Das Last Planner System ist eine **Lean-Management-Methode für Bauprojekte**. Wenn der grobe Projektplan steht, fixieren die letzten Planer (z. B. die Poliere der Baufirmen) etwa 6 Wochen im Vorhinein tagesgenaue, konkrete Details, z. B. Tagesaufgaben, Materialien, Maschinen etc.
Das LPS funktioniert nach dem folgenden Stufenplan:
1. Gesamtprozess analysieren
2. Meilensteine festlegen
3. Tagesplanung für die nächsten 6 Wochen
4. Detaillierte Planung der anstehenden Woche
5. Evaluation der zurückliegenden Woche