از فردای بتن ریزی فونداسیون، آرماتوربندی و قالب بندی ستون آغاز می‌شود. پس از اتمام قالب بندی، بتن ریزی انجام شده و طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، معمولا فردای بتن ریزی ستون،  قالب‌ها باز می‌شوند.
پس از آن، قالب بندی و زیرسازی سقف شروع شده و در مرحله بعد بتن ریزی سقف و تیر آغاز می‌شود. به طور کلی برای یک ساختمان متعارف با زیربنای 300 تا 400 متر مربع، اجرای ستون و سقف یک طبقه، حدود دو هفته طول می‌کشد.