1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 20 Σεπτ./16 Οκτ. 1955 (ΦΕΚ Α΄ 294 Διορθ. ημαρτ. εν ΦΕΚ Α΄ 325). Περί κανονισμού Εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας). Έχοντες υπ’ όψει: 1.Το άρθρ. 20 παρ. 4 και άρθρ. 22 παρ. 1 εδάφ. α΄ του Νόμ. 3132/55 «περί εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας)». 2.Την υπ’ αριθ. 531/1955 γνωμάτευσιν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τρόποι εκτελέσεων των Στρατιωτικών ΄Εργων Περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού Άρθρ.1.-1.Τα εν τω παρόντος Κανονισμώ εκτιθέμενα αφορώσιν άπαντα εν γένει τα Στρατιωτικά Έργα (κατασκευάς-επισκευάς, συμπληρώσεις και διαρρυθμίσεις) του Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας, ων η εκτέλεσις απαιτεί μεγαλυτέραν των 3.000 δραχμών δαπάνην. 2.Όσον αφορά την εκτέλεσιν των έργων τούτων: α)Εις τον Στρατόν: Δια διαταγών του Υπουργού της Εθνικής Αμύνης, ή των αρμοδίων οργάνων, των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων οριζομένων, η εκτέλεσίς των ανατίθεται κατ’ αρχήν εις τας Διευθύνσεις Έργων Μηχανικού (Δ.Ε.Μ.) και κατ’ εξαίρεσιν εις οιανδήποτε άλλην Στρατ. Αρχήν (Μονάδα ή Κατάστημα ή Υπηρεσίαν). β)Εις το Ναυτικόν: Δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ή των αρμοδίων οργάνων, υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων οριζομένων, η εκτέλεσίς των ανατίθεται κατ’ αρχήν εις την Διεύθυνσιν Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και κατ’ εξαίρεσιν εις οιανδήποτε άλλην αρχήν του Ναυτικού (Βάσιν, Μονάδα, Κατάστημα ή Υπηρεσίαν). γ)Εις την Αεροπορίαν: Δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή των αρμοδίων οργάνων, των υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων οριζομένων, η εκτέλεσίς των ανατίθεται κατ’ αρχήν εις την Διεύθυνσιν Δημοσίων Έργων Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, και κατ’ εξαίρεσιν εις οιανδήποτε άλλην Αρχήν Αεροπορίας (Βάσιν, Μονάδα, Κατάστημα ή Υπηρεσίαν). δ)Προκειμένου περί ειδικών έργων, δύναται κατ’ εξαίρεσιν να ανατεθή η εκτέλεσις τούτων δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή υπό των αρμοδίων οργάνων των υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οριζομένων, εις τεχνικάς Υπηρεσίας ετέρων Υπουργείων. 3.Όπου εν τω παρόντι Κανονισμώ αναγράφεται όρος «Υπουργείον» νοείται: α)Δια τον Στρατόν: Η Διεύθυνσις Μηχανικού Γ.Ε.Σ. β)Δια το Ναυτικόν: Η Διεύθυνσις Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γ.Ε.Ν. γ)Δια την Αεροπορίαν: Η Διεύθυνσις Δημοσίων Έργων Αεροπορίας του Γ.Ε.Α. 4.Όπου εν τω παρόντι Κανονισμώ αναγράφεται ο όρος «Υπουργός» νοείται: Δια τον Στρατόν, το Ναυτικόν, και την Αεροπορίαν ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, ή τα αρμόδια όργανα, τα υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων οριζόμενα, έχοντα την προς τούτο οικονομικήν αρμοδιότητα. 5.Όπου εν τω παρόντι Κανονισμώ, αναγράφεται ο όρος «Διεύθυνσις» ή «Διεύθυνσις Έργων» νοείται: α)Δια τον Στρατόν Ξηράς: ι)Η Διεύθυνσις Έργων Μηχανικού ιι)Οιαδήποτε άλλη Στρατιωτική Αρχή, εις ην ανετέθη κατ’ εξαίρεσιν η εκτέλεσις του έργου. β)Δια το Ναυτικόν: ι)Η διεύθυνσις Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γ.Ε.Ν. Σελ. 547 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 ιι)Οιαδήποτε άλλη Αρχή Ναυτικού, εις ην κατ’ εξαίρεσιν ανετέθη η εκτέλεσις έργου. γ)Δια την Αεροπορίαν: ι)Η Διεύθυνσις Δημοσίων Έργων Αεροπορίας του Γ.Ε.Α. ιι)Οιαδήποτε άλλη Αρχή Αεροπορίας, εις ην ανετέθη κατ’ εξαίρεσιν η εκτέλεσις έργου. 6.Όπου εν τω παρόντι Κανονισμώ αναγράφεται ο όρος «Διευθυντής» ή «Διευθυντής Διευθύνσεως» νοείται: α)Δια τον Στρατόν Ξηράς: ι)Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Έργων Μηχανικού, ιι)Ο Διοικητής η Διευθυντής της Στρατιωτικής Αρχής, εις ην κατ’ εξαίρεσιν ανετέθη η εκτέλεσις έργου. β)Δια το Ναυτικόν: ι)Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Δημοσίων Ναυτικών Έργων Γ.Ε.Ν. ιι)Ο Διοικητής ή Διευθυντής της Ναυτικής Αρχής, εις ην κατ’ εξαίρεσιν ανετέθη ή εκτέλεσις έργου. γ)Δια την Αεροπορίαν: ι)Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων Αεροπορίας του Γ.Ε.Α. ιι)Ο Διοικητής ή Διευθυντής της Αεροπορικής Αρχής, εις ην κατ’ εξαίρεσιν ανετέθη η εκτέλεσις έργου. Άρθρ.9.-1.Ο Δημόσιος Διαγωνισμός διεξάγεται κατά τα εν τη Διακηρύξει οριζόμενα (τρόπον, ημερομηνίαν, ώραν και τόπον) υπό τριμελούς Επιτροπής αποτελουμένης εξ Αξ/κών ή εξ ενός Αξιωματικού όστις προεδρεύει ταύτης και δύο τεχνικών Υπαλλήλων. Κατά το δυνατόν ο Προεδρεύων Αξ/κός δέον να είναι ανώτερος. 2.Διεύθυνσις ενεργούσα Δημόσιον Διαγωνισμόν συγκροτεί την σχετικήν Επιτροπήν δια της Ημερησίας αυτής Διαταγής ή δια της σχετικής Διαταγής του Διευθυντού αυτής. 3.Πάσα αρχή, εις ην ανατίθεται η διενέργεια Δημοσίου Διαγωνισμού, αδυνατούσα να συγκροτήση την ως άνω τριμελή Επιτροπήν, αιτείται εγκαίρως την συγκρότησιν ταύτης υπό της Προϊσταμένης της Αρχής. 4.Αι Επιτροπαί διεξαγωγής των Δημοσίων Διαγωνισμών δύνανται να συγκροτηθώσι και υπό του Υπουργού. 5.Εν περιπτώσει απουσίας ενός εκ των μελών της Επιτροπής, της υπό της Προϊσταμένης Αρχής συγκροτουμένης δύναται δια την μη ματαίωσιν του διαγωνισμού ν’ αντικατασταθή τούτο δι’ ετέρου υπό της διενεργούσης τον διαγωνισμόν Αρχής οριζομένου δια διαταγής αυτής. Σελ. 552 Διεξαγωγή Δημοσίου Διαγωνισμού - Γενικά Άρθρ.10.-1.Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού συνέρχεται εις συνεδρίασιν ημισείαν ώραν προ της εις την διακήρυξιν καθοριζομένης ώρας. Αρχομένης της συνεδριάσεως ήτις είναι δημοσία, καλούνται οι βουλόμενοι να μετάσχωσι του διαγωνισμού, όπως καταθέσωσι τας προσφοράς των. 2.Εκάστη προσφορά δέον να είναι εσφραγισμένη εντός φακέλλου, όστις περιέχει αφ’ ενός μεν τα υπό του παρόντος και της διακηρύξεως προβλεπόμενα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, τα απαραίτητα ίνα γίνη τις δεκτός εις τον διαγωνισμόν, αφ’ ετέρου δε δεύτερον φάκελλον καλώς εσφραγισμένον, περιέχοντα την κυρίως προσφοράν. 3.Ο παραδίδων την προσφοράν εργολήπτης υποχρεούται να αναγράφη εις τον εξωτερικόν και τον εσωτερικόν φάκελλον το όνομά του και να προσαγάγη το προβλεπόμενον πιστοποιητικόν ταυτότητος. Επί εκάστου παραδιδομένου φακέλλου, αναγράφεται υπό της Επιτροπής ο αύξων αριθμός επιδόσεως, τουθ’ όπερ αναγράφεται και εν τω πρακτικώ διενεργείας του διαγωνισμού, εν τω οποίω αναγράφεται επίσης και η τυχόν επίδοσις προσφοράς άνευ δελτίου ταυτότητος και το εκ του λόγου τούτου απαράδεκτον αυτής. 4.Παρελθούσης της εν τη διακηρύξει οριζομένης ώρας, μέχρι της οποίας γίνονται δεκταί αι προσφοραί, κηρύσσεται λήξασα η παράδοσις των προσφορών, απαγορευομένης δι’ οιονδήποτε λόγον της αποδοχής μετά τούτο προσφοράς, επί ποινή ακυρότητος του διαγωνισμού, πλην εάν η επίδοσις προσφορών αρξαμένη ημισείαν ώραν προ της εν τη διακηρύξει οριζομένης ώρας συνεχίζεται άνευ διακοπής. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 5.Μετά την λήξιν της παραδόσεως των προσφορών της συνεδρίας συνεχιζομένης δημοσία, άρχεται η υπό της Επιτροπής αποσφράγισις των φακέλλων των προσφορών κατά σειράν επιδόσεως και ανακοινούνται εις επήκοον πάντων των διαγωνιζομένων, τα περιεχόμενα εν τοις φακέλλοις έγγραφα και λοιπά σχετικά τ’ απαιτούμενα, ίνα γίνη τις δεκτός εις τον διαγωνισμόν. Ο εν τω φακέλλω ευρισκόμενος εσωτερικός φάκελλος, ο περιέχων την κυρίως προσφοράν, παραμένει εσφραγισμένος, αναγραφομένου επ’ αυτού αύξοντος αριθμού του εξωτερικού φακέλλου. 6.Η Επιτροπή εν συνεχεία εις μυστικήν Συνεδρίασιν εξελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζομένων και αποφασίζει περί των αποκλεισθησομένων. Αποκαθισταμένης είτα της συνεδρίας δημοσίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινοί τους αποκλειομένους του διαγωνισμού, ως και τους λόγους του αποκλεισμού αυτών και καλεί αυτούς ίνα παραλάβωσι τα σχετικά αυτών έγγραφα μετά της ενσφραγίστου προσφοράς αυτών. Εις τα πρακτικά εν τη οικεία στήλη και έναντι του ονόματος εκάστου των ούτως αποκλεισθέντων αναγράφεται υπό της Επιτροπής η λέξις «απεκλείσθη» και σύντομον αιτιολογικόν της τοιαύτης αποφάσεως. 7.Ακολούθως αποσφραγίζονται κατά σειράν οι φακελλοι των κυρίως προσφορών των γενομένων δεκτών εις τον διαγωνισμόν εργοληπτών και συνεχίζεται η διεξαγωγή του διαγωνισμού, αναλόγως του τρόπου καθ’ ον ούτος εκτελείται κατά τα κατωτέρω καθοριζόμενα. Ενέργεια Δημοσίου Διαγωνισμού δι’ εκπτώσεως επί τοις εκατόν επί των τιμών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Άρθρ.11.-1.Ευθύς μετά την αποσφράγισιν εκάστου των φακέλλων των κυρίως προσφορών, η εν αυτώ αναγραφομένη έκπτωσις επί τοις εκατόν ανακοινουμένη μεγαλοφώνως καταγράφεται εν τω Πρακτικώ του Διαγωνισμού εν τη οικεία στήλη αυτού και έναντι του καταχωρηθέντος ήδη ονόματος του εργολάβου ολογράφως και αριθμητικώς. Εν συνεχεία δε και εν τη αυτή σειρά του Πρακτικού υπογράφει ο μειοδότης και συμπληρούται η ακριβής Διεύθυνσις αυτού (υπόδειγμα 4ον). Η επί τοις εκατόν προσφερομένη έκπτωσις δέον να ειναι απαραιτήτως εις ακεραίας Μονάδας και γενική εφ’ όλων των τιμών του προϋπολογισμού, άλλως είναι απαράδεκτος. 