2. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθ. 114112/4211 της 21 Αυγ./11 Σεπτ.  1970 (ΦΕΚ Β' 636) Περί κυρώσεως του Κανονισμού συντάξεως Μελετών, εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Έχοντες υπ' όψιν: 1.Τας διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 463/70 "περί οργανώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων". 2. Το υπ' αριθ. 39814/1377/19 Μαρτ. 1970 ημέτερον έγγραφον και  3.Την εισήγησιν της αρμοδίας Υπηρεσίας, αποφασίζομεν: Κυρούμεν τον Κανονισμόν συντάξεως Μελετών, εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχοντα ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' ΓΕΝΙΚΑ Εφαρμοστέαι διατάξεις Αρθρ.1.-Η σύνταξις μελετών, η εκτέλεσις έργων και η διενέργεια προμηθειών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χρηματοδοτουμένων εκ του Προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και δανείων υπό την εγγύησιν του Ελληνικού Δημοσίου, διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ισχυουσών συμπληρωματικώς των εκάστοτε διατάξεων περί συντάξεως μελετών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτελέσεως των δημοσίων έργων και διενεργείας των κρατικών προμηθειών, επιφυλασσομένης πάντως της διατάξεως της παρ. 6 του άρθρ. 3 του Α.Ν. 597/1968. Αντιστοιχία Εννοιών Άρθρ.9.-1.Εάν ο μελετητής δεν υποβάλη εμπροθέσμως την μελέτην ή την φάσιν μελέτης ή δεν συμμορφούται εμπροθέσμως προς δοθείσαν αυτώ εντολήν διορθώσεως ή συμπληρώσεως ή ανασυντάξεως της μελέτης ή εάν τα διαπιστωθέντα σφάλματα και η ποιοτική στάθμη της υποβληθείσης μελέτης ή φάσεως μελέτης καθιστούν φανεράν την αδυναμίαν του μελετητού ν’ ανταποκριθή εις τας υποχρεώσεις αυτού, δύναται το Τεχνικόν Συμβούλιον να κηρύξη τον μελετητήν έκπτωτον. 2.Εις περίπτωσιν εκπτώσεως του μελετητού καταβάλλεται εις αυτόν μόνον η αμοιβή των εγκριθεισών φάσεων της μελέτης υπό την προϋπόθεσιν ότι αι φάσεις αύται είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υπό του Ιδρύματος. Τυχόν εισπραχθείσαι προκαταβολαί επιστρέφονται εντός δέκα ημερών. Η κατατεθείσα εγγύησις δια την καλήν σύνταξιν της μελέτης καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος. Προκαταβολαί - Πληρωμαί Άρθρ.10.-1.ις τον μελετητήν χορηγείται προκαταβολή άμα τη υπογραφή της σχετικής συμβάσεως ίση προς το είκοσιν επί τοις εκατόν της προεκτιμηθείσης αμοιβής βάσει της δαπάνης του Κτιριολογικού Προγράμματος έναντι ισοπόσου εγγυητικής επιστολής. Η προκαταβολή αποσβέννυται δια κρατήσεων επί εκάστης πληρωμής και κατ’ αναλογίαν της πληρωμής προς την προεκτιμηθείσαν αμοιβήν. 2.Αι πληρωμαί ενεργούνται βάσει πινακίων αμοιβής συντασσομένων και θεωρουμένων ως εν άρθρ. 24 ορίζεται και περιλαμβανόντων μόνον φάσεις μελέτης εκτελεσθείσας και εγκριθείσας. 3.Η αμοιβή υπολογίζεται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί των αμοιβών των μηχανικών κλπ. υπόκειται δε εις τας εκάστοτε επιβαλλομένας εκπτώσεις υπέρ του Δημοσίου. Οι προϋπολογισμοί επί των οποίων εφαρμόζονται οι συντελεσταί αμοιβής, οίτινες κατ’ άρθρ. 6 δεν δύνανται να υπερβαίνουν την δαπάνην την προβλεπομένην υπό του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος, μειούνται κατά τα ποσοστά τα προβλεπόμενα δι’ Αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων. 4.Επιτρέπεται όπως δια της συμβάσεως καθορίζωνται ειδικώτερον τα της εφαρμογής των ανωτέρω ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβών μηχανικών, ήτοι: κατατάξεως εις κατηγορίας, εφαρμογής προσαυξήσεων λόγω αντισεισμικού υπολογισμού, προσθήκης, εκτός έδρας κλπ. (Μετά την σελ. 68,642) Σελ. 68,643 Τεύχος 408 - Σελ. 59 Τεχνικές υπηρεσίες 31.Α.μ.2 Σύνταξις μελετών υπό της Τεχνικής  Υπηρεσίας Άρθρ.11.-1.Μελέται ή φάσεις μελετών εν τω πλαισίω του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος συντάσσονται και υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ή ετέρου οργάνου του Ιδρύματος, κατόπιν αποφάσεως της Συγκλήτου δι’ ης εγκρίνεται ή τροποποιείται το ετήσιον πρόγραμμα εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ως προς τας συνθήκας συντάξεως και των μελετών τούτων (Προγράμματος έργων και κτιρίων, φάσις, στοιχεία κλπ.) και τας προϋποθέσεις συγκροτήσεως και ακριβείας των, τας ευθύνας των κλπ., ισχύουν τα αντιστοίχως προβλεπόμενα και δια τας μελέτας τας συντασσομένας παρ’ ιδιωτών μελετητών ως εν άρθρ. 6 αναφέρεται. 2.Δύναται επίσης να ανασυντάσσωνται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν εγκρίσεως της Συγκλήτου τεχνικαί και οικονομικαί μελέται συνταχθείσαι υπό των μελετητών, προς τον σκοπόν όπως αυταί προσαρμοσθούν εις τας νέας ανάγκας του Ιδρύματος και τας νέας συνθήκας της αγοράς. Κατά την ανασύνταξιν των μελετών δέον όπως αποφεύγηται κατά το δυνατόν η αλλοίωσις της λύσεως άνευ σύμφωνου γνώμης των μελετητών. 3.Αι ανωτέρω μελέται θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας και εγκρίνονται υπό του Τεχνικού Συμβουλίου. Εφαρμογή της Μελέτης Άρθρ.12.-1.Ο Συντάκτης της Μελέτης υπέχει ευθύνην πέραν της ορθότητος και ακριβείας ταύτης δια την πληρότητα αυτής, το επιτυχές τεχνικόν αποτέλεσμα και την απόδοσιν του έργου. Ακόμη δια την ως αναφέρεται εις την σχετικήν περί υπευθύνου δηλώσεως δια την πληρότητα της μελέτης του, παράγραφον, ακρίβειαν των στοιχείων της δια την άνευ σφαλμάτων και λοιπών ανωμαλιών εφαρμογήν της. Πρός τούτο, πέραν των ηθικών ευθυνών του υποχρεούται να παρέχη πάσαν συμπληρωματικήν επεξήγησιν ή διασάφησιν επί ταύτης ή την παροχήν συμπληρωματικών επεξηγήσεων ή διασαφήσεων επί ταύτης ή την παροχήν συμπληρωματικών επεξηγηματικών υποδείξεων, ή στοιχείων, σχεδίων κλπ. αιτουμένων εγγράφως. Ακόμη δύναται να ζητηθή παρά του εργοδότου, η επίσκεψις του μελετητού εις το εκτελούμενον έργον δια την παροχήν των ανωτέρω. Ο Εργοδότης εις την περίπτωσιν ταύτην επιβαρύνεται δια των σχετικών εξόδων του μελετητού. Σελ. 68,644 Τεύχος 408 - Σελ. 60 2.