Nicht jedes Bauvorhaben bedarf einer Genehmigung, dies wird aber in erster Instanz mit Ihnen besprochen.
Die Dauer einer Planungs- und Genehmigungsphase kann je nach Projektumfang und Komplexität variieren. Hier sind einige allgemeine Zeitrahmen:
Vorbereitung und Grundlagenermittlung: Diese Phase, in der die ersten Informationen gesammelt und Grundlagendaten erhoben werden, dauert in der Regel 1-2 Wochen.
Entwurfsplanung: Die Erstellung eines ersten Entwurfs inklusive Abstimmung mit dem Kunden kann zwischen 2-4 Wochen dauern, abhängig von der Komplexität des Projekts und der Geschwindigkeit der Rückmeldungen.
Genehmigungsplanung: Diese Phase umfasst die Erstellung der erforderlichen Pläne und Dokumente für die behördlichen Genehmigungen. Je nach Anforderungen und Umfang kann dies 4-8 Wochen in Anspruch nehmen.
Einreichung und Bearbeitung der Genehmigungen: Die Bearbeitungszeit bei den zuständigen Behörden variiert stark und kann zwischen 4-12 Wochen oder länger dauern, abhängig von der jeweiligen Behörde und der Art des Projekts.
Ausführungsplanung: Parallel oder nach Erhalt der Genehmigungen erfolgt die detaillierte Ausführungsplanung, die etwa 2-4 Wochen in Anspruch nimmt.
Zusammengefasst kann die gesamte Planungs- und Genehmigungsphase für ein typisches Projekt zwischen 3-6 Monaten dauern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass komplexere Projekte, umfangreiche behördliche Anforderungen oder Verzögerungen bei der Genehmigung zu längeren Zeiträumen führen können. Wir bemühen uns stets, diese Phasen so effizient wie möglich zu gestalten und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden.