Код структурной декомпозиции работ (СДР) представляет собой цифровой код, который определяет место задачи в структуре проекта или в списке задач проекта.
Код СДР формируется системой автоматически после сохранения новой задачи в списке задач проекта.
В случае добавления нового элемента задач проекта, сохраняемая задача получит код СДР по схеме «код последнего элемента списка + 1». Новая задача располагается последней в списке задач проекта.
В случае добавления подчиненной задачи, сохраняемая задача получит код СДР по схеме «код суммарной задачи (задачи у которой создается подчиненная задача) + 1» в новом разряде номера.
В случае добавления последующей задачи, сохраняемая задача получит код СДР по схеме «код задачи, вслед за которой создается задача + 1». В данном случае форма кода СДР текущей и последующей задачи совпадают.
Кроме автоматического создания кода СДР присутствует возможность его редактирования. Редактировать код СДР может только руководитель проекта.
В случае перемещения задач по плану проекта курсором мыши или соответствующими кнопками командной панели, код СДР переносимой задачи автоматически меняется в соответствии с новым ее местоположением в плане проекта. При этом соблюдаются правила формирования кода СДР, перечисленные выше.
Для удобной и комфортной работы с задачами проекта и диаграммой Ганта, необходимо обратить внимание на общую структуру списка задач проекта, положения задачи в списке и формат ее кода структурной декомпозиции работ.