Yang boleh dilaksanakan apabila:
Penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan karena alasan di luar kontrol/tidak dapat diprediksi sebelumnya (antara lain bencana alam, cuaca ekstrim, dll) yang didukung oleh data lapangan yang valid dan legal (bersumber dari dinas terkait) antara lain Badan Meteorologi dan Geofisika terkait dengan data curah hujan dan cuaca ekstrim.
Ada perubahan pekerjaan (Spesifikasi Teknis) yang dapat berakibat pada perubahan jadwal
Ada penambahan volume pekerjaan (lingkup pekerjaan) yang memerlukan perpanjangan waktu
Yang tidak dapat dilaksanakan:
Penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan padahal dapat diprediksi sebelumnya (antara lain masa panen, curah hujan, dll)
Pelaksanaan pekerjaan akan melampaui akhir tahun anggaran.
Untuk itu penyusunan waktu pelaksanaan harus dibuat serealistis mungkin, harus memperhitungkan antara lain Libur nasional, masa panen kondisi cuaca/alam di lokasi pekerjaan, dan hal – hal lain yang dapat diprediksi.