2.Μετά την τοιαύτην καταχώρισιν εν τω Πρακτικώ απασών των γενομένων δεκτών εις τον διαγωνισμόν προσφορών, ως τελευταίος μειοδότης ανακηρύσσεται υπό της Επιτροπής ο προσενεγκών την μεγαλυτέραν έκπτωσιν. 3.Εν περιπτώσει προσφοράς ίσης εκπτώσεως υπό δύο η πλειοτέρων εργολάβων, ο τελευταίος μειοδότης ανακηρύσσεται μεταξύ τούτων δια κλήρου, της κληρώσεως ενεργουμένης υπό της ιδίας Επιτροπής και παρουσία πάντοτε των ενδιαφερομένων. 4.Μετά την ανακήρυξιν υπό της Επιτροπής του τελευταίου μειοδότου, κλείεται το πρακτικόν, αναγραφομένου του ονόματος του τελευταίου μειοδότου, ως και της γενομένης κληρώσεως, εάν έλαβε χώραν τοιαύτη και υπογράφεται το πρακτικόν τούτο υπό της Επιτροπής και του τελευταίου μειοδότου. Μετά ταύτα η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογικήν έκθεσιν, εν η αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν αν η επιτευχθείσα έκπτωσις είναι συμφέρουσα ή μη εις το Δημόσιον και αν συνεπώς ο διαγωνισμός δέον να κατακυρωθή ή μη επ’ ονόματι του τελευταίου μειοδότου. Εν τη εκθέσει ταύτη αναγράφεται και η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας. Το πρακτικόν του διαγωνισμού μετά της αιτιολογικής εκθέσεως και των τυχόν επιδοθεισών εις τον Πρόεδρον της Επιτροπής ενστάσεων, περί ων το άρθρ. 17 παρ. 6 του παρόντος, υποβάλλονται εντός 24ώρου από της διενεργείας του διαγωνισμού εις την παρ’ η διεξάγεται ο διαγωνισμός Διεύθυνσιν. Εις την αναφοράν υποβολής ο Πρόεδρος εκθέτει την γνώμην του επί των τυχόν συνυποβαλλομένων ενστάσεων. 5.Εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται ταυτοχρόνως εις τε την οικείαν Διεύθυνσιν και εις άλλας Αρχάς, εφαρμόζονται εκτός των ανωτέρω και τα εξής: Εκάστη των ενεργουσών τον διαγωνισμόν Αρχών (περιλαμβανομένης και της οικείας Διευθύνσεως) τηλεγραφεί, ευθύς άμα τω πέρατί του, αμελλητί και άνευ της ελαχίστης χρονοτριβής εις απάσας τας λοιπάς Αρχάς την υπό του παρ’ αυτή τελευταίου μειοδότου δοθείσαν έκπτωσιν. Μετά την ανταλλαγήν των τηλεγραφημάτων τούτων και την πάροδον της 24ώρου προθεσμίας, περί ης η παρ. 6 του άρθρ. 17, εκάστη ενεργήσασα τον διαγωνισμόν Αρχή αποστέλλει αμέσως και δια του πρώτου Ταχυδρομείου άπαντα τον φάκελλον του διαγωνισμού εις την οικείαν Διεύθυνσιν. Εις τον φάκελλον επισυνάπτει και την εγγυοδοσίαν του παρ’ αυτή τελευταίου μειοδότου, εάν εκ των άνω τηλεγραφημάτων προκύψη ότι ούτος ειναι τελικώς ο τελευταίος μειοδότης άλλως επιστρέφει ταύτην. Εάν εις πλείονας της μιας Αρχής εδόθη υπό των παρ’ αυταίς τελευταίων μειοδοτών η αυτή έκπτωσις, κρατούνται αι εγγυοδοσίαι απάντων των μειοδοτών τούτων, αποστελλόμεναι εις την οικείαν Διεύθυνσιν. Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 553 Εις την περίπτωσιν ταύτην ανακηρύσσεται τελικώς ο τελευταίος μειοδότης δια κλήρου μεταξύ των ως άνω τελευταίων μειοδοτών, οίτινες έδωσαν την αυτήν έκπτωσιν. Η κλήρωσις αύτη ενεργείται υπό τριμελούς εξ Αξιωματικών ή εξ Αξιωματικών και Τεχνικών Υπαλλήλων Επιτροπής, υπό της οικείας Διευθύνσεως συγκροτουμένης, δύνανται δε να παραστώσιν εις ταύτην και οι ενδιαφερόμενοι μειοδόται. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικόν της γενομένης κληρώσεως, όπερ υποβάλλει εντός 24ώρου από της διενεργείας της κληρώσεως, δια τυχόν υποβολήν ενστάσεων, εις την Διεύθυνσιν, ήτις το επισυνάπτει εις τον φάκελλον του διαγωνισμού. Του ούτω ανακηρυσσομένου τελικώς τελευταίου μειοδότου παρακρατείται εγγυοδοσία, των δε λοιπών επιστρέφεται. 6.Η οικεία Διεύθυνσις υποβάλλει το ταχύτερον δυνατόν τον φάκελλον του ενεργηθέντος διαγωνισμού, ως και τους φακέλλους τας τυχόν ταυτοχρόνου ενεργείας του διαγωνισμού και παρ’ άλλαις αρχαίς, εις το Υπουργείον. Ενέργειαι Δημοσίου Διαγωνισμού δι’ εκπτώσεων επί τοις εκατόν επί των τιμών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εν σχέσει προς όριον εκπτώσεως Άρθρ.12.-1.Εις την περίπτωσιν ενεργείας Δημοσίου Διαγωνισμού δι’ εκπτώσεως επί τοις εκατόν επί των τιμών εγκεκριμένου προϋπολογισμού, εν σχέσει όμως προς όριον εκπτώσεως, η Επιτροπή του Διαγωνισμού, ενεργούσα αρχικώς συμφώνως προς τα υπό του άρθρ. 10 του παρόντος εκτιθέμενα, φθάνει εις την αποσφράγισιν των φακέλλων των κυριως προσφορών των γενομένων δεκτών εργοληπτών. 2.Μετά την αποσφράγισιν των φακέλλων των κυριως προσφορών και την καταγραφήν των εκπτώσεων εν τω Πρακτικώ (υπόδ. 5ον) συμφώνως προς το άρθρ. 11 παρ. 1 εκτιθέμενα, ο πρόεδρος της Επιτροπής του διαγωνισμού παρουσία των συμμετεχόντων εις τούτον εργολάβων καλεί ένα τούτων όπως ανασύρη εκ κληρωτίδος, εις ην έχουσι τεθή παρουσία των εργολάβων 9 κλήροι περιέχοντες τους αριθ. 4 μέχρι 12, τρεις κλήρους. Ο μέσος όρος των τριών εν αυτοίς αριθμών αποτελεί το προσωρινόν όριον εκπτώσεως. 3.Όσοι των διαγωνιζομένων έχουσι προσφοράν, υπερβαίνουσαν το τριπλάσιον του προσωρινού τούτου ορίου, αποκλείονται του διαγωνισμού και καλούνται υπό του προέδρου ίνα παραλάβωσι τα σχετικά αυτών έγγραφα. Εν τω πρακτικώ, εν τη οικεία στήλη και έναντι του ονόματος των ούτω αποκλεισθέντων αναγράφεται η λέξις «απεκλείσθη» και συντόμως το δικαιολογητικόν της τοιαύτης ενεργείας. Σελ. 554 4.Καθορισθέντων ούτω των οριστικώς συμμεθεξόντων εις τον διαγωνισμόν αθροίζονται αι μειοδοσίαι αυτών και το άθροισμα διαιρείται δια του αριθμού των διαγωνιζομένων. Ο μέσος ούτος όρος των προσφορών προστίθεται εις το κατά τα ανωτέρω καθορισθέν όριον εκπτώσεως και το ημιάθροισμα των δύο τούτων ποσών αποτελεί το οριστικόν όριον εκπτώσεως. 5.Ανάδοχος του έργου ανακηρύσσεται ο προσενεγκών έκπτωσιν επί των τιμών πλειότερον προσεγγίζουσαν προς το οριστικόν όριον εκπτώσεως. 6.Εν περιπτώσει εξ ίσου προσεγγιζουσών το όριον προσφορών, ων η μεν ελάσσων η δε μείζων του οριστικού ορίου ανάδοχος του έργου ανακηρύσσεται ο έχων την μεγαλυτέραν έκπτωσιν. 7.Εάν πλείονες του ενός διαγωνιζόμενοι έχουσι προσφοράς εξ ίσου προσεγγίζουσας πλειότερον το οριστικόν όριον εκπτώσεως και μεγαλυτέρας τούτου, ανάδοχος του έργου ανακηρύσσεται μεταξύ αυτών δια κλήρου, της κληρώσεως ενεργουμένης, υπό της Επιτροπής του Διαγωνισμού εν συνεχεία τούτου και παρουσία των ενδιαφερομένων. 8.Τούτ’ αυτό γίνεται προκειμένου περί προσφορών εξ ίσου προσεγγιζουσών πλειότερον το οριστικόν όριον εκπτώσεως και μικροτέρων αυτού. 9.Εάν εις τοιούτον διαγωνισμόν παρουσιάσθη εις και μόνον μειοδότης, η επ’ ονόματί του κατακύρωσις ή μη του διαγωνισμού εναπόκειται εις την κρίσιν του Υπουργού. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 10.Μετά την ανακήρυξιν του αναδόχου του έργου, κλείεται το Πρακτικόν, αφ’ ου αναγραφώσι επ’ αυτού οι κληρωθέντες τρεις αριθμοί ων ο μέσος όρος έδωσεν το προσωρινόν όριον τα ονόματα των αποκλεισθέντων του διαγωνισμού μετά την εξαγωγήν του προσωρινού ορίου, κατά τα άνω εκτιθέμενα, τα ονόματα των οριστικώς μετασχόντων του διαγωνισμού, το άθροισμα των μειοδοσιών αυτών, το πηλίκον της διαιρέσεως του αθροίσματος τούτου δια του αριθμού των διαγωνισθέντων τελικώς, το άθροισμα του πηλίκου τούτου μετά του προσωρινού ορίου το ημιάθροισμα τούτων και συνεπώς το οριστικόν όριον εκπτώσεως και τέλος το όνομα του αναδόχου του έργου, γινομένης μνείας του τρόπου καθ’ ον ούτος ανεδείχθη συμφώνως προς τας παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου, μεθ’ ο το Πρακτικόν υπογράφεται παρά της Επιτροπής και του τελευταίου μειοδότου και υποβάλλεται δια του προέδρου αυτής ευθύς αμέσως εις την παρ’ η ο διαγωνισμός διεξάγεται Διεύθυνσιν, ομού μετά του φακέλλου του διαγωνισμού. 11.Εν η περιπτώσει η διακήρυξις του διαγωνισμού προβλέπει ταυτόχρονον διεξαγωγήν τούτου εις πλείονας Αρχάς, εις διαφόρους πόλεις ευρισκομένας, τότε ο διαγωνισμός ενεργείται παρ’ εκάστη Αρχή ενώπιον Επιτροπής κατά τα εν άρθρ. 9 του παρόντος συγκροτουμένης, ήτις περιορίζεται απλώς εις την εξέτασιν των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, την παραδοχήν τούτων, ή τον αποκλεισμόν και εν τέλει εις την αποσφράγισιν των φακέλλων των κυρίως προσφορών των γενομένων δεκτών εις τον διαγωνισμόν και την καταχώρισιν τούτων εις το Πρακτικόν, όπερ κλείει απλώς και υπογράφει. Αι Επιτροπαί αύται υποβάλλουσι τα υπ’ αυτών συνταχθέντα πρακτικά μετά πάντων των σχετικών και εγγυοδοσιών όλων των διαγωνιζομένων εις τας παρ αις ο διαγωνισμός διεξάγεται Αρχάς μετά την πάροδον της 24ώρου προθεσμίας, περί ης η παρ. 6 του άρθρ. 17 του παρόντος, αίτινες Αρχαί τα αποστέλλουσιν ως τάχιστα εις την αρμοδίαν Διεύθυνσιν. Αύτη τα διαβιβάζει εις τριμελή Επιτροπήν, υπ’ αυτής, και δια διαταγής της συγκροτουμένην. Η Επιτροπή αύτη συνερχομένη εις συνεδρίασιν δημοσίαν, εις ημέραν και ώραν οριζομένην επίσης υπό της διακηρύξεως, συγκεφαλαιοί τα διαβιβασθέντα αυτή μερικά πρακτικά εις εν τοιούτον γενικόν και προβαίνει εις τας λοιπάς ανωτέρω καθοριζομένας ενεργείας δια την ανάδειξιν του αναδόχου του έργου (παρ. 3 έως 11 του παρόντος άρθρου). Η ως άνω Επιτροπή αναδείξεως του αναδόχου του έργου υποβάλλει το Πρακτικόν της μεθ’ όλων των σχετικών εις την Διεύθυνσιν μετά πάροδον 24ώρου ως εις παρ. 6 του άρθρ. 17 του παρόντος ορίζεται. Η αρμοδία Διεύθυνσις, μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, περί ης το παρόν άρθρον, υποβάλλει άπαντα τον φάκελλον του ενεργηθέντος παρ’ αυτή και τυχόν παρ’ άλλαις Αρχαίς διαγωνισμού εις το Υπουργείον. Ενέργεια Δημοσίου Διαγωνισμού δια συμπληρώσεως υπό των διαγωνιζομένων των τιμών ανοικτού Τιμολογίου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και συντάξεως προϋπολογισμού του έργου υφ’ εκάστου των διαγωνιζομένων. Άρθρ.13.