Greek Legal Document

Category: 88

Content:
11. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄ αριθ. 901 της 8/18 Ιουν. 1971 (ΦΕΚ Α΄121) Διόρθ. Ημαρτ. της 23 Ιουν. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 124) Περί εκτελέσεως έργων οχυρώσεως. Καταργήθηκε κατά το μέρος που αναφέρεται στην εκτέλεση έργων από την περίπτ. ι παρ. 1 άρθρ. 28 Νόμ. 1418/1984, ΦΕΚ Α΄ 23 (τόμ. 23 σελ. 130,625), με την επιφύλαξη του άρθρ. 27 του ίδιου Νόμου. Γενικά Άρθρ.1.-1.Τα έργα οχυρώσεως του Στρατού εκτελούνται υπό ειδικώς προς τούτο συγκροτουμένου εκάστοτε Σχηματισμού δι΄ αποφάσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Αι θέσεις, εφ΄ ων θα εκτελεσθούν τα έργα ταύτα, η διάταξις, η μορφή και ο προγραμματισμός εκτελέσεως τούτων καθορίζονται εκάστοτε δια Διαταγών του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Η αξιολόγησις των έργων και ο χρονικός προγραμματισμός εκτελέσεως τούτων πραγματοποιείται βάσει των συγχρόνων μεθόδων της Επιχειρησιακής Ερεύνης (Μέθοδοι PERT-CPM, Μαθηματικός Προγραμματισμός κλπ.). 4.Όπου εν τω παρόντι αναγράφεται η λέξις «Σχηματισμός», νοείται ο δια της παρ. 1 καθοριζόμενος τοιούτος. Τρόποι εκτελέσεως έργων Άρθρ.10.-Εργολήπται εκτελέσεως, περί ων το παρόν, κηρύσσονται έκπτωτοι υπό του Διοικητού του Σχηματισμού, εκτός των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων περιπτώσεων, και δια παραβίασιν της οφειλομένης εχεμυθείας, κατόπιν γνωματεύσεως του Τεχνικού Συμβουλίου του Σχηματισμού. Προμήθειαι Άρθρ.11.-Ο Διοικητής του Σχηματισμού δικαιούται να ενεργή προμηθείας υλικών, μηχανημάτων, οργάνων και εργαλείων, αναγκαιούντων δια την εκτέλεσιν των έργων ή τας μελέτας, εντός των διατιθεμένων προς τον σκοπόν τούτον πιστώσεων και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προμηθειών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, υπό τους κάτωθι όρους: α)Μέχρι ποσού διακοσίων χιλιάδων δραχμών, δύναται ο Διοικητής του Σχηματισμού να ενεργήση προμηθείας και δια προχείρων διαγωνισμών ή δι΄ απ΄ ευθείας αγοράς, εφ΄ όσον πρόκειται περί επειγούσης ανάγκης, δέον όμως, προ της κατακυρώσεως των διαγωνισμών ή της υπογραφής της διαταγής απ’ ευθείας αγοράς, να υφίσταται γνωμάτευσις του παρά τω Σχηματισμώ Τεχνικού Συμβουλίου περί του επείγοντος και του συμφέροντος των τιμών, προκαλουμένη υπ΄ αυτού. β)Αι πέραν των διακοσίων χιλιάδων δραχμών προμήθειαι θα ενεργούνται κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγείου Στρατού και μετά σύμφωνον γνωμάτευσιν του παρά τω Σχηματισμώ Τεχνικού Συμβουλίου περί του επείγοντος και του συμφέροντος των τιμών. γ)Αι προμήθειαι υλικών έργων οχυρώσεως και τοιούτων δι΄ εξοπλισμόν, θα ενεργούνται υπό Κεντρικής Επιτροπής συγκροτουμένης δια Πράξεως του Διοικητού Σχηματισμού και απαρτιζομένης εκ τριών τουλάχιστον Αξιωματικών ή Τεχνικών Υπαλλήλων, ως Προέδρου οριζομένου Αξιωματικού, κατά προτίμησιν ανωτέρου. Εκμισθώσεις και προκαταβολαί Άρθρ.12.-1.Ο Διοικητής του Σχηματισμού δύναται να διατάσση την εις τους εργολήπτας των εκτε Σελ. 646(α) Τεύχος 423-Σελ. 84 36.Η.α.11 Εκτέλεση έργων οχύρωσης λουμένων έργων εκμίσθωσιν των υπό της Διοικήσεως Σχηματισμού διατιθεμένων μηχανημάτων και εργαλείων, κατόπιν γνωματεύσεως του παρά αυτώ Τεχνικού Συμβουλίου περί του συμφέροντος εκμισθώσεως. Τα σχετικά μισθώματα παρακρατούμενα εκ των δικαιωμάτων των εργοληπτών, περιέρχονται εις το Ταμείον Εθνικής Αμύνης. 2.Δύναται ο Διοικητής του Σχηματισμού να εγκρίνη την χορήγησιν προκαταβολών εις τους εργολήπτας δια την υπ΄ αυτών προμήθειαν μηχανημάτων, εργαλειών και υλικών κατά τας εκάστοτε ισχυούσας περί τούτου διατάξεις. Δαπάναι Άρθρ.13.