Ο Μελετητής υποχρεούται, εφ’ όσον του ήθελεν ανατεθή και υπό σχετικούς όρους υποχρεώσεων και αμοιβής του, όπως αναλάβη την επιστημονικήν παρακολούθησιν της εφαρμογής της μελέτης του προς κάλυψιν της ενιαίας τεχνικής ευθύνης δια την τύχην ταύτης. Εις τας περιπτώσεις ταύτας βεβαίως την διαχείρισιν και γενικήν διεύθυνσιν εκτελέσεως διεξάγει η επίβλεψις του έργου μέσω της οποίας και ενεργεί ο παρακολουθών την εφαρμογήν της μελέτης του, Μελετητής. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ Τρόποι αναθέσεως εκτελέσεως έργων Άρθρ.13.-Περί του τρόπου αναθέσεως εκτελέσεως των έργων αποφασίζει το Τεχνικόν Συμβούλιον δι’ έργα αξίας μέχρι δραχ. 2.500.000 δι’ έργα δε μείζονος αξίας ή Σύγκλητος. Κατ’ αρχήν αι αναθέσεις κατασκευής των έργων γίνονται δια διαγωνισμών κατά ένα των εφαρμοζομένων τρόπον δημοπρατήσεως. Οι διαγωνισμοί προβλέπονται δημόσιοι γενικοί ή κατ’ απόφασιν της Συγκλήτου μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου, μεταξύ περιωρισμένου αλλ’ επαρκούς αριθμού εργοληπτών, επιλεγομένων εκ πίνακος συντασσομένου εις την αρχήν εκάστου έτους της Συγκλήτου. 31.Α.μ.2 Τεχνικές υπηρεσίες Προσόντα των διαγωνιζομένων Άρθρ.14.-1.Εις τους διαγωνισμούς δια την ανάληψιν εκτελέσεως έργου γίνονται δεκτοί εργολάβοι δημοσίων έργων, κοινοπραξίαι εργολάβων δημοσίων έργων και τεχνικαί εταιρείαι κάτοχοι ειδικού εργοληπτικού πτυχίου Ε΄ τάξεως συμφώνως προς τα εκάστοτε ισχύοντα δια τα έργα ανασυγκροτήσεως. 2.Οι διαγωνιζόμενοι δέον όπως απαραιτήτως προσέρχωνται αυτοπροσώπως ή δι’ ειδικού αφορώντος την συγκεκριμένην δημοπρασίαν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 3.Εις τους διαγωνισμούς δια την ανάληψιν εκτελέσεως έργων αξίας μέχρις 200.000 δραχ., πλην των ηλεκτρομηχανολογικών, γίνονται δεκτοί και εμπειροτέχναι καταθέτοντες πιστοποιητικά προσφάτου εκτελέσεως παρομοίων έργων, επί της επαρκείας των οποίων αποφαίνεται η επιτροπή δημοπρασίας. 4.Το Ίδρυμα έχει δικαίωμα να απορρίψη την ανάδειξιν εργολήπτου ως αναδόχου - έστω και αν ευρεθή μειοδότης - εφ’ όσον προηγουμένων γεγονότων και ενεργειών αφορώντων εις τα έργα του, έχει ιδίαν σαφή πείραν περί των δυσχερειών και δυσμενών προϋποθέσεων (και ουχί των ομαλών και αξίων προσπαθειών), ας ούτος παρεμβάλλει κατά την εκτέλεσιν υπ’ αυτού αναληφθέντων προηγουμένως, έργων, είτε από πλευράς εντέχνου πραγματοποιήσεως είτε από πλευράς αναλήψεως και σεβασμού των στοιχείων μελετών, είτε από πλευράς χαμηλής στάθμης ποιότητος υλικών ή εργασίας, ή από πλευράς άλλων προσπαθειών δημιουργίας εξεζητημένων ή ανεδαφικών ζητημάτων ασχέτως αν ταύτα ελύθησαν τελικώς κατ’ ανάγκην δια περικοπών ή άλλων συμβιβαστικών λύσεων. Μελέτη - Δημοπράτησις Άρθρ.15.-1.Αι δημοπρασίαι διενεργούνται βάσει μελέτης εγκεκριμένης και περιλαμβανούσης: α)Σχέδιον Συμβάσεως (δυνητικώς). β)Την τεχνικήν μελέτην ήτοι κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικάς περιγραφάς κλπ. Προκειμένου περί έργων μικράς αξίας ή ειδικής φύσεως η τεχνική μελέτη δύναται να αντικαθίσταται δια τεχνικής περιγραφής. γ)Τα ακόλουθα ειδικά τεύχη δημοπρατήσεως. Ι)Διακήρυξιν δημοπρασίας. ΙΙ)Τιμολόγιον μελέτης. ΙΙΙ)Τιμολόγιον προσφοράς, οσάκις απαιτήται. ΙV)Προϋπολογισμόν προσφοράς, οσάκις απαιτήται. V)Προϋπολογισμόν μελέτης. VI)Γενικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων. VII)Ειδικάς Συγγραφάς Υποχρεώσεων εφ’ όσον απαιτούνται. Εις περίπτωσιν ασυμφωνίας των όρων των ανωτέρω τευχών, επικρατέστερος τυγχάνει ο όρος του προηγουμένου κατά την ανωτέρω αναγραφομένην σειράν τεύχους και οπωσδήποτε ο τεχνολογικώς κατά την κρίσιν του εργοδότου συμφερώτερος δια την έντεχνον και επιτυχή ως προς τους σκοπούς του τύχην και απόδοσιν του έργου. 2.Αι διακηρύξεις δημοπρασίας υπογράφονται υπό του Πρυτάνεως ή ετέρου αρμοδίου οργάνου. 3.Το εν τη μελέτη προβλεπόμενον εργολαβικόν ποσοστόν δια την κάλυψιν των γενικών και επισφαλών εξόδων εργαλείων εγκαταστάσεων κλπ. δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του εργολάβου ως και δι’ όφελος αυτού εξ ουδεμιάς αιτίας δύναται να τροποποιηθή καθ’ όλην την διάρκειαν της εργολαβίας ουδέ κατά την σύνταξιν των νέων τιμών. 4.Ο εργολάβος ουδεμίαν αξίωσιν δύναται να έχη επί του κατ’ εκτίμησιν τιθεμένου ποσού δι’ απροβλέπτους δαπάνας. 5.Η εκτέλεσις των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών των κτιριακών έργων δημοπρατείται ομού μετά της εκτελέσεως των αντιστοίχων οικοδομικών εργασιών μεταξύ κοινοπραξιών εξ ενός εργολάβου οικοδομικών έργων και ενός εργολάβου ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Η δημοπράτησις των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επιτρέπεται να γίνει κεχωρισμένως εις ην περίπτωσιν εκ του γεγονότος τούτου και κατά την κρίσιν του εγκρίνοντος τας σχετικάς μελέτας Τεχνικού Συμβουλίου δεν επέρχεται καθυστέρησις των εργασιών. 6.Αι δημοπρασίαι διενεργούνται ενώπιον τριμελούς επιτροπής οριζομένης καθ’ έκαστον έτος ή δια μικρότερον χρονικόν διάστημα ή και ειδικώς δι’ ωρισμένον έργον δια πράξεως του Πρυτάνεως. Μέλη της Επιτροπής δύνανται να ορίζωνται Καθηγηταί ή υπάλληλοι του Ιδρύματος. Τόπος διαμονής του εργολάβου Άρθρ.16.-1.Εντός τριών ημερών από της υπογραφής της συμβάσεως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως δι’ αναφοράς του προς το Ίδρυμα γνωστοποιήση τον τόπον της κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου διαμονής του, άμα δε και πληρεξούσιον αντιπρόσωπον και αντίκλητον κάτοικον της έδρας του Ιδρύματος εις ον δύναται να κοινοποιώνται, εν απουσία του ιδίου, τα προς αυτόν απευθυνόμενα έγγραφα. Εν οιαδήποτε μεταβολή τόπου διαμονής υποχρεούται ωσαύτως ούτος πάραυτα εις αντίστοιχον δήλωσιν. 2.Εάν ο εργολάβος δεν δηλώση τόπον διαμονής του εν τη έδρα του Ιδρύματος ή την επελθούσαν μεταβολήν αυτού, ή δεν διορίση πληρεξούσιον αντιπρόσωπον και αντίκλητον διαμένοντα εν τη έδρα ταύτη, πάσα κοινοποίησις εγγράφου γενομένη προς τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας του Ιδρύματος θεωρείται ως γενομένη τω εργολάβω και είναι έγκυρος από της ημέρας της προς τον Γραμματέα κοινοποιήσεως. (Μετά την σελ. 68,644) Σελ. 68,645 Τεύχος 408 - Σελ. 61 Τεχνικές υπηρεσίες 31.Α.μ.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Επιβλέπων Μηχανικός Άρθρ.17.-1.