-1.Εις την περίπτωσιν ενεργείας Δημοσίου Διαγωνισμού δια συμπληρώσεως υπό των διαγωνιζομένων των τιμών ανοικτού Τιμολογίου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και συντάξεως προϋπολογισμού του έργου υφ’ εκάστου των διαγωνιζομένων, ο εσωτερικός φάκελλος της προσφοράς εκάστου διαγωνιζομένου περιλαμβάνει: α)Το υπό της Υπηρεσίας χορηγηθέν αυτώ τιμολόγιον συμπεπληρωμένον υπό του διαγωνιζομένου μόνον εις τας κατά κονδύλιον προσφερομένας υπ’ αυτού τιμάς, αναγραφομένας εις το τέλος εκάστου κονδυλίου του Τιμολογίου ολογράφως και αριθμητικώς. β)Την υπό της Υπηρεσίας χορηγηθείσαν αυτώ προσμέτρησιν συμπεπληρωμένην υπό του διαγωνιζομένου αριθμητικώς κατά κονδύλιον δια τιμής μονάδος ειλημμένης εκ του υπ’ αυτού συμπληρωθέντος Τιμολογίου και δια του αντιστοίχου χρηματικού ποσού, όπερ θα είναι το γινόμενον της υπό της Υπηρεσίας αναγεγραμμένης εν τη προσμετρήσει ποσότητος εκάστου κονδυλίου επί την υπό του διαγωνιζομένου τεθείσαν αντίστοιχον τιμήν μονάδος. Εν τέλει της προσμετρήσεως θα αναγράφηται το συνολικόν ποσόν, το προκύπτον εκ της αθροίσεως όλων των μερικών ως άνω κατά κονδύλιον γινομένων, απαγορευομένης και μη λαμβανομένης υπ’ όψιν οιασδήποτε άλλης αναγραφής ή προσφοράς εκ μέρους του διαγωνιζομένου (ως έκπτωσις επι τοις εκατόν) επί των κατά τα ανωτέρω καθορισθεισών υπ’ αυτού τιμών, είτε μερική είναι αύτη, είτε γενική εφ’ όλων των τιμών κλπ. 2.Η επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού Επιτροπή, ενεργούσα αρχικώς συμφώνως προς τα υπό του άρθρ. 10 του παρόντος εκτιθέμενα, φθάνει εις την αποσφράγισιν των εσωτερικών φακέλλων των κυριως προσφορών, αποσφραγίζουσα δε τούτους κατά σειράν μονογραφεί όλα τα φύλλα των τιμολογίων και ελέγχει την συμφωνίαν των κονδυλίων του προϋπολογισμού προς τας αντιστοίχους τιμάς του Τιμολογίου, την συμφωνίαν των μονάδων προμετρήσεως των εργολάβων προς τας υπό της  Υπηρεσίας χορηγηθείσας τοιαύτας και τέλος  την ακρίβειαν των αριθμητικών πράξεων και  επιφέρει    τας    απαιτουμένας    διορθώσεις,   έχουΚανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 555 σα ως βάσιν αφ’ ενός μεν τας μονάδας της εγκεκριμένης προσμετρήσεως, αφ’ ετέρου δε την ολογράφως εν τω Τιμολογίω τιμήν μονάδος. Αι διορθώσεις επιφέρονται δι’ ερυθράς μελάνης. Εν τέλει η Επιτροπή κλείει εκάστην προσφοράν δι’ αναγραφής ολογράφως του προκύψαντος ποσού και υπογράφει προς επιβεβαίωσιν του γενομένου υπ’ αυτής ελέγχου. 3.Εν τω πρακτικώ (υπόδειγμα 6ον) αναγράφεται εν τη οικεία στήλη αυτού και έναντι του ονόματος ενός εκάστου διαγωνιζομένου η υπ’ αυτού γενομένη προσφορά, ευθύς μετά την αποσφράγισιν εκάστου φακέλλου προσφοράς, εν τη αμέσως δε παραπλεύρω στήλη αυτού το ποσόν της προσφοράς ταύτης ως τούτο ηλέγχθη παρά της Επιτροπής. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο έλεγχος των προσφορών θα απαιτήση ικανόν χρονικόν διάστημα δύναται η Επιτροπή να διακόψη την συνεδρίασιν και επαναλάβη ταύτην δημοσία εις τακτήν ημέραν και ώραν, ανακοινουμένην εις τους παρισταμένους εκ των συμμετασχόντων εις τον διαγωνισμόν. Εις το πρακτικόν και εις την στήλην των παρατηρήσεων γίνεται μνεία του γεγονότος τούτου. 4.Τελευταίος μειοδότης θεωρείται ο μετά τον ως άνω έλεγχον προσενεγκών συνολικώς την μικροτέραν τιμήν. 5.Εν περιπτώσει προσφοράς των αυτών τιμών υπό δύο ή πλειόνων διαγωνιζομένων, ο ανάδοχος του έργου εκλέγεται μεταξύ τούτων δια κλήρου, της κληρώσεως ενεργουμένης υπό της επί του διαγωνισμού Επιτροπής παρουσία των ενδιαφερομένων. 6.Κατά την ανάδειξιν του τελευταίου μειοδότου υπό της Επιτροπής, κλείεται το Πρακτικόν αναγραφομένου του ονόματος του τελευταίου μειοδότου και της τυχόν γενομένης κληρώσεως, υπογράφεται δε τούτο παρά της Επιτροπής και του τελευταίου μειοδότου μεθ’ ο υποβάλλεται υπό του Προέδρου αυτής εις την παρ’ η διεξάγεται ο διαγωνισμός Διεύθυνσιν ομού μετά της οικείας αιτιολογικής εκθέσεώς της και του σχετικού φακέλλου του διαγωνισμού 24ωρον μετά την διεξαγωγήν του διαγωνισμού ως εν άρθρ. 17 παρ. 6 του παρόντος καθορίζεται. Σελ. 556 7.Τα υπό της Υπηρεσίας χορηγούμενα στοιχεία εις τους εργολάβους, ήτοι Τιμολόγιον, Προμέτρησις, Σχέδια, Ειδικαί συγγραφαί Υποχρεώσεων κλπ. δέον να ώσι μονογεγραμμέναι παρά του διευθυντού και εσφραγισμέναι εις απάσας τας σελίδας. Η τοιαύτη όμως βεβαίωσις της γνησιότητος και ακριβείας των τευχών δεν αποκλείει τον σχετικόν έλεγχον, όστις απαραιτήτως δέον να γίνη υπό της Επιτροπής του Διαγωνισμού ήτις ευθύνεται δια πάσαν ανακρίβειαν δυναμένην να επηρεάση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Τεύχη διάφορα από τα υπό της Υπηρεσίας χορηγηθέντα δεν γίνονται δεκτά. 8.Εις περίπτωσιν καθ’ ην μετά την κατακύρωσιν του διαγωνισμού και κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου ήθελεν ανακαλυφθή λάθος οιονδήποτε, εξ αιτίας του οποίου ανεκηρύχθη μειοδότης ο εις ον κατεκυρώθη ο διαγωνισμός, αντί του πραγματικού τοιούτου, όστις θα ανεκηρύσσετο εάν το ως άνω λάθος εγένετο αντιληπτόν κατά το διάστημα της διενεργείας του διαγωνισμού ή και κατόπιν μέχρι της κατακυρώσεως του διαγωνισμού, ο εκτελών πλέον την εργασίαν εργολάβος υποχρεούται εις την εκτέλεσιν της υπ’ αυτού αναληφθείσης πλέον εργασίας, με ποσόν ίσον προς το του πραγματικού μειοδότου, επιβαλλομένης αυτώ προς τούτο υπό του Υπουργού, κατόπιν γνωματεύσεως του οικείου Συμβουλίου Έργων, της αναλόγου γενικής εκπτώσεως επί τοις εκατόν εις ακεραίας Μονάδας, εφ’ όσον όμως το μη προληφθέν λάθος, το επηρεάσαν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, περιείχετο αρχικώς εν τη προσφορά αυτού (του κακώς ανακηρυχθέντος τελευταίου μειοδότου), είτε εξ αβλεψίας, είτε σκοπίμως. Εάν όμως το λάθος προέρχεται εκ διαφοράς ποσοτήτων εις την υπό της Υπηρεσίας χορηγηθείσαν προσμέτρησιν, τότε ο εις ον κατεκυρώθη η εργασία εκτελεί αυτήν με τας τιμάς του υπ’ αυτού προσφερθέντος Τιμολογίου, άνευ ουδεμιάς περικοπής. 9.Ο τρόπος διενεργείας Δημοσίου Διαγωνισμού, περί ου το παρόν άρθρον εφαρμόζεται μόνον εις περιπτώσεις διενεργείας του διαγωνισμού υπό Διευθύνσεων, ουχί δε και υπό άλλων Αρχών. 10.Εάν ο διαγωνισμός διενεργείται ταυτοχρόνως εις πλείονας της μιας Διευθύνσεως, εφαρμόζονται υφ’ εκάστης αι διατάξεις του παρόντος άρθρου προς δε και αι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρ. 11 του παρόντος. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Ενέργεια Δημοσίου Διαγωνισμού μετά προηγουμένην τεχνικήν εξέτασιν και βαθμολογίαν των προσφορών Άρθρ.14.-1.Εις την περίπτωσιν ενεργείας Δημοσίου Διαγωνισμού κατά τον τρόπον, καθ’ ον προβλέπει το πρηγούμενον άρθρ 13, δύναται να καθορισθή δια της διακηρύξεως ότι αι προσφοραί των διαγωνισθησομένων θα εξετασθώσι τεχνικώς προ της ημέρας της διενεργείας του διαγωνισμού και θα βαθμολογηθώσι. Εις την περίπτωσιν ταύτην οφείλουσι οι διαγωνισθησόμενοι να υποβάλουσι εις την αρμοδίαν Διεύθυνσιν προ του διαγωνισμού και εις ημερομηνίαν καθοριζομένην υπό της διακηρύξεως άπαντα τα τεχνικά στοιχεία τα καθοριζόμενα υπό της διακηρύξεως ή υπό της τυχόν συνταχθείσης υπό της Υπηρεσίας Συγγραφής Υποχρεώσεων, ήτοι περιγραφάς, Σχέδια, Υπολογισμούς, εικόνας, προμετρήσεις κλπ. ως και παν στοιχείον, απαραίτητον κατά την κρίσιν των, προς μόρφωσιν ακριβούς γνώμης περί της τεχνικής αξίας και της τελειότητος της προσφοράς των. 2.Τα ως άνω στοιχεία παραπέμπονται εις το Συμβούλιον Έργων όπερ απορρίπτει τας προσφοράς τας μη πληρούσας τους όρους της Διακηρύξεως ή της Συγγραφής Υποχρεώσεων, αίτινες και αποκλείονται του Διαγωνισμού, τας γιγνομένας δεκτάς κατατάσσει κατά σειράν τεχνικής αξίας και τας βαθμολογεί από 50 έως 100. 3.Η κρίσις του Συμβουλίου Έργων διατυπούται εις πρακτικόν, το οποίον αποστελλόμενον εγκαίρως τίθεται εις την διάθεσιν της επιτροπής του διαγωνισμού. 4.Η Επιτροπή του διαγωνισμού μετά την καταχώρισιν των ηλεγμένων προσφορών των εργοληπτών αποσφραγίζει επί παρουσία των ενδιαφερομένων το πρακτικόν μετά της βαθμολογίας του Συμβουλίου των Έργων και καταχωρεί εν τη οικεία στήλη του πρακτικού του διαγωνισμού έναντι του ονόματος εκάστου των διαγωνιζομένων την βαθμολογίαν της προσφοράς του (υπόδειγμα 7ον). Εν παραπλεύρω στήλη αναγράφει το πηλίκον της διαιρέσεως της προσφοράς εκάστου διαγωνιζομένου δια της αντιστοίχου βαθμολογίας. Τελευταίος μειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος, του οποίου το ως άνω πηλίκον είναι μικρότερον. 5.Το Συμβούλιον Έργων δύναται εν τω Πρακτικώ του να καθορίση ότι ωρισμένα κονδύλια της προσμετρήσεως, μη κοινά εις όλους τους διαγωνιζομένους, εξαιρούνται μεν κατά τον καθορισμόν του πηλίκου και την ανακήρυξιν του τελευταίου μειοδότου, ισχύουσιν όμως μετά ταύτα. 6.Η κρίσις και η βαθμολογία των ως άνω τεχνικών στοιχείων δύναται να γίνη και υπό της Επιτροπής του διαγωνισμού, όταν τούτο καθορίζεται υπό του Υπουργού. 7.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός διενεργείται ως καθορίζει το άρθρ. 13 του παρόντος. Ο τρόπος ενεργείας Δημοσίου Διαγωνισμού, περί ον το παρόν άρθρον, εφαρμόζεται μόνον εις περιπτώσεις διενεργείας του διαγωνισμού υπό Διευθύνσεων ουχί δε και υπό άλλων Αρχών. Ενέργεια Δημοσίου Διαγωνισμού δια την σύνταξιν μελέτης έργου Άρθρ.15.-1.Η σύνταξις της μελέτης έργου τινός δύναται να εκδοθή εις Δημόσιον Διαγωνισμόν επί προκαθωρισμένη αμοιβή, οπότε η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζει τον σκοπόν του έργου και τας γενικάς γραμμάς εφ’ ων οι διαγωνισθησόμενοι οφείλουσι να βασίσωσι την μελέτην των, τα στοιχεία τα οποία δέον να περιλαμβάνη η μελέτη (περιγραφάς, υπολογισμούς, σχέδια κλπ.), την αμοιβήν ήτις θα δοθή εις τον συντάξαντα την προκριθησομένην μελέτην και τας  τυχόν αμοιβάς, αίτινες θα δοθώσι εις περισσοτέρας της μιας μελέτας κατά σειράν προτιμήσεως, ως και την αρχήν εις ην οι διαγωνισθησόμενοι οφείλουσι να παραδόσωσι τας μελέτας των και την ημερομηνίαν και ώραν παραδόσεως. Επί των μελετών τούτων αποφασίζει ο Υπουργός μετά γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Έργων ή Ειδικής Επιτροπής προς τούτο συγκροτουμένης δια διαταγής του. Το Συμβούλιον ή η Επιτροπή εξετάζει τας μελέτας και προκρίνει εξ αυτών τόσας, όσαι είναι αι καθοριζόμεναι δια της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αμοιβαί, κατατάσσει δε τας προκριθείσας κατά σειράν προτιμήσεως. Δύναται το Συμβούλιον ή η Επιτροπή να προτείνη και την διανομήν αμοιβής τινός εις περισσοτέρας της μιας μελέτας, εάν ευρίσκει ταύτας ισαξίας. Η κρίσις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής διατυπούται εις πρακτικόν, όπερ υποβάλλεται μεθ’ όλων των στοιχείων εις τον Υπουργόν, όστις αποφασίζει επί της καταβολής των αμοιβών. Αι ούτω αμειφθείσαι μελέται καθίστανται κτήμα της Υπηρεσίας. 2.α)Η σύνταξις της μελέτης έργου τινός δύναται να εκδοθή εις Δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν. β)Εις την Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων των τοιούτων διαγωνισμών ορίζονται: ι)Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της διενεργείας του διαγωνισμού. Σελ. 557 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 ιι)Τα προσόντα προς συμμετοχήν των διαγωνισθησομένων, εις α πλην των τυπικών τοιούτων δύνανται να περιληφθώσι και ουσιαστικά, τουτέστιν πιστοποιητικά επισήμων αρχών εκπονήσεως και άλλων τοιούτων μελετών κλπ. ιιι)Αι τεχνικαί προδιαγραφαί της υπό εκπόνησιν μελέτης ως και τα τεύχη άτινα θα περιλαμβάνη η μελέτη κατά το άρθρ. 70 του παρόντος κανονισμού. ιν)Ο χρόνος παραδόσεως των μελετών, η αρχή εις ην θα παραδοθώσι και ο τρόπος παραλαβής, κρίσεως και εγκρίσεως των μελετών τούτων, καθοριζομένου άμα εάν η μελέτη αύτη θα εξετασθή ή όχι υπό του Συμβουλίου Έργων. ν)Οι οικονομικοί όροι (τρόπος πληρωμής – κρατήσεις - ποινικαί ρήτραι εγγυοδοσία συμμετοχής και αναλήψεως της μελέτης). 3.Η έκδοσις εις Δημόσιον Διαγωνισμόν ως άνω της συντάξεως της μελέτης έργου τινός γίνεται τη Διαταγή του Υπουργού μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων. Η κύρωσις τοιούτων διαγωνισμών γίνεται υπό του Υπουργού. Ενέργειας εις περίπτωσιν καθ’ ην ουδείς μετέσχε εις ενεργηθέντα Δημόσιον Διαγωνισμόν Άρθρ.16.-1.Εις περίπτωσιν καθ’ ην εις ενεργηθέντα Δημόσιον Διαγωνισμόν ουδείς μετέσχε η αρμοδία Διεύθυνσις δύναται να προκηρύξη αυτεπαγγέλτως νέον Δημόσιον Διαγωνισμόν, όστις ενεργείται κατά πάντα ως και ο πρώτος, αλλά δια συντετμημένων προθεσμιών ως η παρ. 4 του άρθρ. 6 του παρόντος. 2.Εάν και κατά τον νέον τούτον διαγωνισμόν ουδείς μετάσχη η αρμοδία Διεύθυνσις υποβάλλει εις το Υπουργείον την όλην αλληλογραφίαν μετά της γνώμης της περί των αιτίων της τοιαύτης μη συμμετοχής. Το αυτό πράττει και εις την περίπτωσιν καθ’ ην κατά την κρίσιν της παρέλκει η ενέργεια του νέου τούτου διαγωνισμού. Η υπόθεσις διαβιβάζεται εις το Συμβούλιον Έργων, όπερ γνωματεύει περί του τρόπου καθ’ ον δέον να συνεχισθή ή να εκτελεσθή το έργον. Οριστικώς επί του προκειμένου αποφασίζει το Υπουργείον. Περιπτώσεις ακυρώσεως ή μερικής αναθεωρήσεως Δημοσίου Διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά του κύρους αυτού. Άρθρ.2.-1.Τα Στρατιωτικά Έργα εκτελούνται κατά τους εξής και μόνον τρόπους: α)Δια γενικής εργολαβίας κατόπιν Δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 3 μέχρι 51 του παρόντος). β)Δια τμηματικών εργολαβιών κατόπιν Δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών (άρθρ. 52 του παρόντος). γ)Δια γενικής εργολαβίας κατόπιν προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 53 του παρόντος) και εφ’ όσον η αξία του έργου δεν υπερβαίνει το ποσόν του 1.000.000 δραχμών. δ)Απολογιστικώς (άρθρ. 54 μέχρι 65 του παρόντος). ε)Δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως ή κατόπιν διαγωνισμού άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων των Δημοσίων ή προχείρων διαγωνισμών, όταν ανάγκη κατεπείγουσα ή από περιστάσεις απροόπτους προελθούσα δεν επιτρέπει χρονοτριβήν ή δημοσιότητα των εκτελεσθησομένων έργων (άρθρ. 66). Ο χαρακτηρισμός του κατεπείγοντος του απορρήτου ή του εμπιστευτικού του υπό εκτέλεσιν έργου, θα γίνηται αντιστοίχως υπό των αρχηγων Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α. ή των εχόντων ανάλογον οικονομικήν αρμοδιότητα οργάνων. Σελ. 548 ς)Απολογιστικώς υπό εργολάβου αμειβομένου με ωρισμένον ποσοστόν επί των δαπανών του έργου. Το ποσοστόν τούτο της αμοιβής καθορίζεται είτε κατόπιν διαγωνισμού (Δημοσίου η προχείρου) ή δι’ απ’ ευθείας συμφωνίας με τον εργολάβον εις περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης χαρακτηριζομένης ως ανωτέρω εν εδαφ. ε΄. 2.Ο τρόπος εκτελέσεως των έργων ορίζεται εκάστοτε υπό του Υπουργού. 3.Η σύνταξις της μελέτης έργου τινός δύναται να εκδοθή τη διαταγή του Υπουργού: α)Κατόπιν Δημοσίου διαγωνισμού (άρθρ. 15). β)Κατόπιν προχείρου διαγωνισμού (άρθρ. 66) και γ)δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως (άρθρ. 66). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Εκτέλεσις έργου δια γενικής εργολαβίας κατόπιν Δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού Προσόντα συμμετοχής εις Δημόσιον  διαγωνισμόν Άρθρ.17.-1.Οι Δημόσιοι διαγωνισμοί ακυρούνται, μόνον λόγω αντικανονικής διεξαγωγής αυτών δια διαταγής του Υπουργού μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Έργων, αλλά μόνον εφ’ όσον εκ της αντικανονικής διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Σελ. 558 2.Κατά τον αυτόν ομοίως τρόπον δύνανται να ακυρωθώσι Δημόσιοι Διαγωνισμοί, εάν βασίμως προκύπτει ότι έλαβε χώραν συνεννόησις ή συμπαιγνία των διαγωνισθέντων και ότι κατά συνέπειαν δεν εγένετο πραγματικός διαγωνισμός. 3.Ο Διαγωνισμός ακυρούται υποχρεωτικώς εις περίπτωσιν αποκλεισμού εξ αυτού εργολάβων εχόντων τα νόμιμα προσόντα, κακώς αποκλεισθέντων υπό της επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού Επιτροπής. 4.Επίσης ακυρούται ο διαγωνισμός εις την περίπτωσιν της παρ. 6 του άρθρ. 19 του παρόντος. 5.Εάν εις τον διαγωνισμόν εγένοντο δεκτοί εργολάβοι μη κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα ή μη εκπληρώσαντες τας κατά την διακήρυξιν υποχρεώσεις αυτών, ως επίσης και αν εξ οιουδήποτε σφάλματος της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού ανεκηρύχθη υπ’ αυτής ανάδοχος του έργου ουχί ο πραγματικός, δικαιούται ο Υπουργός να διατάξη την μερικήν αναθέωρησιν της διεξαγωγής του διαγωνισμού, από του σημείου δηλαδή, καθ’ ο εγένετο η παρατυπία της αποδοχής μη νομίμως δεκτών εργολάβων ή το σχετικόν σφάλμα της Επιτροπής. Η αναθεώρησις αύτη γίνεται υπό της Επιτροπής υπό του Υπουργού συγκροτουμένης εντός του ελαχίστου δυνατού χρόνου. Εάν πρόκειται περί διαγωνισμού ενεργηθέντος κατά το άρθρ. 12 του παρόντος, οι αριθμοί, εξ ων εξαχθήσεται το προσωρινόν όριον, παραμένουσι και κατά την αναθεώρησιν ως ακριβώς είχον εις τον διαγωνισμόν. Η Επιτροπή της αναθεωρήσεως συνεδριάζει μυστικώς, συντάσσει δε σχετικόν πρακτικόν, όπερ υποβάλλει μεθ’ όλων των σχετικών εις το Υπουργείον εντός 5 ημερών από της συγκροτήσεώς της. 6.Αι κατά του κύρους διενεργηθέντος Δημοσίου Διαγωνισμού ενστάσεις πρέπει να επιδοθώσιν εγγράφως υπό των ενδιαφερομένων επί ποινή απαραδέκτου προς τον Πρόεδρον της Επιτροπής της διενεργησάσης τον διαγωνισμόν και εντός προθεσμίας 24 το πολύ ωρών από της ώρας διενεργείας του διαγωνισμού. Μετά την πάροδον της προθεσμίας ταύτης ουδεμία απολύτως ένστασις γίνεται δεκτή. Ο λαβών τας ενστάσεις Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού επισυνάπτει ταύτας εις τον φάκελλον του διεξαχθέντος σχετικού διαγωνισμού, εκφέρει δε την γνώμην του επ’ αυτών εν τη αναφορά, δι’ ης υποβάλλει τα σχετικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Έλεγχος νομίμου και κανονικής διεξαγωγής των διαγωνισμών και του συμφέροντος των επιτευχθεισών τιμών Άρθρ.18.-1.