-1.Ο Διοικητής του Σχηματισμού δικαιούται κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγείου Στρατού, να διατάσση δαπάνας εις βάρος των διατεθεισών αυτώ πιστώσεων: α)Δια μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα του, βάσει Ειδικού Νόμου, προσληφθησομένου δια τας ανάγκας του Σχηματισμού, Επιστημονικού, Τεχνικού, βοηθητικού προσωπικού και υπαλλήλων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου. β)Δια προμηθείας υλικών κοινής χρήσεως, πάσης αρμοδιότητος, κρινομένων απαραιτήτων δια την λειτουργίαν του Στρατηγείου του Σχηματισμού, των υπ΄ αυτόν Μονάδων, των τοπογραφικών συνεργείων και τας ανάγκας των Αξιωματικών έργων, εφ΄ όσον αι Στρατιωτικαί Αποθήκαι στερούνται τοιούτων υλικών προς χορήγησιν, η δε προμήθεια εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, ελλείψει πιστώσεων ή δι΄ άλλην αιτίαν, καθίσταται ανέφικτος. Δια τας προμηθείας ταύτας, διατασσομένας υπό του Διοικητού του Σχηματισμού, τηρείται η διαδικασία η προβλεπομένη υπό του Νόμου περί προμηθειών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. γ)Δι΄ επισκευήν ή συντήρησιν των εις χείρας του Σχηματισμού υλικών πάσης αρμοδιότητος κατά τας ισχυούσας διατάξεις περί προμηθειών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 2.Δεν απαιτείται έγκρισις του Αρχηγείου Στρατού δια τας κάτωθι δαπάνας. α)Δια την πληρωμήν των ενοικίων μεμισθωμένων εν τη περιοχή του Σχηματισμού κτιρίων δια γραφεία, αποθήκας, στρατωνισμόν Στρατιωτικών Τμημάτων ή προσωπικού, ενστάβλισιν κτηνών και λοιπάς ανάγκας των εκτελουμένων έργων, εφ΄ όσον το σύνολον της δαπάνης δια τας τοιαύτας μισθώσεις δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων δραχμών. Αι μισθώσεις αύται θα ενεργούνται κατόπιν προχείρων μειοδοτικών διαγωνισμών διατασσομένων και κατακυρουμένων υπό του Διοικητού του Σχηματισμού. β)Δια μισθώσεις μεταφορικών μέσων προς μεταφοράν υλικών. Ταύτας ενεργεί μέχρι μεν του ποσού των 20.000 δραχμών άνευ διαγωνισμού, μέχρι δε του ποσού των 200.000 δραχμών βάσει προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού. Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής Άρθρ.14.-1.Τα δια την εκτέλεσιν των έργων και τας λοιπάς, περί ων το παρόν, ανάγκας απαιτούμενα χρηματικά ποσά τίθενται εις την διάθεσιν του Σχηματισμού δι΄ εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) επ΄ ονόματι της Τραπέζης της Ελλάδος με δεύτερον υπόλογον Μονάδα έχουσαν χρηματικήν διαχείρισιν και συμφώνως προς τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις περί πληρωμών. 2.Το τυχόν αδιάθετον υπόλοιπον των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής δύναται να διατίθεται δια την συνέχισιν εργασιών ετέρων έργων τη εγκρίσει του Αρχηγείου Στρατού. 3.Δικαιολογητικά εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής είναι η γνωμάτευσις διαθέσεως πιστώσεων του Αρχηγείου Στρατού και η εγκριτική προς τούτο διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή εξουσιοδοτουμένου παρ΄ αυτού οργάνου. 4.Η προθεσμία αποδόσεως του λογαριασμού των δυνάμει του παρόντος εκδιδομένων ενταλμάτων προπληρωμής ορίζεται η τοιαύτη της λήξεως της αμέσως επομένης χρήσεως, εκείνης εις βάρος της οποίας εξεδόθη το ένταλμα. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται, κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του Διοικητού του Σχηματισμού, να παρατείνη την προθεσμίαν αποδόσεως. Εν περιπτώσει παρατάσεως της προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού κατά τα ανωτέρω, αύτη, ως και πάσα μεταβολή επερχομένη εις τους υπολόγους, ανακοινούται και εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον. 5.