Μετά την υπογραφήν της συμβάσεως, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής υπηρεσίας, ορίζει τον επιβλέποντα Μηχανικόν του έργου, όστις δέον να κέκτηται δίπλωμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ετέρας ισοτίμου Σχολής, ούτος επιβλέπει την εκτέλεσιν των εργασιών από συμβατικής απόψεως ιδία δε ποιοτικώς και ασκεί άπαντα τα υπό των εν ισχύϊ διατάξεων καθοριζόμενα καθήκοντα. 2.Εις περιπτώσεις έργων μικράς αξίας και δημοσίας καθήκοντα επιβλέποντος δύναται κατ’ εντολήν του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας να ασκήση Υπομηχανικός. 3.Μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου δύναται η Σύγκλητος να ορίζη ιδιώτην επιβλέποντα μηχανικόν. Προθεσμία ενάρξεως εργασιών - Εγκατάστασις Άρθρ.2.-1.Κατά την εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων: α)Ως εργοδότης ή κύριος του έργου ή Υπηρεσία ή Αρχή ή Δημόσιον νοείται το Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα εις το οποίον αφορά ή μελέτη του Έργου ή το έργον ή η προμήθεια και το οποίον συνάπτει την οικείαν σύμβασιν. β)Ως Υπουργός Δημοσίων Έργων νοείται η Σύγκλητος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή το αντίστοιχον Συλλογικόν Όργανον του Ιδρύματος. γ)Ως Συμβούλιον Δημοσίων Έργων νοείται το Τεχνικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος. δ)Ως Νομομηχανικός ή Προϊστάμενος του Γραφείου παρ' ου διευθύνονται τα έργα νοείται ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος και,  ε)ως Γραφείον παρ' ου διευθύνονται τα έργα νοείται η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος. 2.Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος: α)Ως Σύγκλητος νοείται η Σύγκλητος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εις το οποίον αφορά η μελέτη ή το έργον ή η προμήθεια ή το αντίστοιχον Συλλογικόν Όργανον αυτού. Προκειμένου περί των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιωαννίνων νοείται η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. β)Ως Πρύτανις νοείται ο Πρύτανις του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ο αντίστοιχος εκπρόσωπος του Ιδρύματος. Προκειμένου περί των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιωαννίνων νοείται ο Πρόεδρος του αφορώντος το έργον Τμήματος. γ)Ως Τεχνική Υπηρεσία νοείται η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος ή η Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλη Τεχνική Υπηρεσία ή οριζομένη κατά τας διατάξεις του εδάφ. ιβ' της παρ. 1 του Άρθρ.18.-1.Ο Επιβλέπων εγκαθιστά τον εργολάβον εις το έργον συντάσσων σχετικόν πρωτόκολλον και παραδίδων εις αυτόν τα αναγκαία διαγράμματα και σχέδια εκτελέσεως του έργου και λοιπάς οδηγίας. Αν ο εργολήπτης δεν θεωρήση τα στοιχεία ταύτα επαρκή, δεν δικαιούται αρνήσεως της εγκαταστάσεως και ενάρξεως του έργου. Δικαιούται όμως να υπογράψη το σχετικόν πρωτόκολλον μετ’ επιφυλάξεως και να προωθήση αμέσως τας αντιρρήσεις του προς επίλυσίν των. 2.Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος εγκαταστάσεως ορίζονται υπό του επιβλέποντος εντός δέκα πέντε ημερών από της υπογραφής αυτής. 3.Εάν ο εργολάβος δεν προσέλθη προς εγκατάστασιν την ορισθείσαν ημέραν και ώραν το πρωτόκολλον συντάσσεται υπό του επιβλέποντος και κοινοποιείται αυτώ κατά τα εν άρθρ. 16 του παρόντος. 4.Εάν ο εργολάβος δεν εγκατασταθή υπαιτιότητι του Ιδρύματος δικαιούται όπως δια δηλώσεώς του προς το Ίδρυμα ορίση νέαν εντός δεκαπενθημέρου ημερομηνίαν εγκαταστάσεως αυτού, μετά την πάροδον της οποίας απράκτου δύναται ούτος δια δηλώσεώς του προς το Ίδρυμα να θεωρήση την εργολαβίαν διαλυθείσαν. 5.Εις περίπτωσιν διαλύσεως της εργολαβίας κατά τα ανωτέρω, εις τον εργολάβον επιστρέφονται ή κατατεθείσα εγγύησις και τα έξοδα συμβολαίου εντόκως, προσέτι δε και αποζημίωσις καθοριζομένη εν τη συμβάσει κατά το ποσοστόν και μέχρι του ενός εκατοστού της αξίας των συμβατικών εργασιών. Σελ. 68,646 Τεύχος 408 - Σελ. 62 6.Η προθεσμία περατώσεως των εργασιών και αι τυχόν τμηματικαί τοιαύται άρχονται από της κατά τα ανωτέρω εν παρ. 2 ή 4 εγκαταστάσεως του εργολάβου. Ούτος υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών προβή εις έναρξιν των εργασιών. 7.Εντός δέκα ημερών από της εγκαταστάσεως οφείλει ο εργολάβος να συντάξη πρόγραμμα χρονοδιάγραμμα και να υποβάλη αυτό εις το Ίδρυμα προς έγκρισιν. Το εγκεκριμένον πρόγραμμα - χρονοδιάγραμμα δέον όπως είναι σύμφωνον προς την γενικήν και τας τμηματικάς προθεσμίας περατώσεως του έργου, επέχει δε θέσιν πίνακος εργασιών. 8.Το πρόγραμμα-χρονοδιάγραμμα δεσμεύει τον εργολάβον από της υποβολής του προς έγκρισιν, θεωρείται δε εγκριθέν υπό του ιδρύματος εν απράκτω παρελεύσει ενός μηνός από της υποβολής αυτού. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο εργολάβος παραλείψει να υποβάλη πρόγραμμαχρονοδιάγραμμα ή το υποβληθέν τοιούτον δεν ανταποκρίνεται προς τας συμβατικάς υποχρεώσεις του και τας πραγματικάς συνθήκας εκτελέσεως των εργασιών ο εργολάβος δεν απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς του όπως περατώση εμπροθέσμως το έργον, δικαιούται δε η Τεχνική Υπηρεσία να κοινοποιήση εις αυτόν προς εφαρμογήν πρόγραμμα συνταχθέν υπ’ αυτής. 9.Αι επί μέρους εγκρίσεις προγραμμάτωνχρονοδιαγραμμάτων, ουδόλως αιτιολογούν υπέρβασιν των συμβατικών προθεσμιών περατώσεως του έργου. 31.Α.μ.2 Τεχνικές υπηρεσίες Πλημμελής κατασκευή των έργων Άρθρ.19.-Εις περίπτωσιν καθ’ ην διαπιστωθή ύπαρξις πλημμελώς κατεσκευασμένων τμημάτων του έργου συντάσσεται υπό του επιβλέποντος ή ετέρου υπαλλήλου του Ιδρύματος πρωτόκολλον κακοτεχνίας και το τμήμα του έργου εις ο αναφέρεται αύτη. Το Πρωτόκολλον κακοτεχνίας θεωρείται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, κοινοποιείται δε εις τον εργολάβον καλούμενον όπως εντός ευλόγου τασσομένης προθεσμίας προβή εις καθαίρεσιν του κακοτέχνου τμήματος του έργου και ανακατασκευήν αυτού συμφώνως προς τους κανόνας της τέχνης τους συμβατικούς όρους και δια δοκίμων υλικών. Κανονισμός νέων τιμών. Άρθρ.20.-1.Τα υπό του επιβλέποντος συντασσόμενα πρωτόκολλα νέων τιμών ελέγχονται και θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως του Ιδρύματος ή ετέρου αρμοδίου Οργάνου, οίτινες επιφέρουν τας δεούσας διορθώσεις και εκφέρουν την γνώμην αυτών επί της τυχόν υποβληθείσης ενστάσεως του εργολάβου. Εν συνεχεία ταύτα υποβάλλονται προς έγκρισιν εις το Τεχνικόν Συμβούλιον. 