Τα πρακτικά των διενεργηθέντων διαγωνισμών μεθ’ όλων των σχετικών συγκεντρούνται κατά τα ανωτέρω εις το Υπουργείον, όπερ διατάσσει την εφαρμογήν της παρ. 5 του προηγουμένου άρθρ. 17 εάν συντρέχη περίπτωσις. Μετά τούτο και προ της λήψεως αποφάσεως περί κατακυρώσεως ή μη του διαγωνισμού, τα πρακτικά με’ όλων των σχετικών διαβιβάζονται εις το Συμβούλιον Έργων, εφ’ όσον πρόκειται περί έργου αξίας μεγαλυτέρας των 250.000 δραχμών. Υπό του Συμβουλίου Έργων εξετάζεται ομοίως, προ της υπογραφής της υπό του Υπουργού, από της πλευράς του νομίμου και κανονικού της εκδόσεώς της, και πάσα διαταγή δημιουργούσα δαπάνην πλέον των 250.000 δραχμών δι’ εκτέλεσιν εργασιών ή προμήθειαν υλικών δι’ εργασίας ή και αμφοτέρας. 2.Το Συμβούλιον Έργων εξετάζον τους φακέλλους γνωματεύει: α)Επί της νομίμου και κανονικής διεξαγωγής του διαγωνισμού συμφώνως τη διακηρύξει και τω παρόντι κανονισμώ από απόψεως δημοσιότητος και λοιπής διεξαγωγής αυτού και από απόψεως υπάρξεως εν τοις φακέλλοις των κεκανονισμένων δικαιολογητικών ενεργείας του διαγωνισμού και λοιπών σχετικών, αναγράφον πάσαν παράλειψιν ή έλλειψιν δικαιολογητικών εν τη γνωματεύσει αυτού. β)Επί των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων κατά του κύρους του διαγωνισμού από απόψεως εγκαιρότητος υποβολής αυτών, και από απόψεως ουσίας αποδεχόμενον ή απορρίπτον αυτάς. γ)Επί του συμφέροντος των επιτευχθεισών εις τον διαγωνισμόν τιμών, προτείνον κατά την κρίσιν του την κατακύρωσιν ή την επανάληψιν του διαγωνισμού ή την αναθεώρησιν των τιμών ή την ανασύνταξιν της μελέτης ή την μεταβολήν του τρόπου εκτελέσεως του έργου. 3.Τα πρακτικά των Δημοσίων Διαγωνισμών, ων ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τας 250.000 δραχμάς, ως και πάσαν διαταγήν δημιουργούσαν δαπάνην ελάσσονα των 250.000 δραχμών, δεν διαβιβάζονται εις το Σ.Ε. του ως άνω ελέγχου ενεργουμένου υπό του Υπουργείου. 4.Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου Γνωμάτευσις του Συμβουλίου Έργων είναι όσον αφορά με τα εδάφ. α΄ και β΄ υποχρεωτική δια τον Υπουργόν όσον αφορά δε το εδάφ. γ΄ συμβουλευτική. Κατακύρωσις Δημοσίου Διαγωνισμού Άρθρ.19.-1.Αρμόδιος δια την κατακύρωσιν ή μη Δημοσίου Διαγωνισμού είναι ο Υπουργός. 2.Οι φάκελλοι του διαγωνισμού μετά την διαδικασίαν του άρθρ. 18 του παρόντος, επιστρέφονται μετά του οικείου Πρακτικού του Σ.Ε. εις το Υπουργείον, το οποίον προκαλεί τας αποφάσεις του Υπουργού. 3.Ο Δημόσιος Διαγωνισμός δεν τελειούται πριν ή κατακυρωθή ή μη υπό του Υπουργείου, όπερ εντός το πολύ 60 ημερών από της ημέρας της διενεργείας του διαγωνισμού οφείλει να εκδώση την σχετικήν διαταγήν του. 4.Εάν η διαταγή δεν εκδοθή εντός της ανωτέρω εξηκονταημέρου προθεσμίας ή εάν εκδοθή μεν εμπροθέσμως αλλά δεν κοινοποιηθή τω εργολάβω εντός 80 ημερών από της ημέρας του διαγωνισμού ο εργολάβος δικαιούται να θεωρήση ελεύθερον πάσης υποχρεώσεως δι’ εγγράφου δηλώσεως αυτού υποβαλλομένης εις την ενεργήσασαν τον Διαγωνισμόν Αρχήν, ήτις εντός 5 ημερών από της λήψεως της τοιαύτης δηλώσεως υποχρεούται να επιστρέψη αυτώ την κατατεθείσαν υπ’ αυτού εγγυοδοσίαν. 5.Εις την περίπτωσιν της προηγουμένης παραγράφου, ή εάν ο Διαγωνισμός δι’ οιονδήποτε λόγον δεν κατακυρωθή, ο εργολάβος ουδεμίαν δικαιούται να ζητήση αποζημίωσιν. 6.Εάν κατ’ εφαρμογήν της παρ. 5 του άρθρ. 17 του παρόντος προκύψει τελικώς ανάδοχος του έργου διάφορος εκείνου, ον είχεν ανακηρύξει η επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού Επιτροπή προσκαλείται ούτος υπό του Υπουργού προ της επ’ ονόματί του κατακυρώσεως του διαγωνισμού όπως εντός τριημέρου προθεσμίας καταθέση την υπό της διακηρύξεως καθοριζομένην εγγυοδοσίαν, εάν αύτη τω είχεν εν τω μεταξύ επιστραφή. Εάν ούτος δεν καταθέση την εγγυοδοσίαν ταύτην εντός της ανωτέρω προθεσμίας ο διαγωνισμός ακυρούται. Κοινοποίησις της διαταγής περί      κατακυρώσεως Δημοσίου Διαγωνισμού Άρθρ.20.-1.Η περί κατακυρώσεως Δημοσίου Διαγωνισμού Διαταγή του Υπουργείου κοινοποιείται εις τον εργολάβον υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως εντός 15 ημερών από της λήψεώς της. 2.Δέον να καταβάλληται πάσα προσπάθεια, όπως η κοινοποίησις εις τον εργολάβον της Διαταγής του Υπουργού περί κατακυρώσεως του Διαγωνισμού γίνηται εντός της προθεσμίας των 80 ημερών, περί ων η παρ. 4 του άρθρ. 19. Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 559 3.Η ως άνω κοινοποίησις γίνεται δι’ εγγράφου απευθυνομένου προς τον εργολάβον επί αποδείξει εις την δηλωθείσαν κατά τον διαγωνισμόν διεύθυνσίν του ή άλλην τοιαύτην, ην ούτος μετά τον διαγωνισμόν έχει δηλώσει εγγράφως. Το έγγραφον τούτο τοιχοκολλάται ταυτοχρόνως εις την πινακίδα των ανακοινώσεων της Διευθύνσεως. Δια του εγγράφου τούτου καλείται συγχρόνως ο εργολάβος όπως εντός προθεσμίας 8 ημερών από της ημερομηνίας του εγγράφου προσέλθη εις ωρισμένον τόπον προς υπογραφήν της οικείας συμβάσεως και προσκομίση την ισόποσον εγγύησιν δια την ανάληψιν της εκτελέσεως του έργου εις αντικατάστασιν της ανατεθείσης κατά τον διαγωνισμόν τοιαύτης δια την συμμετοχήν του. 4.Δύναται να δοθή υπό της Διευθύνσεως τη αιτήσει του εργολήπτου, αρκούντος ητιολογημένη παράτασις της ως άνω καθοριζομένης προθεσμίας μέχρις ετέρων οκτώ ημερών. 5.Εάν ο εργολάβος δεν ανευρεθή εις την διεύθυνσίν του θεωρείται επαρκής η ως άνω γενομένη τοιχοκόλλησις του προς αυτόν απευθυνομένου εγγράφου. 6.Παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας των οκτώ ημερών ή της παραταθείσης τοιαύτης, χωρίς ο εργολάβος να εμφανισθή ή χωρίς να αποστείλη νόμιμον πληρεξούσιόν του, κηρύσσεται ούτος έκπτωτος, υπό του Υπουργού, προς ον η οικεία Διεύθυνσις αναφέρεται. Εις την περίπτωσιν ταύτην η εγγυοδοσία του εργολάβου περιέρχεται αναλόγως εις όφελος του Μετοχικού Ταμείου του αντιστοίχου Κλάδου. 7.Εάν ο εργολάβος αποβιώση προ της υπογραφής της Συμβάσεως η κατακύρωσις του Διαγωνισμού καθίσταται αυτομάτως άκυρος και ο Διαγωνισμός θεωρείται ως μη γινόμενος. Σύμβασις Άρθρ.21.-1.Του εργολάβου προσερχομένου εντός της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας, συντάσσεται μεταξύ αυτού και του Διευθυντού εργολαβική σύμβασις περί αναθέσεως εις τον εργολάβον της εκτελέσεως του έργου, εν η προσαρτάται επίσημον αντίγραφον της κατακυρωτικής Διαταγής. Σελ. 560 2.Εν τη συμβάσει γίνεται σαφής μνεία όλων των στοιχείων της μελέτης, βάσει των οποίων θα εκτελεσθή το έργον, ήτοι: περιγραφής, προμετρήσεως, τιμολογίου, προϋπολογισμού, γενικής, ειδικής και τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων, σχεδίων κλπ. Επίσης της προθεσμίας εντός της οποίας ο εργολάβος οφείλει να περατώση το έργον, ως και του χρόνου καθ’ ον θα γίνη η οριστική παραλαβή του έργου. Γίνεται επίσης μνεία της εκπτώσεως, με την οποίαν αναλαμβάνει ο εργολάβος την εκτέλεσιν του έργου, ως και του ολικού ποσού, του εν κατακυρωτική Διαταγή αναγραφομένου, εντός του οποίου ενεκρίθη η εκτέλεσις του έργου. Γίνεται μνεία των νομίμων κρατήσεων, εις ας υπόκεινται αι προς τον εργολήπτην πληρωμαί ως και της τυχόν χορηγήσεως προκαταβολής. Καθορίζεται λεπτομερώς η κατατεθείσα εγγυοδοσία. Ομοίως γίνεται μνεία ότι έλαβεν ο εργολάβος γνώσιν του Κανονισμού Εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων, όστις θα διέπη καθ’ όλα το έργον όπερ ούτος αναλαμβάνει. Τέλος καθορίζεται εν αυτή ο τόπος και η ημέρα, καθ’ ην δέον να προσέλθη ο εργολάβος προς εγκατάστασιν. 3.Η περιγραφή, το Τιμολόγιον, ο Προϋπολογισμός και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων μονογραφούνται υπ’ αμφοτέρων των συμβαλλομένων εις όλας τας σελίδας και επισυνάπτονται εις την σύμβασιν αποτελούντα αναπόσπαστον μέρος ταύτης. 4.Τα έξοδα της συμβάσεως βαρύνουσι τον εργολάβον. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Τόπος διαμονής του Εργολάβου Άρθρ.22.-1.Εντός 5 ημερών από της υπογραφής της Συμβάσεως υποχρεούται ο εργολάβος όπως δι’ αναφοράς του προς την Διεύθυνσιν υποβαλλομένης, δια του επιβλέποντος το έργον, ορίση ως τόπον διαμονής του κατά την διάρκειαν του έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής αυτού, τον τόπον ένθα η έδρα του επιβλέποντος το έργον. 2.Δύναται όμως τη εγκρίσει της Διευθύνσεως να ορίση αντ’ αυτού πληρεξούσιον δια συμβολαιογραφικής πράξεως αντιπρόσωπόν του διαμένοντα εν τω ειρημένω ως άνω τόπω προς ον να κοινοποιώνται, εν απουσία του εργολάβου, τα έγγραφα της Υπηρεσίας. Η έγκρισις της υπηρεσίας είναι προσωρινού χαρακτήρος δυναμένη να αρθή, εάν ο ορισθείς αντιπρόσωπος κριθή ακατάλληλος ή δυστροπή εις την εκτέλεσιν των διαταγών της Υπηρεσίας. Εν τη δηλώσει του τόπου διαμονής του Εργολάβου ή του αντιπροσώπου του καθορίζεται ακριβώς η οδός και ο αριθμός. 3.Πάσα μεταγενεστέρα αλλαγή του αντιπροσώπου τούτου ή νέος διορισμός δέον να γίνεται κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντού. Εάν ο εργολάβος δεν δηλώση τον ως άνω τόπον διαμονής αυτού ή δεν ορίση πληρεξούσιον αντιπρόσωπόν του εν τη έδρα του επιβλέποντος το έργον ή εάν ούτοι δεν ανευρίσκωνται εν τη έδρα ταύτη εις την δηλωθείσαν διεύθυνσίν των, πάσα κοινοποίησις σχέσιν έχουσα προς την εργολαβίαν είναι έγκυρος άμα ως αύτη επιδοθή εις την πλησιεστέραν Αστυνομικήν Αρχήν της έδρας του επιβλέποντος και θεωρείται ως επιδοθείσα τω εργολάβω από της ημέρας της προς την Αστυνομικήν Αρχήν παραδόσεως ταύτης. Επιβλέπων την εκτέλεσιν Έργου Αξιωματικός ή Τεχνικός Υπάλληλος Στοιχεία χορηγούμενα εις τον Εργολάβον Άρθρ.23.-1.Υπογραφείσης της Συμβάσεως, ο Διευθυντής ορίζει προ της καθορισθείσης εν τη συμβάσει χρονολογίας εγκαταστάσεως του εργολάβου, τον Αξιωματικόν ή Τεχνικόν Υπάλληλον, όστις θα επιβλέψη το έργον, δια σχετικής διαταγής του, δι’ ης διαβιβάζει αυτώ τον σχετικόν φάκελλον περιέχοντα: α)Τον εγκεκριμένον προϋπολογισμόν (ή τον υπό του εργολάβου συνταχθέντα) και πάντα τα λοιπά τεύχη της μελέτης. β)Την διαταγήν του Υπουργείου, δι’ ης ενεκρίθη ο Διαγωνισμός. γ)Αντίγραφον της Συμβάσεως. 2.Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις η επίβλεψις του έργου δύναται ν’ ανατεθή εις οπλίτην Τεχνικόν εφ’ όσον η δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνη το ποσόν των 200.000 δραχμών. 3.Ο επιβλέπων το έργον, υπεύθυνος δια την μετ’ ακριβείας και άνευ αργοπορίας εκτέλεσιν του έργου, δέον ευθύς εξ αρχής να μελετήση επισταμένως και διεξοδικώς απάσας τας λεπτομερείας των εργασιών του υπό εκτέλεσιν έργου, ώστε να δύναται να κατευθύνη και συντονίζη την πρόοδον των εργασιών προβλέπων και προκαλών εγκαίρως την συμπλήρωσιν παρουσιαζομένων τυχόν ελλείψεων ή ατελειών εις τα στοιχεία της μελέτης. 4.Εν τοις επομένοις άρθροις αναγράφονται λεπτομερέστερον τα καθήκοντα του επιβλέποντος το έργον. 5.Ο επιβλέπων το έργον ή και η Διεύθυνσις χορηγεί εις τον εργολάβον, εάν το ζητήση, αντίγραφα κεκυρωμένα του προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών της μελέτης (περιγραφής, προμετρήσεως, τιμολογίων, Συγγραφής Υποχρεώσεων, και Σχεδίων). Αντίγραφον της αναλύσεως τιμών απαγορεύεται να χορηγηθή εις τον εργολάβον, ουδ’ αποτελεί η ανάλυσις τιμών στοιχείον, όπερ να δύναται ο εργολάβος να επικαλεσθή οπωσδήποτε υπέρ αυτού ή προς διεκδίκησιν οιουδήποτε δικαιώματος ή μεταβολής τιμής κλπ. Εκχωρήσεις Άρθρ.24.-1.Απαγορεύεται εις τον εργολάβον να εκχωρήση εις τρίτον μέρος ή το όλον της εργολαβίας, άνευ αδείας του Υπουργού, εκδιδομένης τη αιτήσει του εργολάβου, ιεραρχικώς υποβαλλομένης, ήτοι δια του επιβλέποντος το έργον, όστις εις πάσαν περίπτωσιν είναι ο άμεσος προϊστάμενος του εργολάβου και προς ον απευθύνεται δια παν ζήτημα σχετικόν με την εργολαβίαν και τον παρόντα Κανονισμόν. Η ως άνω αίτησις υποβάλλεται τελικώς εις το Υπουργείον μετά σχετικής γνωματεύσεως. Η υπόθεσις παραπέμπεται εις το οικείον Συμβούλιον Έργων, όπερ γνωματεύει σχετικώς, εφ’ όσον πρόκειται περί έργου αξίας άνω των οκτακοσίων χιλιάδων. Εν περιπτώσει ομοφωνίας Διευθύνσεως και Συμβουλίου περί μη εκχωρήσεως, δεν δύναται ο Υπουργός να εγκρίνη την εκχώρησιν, δύναται όμως ούτος να μη εγκρίνη την εκχώρησιν έστω και εάν η Διεύθυνσις και το Συμβούλιον αποδέχονται ταύτην. Δια τα έργα κάτω των οκτακοσίων χιλιάδων αποφασίζει ο Υπουργός. Οπωσδήποτε ο προς ον η εκχώρησις δέον απαραιτήτως να έχη άπαντα τα προσόντα τα υπό του άρθρ. 3 του παρόντος καθοριζόμενα. Σελ. 561 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Εν περιπτώσει εκχωρήσεως συντάσσεται επίσημος συμβολαιογραφική πράξις, μεταξύ του εκχωρούντος εργολάβου και του αποδεχομένου. Το σχέδιον της πράξεως ταύτης δέον προηγουμένως να τεθή υπ’ όψιν και να εγκριθή   υπό   του Διευθυντού.  Μετά  την   υπογραφήν της κοινοποιείται επισήμως εις την Διεύθυνσιν. 2.Εν περιπτώσει εκχωρήσεως του έργου άνευ της κατά τα ανωτέρω αδείας, δια διαταγής του Υπουργού κηρύσσεται ο εργολάβος έκπτωτος και διατάσσεται η ενέργεια νέου διαγωνισμού δια την εκτέλεσιν του έργου. Εν τοιαύτη περιπτώσει η μεν αρχική εγγύησις εκπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του αντιστοίχου Κλάδου, αι δε συμπληρωματικαί κρατήσεις εικοστών των εργασιών και υλικών εκπίπτουσιν υπέρ του Ταμείου Εθνικής Αμύνης, του Ταμείου Εθνικού Στόλου ή του Δημοσίου, εφ’ όσον η δαπάνη του έργου βαρύνει τον προϋπολογισμόν του Ταμείου Εθνικής Αμύνης, ή του Εθνικού Στόλου ή τον τοιούτον του Υπουργείου. Εκ των υλικών, όσα έχουσι πιστοποιηθή, ανήκουσιν εις το Δημόσιον, τα δε λοιπά ανήκουσιν εις τον εργολάβον υποχρεούμενον να αποσύρη ταύτα εντός δεκαημέρου, αφ’ ης ειδοποιήθη προς τούτο. Απόδειξις ότι εξεχωρήθη εις τρίτον εργολαβία τις εν όλω ή εν μέρει αποτελεί η ύπαρξις πράξεως (επισήμου ή ιδιωτικής) φερούσης τας υπογραφάς του αρχικού και του εις ον εξεχωρήθη εργολάβου. 3.Η εις τρίτον ανάθεσις μόνον της εκτελέσεως (φατούρας) ωρισμένων κονδυλίων της εργασίας δεν αποτελεί εκχώρησιν. Τα υλικά, εις την περίπτωσιν ταύτην, είναι υποχρεωμένος να προμηθεύση ο αρχικός εργολάβος, όστις φέρει και την ευθύνην δια τας ούτω εκτελουμένας εργασίας. Εγκατάστασις του εργολάβου Πίνακες εργασιών Άρθρ.25.-1.Κατά την οριζομένην εν τη συμβάσει ημέραν ο ορισθείς επιβλέπων εγκαθιστά επί τόπου τον εργολάβον, συντάσσων πρωτόκολλον (υπόδειγμα 8ον) εγκαταστάσεως και προβαίνει εις την επί τόπου χάραξιν του έργου συμφώνως με τους κανόνας της τέχνης ή εις την κατάδειξιν της εργασίας. 2.Εντός 5 το βραδύτερον από της εγκαταστάσεως ημερών ο επιβλέπων το έργον υποχρεούται να κοινοποιήση τω εργολάβω τον 1ον Πίνακα εκτελεστέων εργασιών και να δώση εγγράφως τα αναγκαιούντα στοιχεία και σχετικάς οδηγίας προς εκτέλεσιν αυτών. Οι επόμενοι πίνακες εργασιών δέον να κοινοποιώνται εις τον εργολάβον υπό του επιβλέποντος το έργον εγκαίρως προς αποφυγήν καθυστερήσεων εις την πρόοδον του έργου. Σελ. 562 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 3.Εις έκαστον πίνακα εργασιών ο επιβλέπων καθορίζει τα ποσά των προσκομισθησομένων υλικών και τα στάδια εκείνα της εργασίας, τα οποία ο εργολάβος δεν δύναται να υπερβή άνευ κατηγορηματικής του επιβλέποντος το έργον αδείας, χορηγουμένης κατόπιν επιθεωρήσεως της μέχρι τότε εκτελεσθείσης εργασίας. Εφ’ όσον δε ο εργολάβος προβή εις την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων άνευ κατηγορηματικής αδείας του επιβλέποντος, ο τελευταίος δικαιούται να απαιτήση παρά του εργολάβου την κατεδάφισιν αυτών άνευ ουδεμιάς δι’ αυτάς αποζημιώσεως του εργολάβου. Τα υλικά τα προσκομισθέντα επί πλέον των υπό του πίνακος καθορισθέντων δικαιούται ο επιβλέπων να μη παραλάβη ούτε να πιστοποιήση. Από της ημέρας της εις τον εργολάβον κοινοποιήσεως του 1ου Πίνακος εργασιών άρχονται αι συμβατικαί προθεσμίαι. 4.Προ του πέρατος των εργασιών, δι’ ας εδόθη τω εργολάβω Πίναξ εκτελέσεως, υποχρεούται ο επιβλέπων να κοινοποιήση τω εργολάβω έτερον πίνακα δια την συνέχισιν των εργασιών. Προκειμένου όμως περί εργασιών δυναμένων να εκτελεσθώσι ανεξαρτήτως των δια του 1ου Πίνακος διατεταγμένων η υπηρεσία δύναται αν κρίνη εύλογον ή αν ζητήση τούτο εργολάβος, να κοινοποιήση τον σχετικόν με τας εργασίας ταύτας πίνακα, εκτός αν λόγοι τεχνικοί ή υπηρεσιακοί επιβάλλουσι την αναβολήν αυτών. Ο εργολάβος δεν δύναται να επικαλεσθή προς δικαιολόγησιν καθυστερήσεως της εργασίας την μη χορήγησιν πίνακος εργασιών υπό της υπηρεσίας, εκτός εάν η υπηρεσία δεν εχορήγησε τούτον, καίτοι ο εργολάβος εγγράφως ητήσατο την χορήγησιν. 5.Εις περίπτωσιν καθ’ ην μετά παρέλευσιν μηνός από της υπογραφής της Συμβάσεως η Υπηρεσία δεν εγκαταστήση τον εργολάβον, ούτος δύναται να θεωρήση την εργολαβίαν διαλελυμένην δηλών τούτο εγγράφως εις την οικείαν Διεύθυνσιν, ήτις υποβάλλει την δήλωσιν ταύτην του εργολάβου εις τον Υπουργόν αναφέρουσα τον λόγον, δι’ ον δεν εγένετο η εγκατάστασις. Εις την περίπτωσιν ταύτην καταβάλλονται εις τον εργολάβον τα έξοδα εγγυητικής επιστολής και τα έξοδα της συναφθείσης με την υπηρεσίαν συμβάσεως, προς δε και αποζημίωσις κανονιζομένη αμετακλήτως υπό του Συμβουλίου Έργων κατά την απόλυτον κρίσιν του, ήτις όμως δεν δύναται να υπερβή το εκατοστόν της όλης κατά τον προϋπολογισμόν αξίας του έργου. Τ’ ανωτέρω ισχύουσιν και εις περίπτωσιν καθ’ ην μετά την πάροδον μηνός από της εγκαταστάσεως του εργολάβου δεν χορηγηθή αυτώ ο 1ος Πίναξ εκτελεστέων εργασιών. Εάν ο εργολάβος δεν υποβάλη την ανωτέρω περί διαλύσεως δήλωσιν, πάσα διαταγή της Υπηρεσίας προς έναρξιν των εργασιών είναι ισχυρά και ο εργολάβος απόλλυσι μετ’ αυτήν το δικαίωμα να επικαλεσθή την πάροδον των ως άνω προθεσμιών προς διάλυσιν της εργολαβίας. 6.Ουδέποτε δια πίνακος εργασιών παρέχεται υπό του επιβλέποντος εις τον εργολάβον εντολή εκτελέσεως κονδυλίου τινός καθ’ υπέρβασιν των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων Μονάδων άνευ εγκρίσεως της Διευθύνσεως κοινοποιουμένης εις τον εργολάβον. 7.Οι κοινοποιούμενοι εκάστοτε εις τον εργολάβον πίνακες εργασιών φέρουσι συνεχή αύξοντα αριθμόν. Αντίγραφα τούτων υποβάλλονται υπό του επιβλέποντος εις την Διεύθυνσιν, ήτις δύναται να τροποποιή και συμπληρώνη τούτους. Συμμόρφωσις του εργολάβου προς τα σχέδια και διαγράμματα, τους όρους συμφωνιών και τας διαταγάς της Υπηρεσίας. Τήρησις των ισχυουσών δια την εκτέλεσιν έργων διατάξεων πάσης φύσεως. Άρθρ.26.