Είναι δυνατή και τμηματική απόδοσις του προκαταβολικού εντάλματος, εφ΄ όσον το έργον εκτελείται κατά τμήματα αυτοτελή. Απόδοσις λογαριασμού-Καταλογισμοί Άρθρ.15.-1.Οι κατά την παρ. 1 του άρθρ. 14 καταστάντες δημόσιοι υπόλογοι, αποδίδουν λογαριασμόν δια της υποβολής δικαιολογητικών εις τον Σχηματισμόν, παρ΄ ου ελέγχονται τεχνικοοικονομικώς προς τακτοποίησιν των μερικών χρηματικών εντολών και απαλλαγήν των υπολόγων δια διαταγών του και παραμένουν παρ΄ αυτώ, υφιστάμενα τελικόν οικονομικόν έλεγχον, τη διαταγή του Αρχηγείου Στρατού. 2.Μετά την ενέργειαν της κεκανονισμένης εκκαθαρίσεως υπό του Σχηματισμού και το κλείσιμον των πινάκων αποδόσεως, τηρούνται άπαντα τα δικαιολογητικά του εντάλματος μεθ΄ ενός πίνακος παρά τω Σχηματισμώ μέχρις εκδόσεως διαταγής του Αρχηγείου Στρατού καθοριζούσης την τύχην των, αποστελλομένου εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον ενός των πινάκων δια την ενημέρωσιν των βιβλίων του και απαλλαγήν των υπολόγων.  Εις περίπτωσιν όμως καθ΄ ην ανακοινωθή υπό του Σχηματισμού έλλειψις συνεπαγομένη καταλογισμόν, το Ελεγκτικόν Συνέδριον εκδίδει καταλογιστικήν κατά των υπολόγων πράξιν. 3.Αι κατά τα ανωτέρω καταλογιστικαί πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναθεωρούνται υπό τούτου άνευ περιορισμού προθεσμιών, εν όλω ή εν μέρει, εάν ο οικείος Σχηματισμός ήθελε μεταγενεστέρως ανακοινώσει εις αυτά την ολικήν ή μερικήν τακτοποίησιν του ποσού δι΄ ου εγένετο ο καταλογισμός. 4.Αι επί των ως είρηται ενταλμάτων προπληρωμής εκδιδόμεναι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κοινοποιούνται εις τους υπολόγους των ενταλμάτων, ανακοινούνται δε άμα εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης, τον Σχηματισμόν και εις το Ταμείον Εθνικής Αμύνης, εάν τα εντάλματα εξεδόθησαν υπ΄ αυτού. Ευθύνη οικονομικών οργάνων Άρθρ.16.-Παν όργανον του Σχηματισμού περιβεβλημένον οικονομικήν αρμοδιότητα ή εκτελούν οικονομικής φύσεως υπηρεσίαν ή έλεγχον, περί ων το παρόν, υπόκειται εις τας περί δημοσίων υπολόγων διατάξεις. Δικαιολόγησις δαπανών Άρθρ.17.-Ο τρόπος της δικαιολογήσεως των υπό του παρόντος προβλεπομένων δαπανών ως και τα δικαιολογητικά τα απαιτούμενα δια την δικαιολόγησιν τούτων, καθορίζονται και κατά παρέκκλισιν ετι των κειμένων διατάξεων δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου Στρατού. Διαχειρισταί υλικού Άρθρ.18.-Οι διαχειρισταί υλικού των υπό τον Σχηματισμόν Διαχειρίσεων αποδίδουν οριστικώς λογαριασμόν των διαχειριζομένων υλικών εις το Ελεγκτήριον Υλικού Στρατού εις το τέλος εκάστου έτους, ως και κατά την αντικατάστασίν των, καθ΄ ον τρόπον ορίζονται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Οικονομική αρμοδιότης και δικαιοδοσία Άρθρ.19.-Ο Διοικητής του Σχηματισμού και ο Διευθυντής του 4ου Επιτελικού Γραφείου αυτού ενασκούν την υπό του Ν.Δ. 721/70 «περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» καθοριζομένην αρμοδιότητα και δικαιδοσίαν ως προς την έγκρισιν δαπανών, διαγραφήν υλικών και καταλογισμόν υπολόγων την τοιαύτην του Διοικητού και Β΄ Βοηθού Επιτελάρχου του Σώματος Στρατού αντιστοίχως. Συμβάσεις Εκτέλεση έργων οχύρωσης 36.Η.α.11 Άρθρ.2.-1.