2.Ο καθορισμός των νέων τιμών μονάδος ενεργείται ως ακολούθως: α)Ως βασικαί τιμαί υλικών και ημερομισθίων λαμβάνονται υπ’ όψιν αι αναφερόμεναι εις τον πίνακα βασικών τιμών του Συμβατικού Τιμολογίου. β)Αι τιμαί ημερομισθίων ειδικοτήτων μη περιλαμβανομένων εις τον πίνακα βασικών τιμών λαμβάνονται δια συγκρίσεως προς τας τιμάς του πίνακος αυτού. γ)Αι τιμαί υλικών και μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων εις τον πίνακα βασικών τιμών λαμβάνονται αι εν τω Πρακτικώ της Επιτροπής Τιμαριθμικής διαπιστώσεως της περιοχής του έργου κατά τον χρόνον της δημοπρατήσεως του έργου. δ)Εις περίπτωσιν αντικαταστάσεως κονδυλίου τινός δια τινος παρεμφερούς η τιμή του νέου κονδυλίου κανονίζεται πάντοτε δια συγκρίσεως. Τροποποίησις προϋπολογισμού Άρθρ.21.-1.Εάν η αποπεράτωσις και η αρτιότης του έργου, ως τούτο ποιοτικώς και ποσοτικώς περιγράφεται εις τα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια επιβάλη την εκτέλεσιν εργασιών εις ποσότητας ανωτέρας των εν τη αρχική συμβάσει προβλεπομένων ή νέων εργασιών μη προβλεπομένων εν τη συμβάσει, αύται εκτελούνται υποχρεωτικώς υπό του αναδόχου, εφ’ όσον η συνολική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε επί τοις εκατόν του αρχικού προϋπολογισμού, ουδέ κατά κονδύλιον το 50%. Αι τιμαί μονάδος των νέων εργασιών, κανονίζονται κατά τα εν άρθρ. 20 οριζόμενα. Δια νέας εργασίας πέραν του 50% κατά κονδύλιον αι νέαι τιμαί θα κανονίζωνται βάσει των τιμών υλικών και ημερομισθίων του χρόνου εκτελέσεως. 2.Αυξανομένων των εργασιών παρατείνεται αναλόγως, και η προθεσμία αποπερατώσεως του έργου. 3.Εάν η αξία των εργασιών της εργολαβίας, μειωθή κατά ποσοστόν μεγαλύτερον του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν, ο εργολάβος δικαιούται αποζημιώσεως δια την πέραν του ανωτέρου ποσοστού μείωσιν κανονιζομένης κατά τα εν άρθρ. 22 οριζόμενα. 4.Οι υπό του επιβλέποντος συντασσόμενοι συγκριτικοί πίνακες ελέγχονται και θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, όστις επιφέρει τας δεούσας διορθώσεις και εισάγει αυτούς εις το Τεχνικόν Συμβούλιον μετ’ αναλυτικής εισηγητικής εκθέσεως και μετά της γνώμης αυτού επί της τυχόν ενστάσεως του εργολάβου. 5.Αι δια του Συγκριτικού Πίνακος προτεινόμεναι προς εκτέλεσιν υπερβάσεις ποσοτήτων και νέαι εργασίαι δύνανται να εκτελεσθούν μετά την υπογραφήν του Συγκριτικού Πίνακος και προ της εγκρίσεως αυτού και του πρωτοκόλλου νέων τιμών κατόπιν εντολής του Ιδρύματος και εφ’ όσον αύται αφέρονται εις εργασίας προβλεπομένας υπό της εγκεκριμένης μελέτης. Αι εργασίαι αύται συμπεριλαμβάνονται εις τας πιστοποιήσεις και πληρώνονται κανονικώς βάσει των κανονισθεισών τιμών. Εάν ο συγκριτικός Πίναξ δεν εγκριθή εντός τριμήνου χρονικού διαστήματος, ο εργολάβος δικαιούται να διακόψη την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών. Προσωρινή ή οριστική διακοπή των έργων Διάλυσις της εργολαβίας Άρθρ.22.-1.Εάν μετά την έναρξιν των εργασιών αύται διακοπούν τη εντολή ή πταίσματι του Ιδρύματος επί χρονικόν διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, η εργολαβία θεωρείται διαλελυμένη εάν ο εργολάβος δηλώση τούτο εγγράφως εις το Ίδρυμα. Εάν η επιβληθείσα κατά τα ανωτέρω διακοπή των εργασιών αρθή προ της υποβολής δηλώσεως περί διαλύσεως της εργολαβίας στερείται ο εργολάβος του δικαιώματος της διαλύσεως. 2.Η εργολαβία θεωρείται αυτοδικαίως διαλυθείσα εάν αι εργασίαι διακοπώσιν οριστικώς κατόπιν εντολής του Ιδρύματος. 3.Εν περιπτώσει διαλύσεως της εργολαβίας  οφείλεται τω εργολάβω αποζημίωσις υπλογιζομένη εις ποσοστόν επί εκατόν επί της διαφοράς  της  συνολικής  αξίας  των  εκτελεσθεισών  εργασιών και προσκομισθέντων υλικών προς την συνολικήν αξίαν των εν τη αρχική συμβάσει εργασιών, μη περιλαμβανομένης της δαπάνης δι’ απροβλέπτους δαπάνας, μειουμένων δε κατά ποσοστόν 25%. Το ποσοστόν της κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεως δεν δύναται να υπερβαίνη το 5%. (Μετά την σελ. 68,646) Σελ. 68,647 Τεύχος 408 - Σελ. 63 Τεχνικές υπηρεσίες 31.Α.μ.2 Αναγκαστικά μέτρα  ΄Εκπτωσις εργολάβου Άρθρ.23.-1.Οσάκις ο εργολάβος δεν συμμορφούται προς την σύμβασιν και τας δυνάμει της συμβάσεως δοθείσας προς αυτόν εγγράφους εντολάς του Ιδρύματος ή των αρμοδίων οργάνων αυτού, καλείται ούτος δι’ ειδικής προσκλήσεως του Πρυτάνεως, απαραιτήτως υπομιμνησκούσης τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ίνα εντός ευλόγου προθεσμίας, ουχί πάντως μικροτέρας των δέκα ημερών, συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις του ή τας υπό του Ιδρύματος ή της Υπηρεσίας δοθείσας αυτώ εγγράφους εντολάς, σαφώς συγκεκριμένως διατυπουμένας εν τη ειδική προσκλήσει. 2.Εάν ο εργολάβος δεν συμμορφωθή προς την ειδικήν πρόσκλησιν του Πρυτάνεως εντός της ταχθείσης προθεσμίας, το Τεχνικόν Συμβούλιον μετά πρότασιν του Προϊσταμένου της Τεχνικής υπηρεσίας κηρύσσει τον εργολάβον έκπτωτον της εργολαβίας και διατάσσει την παύσιν των εργασιών. 3.Ο Εργολάβος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της Αποφάσεως του Τεχνικού Συμβουλίου υποβάλη προς το Ίδρυμα ένστασιν. Από της υποβολής της ενστάσεως ο εργολάβος δικαιούται εις επανάληψιν των εργασιών. 4.Επί της ενστάσεως του εργολάβου αποφασίζει οριστικώς η Σύγκλητος. 5.Εν περιπτώσει κηρύξεως του εργολάβου εκπτώτου οριστικώς, διατάσσεται η παύσις των εργασιών, καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος η εγγύησις του έργου ως και η υπό της συμβάσεως τυχόν προβλεπομένη ποινική ρήτρα δια παράβασιν της γενικής προθεσμίας περατώσεως του έργου. 6.