1.ユーザーストーリーの説明とディスカッション
プランニングポーカーの最初のステップは、見積もりを行う対象となるユーザーストーリーの説明です。プロダクトオーナーやスクラムマスターが、そのユーザーストーリーの要求や背景を説明し、チーム全員がその内容を理解できるようにします。
この段階では、チームメンバーが自由に質問を行い、ストーリーに関する曖昧な点や不明確な部分を確認します。ディスカッションを通じて、チーム全員がユーザーストーリーの複雑さや要求を共通の認識として持つことが重要です。
2.カードの選択と投票
次に、チームメンバーはそれぞれの見積もりをカードに書かれた数字で表します。この数字は通常、フィボナッチ数列（1, 2, 3, 5, 8, 13など）に基づいており、ストーリーポイントとして作業量を評価します。全員が見積もりの準備ができたら、同時にカードを公開し、ユーザーストーリーに対する各メンバーの見積もりを示します。
もしメンバー間で大きなばらつきが見られた場合、なぜその見積もりを選んだのかを共有し、理由を議論します。
3.合意の形成
見積もりに違いが出た場合、チームはその理由について話し合い、ユーザーストーリーに対する共通の理解を深めます。このプロセスでは、作業量やタスクの複雑さに関する異なる意見を調整し、全員が納得できる見積もりに到達することを目指します。
必要に応じて見積もりを再度行い、全メンバーが合意に達するまでこのプロセスを繰り返します。最終的に、チーム全体で合意した見積もりが公式なものとして決定され、そのユーザーストーリーの基準となります。