Τα έργα εκτελούνται κατά τους ακολούθους τρόπους: α)Δια γενικών ή τμηματικών εργολαβιών, κατόπιν δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών. β)Δια γενικών ή τμηματικών εργολαβιών, κατόπιν προχείρων μειοδοτικών διαγωνισμών ευρείας δημοσιότητος. γ)Δια γενικών ή τμηματικών εργολαβιών, κατόπιν προχείρων μειοδοτικών διαγωνισμών μεταξύ ωρισμένων εργοληπτών παρεχόντων εχέγγυα καλής και απροσκόπτου εκτελέσεως των έργων και εμπνέοντων εμπιστοσύνην τηρήσεως της επιβαλλομένης εχεμυθείας. Τα περί τούτου καθορίζονται δια πράξεως της αρμοδίας Διευθύνσεως του Αρχηγείου Στρατού. δ)Δια γενικών ή τμηματικών εργολαβιών εις τιμάς εκ των προτέρων καθωρισμένας υπό της Διοικήσεως του Σχηματισμού (άνευ μειοδοσίας επ΄ αυτών), κατόπιν κληρώσεως, είτε μεταξύ οιωνδήποτε εργοληπτών κατόπιν γενικής προσκλήσεως, είτε μεταξύ εργοληπτών παρεχόντων τα εχέγγυα της ως άνω υποπαρ. γ ειδικώς προσκληθέντων, δηλωσάντων δε εγγράφως εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ότι δέχονται την εις τας καθοριζομένας ταύτας τιμάς εκτέλεσιν των έργων. ε)Δι΄ απ΄ ευθείας συμβάσεως (άνευ διαγωνισμού), κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγείου Στρατού, μετά προσώπων παρεχόντων τα εχέγγυα της αυτής ως άνω υποπαρ. γ. ζ)Απολογιστικώς δια των υπό τας διαταγάς των Διοικήσεων των Σχηματισμών οργάνων. Εκτέλεση έργων οχύρωσης 36.Η.α.11 2.Οι εργολήπται μεταξύ των οποίων ενεργούνται οι πρόχειροι διαγωνισμοί, περί ων η υποπαρ. γ. της προηγουμένης παραγράφου ή η κλήρωσις εις την περίπτωσιν ειδικής προσκλήσεως, περί ης η υποπαρ. δ, προσκαλούνται εκάστοτε δια διαταγής του Διοικητού Σχηματισμού, η οποία, εφ΄ όσον η απαιτουμένη δια την εκτέλεσιν των έργων δαπάνη υπερβαίνει τας πεντακοσίας χιλιάδας δραχμάς, δέον να εκδίδεται μετά σύμφωνον γνωμάτευσιν του παρά τη Διοικήσει Σχηματισμού Τεχνικού Συμβουλίου. Κατά την εκτέλεσιν έργων απολογιστικώς, δύναται να παραλειφθή η ενέργεια διαγωνισμού, εφ΄ όσον τούτο διατάξει ο Διοικητής του Σχηματισμού και υπό τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου. 3.Οι δια την εκτέλεσιν των έργων δημόσιοι ή πρόχειροι διαγωνισμοί δέον να ενεργούνται δι΄ ενσφραγίστων προσφορών ή φανεροί, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Σχηματισμού. 4.Ο Διοικητής του Σχηματισμού καθορίζει εκάστοτε τον τρόπον εκτελέσεως των έργων, εκλέγων τούτον κατ΄ ελευθέραν κρίσιν μεταξύ των καθορισθέντων ανωτέρω τρόπων, ανεξαρτήτως του ποσού της απαιτουμένης δια την εκτέλεσιν των έργων δαπάνης. Προκειμένου περί απ΄ ευθείας συμβάσεως και εφ΄ όσον η απαιτουμένη δαπάνη υπερβαίνει τας πεντακοσίας χιλιάδας δραχμάς απαιτείται σύμφωνος γνωμάτευσις του παρά τη Διοικήσει Σχηματισμού Τεχνικού Συμβουλίου. 5.Ο Διοικητής του Σχηματισμού καθορίζει επίσης και τους όρους υφ΄ ους θα εκτελεσθούν τα έργα. 6.Εις άπαντας τους καθοριζομένους ανωτέρω τρόπους εκτελέσεως των έργων, δύναται η στρατιωτική Υπηρεσία να χορηγή τα υλικά εκ των αποθηκών της, εφ΄ όσον διαθέτει τουαύτα. 7.Εις τας διατάξεις του παρόντος υπάγονται ου μόνον τα  καθ΄ αυτό έργα οχυρώσεως, αλλά και τα υπό των Διοικήσεων Σχηματισμών εκτελούμενα έργα οδοποιϊας, υδρεύσεως, φωτισμού, αερισμού, θερμάνσεως, αποχετεύσεως, επικοινωνιών και πάσης φύσεως κατασκευαί και εγκαταστάσεις, εξυπηρετούσαι ή συμπληρούσαι τα έργα οχυρώσεως ή οπωσδήποτε μετ΄ αυτών σχετιζόμεναι, ως και μεταφοραί εν γένει και φορτοεκφορτώσεις. 8.Δια την εκτέλεσιν των εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένων πάσης φύσεως έργων οχυρώσεως, απαιτείται ύπαρξις εν τω Σχηματισμώ εγκεκριμένης παρά του Αρχηγείου Στρατού τεχνικοοικονομικής προμελέτης. (Αντί για τη σελ. 643(α)  Σελ. 643(β) Τεύχος Ζ62-Σελ. 25 Ανάθεσις συντάξεως μελετών Άρθρ.20.-1.