Αφ’ ης η έκπτωσις του εργολάβου καταστή οριστική και ασχέτως της προσφυγής αυτού εις την διαδικασίαν επιλύσεως των διαφορών δι’ αιτήσεως θεραπείας και προσφυγής εις το Εφετείον, το Ίδρυμα δικαιούται όπως συνεχίση καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποφασιζόμενον υπό της Συγκλήτου την εκτέλεσιν των εργασιών εις βάρος και δια λογαριασμόν του εκπτώτου εργολάβου. Της συνεχίσεως των εργασιών δέον όπως προηγηθή η υπογραφή των εκτελεσθεισών εργασιών και η υπογραφή αυτής υπό του επιβλέποντος και του εκπτώτου εργολάβου η εις αυτόν κοινοποίησίς της. Εάν δια της δικαστικής Αποφάσεως ο εργολάβος δικαιωθή και η κηρυχθείσα έκπτωσις ακυρωθή ή αρθή, η εργολαβία θεωρείται διαλυθείσα διαταγή του Ιδρύματος από της παύσεως των εργασιών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρ. 21. Σελ. 68,648 Τεύχος 408 - Σελ. 64 Επιμέτρησις και πιστοποίησις εργασιών  Πληρωμαί Άρθρ.24.-1.Αι επιμετρήσεις συντάσσονται υπό του επιβλέποντος το έργον και συνοδεύονται υπό των τυχόν αναγκαίων διαγραμμάτων. Στοιχεία έργου δυνάμενα να επιμετρηθώσιν ανεξαρτήτως, επιμετρούνται εντός μηνός από της αποπερατώσεώς των. Δί αφανείς εργασίας συντάσσεται πρωτόκολλον υπό του επιβλέποντος και ενός ετέρου τεχνικού υπαλλήλου οριζομένου εκάστοτε υπό του Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως. 2.Αι επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα υπογραφόμενα υπό του εργολάβου ελέγχονται λογιστικώς και συμβατικώς και θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής υπηρεσίας, επιφέροντος και τας δεούσας διορθώσεις. 3.Αι πιστοποιήσεις πληρωμής συντάσσονται υπό του επιβλέποντος βάσει ανακεφαλαιωτικών λογαριασμών και κατά χρονικά διαστήματα οριζόμενα υπό της Συγγραφής Υποχρεώσεων και μη υπερβαίνοντα τον ένα μήνα. Αι ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών εξάγονται εξ οριστικών επιμετρήσεων και πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Επιτρέπεται όπως πιστοποιούνται προς πληρωμήν και ποσότητες εργασιών προκύπτουσαι εκ προχείρων επιμετρήσεων εφ’ όσον η συνολική αυτών αξία δεν υπερβαίνει ποσοστόν 15% της αρχικής αξίας του έργου. 31.Α.μ.2 Τεχνικές υπηρεσίες 4.Αι πιστοποιήσεις πληρωμής ελέγχονται συμβατικώς και λογιστικώς και θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής υπηρεσίας και εν συνεχεία ελέγχονται και εγκρίνονται υπό του αναπληρωτού Γεν. Γραμματέως. 5.Ο εργολάβος υποχρεούται να συνδράμη δια της παρουσίας του και βοηθητικού προσωπικού τον επιβλέποντα δια την σύνταξιν και καθαρογραφήν των επιμετρήσεων και πρωτοκόλλων αφανών. 6.Εάν η επιμέτρησις των εργασιών υπό του επιβλέποντος δεν πραγματοποιηθή εντός μηνός από της περατώσεως του τμήματος του έργου, η δε πιστοποίησις πληρωμής κατά το εν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων οριζόμενον χρονικόν διάστημα, δικαιούται ο εργολάβος όπως συντάξη επιμετρήσεις, πρωτόκολλα αφανών και πιστοποιήσεις πληρωμής και υποβάλη ταύτα εις το Ίδρυμα. Εντός μηνός από της υποβολής αυτών αι επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θεωρούνται ως προς τας πιστοποιήσεις και τους λογ/σμούς πληρωμής, πλην του τελικού λογαρισμού ως οριστικά στοιχεία. 7.Αι πιστοποιήσεις πληρωμής δέον όπως εξοφλούνται εντός 45 ημερών από της συντάξεως αυτών ή της υποβολής των εις το Ίδρυμα υπό του αναδόχου. Εάν η πληρωμή καθυστερήση πέραν της ανωτέρω προθεσμίας οφείλονται εις τον εργολάβον τόκοι. Εάν η πληρωμή δεν γίνη εντός ενός εξαμήνου από της ημέρας καθ’ ην ώφειλε να γίνη αύτη, ο εργολάβος δικαιούται να διαλύση την σύμβασιν κατά τα εν άρθρ. 22 οριζόμενα. Προκαταβολαί Άρθρ.25.-1.Επιτρέπεται όπως εν τη συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται προκαταβολή προς τον ανάδοχον έναντι ισοπόσου εγγυητικής επιστολής ποσοστού επί της συμφωνηθείσης αξίας του έργου μέχρις είκοσιν επί τοις εκατόν αποκλειστικώς και μόνον, δι’ αγοράν υλικών. Η προκαταβολή αποσβέννυται άμα τη προσκομίσει των υλικών δι’ α εχορηγήθη αύτη. 2.Ο εργολάβος υποχρεούται να προσκομίση εις το Ίδρυμα άπαντα τα αναγκαία στοιχεία προς απόδειξιν ότι η προκαταβολή εχρησιμοποιήθη προς τον σκοπόν δι’ ον εχορηγήθη. Εν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως της προκαταβολής δι’ άλλους σκοπούς, το Ίδρυμα δικαιούται να επιζητήση την άμεσον επιστροφήν της προκαταβολής δια καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής και να κηρύξη τον εργολάβον έκπτωτον της εργολαβίας. Τελική επιμέτρησις Άρθρ.26.-1.Άμα τη βεβαιώσει του πέρατος των εργασιών, ο επιβλέπων οφείλει όπως εντός δύο μηνών συντάξη την Τελικήν Επιμέτρησιν των εργασιών βάσει των ήδη συνταχθεισών επιμετρήσεων τμημάτων του έργου και πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ως και απ’ ευθείας καταμετρήσεων. Εγκρίσει του Τεχνικού Συμβουλίου η ως άνω δίμηνος προθεσμία δύναται να παραταθή κατά εύλογον χρονικόν διάστημα. 2.Αι διατάξεις του άρθρ. 25 εφαρμόζονται αναλόγως και επί της τελικής επιμετρήσεως. Εάν η τελική επιμέτρησις υποβληθή υπό του εργολάβου δέον όπως ελεγχθή υπό του επιβλέποντος και θεωρηθή υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής υπηρεσίας εντός προθεσμίας δύο μηνών. 3.Παν αίτημα του αναδόχου μη υποβληθέν εγγράφως προηγουμένως υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου είτε εντός της προθεσμίας ενστάσεως κατά της τελικής επιμετρήσεως, εφ’ όσον αύτη συντάσσεται υπό του επιβλέποντος, είτε δι’ ιδίας αιτήσεως αυτού υποβαλλομένης ομού μετά της υπό τούτου συντασσομένης τελικής επιμετρήσεως. Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή Άρθρ.27.-1. Αι επιτροπαί προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων ορίζονται δια πράξεως του Πρυτάνεως, είναι δε τριμελείς. Μέλη των επιτροπών δύναται να ορίζωνται καθηγηταί ή υπάλληλοι του Ιδρύματος. Προκειμένου περί έργων Ιδρύματος στερουμένου Τεχνικής Υπηρεσίας το έν ή τα δύο εκ των μελών ορίζονται εξ υπαλλήλων του έχοντος την Τεχνικήν Υπηρεσίαν Ιδρύματος. 2.Κατά την προσωρινήν παραλαβήν ελέγχεται υπό της Επιτροπής Παραλαβής κατά το εφικτόν η τελική επιμέτρησις, επιφερομένων εις αυτήν των δεουσών διορθώσεων, διαπιστούται η καλή ποιότης των εκτελεσθεισών εργασιών και διατυπούνται αι απόψεις της Επιτροπής εφ’ ενός εκάστου των αιτημάτων του αναδόχου. 3.Τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων αρχικής μεν αξίας μέχρι 2.500.000 δραχμών εγκρίνονται υπό του Τεχνικού Συμβουλίου, αρχικής δε αξίας άνω των 2.500.000 δραχμών εγκρίνονται υπό της Συγκλήτου. 4.