タスクの優先順位を明確にする
ガントチャートを作成する前に、予算や納期を考慮してタスクに優先順位をつけてください。ただし、アジャイル開発では優先順位の変更が前提となっています。計画には柔軟性を持たせ、定期的に見直して調整できるようにしておきましょう。
現実的なスケジュールを立てる
ガントチャートは、メンバーの実際の作業能力を反映した現実的なものでなくてはいけません。しかし、プロジェクト開始時点では、メンバーの作業スピードを正確に把握することは困難です。そのため、開発の進行に伴いメンバーのスキルと生産性を観察し、定期的にスケジュールを見直してください。
工数見積もりの精度を上げる
ガントチャートの活用に向け、以下の方法で工数見積もりの精度を向上させましょう。
・時間ベースの見積もりではなく、ストーリーポイントによる見積もりにシフトする
・イテレーションごとに、工数の見積もりと実際の誤差を振り返る
ストーリーポイントによる見積もりは、タスクの複雑さや不確実性を適切に反映できます。
イテレーション終了時の振り返りを続けるうちに、見積もりの精度が徐々に向上します。バーンダウンチャートを作成しておくと、残作業量を容易に把握できるため、見積もりとの誤差を確認しやすくなるでしょう。