Αι συμβάσεις δια την εκτέλεσιν των έργων ή ενέργειαν προμηθειών κατά τα δια του παρόντος καθοριζόμενα συντάσσονται πάντοτε εγγράφως, ουχί όμως ενώπιον Συμβολαιογράφου δια την τήρησιν του απορρήτου, υπογράφονται δε υπό του Υποδιοικητού του Σχηματισμού ή του Διευθυντού   της   Διευθύνσεως  Έργων Οχυρώσεως (Αντί της σελ. 647)  Σελ. 647(α) Τεύχος 423-Σελ. 85 εκπροσωπούντος, ειδικώς δια την περίπτωσιν ταύτην, το Δημόσιον, τηρουμένων των διατάξεων του περί χαρτοσήμου Νόμου. 2.Απαγορεύεται ρητώς εις τον εργολάβον επί ποινή εκπτώσεως η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον εκχώρησις εις τρίτον μέρους ή του όλου της εργολαβίας του άνευ εγκρίσεως του Διοικητού του Σχηματισμού. 3.Εν περιπτώσει διαφωνίας αναγομένης εις την ερμηνείαν των όρων συμβάσεως και του παρόντος, αύτη λύεται υποχρεωτικώς και ανεκκλήτως υπό του Ειδικού Τεχνικού Συμβουλίου, διαλαμβανομένης περί τούτου ειδικής ρήτρας εις την σχετικήν σύμβασιν. Επίδομα ασχολουμένων εις έργα οχυρώσεως Άρθρ.21.-1.Εις τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστάς και Μονίμους Υπαξιωματικούς των υπό τον Σχηματισμόν υπαγομένων Μονάδων, τους χρησιμοποιουμένους παρά της Διοικήσεως του Σχηματισμού δια την εκτέλεσιν και συνεχή επίβλεψιν των εργασιών οχυρώσεως, χορηγείται μηνιαίον επίδομα ως ακολούθως: α)Εις Ανωτέρους Αξιωματικούς και Λοχαγούς δραχ. 3.000. β)Εις Υπολοχαγούς, Ανθυπολοχαγούς και Ανθυπασπιστάς δραχ. 2.000. γ)Εις Μονίμους Υπαξιωματικούς δραχ. 1.500. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% δια τους εγγάμους και δύνανται ν΄ αναπροσαρμόζωνται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών. 2.Οι λαμβάνοντες το εν λόγω επίδομα δεν δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων δι΄ εκτέλεσιν υπηρεσίας σχετικής με τα έργα οχυρώσεως. 3.Εις τους οπλίτας τους εργαζομένους εις τα έργα οχυρώσεως, ως εν άρθρ. 2 του παρόντος, χορηγείται ημερησία κατ΄ άνδρα πρόσθετος βελτίωσις συσσιτίου μέχρι ποσού 10 δραχμών και δι΄ όσας ημέρας ούτοι εργάζονται. Φύλλα πορείας Άρθρ.22.-1.Εις άπαντας τους λοιπούς Αξιωματικούς του Σχηματισμού, οίτινες ασχολούνται εις ετέρας συναφείς με την οχύρωσιν εργασίας (αναγνωρίσεις-συντάξεις μελετώνσυνεργασίας κλπ.) χορηγείται Φύλλον Πορείας μέχρι δέκα ημερών εκτός έδρας μηνιαίως κατ΄ ανώτατον όριον και αναλόγως των υφισταμένων εν τω Σχηματισμώ αναγκών. Το ύψος της προς τούτο διατιθεμένης εις τον Σχηματισμόν μηνιαίας πιστώσεως καθορίζεται εκάστοτε δια διαταγής του Αρχηγείου Στρατού εις βάρος του κονδυλίου οχυρώσεως. Εις το σύνολον των ανωτέρω ημερών εκτός έδρας περιλαμβάνονται και αι προβλεπόμεναι λόγω θέσεως και βαθμού τοιαύται. 2.Ο Διοικητής του Σχηματισμού έχει το δικαίωμα να διατάσση την χορήγησιν Φύλλου Πορείας και δια τόπους κειμένους εκτός της περιοχής του Σχηματισμού εις τους υπ΄ αυτόν Αξιωματικούς και οπλίτας κατά τας κάτωθι περιπτώσεις: Σελ. 648(α) Τεύχος 423-Σελ. 86 36.Η.α.11 Εκτέλεση έργων οχύρωσης α)Δια την εκτέλεσιν, επίβλεψιν, επιθεώρησιν και παραλαβήν των εκτελουμένων έργων. β)Δια την συγκέντρωσιν και συνοδείαν των υλικών. γ)Δια την αναγνώρισιν και εγκατάστασιν αποθηκών υλικών ή εργοταξίων. δ)Δια την λήψιν στοιχείων ή πληροφοριών προς σύνταξιν μελετών πάσης φύσεως. Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων Άρθρ.23.-Αι δια του παρόντος καθοριζόμεναι αρμοδιότητες του Διοικητού Σχηματισμού δύνανται δια διαταγής αυτού να μεταβιβασθούν, εν όλω ή εν μέρει, εις τον Υποδιοικητήν, εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας του Διοικητού. Διοικητικοί και Οικονομικοί Έλεγχοι Άρθρ.24.