Η προσωρινή παραλαβή του έργου δέον να συντελεσθή εντός τριών μηνών από της παρόδου της κατά το άρθρ. 26 καθοριζομένης διμήνου προθεσμίας δια την σύνταξιν της τελικής επιμετρήσεως παρά του επιβλέποντος, είτε τον έλεγχον της υπό του εργολάβου υποβληθείσης τοιαύτης. 5.Παρελθούσης της ανωτέρω προθεσμίας δια την παραλαβήν του έργου και την υπογραφήν του πρωτοκόλλου, η προσωρινή παραλαβή θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα εφ’ όσον αύτη δεν πραγματοποιηθή εντός δύο μηνών από της ειδικής προς τούτο οχλήσεως του εργολάβου προς το Ίδρυμα. Εις την περίπτωσιν ταύτην αι ποσότητες   της   τελικής   επιμετρήσεως  καθίστανται  οριστικαί ως ποσότητες του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τα δε αιτήματα του εργολάβου τα υποβληθέντα μετά της τελικής επιμετρήσεως θεωρούνται ως μη τυχόντα απαντήσεως. (Μετά την σελ. 68,648) Σελ. 68,649 Τεύχος 408 - Σελ. 65 Τεχνικές υπηρεσίες 31.Α.μ.2 6.Η οριστική παραλαβή του έργου δέον όπως συντελεσθή εντός διμήνου από της λήξεως του υπό της Συγγραφής Υποχρεώσεως προβλεπομένου χρόνου εγγυήσεως, όστις άρχεται από της ημερομηνίας βεβαιώσεως της περαιώσεως του έργου, άλλως θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα εντός δύο μηνών από της σχετικής οχλήσεως του εργολάβου, υποβαλλομένης μετά την εκπνοήν της διμήνου ανωτέρω προθεσμίας, πάντως δε ουχί προ της προσωρινής παραλαβής του έργου. 7.Τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων αρχικής αξίας 2.500.000 δραχμών εγκρίνονται υπό του Τεχνικού Συμβουλίου, άνω δε του ποσού τούτου υπό της Συγκλήτου και εντός μηνός από της ανεπιφυλάκτου υπογραφής των υπό του εργολάβου ή της υποβολής ενστάσεως υπ’ αυτού άλλως θεωρούνται ως αυτοδικαίως εγκριθέντα μετά πάροδον δύο μηνών από της προς τούτο οχλήσεως του αναδόχου προς το Ίδρυμα των τυχόν υφισταμένων ενστάσεων κατά του περιεχομένου των εν λόγω πρωτοκόλλων θεωρουμένων ως παραμεινασών άνευ απαντήσεως. 8.Η αμοιβή των υπαλλήλων μελών Επιτροπών παραλαβής ορίζεται εις το ήμισυ της δια παραλαβήν έργων νομίμου τοιαύτης. Απαλλαγή εκ Δασμών - Φόρων - Κρατήσεων άρθρ. 5 του Ν.Δ. 463/70. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Κτιριολογικόν Πρόγραμμα Άρθρ.28.-1.Άπασαι αι τιμαί της προσφοράς του εργολάβου και οι λοιποί οικονομικοί όροι της συμβάσεως - κανονισμός νέων τιμών, προϋποθέτουν ότι τα υπό του εργολάβου προμηθευόμενα υλικά και μηχανήματα προελεύσεως εξωτερικού και εσωτερικού προοριζόμενα δια την εκτέλεσιν των εργασιών αγοράζονται εν Ελλάδι εις τιμάς ελευθέρας αγοράς και μετά την καταβολήν των τυχόν υφισταμένων δασμών, χαρτοσήμου και λοιπών φόρων ή επιβαρύνσεων εισαγωγής και εκτελωνισμού. Κατά συνέπειαν οσάκις εκ του Νόμου υφίσταται ή και μετά την υπογραφήν της συμβάσεως αναγνωρίζεται τυχόν απαλλαγή εκ δασμών κλπ. των εισαγομένων υλικών είτε διότι το έργον εκτελείται υπό του Ιδρύματος είτε διότι τούτο χρηματοδοτείται υπό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή εξ’ άλλου ειδικού λόγου, ο εργολάβος ουδέν δικαίωμα έχει επί της απαλλαγής ταύτης, πάσα δε τυχόν επιτυγχανομένη απαλλαγή, μερική ή ολική εκπίπτεται εκ των οφειλομένων εις αυτόν. Σελ.68, 650 Τεύχος 408 - Σελ. 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Προμήθειαι Μελέτη -  Προδιαγραφαί - διαγωνισμός Άρθρ.29.-1.Οι διαγωνισμοί δια την προμήθειαν εξοπλιστικών μέσων πλην των επιστημονικών ή εργαστηριακών μηχανών, συσκευών και οργάνων, βιβλίων και περιοδικών, διενεργούνται βάσει μελέτης και προδιαγραφών εγκρινομένων υπό του Τεχνικού Συμβουλίου ενώπιον τριμελούς Επιτροπής οριζομένης δια πράξεως του Πρυτάνεως. Μέλη της Επιτροπής δύναται να ορίζωνται Καθηγηταί ή υπάλληλοι του Ιδρύματος αμειβόμενοι κατά συνεδρίαν δια ποσού οριζομένου υπό της Συγκλήτου. 31.Α.μ.2 Τεχνικές υπηρεσίες 2.Εις τον διαγωνισμόν δύνανται να συμμετάσχουν έμποροι, αντιπρόσωποι βιομήχανοι, κατασκευασταί κλπ. Έλληνες πολίται ή ελληνικαί Εταιρείαι, μέλη του Οικείου Επιμελητηρίου και κατά τους όρους της Διακηρύξεως. 3.Η κατακύρωσις του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίσιν του Ιδρύματος να γίνη είτε εις τον προσφέροντα την ευθηνοτέραν τιμήν δια το σύνολον των υλικών, είτε εις τους προσφέροντας την ευθηνοτέραν τιμήν δι’ έκαστον υλικόν ή δια ομάδα ομοειδών υλικών. 4.Οσάκις η προμήθεια αφορά εις είδη ή υλικά έργων μη τυποποιημένα, αλλά προσφερόμενα εις διαφόρους μορφάς και ποιότητας επιτρέπεται όπως εις την διακήρυξιν δημοπρασίας τεθή όρος ότι η κατακύρωσις του διαγωνισμού δύναται να γίνη ουχί εις τον προσφέροντα τας ευθηνοτέρας τιμάς αλλά εις τον προσφέροντα τας συμφερωτέρας δια το Ίδρυμα τιμάς εν συνδυασμώ προς την ποιότητα και λοιπά στοιχεία των προσφερομένων ειδών ή υλικών. 5.Η δημοσίευσις των διακηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών γίνεται εις δύο ημερησίας οικονομικάς εφημερίδας και κατά τας προθεσμίας τας προβλεπομένας δια τους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών. 6.Προκειμένου περί προμηθείας επιστημονικών ή εργαστηριακών μηχανών συσκευών και οργάνων ή εξαρτημάτων τούτων υλικών επιστημονικών ερευνών (χημικαί ουσίαι, αντιδραστήρια κλπ) ως και επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών δεν απαιτείται διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού. Σύμβασις Άρθρ.30.-μα τη εγκρίσει του διαγωνισμού υπογράφεται σύμβασις μεταξύ του Πρυτάνεως και του Προμηθευτού. Παραλαβή Άρθρ.31.-1. Τα προμηθευόμενα υλικά παραλαμβάνονται υπό τριμελούς επιτροπής οριζομένης δια πράξεως του Πρυτάνεως, ήτις συντάσσει πρωτόκολλον υπογραφόμενον και παρά του προμηθευτού. Μέλη της Επιτροπής δύνανται να ορίζωνται Καθηγηταί ή υπάλληλοι του Ιδρύματος. Εάν ο προμηθευτής διαφωνή προς το πρωτόκολλον, υπογράφει μετ’ επιφυλάξεως, εάν δε αρνηθή υπογραφήν του κοινοποιείται το πρωτόκολλον νομίμως.  2.Η Επιτροπή παραλαβής εξελέγχει τα προμηθευόμενα υλικά από συμβατικής απόψεως και ιδία ποιοτικώς και παραλαμβάνει ή απορρίπτει ταύτα ολικώς ή μερικώς, ή υπό τον όρον μειώσεως της τιμής αυτών, αιτολογούσα την πρότασίν της. 3.Η παραλαβή των υλικών δύναται να γίνη και κατά τμήματα, συντασσομένου εκάστοτε ιδιαιτέρου πρωτοκόλλου. 4.