Od momentu podpisania umowy do wykonania projektu budowlanego mija około 2-3  miesiące. Warunkiem sprawnego wykonania projektu jest wcześniejsze zgromadzenie przez Inwestora wszystkich wymaganych dokumentów opisanych w zakładce PORADNIK. Następnie należy przewidzieć jeden miesiąc na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę w lokalnym urzędzie. Czas rozpatrzenia wniosku może zostać wydłużony w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i otrzymaniu zadatku od Inwestora  rozpoczynamy zamówienia wszystkich niezbędnych materiałów do prefabrykacji, zazwyczaj około dwóch miesięcy. Uwzględniając moce przerobowe naszej firmy najczęściej w ciągu kolejnych dwóch miesięcy prefabrykaty są gotowe. W ciągu następnego miesiąca odbywa się montaż domu. Jeśli budowa dotyczy domu w stanie zamkniętym wykończony z zewnątrz do wykonania pozostaje nam jedynie pokrycie dachu oraz elewacja co powinno zająć około  miesiąca. Doprowadzenie budynku do stanu deweloperskiego zajmuje około 3-4 miesiące. Dokładny termin zakończenia prac ustalany jest indywidualnie na spotkaniu przy podpisaniu umowy.