-Υπόλογοι Αξιωματικοί ως και υπόλογοι Μονάδες υπόκεινται εις Διοικητικούς και Οικονομικούς ελέγχους ως αι Διαχειρίσεις Χρηματικού Μονάδων. Αναπροσαρμογή Αρμοδιοτήτων Άρθρ.25.-Εις περίπτωσιν νέας διαρθρώσεως του Αρχηγείου Στρατού και του Σχηματισμού, προσαρμόζονται δια Β.Δ/των, αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι αρμοδιότητες εν γένει εκάστης Υπηρεσίας ή Οργάνου της Υπηρεσίας προς την νέαν εκ της διαρθρώσεως δημιουργουμένην κατάστασιν. Εκτέλεσις έργων παρ΄ ετέρων Σχηματισμών Άρθρ.26.-Κατ΄ εξαίρεσιν, το παρόν εφαρμόζεται και εις περιπτώσεις καθ΄ ας η εκτέλεσις έργων οχυρώσεως ανατίθεται υπό του Αρχηγείου Στρατού εις ετέρους Σχηματισμούς, εκτός των προς τούτο εκάστοτε συγκροτουμένων ως εν άρθρ. 1. Επέκτασις διατάξεων Άρθρ.27.-Δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετ΄ εισήγησιν του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, δύναται να επεκτείνωνται αι διατάξεις του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει, εις το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν, δια τα υπ΄ αυτών εκτελούμενα έργα οχυρώσεως, προσαρμοζόμεναι αναλόγως. Καταργούμεναι διατάξεις Άρθρ.28.-Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος καταργούνται: α)Ο Α.Ν. 1872/39 «περί τρόπου εκτελέσεως των έργων οχυρώσεως», ως νυν ισχύει, και β)Πάσα ετέρα, γενική ή ειδική, διάταξις αντικειμένη προς τας διατάξεις τούτου. Έναρξις ισχύος Άρθρ.29.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρ.3.-1.Δύναται ο Διοικητής Σχηματισμού να αναθέτη εις πρόσωπα πληρούντα τας προϋποθέσεις της υποπαρ. 1γ του άρθρ. 2 την σύνταξιν μελετών σχετικών με έργα οχυρώσεως ή με λοιπά έργα, περί ων η παρ. 7 του αυτού άρθρου, ή την εκτέλεσιν τοπογραφικών εργασιών, εφ΄ όσον η απαιτουμένη δαπάνη δεν υπερβαίνει τας διακοσίας χιλιάδας δραχμάς, άλλως απαιτείται σύμφωνος γνωμάτευσις του   παρά   τη   Διοικήσει   του   Σχηματισμού Τεχνικού Συμβουλίου. 2.Η ανάθεσις των κατά τ΄ ανωτέρω πάσης φύσεως μελετών, ως και η εκτέλεσις τοπογραφικών εργασιών, εγκρίνονται κατ΄ αρχήν υπό του Αρχηγείου Στρατού, κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του Σχηματισμού. Υπηκοότης εργοληπτών Άρθρ.4.-1.Η εκτέλεσις των έργων και η σύνταξις των μελετών, περί ων τα άρθρ. 2 και 3 του παρόντος, ανατίθεται μόνον εις Έλληνας υπηκόους. 2.Κατ΄ εξαίρεσιν, η εκτέλεσις των έργων και η σύνταξις των μελετών, δύνανται ν΄ ανατεθούν εις υπηκόους Κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, εφ’ όσον το έργον χρηματοδοτείται υπό του ΝΑΤΟ και υφίσταται συμβατική υποχρέωσις προς τούτο. Κατακύρωσις διαγωνισμών Άρθρ.5.-1.Την κατακύρωσιν των διαγωνισμών, δημοσίων ή προχείρων, περί ων το άρθρ. 2 του παρόντος, ενεργεί ο Διοικητής του Σχηματισμού. 2.Εάν η δαπάνη υπερβαίνει τας πεντακοσίας χιλιάδας δραχμάς, η κατακύρωσις του διαγωνισμού συντελείται μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του παρά τη Διοικήσει Σχηματισμού Τεχνικού Συμβουλίου. Η γνωμάτευσις διαλαμβάνει ιδία, εάν ο διαγωνισμός ενεργήθη νομίμως και κανονικώς, εάν αι κατ΄ αυτόν επιτευχθείσαι τιμαί είναι συμφέρουσαι εις το Δημόσιον και συνεπώς εάν πρέπει ούτος να κατακυρωθή ή ου. 3.Η γνωμάτευσις αύτη, εάν μεν είναι υπέρ της κατακυρώσεως του διαγωνισμού, είναι συμβουλευτική δια τον Διοικητήν του Σχηματισμού, εάν δε είναι κατά της κατακυρώσεως, είναι υποχρεωτική δι΄ αυτόν. Σελ. 644(β) Τεύχος Ζ62-Σελ. 26 36.Η.α.11 Εκτέλεση έργων οχύρωσης Αρμοδιότητες Άρθρ.6.-1.