Der Zweck eines Bauzeitenplans liegt darin, alle Bauabschnitte korrekt zu organisieren, verschiedene berufliche Gewerke bei der Umsetzung der einzelnen geordneten Aufgaben innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens zu koordinieren und den Bauablauf zu überwachen. Bei der Erstellung eines Bauzeitplans sind u.a. folgende Informationen unabkömmlich: Arbeitszeichnungen des Gebäudes oder der Anlage; konsolidierte Baukostenschätzung; Informationen zu den Lieferbedingungen für Bauteile, Materialien und Geräte; Informationen über Typen und Mengen der geplanten Maschinen und Mechanismen; geschätzte Daten über die benötigte Arbeitsressourcen der Haupthandwerke; Der Bauzeitplan beinhaltet u.a. folgende Schritte: Die Baumethode wird ausgewählt; Die Arbeitsintensität wird berechnet; Es werden Arbeitsgruppen gebildet; Die Reihenfolge der Aufgaben wird festgelegt; Der Kostenvoranschlag wird erstellt; Die Überschneidung von Bauabschnitten wird festgelegt; Der Terminplan für die Lieferung von Baumaterialien, Maschinen usw. wird entwickelt.