Die Terminplanung ist eines der Schlüsselkonzepte im Bauunternehmen, sie sorgt für eine termingerechte Projektabwicklung. Die Terminplanung bildet die Grundlage für die Verwaltung aller Arten von Ressourcen, für die Planung von Aufgaben und die Effizienz des Bauprojekts. Die Terminplanung in der Form eines Gantt-Diagramms ist ein übersichtliches Mittel zur Darstellung der zeitlichen Entwicklung eines Bauprojekts, die ist geeignet, den Ressourcenverbrauch zu bestimmen. Oft wird die Terminplanung durch ein Netzdiagramm ergänzt und bringt eine Reihe von Vorteilen mit: die Verknüpfungen zwischen den Aufgaben mit einer bestimmten technologischen Reihenfolge; die Manager können stets die Aufgaben im Auge behalten, von denen die Frist des gesamten Bauprojekts abhängt; maximale Reduzierung des Einflusses von zufälligen Faktoren mit der Möglichkeit, die Optionen zu analysieren und die optimale zu wählen; die Implementierung einer klaren Kontrolle über den Projektfortschritt und die Verhinderung der geplanten Fristverletzung. Die Anwendung von einer Terminplanung zusammen mit Netzwerkmodellen ermöglicht den Unternehmen und der Verwaltung von Bau- und Montagearbeiten, die Fristen für die Errichtung verschiedener Anlagen erheblich zu verkürzen und damit die Baukosten zu senken.