Mit der 4D-Timeline in BIM4You wird der Bau­ab­lauf an­schau­lich Schritt für Schritt si­mu­liert. Alle Bau­leis­tungen sind im Modell durch­gängig mit­ein­an­der ver­knüpft und werden im Zeit­ver­lauf dar­ge­stellt. So ist sofort er­sicht­lich, wo es Pro­ble­me im Ab­lauf geben kann und welche Aus­wirkungen selbst kleinste Termin­än­der­ungen bei ein­zel­nen Vor­gängen auf das Ge­samt­pro­jekt haben. Die 4D-Timeline bietet eine auto­ma­ti­sier­te Vor­struk­tu­rier­ung des spä­ter­en Bau­zeiten­plans. Und das ganz ohne Mehr­auf­wand, denn sämt­liche Vor­gänge werden auto­ma­tisch aus dem Bau­werks­modell ab­ge­lei­tet, mit den zu­ge­hö­ri­gen Bau­teilen des Bau­werks­mo­dells ver­knüpft und in eine zeit­liche Ab­folge ge­bracht. Dieses Ge­rüst kann im weiteren Pro­jekt­ver­lauf als Grund­lage für die Er­stellung eines Bau­zeiten­plans an­ge­passt und weiter­ent­wickelt werden. Ver­schie­dene Filter­mö­glich­keiten nach Bau­phasen, z. B. Rohbau, Fenster und Türen oder Aus­bau­ge­werke, zeigen ziel­ge­rich­tet immer genau die In­for­ma­tionen, die für den je­wei­li­gen BIM4You-Nutzer rele­vant sind. Als offenes System bietet BIM4You die Möglich­keit, die Daten der 4D-Timeline in allen gängigen Pro­jekt­ma­na­ge­ment-Pro­grammen weiter zu be­ar­bei­ten. Nach Durch­führ­ung der Än­der­ungen können die Daten von dort wieder zurück in BIM4You ge­la­den und di­rekt im di­gi­talen Bau­werks­modell an­ge­zeigt werden.