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται να εφαρμόζη πιστώς και άνευ της ελαχίστης μεταβολής, τα εγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα και να συμμορφώται προς τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γενικής, Ειδικής) και των λοιπών τευχών της μελέτης, έτι δε οφείλει να συμμορφώται και προς τας διδομένας αυτώ εγγράφως παρά της οικείας Διευθύνσεως διαταγάς και οδηγίας και αν αύται ακόμη αφορώσι τροποποιήσεις εν μέρει των σχεδίων και διαγραμμάτων ή των Μονάδων του έργου. 2.Ουδεμιάς αποζημιώσεως δικαιούται ο εργολάβος δια μεταβολάς γενομένας άνευ εγγράφου διαταγής της Υπηρεσίας, συνεπαγομένας δε μείζονα δαπάνην, έστω και αν αι μεταβολαί αύται καθιστώσι το έργον στερεώτερον ή βελτιούσι την μορφήν αυτού. Τουναντίον δια πάσαν μεταβολήν, εξ ης επήλθεν οικονομία, επιβάλλεται μείωσις των εις τον εργολάβον πληρωτέων ποσών αλλά τούτο εφ’ όσον εκ της γενομένης μεταβολής ούτε η στερεότης του έργου μειούται ούτε το σχήμα και η όψις εν γένει αποβαίνουσι κακόμορφα, οπότε υποχρεούται ο εργολάβος να καθαιρέση τα κακώς κατασκευασθέντα τμήματα και να κατασκευάση ταύτα συμφώνως ταις υποχρεώσεσιν αυτού. Η τοιαύτη μείωσις των προς τον εργολάβον πληρωτέων ποσών κανονίζεται δια Διαταγής του Διευθυντού προκαλουμένης υπό του επιβλέποντος ή αυτεπαγγέλτως υπό του Διευθυντού εκδιδομένης κατά την διάρκειαν της εργασίας και μέχρι της οριστικής παραλαβής. Κατά της αποφάσεως ταύτης δύναται ο εργολάβος να διατυπώση ενστάσεις, υποβαλλομένας και εκδικαζομένας ως εν τω περί λύσεως διαφωνιών άρθρω του παρόντος εκτίθεται. 3.Ο εργολάβος ουδόλως υποχρεούται να συμμορφωθή προς διαταγάς εκδιδομένας αυτώ προφορικώς, αξιών εν περιπτώσει καθ’ ην δίδεται διαταγή επί τόπου των έργων, να δοθή αυτώ υπό του διατάσσοντος έγγραφον σημείωμα. Εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να επικαλεσθή υπέρ απόψεών του την ύπαρξιν προφορικής διαταγής. 4.Εν η περιπτώσει αι ως ανωτέρω διαταγαί  του επιβλέποντος ορίζουσιν ουσιώδεις τροποποιήσεις, προσθήκας, ελαττώσεις κονδυλίων, ο εργολάβος διατηρεί τα εις τα κατωτέρω άρθρ. 36 και 37 οριζόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εν η περιπτώσει δεν συμβαίνει τοιούτόν τι, αλλ’ ο εργολάβος φρονεί ότι αι δοθείσαι αυτώ παρά του επιβλέποντος  διαταγαί  επιβάλλουσιν  υποχρεώσεις  παρά Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 563 τους όρους της συμβάσεως, έχει το δικαίωμα υποβολής εγγράφου ενστάσεως, ήτις υποβάλλεται δια του επιβλέποντος με τας παρατηρήσεις τούτου εις την Διεύθυνσιν. Ο Διευθυντής αίρει την δοθείσαν παρά του επιβλέποντος διαταγήν αν κρίνη βασίμους της διαμαρτυρίας του εργολάβου, άλλως υποβάλλει την όλην υπόθεσιν μετά των παρατηρήσεών του εις τον Υπουργόν, όστις παραπέμπει την υπόθεσιν εις το εν άρθρ. 50 του παρόντος οριζόμενον Ειδικόν Συμβούλιον. Εν η περιπτώσει η απόφασις του Ειδικού Συμβουλίου είναι κατά του εργολάβου, ούτος ουδαμώς απαλάσσεται της ευθύνης ποινικής ρήτρας δια την συνεπεία των αντιρρήσεών του καθυστέρησιν της εργασίας και μη αποπεράτωσίν της την ταχθείσαν ημερομηνίαν. 5.Ο εργολάβος υποχρεούται να προκαλή εγκαίρως και εγγράφως τας διαταγάς του επιβλέποντος δια τας λεπτομερείας του έργου. Δια την μη έγκαιρον πρόκλησιν των διαταγών τούτων, είναι υπεύθυνος ο εργολάβος, του επιβλέποντος έχοντος δικαίωμα να διατάξη την κατεδάφισιν των ούτως άνευ διαταγής του εκτελεσθεισών λεπτομερειών. 6.Ο εργολάβος οφείλει να τηρή πάσας τας διατάξεις των Διοικητικών αρχών και της Αστυνομίας, όσον αφορά την συγκέντρωσιν των υλικών εν τοις έργοις, την ασφάλειαν των ικριωμάτων, απόρριψιν αχρήστων υλικών κλπ. Εν γένει οφείλει να τηρή απάσας τας ισχυούσας δια την εκτέλεσιν έργων διατάξεις πάσης φύσεως. Παρουσία του εργολάβου εις τον τόπον του έργου. Πρόσληψις Μηχανικού υπό του Εργολάβου Άρθρ.3.-1.Ίνα γίνη τις δεκτός εις Δημόσιον Διαγωνισμόν δια την ανάληψιν της εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων, πρέπει να είναι Πολίτης Έλλην, απολαμβάνων των πολιτικών και αστικών αυτού δικαιωμάτων, να κέκτηται ανάλογον προς το έργον πτυχίον εργολάβου ως τούτο ορίζεται εκάστοτε εν τη διακηρύξει του έργου, να είναι εγγεγραμμένος εις τους υπό του Ν.Δ. 250/47 προβλεπομένους πίνακας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και να προσέλθη εις τον διαγωνισμόν αυτοπροσώπως και ουχί δι’ αντιπροσώπου. 2.Γίνονται επίσης δεκταί εις τους δημοσίους διαγωνισμούς Τεχνικαί Εταιρείαι κεκτημέναι το απαιτούμενον πτυχίον εργολάβου Εταιρίας και εγγεγραμμέναι εις τους πίνακας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Ίνα μετάσχη Εταιρία εις Δημόσιον Διαγωνισμόν, πρέπει να προσαγάγη, εάν μεν είναι ανώνυμος Εταιρεία, πρακτικόν του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου εγκρίνοντος την συμμετοχήν της Εταιρίας εις τον διαγωνισμόν προς ανάληψιν του δημοπρατουμένου έργου και ορίζοντος τον εκπροσωπήσαντα αυτήν εις τον διαγωνισμόν, όστις πρέπει να είναι εκ των κατά το καταστατικόν δυναμένων να εκπροσωπήσωσιν αυτήν, εάν δε είναι ομόρρυθμος ή ετερρρόρυθμος αντίγραφον του καταστατικού ταύτης. Ο ούτω καθοριζόμενος εκπρόσωπος της Εταιρίας οφείλει να προσέλθη αυτοπροσώπως. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 3.Ουδείς δύναται να εκπροσωπήση πλείονας της μιας Εταιρείας ούτε δύναται εκπρόσωπος Εταιρίας, κεκτημένος πτυχίου εργολάβου να συμμετάσχη κεχωρισμένως δι’ εαυτόν εις τον διαγωνισμόν δι’ ίδιον λογαριασμόν. Δεν δύνανται επίσης να συμμετάσχωσι των διαγωνισμών δι’ ίδιον λογαριασμόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας, ή Εταίροι της Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρίας, συμμετασχούσης εις τον διαγωνισμόν, ή Υπάλληλοι αυτών ή Σύμβουλοι ειδικοί ή μισθωτοί, ή καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον αμειβόμενοι. 4.Οι συμμετέχοντες εις τον διαγωνισμόν, εάν δεν δύνανται κατ’ άλλον τρόπον να αποδείξωσι ότι είναι Έλληνες πολίται, οφείλουσι κατά την επίδοσιν της προσφοράς αυτών να παρουσιάσωσι απολυτήριον Στρατού ή Πιστοποιητικόν του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, βεβαιούν ότι εισίν εγγεγραμμένοι εις το οικείον Μητρώον αρρένων. Επί του πιστοποιητικού πρέπει απαραιτήτως να είναι επικεκολλημένη η φωτογραφία αυτών φέρουσα εν μέρει επ’ αυτής και εν μέρει επί του χάρτου του πιστοποιητικού την υπογραφήν του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητος και την σφραγίδα του Δήμου ή της Κοινότητος. Τα πιστοποιητικά ταύτα της ταυτότητος πρέπει να εκδίδωνται μεθ’ εκάστην έκδοσιν πτυχίου εργολάβου είτε το πρώτον εκδίδεται τούτο, είτε κατ’ ανακατάταξιν, επιτρεπομένου όπως μέχρι της παρόδου τεσσαράκοντα ημερών από της ισχύος του πτυχίου, προσάγηται υπό μεν των κατ’ ανακατάταξιν εργολάβων το παλαιόν πιστοποιητικόν ταυτότητος, υπό δε των το πρώτον ή μετά διακοπήν κατατασσομένων, οιονδήποτε πιστοποιητικόν ταυτότητος μετά φωτογραφίας. Προσφορά εργολάβου μη παρουσιάζοντος το κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικόν ταυτότητος ή απολυτήριον του Στρατού, επ’ ουδενί λόγω δύναται να γίνη δεκτή υπό των Επιτροπών των διαγωνισμών. 5.Πάντες οι κατά τα ανωτέρω δυνάμενοι να γίνωσι δεκτοί εις τους Δημοσίους διαγωνισμούς οφείλουσι προσθέτως να έχωσιν εκπληρώση και τας εν τη διακηρύξει ή τη Συγγραφή Υποχρεώσεων οριζομένας υποχρεώσεις αυτών ως προς την εγγυοδοσίαν και την πληρωμήν των νομίμων φόρων και τελών. 6.Δεν δύναται να γίνη δεκτός όπως λάβη μέρος εις Δημόσιον Διαγωνισμόν Στρατιωτικού Έργου εργολάβος αποκλεισθείς της εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων κατά τας διατάξεις του άρθρ 40 του παρόντος. 7.Προκειμένου περί ειδικών Έργων απαιτούντων επιστημονικήν διεύθυνσιν ή εξειδιασμένην λόγω της φύσεως αυτών τεχνικήν εκτέλεσιν, δύναται να ζητηθή παρά των διαγωνιζομένων επί πλέον των ανωτέρω προσόντων των, είτε Δίπλωμα Ανωτάτης ή Μέσης ή Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής, είτε ειδική Εμπειρία συναγομένη εκ της εκτελέσεως ομοίων ή αναλόγων έργων είτε και αμφότερα. Προκειμένου περί εκτελέσεως αυτοτελών μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γίνονται δεκτοί επί ίσοις όροις με τους κεκτημένους πτυχίον εργολάβους Δημοσίων Έργων και Διπλωματούχοι της Ανωτέρας Σχολής Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π. ή ομοταγών αυτής ανεγνωρισμένων αντιστοίχων Σχολών της Αλλοδαπής και εγγεγραμμένοι εις τους πίνακας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Επίσης δύνανται να γίνωσι δεκτοί δια την εκτέλεσιν ειδικών κατασκευών (μεταλλικά υπόστεγα, σιδηραί κατασκευαί, κουφώματα, κεντρικαί θερμάνσεις κλπ.) και ειδικοί κατασκευασταί (εργοστάσια, Εταιρίαι κλπ.). Τα εκάστοτε ζητούμενα εκ των ανωτέρω καθορίζονται εν τη διακηρύξει ή τη ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Δια της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων δύναται η Υπηρεσία να ζητήση και Πίνακα του Μηχανικού Εξοπλισμού του διατιθεμένου υπό των εργολάβων ως και ευχέρειαν επιθεωρήσεως τούτου προ της κατακυρώσεως του διαγωνισμού προς εξακρίβωσιν της ικανότητος των συμμετεχόντων εις τον διαγωνισμόν δια το περί ου πρόκειται έργον. 8.Η εγγραφή εις τους κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πίνακας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας ενεργείται κατόπιν διαταγής του Υπουργού κατά σύμφωνον γνώμην του Ανωτέρου Συμβουλίου Έργων. Τ’ απαιτούμενα δια την εγγραφήν εις τους πίνακας δικαιολογητικά ορίζονται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του ανωτέρω Συμβουλίου. Πτυχία εργολάβων Άρθρ.27.