Τα της εκτελέσεως των έργων ειδικώτερον, περί ων τα προηγηθέντα άρθρα, ρυθμίζονται υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των Στρατιωτικών Έργων, εφ΄ όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος, αι υπό τούτων όμως προβλεπόμεναι δια τ΄ ανωτέρω έργα αρμοδιότητες εν γένει του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ασκούνται υπό του Διοικητού του Σχηματισμού. Ομοίως αι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Έργων ασκούνται εν προκειμένω υπό του Τεχνικού Συμβουλίου του Σχηματισμού, ως και αι τοιαύται του Ειδικού Συμβουλίου υπό του Ειδικού Τεχνικού Συμβουλίου του Σχηματισμού, αι δε αρμοδιότητες του Διευθυντού της Διευθύνσεως Έργων Μηχανικού υπό των Διευθυντών των Διευθύνσεων Έργων Οχυρώσεως (ΔΕΟ) του Σχηματισμού. 2.Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται ν΄ αναλάβη, εν όλω ή εν μέρει, τας εις τον Διοικητήν του Σχηματισμού ανατεθείσας αρμοδιότητας, δια διαταγής αυτού, κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του Αρχηγείου Στρατού. 3.Αι αρμοδιότητες των Διευθυντών των Διευθύνσεων Έργων Οχυρώσεως των Σχηματισμών, δύνανται να περισταλούν, εν όλω ή εν μέρει, δια διαταγής του Διοικητού του Σχηματισμού και ν΄ αναληφθούν υπ΄ αυτού. 4.Την εγγύησιν, ην οφείλουν να καταθέσουν οι μέλλοντες να μετάσχουν εις ενεργουμένους δια την εκτέλεσιν των έργων δημοσίους ή προχείρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ως και εκείνην, ην οφείλει να καταθέση ο εις ον θα ανατεθή η εκτέλεσις του έργου, ορίζει ο Διοικητής του Σχηματισμού κατά την κρίσιν αυτού, ουχί όμως κατωτέραν του 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης του έργου. Παραλαβή αφανών εργασιών Άρθρ.7.-1.Αι Επιτροπαί παραλαβής αφανών εργασιών συγκροτούνται υπό του Διοικητού του Σχηματισμού και αποτελούνται εκ του επιβλέποντος το έργον Αξιωματικού και ενός Αξιωματικού της Διευθύνσεως Έργων Οχυρώσεως ή της Μονάδος εις την περιοχήν της οποίας εκτελούνται αι εργασίαι. 2.Εάν ο εργολήπτης διαφωνήση προς την Επιτροπήν παραλαβής αφανών εργασιών, υπογράφει ούτος το σχετικόν πρωτόκολλον μετ΄ επιφυλάξεως και οφείλει εντός πέντε ημερών, από της ημερομηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου, να υποβάλη εις τον επιβλέποντα το έργον Αξιωματικόν εγγράφως την ένστασίν του, άλλως απόλλυσι παν δικαίωμα. 3.Επί της εμπροθέσμως ασκηθείσης ενστάσεως αποφασίζει ο Διευθυντής της αρμοδίας Διευθύνσεως Έργων Οχυρώσεως (ΔΕΟ) του Σχηματισμού, ως επίσης και εις περίπτωσιν διαφωνίας μεταξύ των δύο μελών της Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών προς οιονδήποτε εξ αυτών και εάν συμφωνή ο εργολήπτης. Εάν ο εργολήπτης διαφωνήση προς απόφασιν του Διευθυντού της αρμοδίας Διευθύνσεως Έργων Οχυρώσεως (ΔΕΟ) του Σχηματισμού, οφείλει εντός πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της αποφάσεως ταύτης να υποβάλη εις τον επιβλέποντα Αξιωματικόν νέαν ένστασιν, άλλως θεωρείται ότι απεδέχθη την απόφασιν ταύτην. 4.Η κατά τ΄ ανωτέρω νέα ένστασις του εργολήπτου μεθ΄ ολοκλήρου της αλληλογραφίας και της γνώμης των ιεραρχικώς προϊσταμένων, υποβάλλεται εις τον Διοικητήν Σχηματισμού όστις αποφαίνεται οριστικώς και ανεκκλήτως, μετά προηγουμένην συμβουλευτικήν γνωμάτευσιν του Τεχνικού Συμβουλίου του Σχηματισμού. 5.Εις περίπτωσιν αποδοχής υπό του εργολήπτου της κατά τ΄ ανωτέρω αποφάσεως του Διευθυντού της Διευθύνσεως Έργων Οχυρώσεως (ΔΕΟ) του Σχηματισμού, ο Διοικητής αυτού δικαιούται ν΄ αναστείλη την εφαρμογήν της αποφάσεως ταύτης, εάν κρίνη τούτο επιβεβλημένον, δι΄ εγγράφου διαταγής του κοινοποιουμένης εις τον εργολήπτην. Εάν τοιαύτη διαταγή δεν κοινοποιηθή εις τον εργολήπτην, εντός δέκα πέντε ημερών από της ημερομηνίας εκδόσεως της αποφάσεως του Διευθυντού της Διευθύνσεως Έργων Οχυρώσεως, η απόφασις αύτη καθίσταται ανέκκλητος. Εάν ο Διοικητής του Σχηματισμού αναστείλη την εφαρμογήν της αποφάσεως του Διευθυντού της Διευθύνσεως Έργων Οχυρώσεως (ΔΕΟ), αποφαίνεται ούτος ανεκκλήτως επί της διαφωνίας, κατόπιν όμως προηγουμένης συμφώνου γνωματεύσεως του Τεχνικού Συμβουλίου του Σχηματισμού. Προσωρινή και οριστική παραλαβή Άρθρ.8.