Здравейте, Мария,
ще трябва да посетите менюто "Resource Usage" и да се уверите, че сте включили функцията "Resource Graph". След това използвайте опцията "Format" > "Details" и изберете "Work". Това би трябвало да ви позволи да визуализирате линията на капацитета.
1. Отворете Вашия проект в MS Project.
2. Кликнете върху раздела "View" в лентата с инструменти в горната част на екрана.
3. От падащото меню изберете "Resource Usage". Това ще ви даде подробен преглед на използването на ресурсите във Вашия проект.
4. Вижте дали на долния екран е отворен раздела "Resource Graph". Ако не е, трябва да кликнете с десен бутон на мишката върху долния екран и да изберете "Resource Graph" от менюто.
5. Сега трябва да видите две линии на графиката: едната представлява работното натоварване (Work), а другата - капацитета (Capacity). Синята линия обикновено представлява работното натоварване, а червената - капацитета.
6. Ако не виждате тези линии, трябва да кликнете върху "Format" в лентата с инструменти и от там изберете "Details". Там изберете "Work" от менюто, което ще ви позволи да визуализирате линията на капацитета.