Η αμοιβή των υπαλλήλων μελών επιτροπών παραλαβής ορίζεται εις το ήμισυ της νομίμου τοιαύτης. Πληρωμαί Άρθρ.32.-Αι πληρωμαί ενεργούνται μετά την παραλαβήν και έγκρισιν του πρωτοκόλλου δια το σύνολον ή μέρος των υλικών. Εγγυήσεις Άρθρ.33.-1.Ο συμμετέχων εις διαγωνισμόν προμηθείας οφείλει να καταθέση εγγύησιν ίσην προς 5% της προσφοράς του. 2.Κατά την υπογραφήν της συμβάσεως ο προμηθευτής καταθέτει εγγύησιν οριζομένην δια της διακηρύξεως ίσην προς 10% δια την τήρησιν των όρων της συμβάσεως. 3.Η ανωτέρω εγγύησις επιστρέφεται μετά την παραλαβήν των υλικών και την πάροδον του τυχόν προβλεπομένου εν τη συμβάσει χρόνου εγγυήσεως. Προστασία εγχωρίου βιομηχανίας. Άρθρ.34.-1.Τα προϊόντα της εγχωρίου βιομηχανίας προτιμώνται των αλλοδαπών προϊόντων συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. 2.Αι διακηρύξεις και προδιαγραφαί προμηθειών δεν απαιτείται όπως αποστέλλωνται εις το Υπουργείον Βιομηχανίας προς έγκρισιν. 3.Οι προμηθευταί εγχωρίων προϊόντων δικαιούμενοι προτιμήσεως έναντι προϊόντων αλλοδαπής κατά τας ανωτέρω διατάξεις, δέον όπως επί ποινή απωλείας του δικαιώματος δηλώσουν εγγράφως προς το Ίδρυμα και εντός δύο ημερών από της ημέρας του διαγωνισμού ότι δικαιούνται της ανωτέρω προτιμήσεως και να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ Επίλυσις Διαφορών Ένστασις Άρθρ.35.-1.Κατά των αποφάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου ή της Συγκλήτου περί επιλογής μελετητού, κατακυρώσεως διαγωνισμού αναθέσεως έργου άνευ διαγωνισμού, εγκρίσεως συγκριτικού πίνακος, πρωτοκόλλου νέων τιμών, πρωτοκόλλου προσωρινής ή οριστικής παραλαβής δεν χωρεί ένστασις. 2.Κατά πάσης άλλης πράξεως οργάνου του Ιδρύματος, ην ο εργολάβος ή ο προμηθευτής θεωρούν βλαπτικήν των συμφερόντων αυτών, χωρεί ένστασις κατατιθεμένη εις το Πρωτόκολλον του Ιδρύματος εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της ή της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής της. (Μετά την σελ. 68,650) Σελ. 68,651 Τεύχος 408 - Σελ. 67 Τεχνικές υπηρεσίες 31.Α.μ.2 3.Ειδικώς  ή  ένστασις  κατά  του  κύρους διεξαχθέντος διαγωνισμού υποβάλλεται εντός δύο ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επίσης αι ενστάσεις κατά πρωτοκόλλων νέων τιμών και συγκριτικών πινάκων υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής των, άλλως από της κοινοποιήσεώς των. 4.Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Σύγκλητος, αν αυταί στρέφωνται κατά πράξεως της Συγκλήτου ή του Τεχνικού Συμβουλίου, το Τεχνικόν δε Συμβούλιον εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, η δε απόφασις δέον να κοινοποιηθή εις τον ενιστάμενον εντός δύο μηνών από της υποβολής της ενστάσεως. 5.Αι ενστάσεις κατά επιμετρήσεων πρωτοκόλλων κακοτεχνίας, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών και της τελικής επιμετρήσεως παραπέμπονται εις την επιτροπήν παραλαβής, ήτις διατυπώνει τας απόψεις της εν τω πρωτοκόλλω. Κατόπιν αιτήσεως του εργολάβου ή κατά την κρίσιν του Προϊσταμένου της Τεχνικής υπηρεσίας, ή ένστασις, πλην της τοιαύτης κατά της τελικής επιμετρήσεως, δύναται να εισαχθή εις το Τεχνικόν Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως άμα τη υποβολή της. Δικαστική επίλυσις διαφορών Άρθρ.36.-1. Πάσα διαφορά μεταξύ του Ιδρύματος και εργολάβου ή μελετητού προκύπτουσα εκ της υπογραφείσης συμβάσεως κατά την διάρκειαν ή και μετά την οπωσδήποτε λύσιν αυτής λύεται κατά τας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων διατάξεις. 2.Πάσα διαφορά μεταξύ του Ιδρύματος και προμηθευτού λύεται δια της δικαστικής οδού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ Μεταβατικαί Διατάξεις Άρθρ.37.-1.Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και επί των εκτελουμένων ή των περαιωθέντων και μη προληφθέντων εισέτι προσωρινώς και οριστικώς έργων, εφ’ όσον αι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν αντίκεινται προς βασικούς όρους των σχετικών συμβάσεων αι οποίαι συνήφθησαν βάσει ρυθμίσεων, αι οποίαι ίσχυον προηγουμένως. 2.Εις περίπτωσιν έργων περαιωθέντων, δι’ α δεν συνετάγη εισέτι η τελική επιμέτρησις, η δίμηνος προθεσμία δια την σύνταξίν της άρχεται από της ισχύος του παρόντος. 3.Εις περίπτωσιν έργων δι’ α συνετάγη η τελική επιμέτρησις, η προθεσμία δια την προσωρινήν ή οριστικήν παραλαβήν άρχεται από της ισχύος του παρόντος.  Σελ. 68, 652 Τεύχος 408 - Σελ. 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ Αμοιβαί Μελών Τεχνικού Συμβουλίου Άρθρ.3.-1.Προ της συντάξεως οιασδήποτε μελέτης νέου αυτοτελούς κτιριακού έργου ή συγκροτήματος αξίας μείζονος των δραχ. 2.500.000 απαιτείται η σύνταξις Κτιριολογικού Προγράμματος και η μετά πρότασιν της Συγκλήτου έγκρισις αυτού υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.Το Κτιριολογικόν Πρόγραμμα συντάσσεται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας εν συνεργασία μετά της ενδιαφερομένης Σχολής και περιλαμβάνει έκθεσιν των προβλεπομένων χώρων, του εξοπλισμού και των γενικών και ειδικών εγκαταστάσεων, την ολικήν επιφάνειαν των χώρων, τον όγκον του κτιρίου και την εκτιμωμένην δαπάνην. 3.Δεν απαιτείται έγκρισις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου περί του προγράμματος έργων αφορώντων εις επισκευάς, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατασκευήν οδικού και πεζοδρομιακού δικτύου, φυτεύσεις, έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, καλλωπισμοί ελευθέρων χώρων και αναλόγους προς τας ανωτέρω εργασίας. Ανάθεσις και εκπόνησις μελετών Άρθρ.38.-Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής, οριζομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η αμοιβή αυτή δύναται βαρύνη τας οικείας πιστώσεις εκ του τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 31.Α.μ.2 Τεχνικές υπηρεσίες Άρθρ.4.-1.Αι μελέται εκπονούνται είτε υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε υπό ιδιωτών μελετητών. 2.Αι μελέται έργων αξίας μέχρι 2.500.000 δραχμών ανατίθενται υπό του Τεχνικού Συμβουλίου, πέραν δε του ποσού αυτού υπό της Συγκλήτου. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ή ανάθεσις γίνεται είτε κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είτε δι' επιλογής μελετητού και απ' ευθείας αναθέσεως. (Μετά την σελ. 68,64) Σελ. 68,641 Τεύχος 408 - Σελ. 57 Τεχνικές υπηρεσίες 31.Α.μ.2 3.Οι  αρχιτεκτονικοί   διαγωνισμοί   διενεργούνται βάσει διακηρύξεως εγκρινομένης υπό της Συγκλήτου. Εις τους όρους τούτους περιέχεται απαραιτήτως και η υποχρέωσις του Ιδρύματος όπως αναθέση την σύνταξιν της οριστικής μελέτης εις τον τυχόντα Α' Βραβείου μελετητήν, υπό την προϋπόθεσιν α)ότι το βραβείον απενεμήθη άνευ σοβαρών και βασικών επιφυλάξεων, β)ότι ούτος, κατά την ημέραν της αναθέσεως δικαιούται βάσει του Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΜΠΔΕ) εις ανάληψιν της μελέτης. 4.Η Επιτροπή κρίσεως και βραβεύσεως των υποβαλλομένων σχεδίων συνιστάται υπό της Συγκλήτου, ήτις και εγκρίνει το Πρακτικόν της Επιτροπής και αποφαίνεται επί των υποβαλλομένων ενστάσεων. 5.Η επιλογή μελετητών ενεργείται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις του ΚΑΜΠΔΕ. Σύμβασις – όροι της συμβάσεως Άρθρ.5.-1.Μεταξύ του Πρυτάνεως και του μελετητού υπογράφεται σύμβασις καθορίζουσα το αντικείμενον της μελέτης, προεκτίμησιν της δαπάνης του έργου και της αμοιβής μελετητού, τας προθεσμίας παραδόσεως εκάστης φάσεως της μελέτης και λοιπούς όρους. 2.Εις τους όρους της συμβάσεως περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς, άλλως θεωρούνται αυτοδικαίως ισχύοντες οι όροι των άρθρ.8, 9, 10 και 11 του δια της υπ' αριθ. 375/8.10.1969 Αποφάσεως της Επιτροπής Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής εγκριθέντος Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΦΕΚ Α' 252). Στοιχεία της μελέτης Άρθρ.6.-1.Η πλήρης μελέτη περιλαμβάνει λεπτομερώς άπαντα τα δια την άρτιαν εκτέλεσιν και πλήρη αποπεράτωσιν και δημοπράτησιν του έργου στοιχεία, ιδία δε τα ακόλουθα: α)Προσχέδιον, ήτοι: την πρώτην σχηματικήν παράστασιν του έργου εις τοπογραφικόν διάγραμμα, κατόψεις, όψεις, αξονομετρικήν εικόνα κλπ., συνοπτικήν έκθεσιν με αναλυτικά στοιχεία συνθέσεως και καθορισμού των βασικών προϋποθέσεων κατασκευής και της στάθμης του έργου. β)Γενικόν σχέδιον, ήτοι: γενικήν διάταξιν εν τω γηπέδω, κατόψεις, όψεις και τομάς του έργου μετ' εκτενεστέρας και εγγυτέρας προς την πραγμάτωσιν εκθέσεως και της εκτιμήσεως της δαπάνης από παρομοίας συνθήκας. Σελ. 68,642 Τεύχος 408 - Σελ. 58 γ)Σχέδια εκτελέσεως, ήτοι: κατόψεις, όψεις και τομάς του έργου ως και λεπτομερείας υπό την προσήκουσαν κλίμακα μετά πασών των αναγκαίων διαστάσεων, ως και λεπτομερή περιγραφικήν έκθεσιν περί των υλικών και των καθ' έκαστα κατασκευαστών και εργασιών εκτελέσεως του έργου. δ)Τεύχη στατικών υπολογισμών, σχεδίων, ξυλοτύπων αναπτυγμάτων και καταλόγων οπλισμού περιγραφικής εκθέσεως κλπ. στοιχείων μελετών αντοχής. ε)Τεύχη υπολογισμών, σχέδια καταλόγους μηχανημάτων, περιγραφικάς εκθέσεις κλπ. των μηχανολογικών ηλεκτρολογικών ή των ειδικών μελετών. στ)Τεύχη (δι' απάσας τας ανωτέρω μελέτας και χωριστά δι' εκάστην τούτων) οικονομικών στοιχείων και τεχνικών και συμβατικών όρων δημοπρατήσεως, αναθέσεως και εκτελέσεώς των, ήτοι: Αναλυτικών προμετρήσεων των κονδυλίων, τιμολογίων, προϋπολογισμών, συγγραφών υποχρεώσεων (τεχνικών και οικονομοσυμβατικών όρων), τευχών διακηρύξεως και δημοπρατήσεως, περιλήψεως διακηρύξεως κλπ.), συντασσόμενα βάσει των εν ισχύει αναλυτικών στοιχείων και λοιπών σχετικών διατάξεων Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 31.Α.μ.2 Τεχνικές υπηρεσίες ζ)Υπεύθυνον δήλωσιν δι' εκάστην των ανωτέρω μελετών ότι τα στοιχεία ταύτης και τα εις αυτήν αφορώντα τεύχη είναι πλήρη, ακριβή, ηλεγμένα και επαρκή ώστε μέσω τούτων και μόνον, να καθίσταται απολύτως ασφαλής ή απρόσκοπτος και άνευ τεχνολογικών, οικονομικών, ή συμβατικών σφαλμάτων και ανωμαλιών, ομαλή εκτέλεσις του έργου, εντέχνως και άνευ - εν όλω ή εν μέρει αλλαγών, τροποποιήσεων, υπερβάσεων ή ανατροπών των συμπεφωνημένων. Δι' άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία - και κυρίως τα σχέδια άτινα συγκροτούνται κατά τυποποιημένον, συστηματοποιημένον και πρόσφορον προς χρήσιν εν εργοταξίω και αρχειοθέτησιν, τρόπον υπονοείται η υποχρέωσις παραδόσεως διαφανών αντιγράφων προς χρήσιν του Ιδρύματος. 2.Δια της συμβάσεως δύναται να ανατίθεται η σύνταξις πασών ή ωρισμένων μόνον εκ των ανωτέρω φάσεων της μελέτης. 3.Οι προϋπολογισμοί δεν δύναται να υπερβαίνουν την δαπάνην την προβλεπομένην υπό του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος, ήτις και θα αναφέρεται εν τη συμβάσει. Έλεγχος Μελετών Άρθρ.7.-1.Αι συντασσόμενοι μελέται ελέγχονται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Δι’ αποφάσεως της Συγκλήτου μετά πρότασιν του Τεχνικού Συμβουλίου δύναται να ορίζεται και ιδιώτης ελέγχων μηχανικός. 2.Ο μελετητής υποχρεούται όπως κατά το στάδιον της συντάξεως της μελέτης συνεργάζεται μετά της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά του ελέγχοντος ή των ελεγχόντων μηχανικών προς τον σκοπόν όπως η μελέτη ανταποκριθή πληρέστερον προς τας ανωτέρω ανάγκας του Ιδρύματος. Έγκρισις της μελέτης Άρθρ.8.-1.Η μελέτη, η κατά περίπτωσιν ή φάσις της μελέτης, άμα τη υποβολή αυτής εις το ίδρυμα υπό του μελετητού ελέγχεται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, θεωρείται υπό του Προϊσταμένου αυτής και εισάγεται εις το Τεχνικόν Συμβούλιον προς έγκρισιν. 2.Ο Προιστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας δύναται να επιστρέψη εις τον μελετητήν την μελέτην προς διόρθωσιν ή συμπλήρωσιν. Εάν ο μελετητής διαφωνή προς την εντολήν του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως υποβάλη εις το Ίδρυμα τας αντιρρήσεις του, αίτινες εξετάζονται υπό του Τεχνικού Συμβουλίου. 3.Το Τεχνικόν Συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του λαμβανομένης εντός διμήνου από της υποβολής πλήρως περαιωμένης της μελέτης δύναται να εγκρίνη την εν λόγω μελέτην, ή απορρίψη αυτήν εν όλω ή να επιστρέψη αυτήν εις τον μελετητήν προς ανασύνταξιν ή συμπλήρωσιν ή διόρθωσιν εντός τασσομένης συντόμου προθεσμίας. Το Τεχνικόν Συμβούλιον δύναται να προτείνει ητιολογημένως τον χρόνον εγκρίσεως επί εν εισέτι δίμηνον. Έκπτωσις μελετητού