-1.Αι περί εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων διατάξεις, αι αφορώσαι εις την προσωρινήν και οριστικήν παραλαβήν ισχύουν και δια τα έργα οχυρώσεως. 2.Αι οικείαι Επιτροπαί συγκροτούνται υπό του Διοικητού του Σχηματισμού, εφ΄ όσον η δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει τας πεντακοσίας χιλιάδας δραχμάς. Προκειμένου περί έργων αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών, η Επιτροπή συγκροτείται υπό του Αρχηγείου Στρατού τη αιτήσει του Σχηματισμού. 3.Παρεκκλίσεις εκ των εκάστοτε ισχυουσών περί εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων διατάξεων δύνανται να ορισθούν δι΄ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου Στρατού. 4.Κατά την εκτέλεσιν των έργων απολογιστικώς, η βεβαίωσις της καταβολής των ημερομισθίων εις τους αγραμμάτους εργάτας και τεχνίτας (ιδιώτας και οπλίτας) γίνεται δια της υπογραφής δύο μαρτύρων εκ των εν τω αυτώ εργοταξίω εργαζομένων μέχρι ποσού αποδοχών ενός μηνός, μη απαιτουμένης συμβολαιογραφικής πράξεως. Συμβούλια Άρθρ.9.-1.Το Τεχνικόν Συμβούλιον του Σχηματισμού αποτελείται εκ του Υποδιοικητού ή του Επιτελάρχου αυτού, εφ΄ όσον ούτοι τυγχάνουν Αξιωματικοί Μηχανικού, ως Προέδρου και τεσσάρων ανωτέρων Αξιωματικών Μηχανικού, απάντων αποφοίτων Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ισοτίμου Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού, ως μελών. 2.Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζονται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατόπιν προτάσεως του Διοικητού του Σχηματισμού. Προκειμένου περί ειδικών ζητημάτων δύνανται να ορίζωνται ως έκτακτα μέλη του Συμβουλίου μετά ψήφου δια Διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Καθηγηταί Ανωτάτων Σχολών ή έτεροι ειδικοί επιστήμονες, ή Αξιωματικοί, των οποίων η παρουσία κρίνεται απαραίτητος. Η αποζημίωσις τούτων καθορίζεται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 176/69 «περί καταβολής αμοιβών εις τους μετέχοντας Συμβουλίων και Επιτροπών». 3.Ο Διοικητής του Σχηματισμού δύναται να εισάγη εις το Τεχνικόν Συμβούλιον οιονδήποτε ζήτημα σχετικόν με τα υπό του Σχηματισμού εκτελούμενα έργα ή μελέτας και να αιτείται την γνώμην αυτού. 4.Το Ειδικόν Τεχνικόν Συμβούλιον του Σχηματισμού αποτελείται εκ των μελών του ως άνω Τεχνικού Συμβουλίου αυτού, εκ του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ή του αντιπροΕκτέλεση έργων οχύρωσης 36.Η.α.11 σώπου αυτού εν τη περιοχή του Σχηματισμού  και    του    εργολήπτου    ή   αντιπροσώπου   αυτού, (Αντί της σελ. 645)  Σελ. 645(α) Τεύχος 423-Σελ. 83 διπλωματούχου Μηχανικού ή Αξιωματικού Μηχανικού εν αποστρατεία αποφοίτου της Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού, απάντων μετά ψήφου. 5.Ως προς την αρμοδιότητα και απαρτίαν των ως άνω Συμβουλίων ισχύουν αι διατάξεις περί εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων, κατά τα εν άρθρ. 6 παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα. 6.Καθήκοντα Γραμματέως του Τεχνικού και Ειδικού Συμβουλίου αποτελεί  εις των Αξιωματικών του Σχηματισμού, οριζόμενος υπό της Διοικήσεως αυτού. Παραβίασις εχεμυθείας υπό εργοληπτών