High level design (Januari-Maret 2021). Rancangan umum proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras. Rancangan umum ini setelah disepakati akan dilanjutkan dengan rancangan yang lebih rinci. 2. Detailed design (April - September 2021). Pada tahapan ini Tim PSIAP bersama vendor merumuskan secara lebih mendalam rancangan proses bisnis, sistem informasi, serta infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan membangun sistem inti DJP yang baru. 3. Build and test (Juni 2021-April 2023). Tahapan pembangunan dan pengujian terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pembangunan modul aplikasi sistem inti yang baru. Kegiatan pengujian (testing) baik pengujian sistem, pengujuan instalasi, pengujian integrasi sistem serta uji penerimaan oleh pengguna. 4. Deploy (Juni 2023). Pada tahapan ini sistem inti yang telah dikembangkan akan mulai diterapkan yang akan didahului dengan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan pegawai sebagai pengguna sistem baru ini. 5. Support (Januari-Desember 2024). Vendor system integrator akan memberikan dukungan dan support atas implementasi sistem inti yang baru hingga akhir tahun 2024.