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως καθ’ όλην την διάρκειαν του έργου παραμένη επί τόπου των εργασιών, διορίζων δια την περίπτωσιν απουσίας αυτού κατάλληλον αντιπρόσωπον δια την τεχνικήν εν γένει Διεύθυνσιν των εργασιών, τη εγκρίσει πάντοτε της υπηρεσίας. 2.Προκειμένου περί έργου οιασδήποτε φύσεως αξίας μείζονος των 150.000 Δραχμών ή προκειμένου περί ειδικής φύσεως έργου ανεξαρτήτως αξίας η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξη τον εργολάβον, εφ’ όσον ουδέν πτυχίον Τεχνικής Σχολής έχει, όπως προσλάβη, κατά την εκτέλεσιν μέρους ή όλου του έργου δι’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα ή καθ’ όλην την διάρκειαν της εκτελέσεως, διπλωματούχον Μηχανικόν ή απόστρατον αξιωματικόν απόφοιτον της Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικών, όστις διευθύνει υπευθύνως τα έργα και αντιπροσωπεύει τον εργολάβον απουσιάζοντα εκ του τόπου αυτών. Σελ. 564 Εν περιπτώσει καθ’ ην ο εργολάβος αρμοδίως καλούμενος δεν συμμορφωθή προς την διάταξιν ταύτην, ο οικείος Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα, αν κρίνη σκόπιμον, να διορίση απ’ ευθείας τον ως άνω διευθύνοντα δια λογαριασμόν του εργολάβου επί μισθώ αναλόγω προς το είδος του έργου, τον τόπον και τας εν γένει συνθήκας εκτελέσεως. 3.Οι εργολάβοι ως και οι αντιπρόσωποι αυτών έτι δε και οι διευθύνοντες τυχόν τα έργα των εργολάβων υποχρεούνται όπως τη προσκλήσει της υπηρεσίας συνοδεύωσι τον επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα τα έργα Αξιωματικών ή Τεχνικόν Υπάλληλον κατά τας μεταβάσεις του προς επίβλεψιν, έλεγχον ή επιθεώρησιν των έργων. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Υπάλληλοι και εργάται του Εργολάβου Πληρωμαί αυτών Άρθρ.28.-1.Οι επιστάται και οι αρχιεργάται του εργολάβου πρέπει να ώσι πρόσωπα ικανά να βοηθώσι και εν ανάγκη να αντικαθιστώσι αυτόν εις την εκτέλεσιν των εργασιών, τας καταμετρήσεις κλπ. οι δε εργάται αυτού κατάλληλοι δι’ον χρησιμοποιούνται σκοπόν. 2.Η υπηρεσία δικαιούται να διατάξη την αντικατάστασιν και την άμεσον αποπομπήν των κατά την κρίσιν της απειθών, ανικάνων, ακαταλλήλων ή μη τιμίων υπαλλήλων και εργατών του εργολάβου, δια τας εκ δόλου ή αμελείας πράξεις των οποίων εν τη εκτελέσει του έργου ακεραίαν υπέχει ούτος την ευθύνην. 3.Ο αριθμός των δι’ εκάστην ειδικήν εργασίαν αναγκαίων εργατών, εν τη εκτελέσει έργου τινός, είναι ανάλογος προς την σημαντικότητα του έργου, το ποσόν των εργασιών, την ανάγκην της, προς διευκόλυνσιν ή εξασφάλισιν του έργου, περατώσεως ωρισμένων εργασιών, τας συνθήκας εργασίας εις τον τόπον του έργου και τα χρονικά όρια εκτελέσεως αυτού. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσση την ενίσχυσιν των συνεργείων του εργολάβου, όστις υποχρεούται να υποβάλλη αυτή οσάκις ήθελε διαταχθή, ονομαστικόν κατάλογον των εργασιών. 4.Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως πληρώνη τακτικώς τους εργάτας αυτού καθ’ εβδομάδα ή δεκαπενθήμερον. Επίσης και τους εν τη Υπηρεσία του επί των έργων υπαλλήλους, τεχνίτας, καρραγωγείς, και τους οπωσδήποτε εργαζομένους. 5.Εν περιπτώσει καθυστερήσεως του εργολήπτου περί την πληρωμήν του ανωτέρω προσωπικού, τη εγγράφω αιτήσει του εις ον καθυστερείται η πληρωμή ο επιβλέπων μετά προηγουμένην εξακρίβωσιν των καταγγελομένων υποβάλλει ιεραρχικώς εις τον Διευθυντήν την κατάστασιν πληρωμής των οφειλομένων, όστις δύναται να διατάξη την πληρωμήν εκ της παγίας προκαταβολής της Διευθύνσεως, ή εις βάρος της δια το έργον εγκριθείσης πιστώσεως. Το ποσόν τούτο μέχρι της αποδόσεως φέρεται εις τας προκαταβολάς, κρατείται δε εκ του αμέσως κατόπιν πληρωθησομένου τω εργολήπτη λογαριασμού. Αιτήσεις καθυστερήσεως υποβαλλόμεναι μετά πάροδον μηνός από ταύτης ή μετά το πέρας της εργασίας και πληρωμήν του εργολάβου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Δαπάναι βαρύνουσαι τον εργολάβον Άρθρ.29.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται όπως προμηθεύηται ή εκμισθώνη ιδία δαπάνη τας δια την εκτέλεσιν των έργων αναγκαιούσας αποθήκας, τα μεταφορικά μέσα και παντός είδους μηχανήματα και εργαλεία, πλην εκείνων, δι’ α αναγράφεται εις τους όρους συμφωνιών ότι δεν βαρύνουσιν αυτόν. 2.Αι δαπάναι των χαράξεων και οι δι’ αυτάς απαιτούμενοι πάσσαλοι ή υλικά σταθερών σημείων, αι δαπάναι καταμετρήσεων, η σύστασις των εργοταξίων, η διάνοιξις των οδών προς διευκόλυνσιν της μεταφοράς των δια τα έργα, αναγκαιούντων υλικών, αι αποζημιώσεις δια την χρήσιν των λατομείων, ορυχείων και οδών διαβάσεως, αι δαπάναι δοκιμής έργων, ο έλεγχος αντοχής του εδάφους, οι παντός είδους φόροι και πάσα εν γένει δαπάνη δια την εκτέλεσιν του έργου βαρύνουσι τον εργολάβον εφ’ όσον δεν γίνεται εξαίρεσις εν τη σχετική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 3.Αι δαπάναι συστάσεως γραφείων επιβλέψεως εν τοις εργοταξίοις, μεταφοράς επιβλεπόντων και επιτροπών, εκτυπώσεως σχεδίων, αντιγραφής πρωτοκόλλων κλπ. βαρύνουσι τον εργολήπτην, εκτός αν άλλως, ορίζεται υπό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Προμήθεια υλικών – Λατομεία – Δάση Άρθρ.30.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται να προμηθεύση τα δια το έργον αναγκαιούντα υλικά εκ των εν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τοις λοιποίς τεύχοις της μελέτης του έργου οριζομένων μερών ή θέσεων, ανοίγων τα Λατομεία ή ορυχεία ιδία δαπάνη και ευθυνόμενος δια την κατά τους κειμένους Νόμους αποζημίωσιν δια φθοράν ή βλάβην προσγενομένην εις τους ιδιοκτήτας κατά την εξαγωγήν, μεταφοράν ή εναπόθεσιν των υλικών, ουδέν δυνάμενος να έχη δικαίωμα απαιτήσεως παρά του Δημοσίου. 2.Εάν ο εργολάβος εξεύρη υλικά εξ άλλων τόπων ή θέσεων, άτινα κατά την κρίσιν του Διευθυντού της Διευθύνσεως είναι εξ ίσου καλά με τα εκ των τόπων εν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τοις λοιποίς τεύχοις της μελέτης του έργου αναγραφομένων, δύναται τη εγγράφω αδεία του Διευθυντού της Διευθύνσεως να χρησιμοποιήση τα υλικά ταύτα, κανονιζομένης νέας τιμής συμφώνως τω άρθρ. 36 του παρόντος εις περίπτωσιν καθ’ην η αλλαγή του τόπου προμηθείας των υλικών συνεπάγεται μεταβολήν της τιμής αυτών. 3.Εάν εν τοις σχετικοίς της εργολαβίας ορίζηται η προμήθεια ξυλείας εξ εγχωρίων δασών, δημοσίων ή ιδιοκτήτων ο εργολάβος οφείλει να συμμορφωθή προς τας περί υλοτομίας διατάξεις. Σελ. 565 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 4.Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως καλούμενος υπό της υπηρεσίας βεβαιοί την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολήν των αποζημιώσεων και την διάθεσιν των αναγκαίων δαπανών, αίτινες βαρύνουσιν αυτόν, συμφώνως ταις διατάξεσι του προηγουμένου και του παρόντος άρθρου. Ποιότης υλικών Άρθρ.31.-1.Τα δι’ έκαστον είδος εργασίας χρησιμοποιηθησόμενα υλικά έσονται γενικώς μεν, ως ορίζεται υπό της Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών της μελέτης του έργου, οπωσδήποτε δε υγιά και άνευ βλαβών ή ελαττωμάτων διαστάσεων δε ουχί διαφόρων των εν τοις σχετικοίς της εργολαβίας δι’ εκάστην χρήσιν οριζομένων. Εν η περιπτώσει δεν ορίζονται εν τοις σχετικοίς της εργολαβίας αι θέσεις, εξ ων θα προέρχονται τα υλικά, τότε η προμήθεια αυτών γίνεται οθενδήποτε, αρκεί να πληρώνται τα υπό της μελέτης του έργου και του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα. 2.Ο εργολάβος υποχρεούται εις την έγκαιρον προσαγωγήν δειγμάτων των χρησιμοποιηθησομένων υλικών εις τον επιβλέποντα το έργον, όστις εγκρίνει προσωρινώς ή απορρίπτει ταύτα. Πάσα δαπάνη απαιτουμένη δια δοκιμήν των υλικών, κρινομένην αναγκαίαν παρά του επιβλέποντος το έργον ή της Διευθύνσεως, επιβαρύνει τον εργολάβον. Υλικά εισκομισθέντα εις το εργοτάξιον και μη συμφωνούντα προς τα δείγματα απομακρύνονται του εργοταξίου τη διαταγή του επιβλέποντος. Ο εργολάβος υποχρεούται εντός 5 ημερών από της λήψεως της διαταγής ταύτης να συμμορφωθή προς αυτήν άλλως ο επιβλέπων δύναται να διακόψη την εργασίαν, χωρίς να έχη δικαίωμα αποζημιώσεως ο εργολάβος, ή το κατά το άρθρ.39 του παρόντος δικαίωμα διαλύσεως της εργολαβίας και χωρίς να δύναται να επικαλεσθή υπέρ αυτού την καθυστέρησιν ταύτην προς αποφυγήν ποινικής ρήτρας. Καθ’ όμοιον τρόπον ο επιβλέπων δύναται να διατάσση την διακοπήν της εργασίας αν εισκομισθώσι υλικά άνευ προσαγωγής δειγμάτων. Εν τη διαταγή ταύτη της διακοπής των εργασιών, ο επιβλέπων τάσσει τω εργολάβω προθεσμίαν εντός της οποίας οφείλει να απομακρύνη τα περί ων πρόκειται υλικά εκ του εργοταξίου. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 40 του παρόντος. Σελ. 566 3.Η προσωρινή έγκρισις των υλικών δεν απαλλάσσει τον εργολάβον της υποχρεώσεως όπως, εν η περιπτώσει μέχρι της οριστικής του έργου παραλαβής ήθελεν αποκαλυφθή κακή ποιότης των υλικών ή κακή κατασκευή των δι’ αυτών εκτελεσθεισών εργασιών, ή απάτη εν τη εκτελέσει αυτών, αντικαταστήση τα υλικά, εφ’ όσον δεν εχρησιμοποιήθησαν ή κατεδαφίση τα δι’αυτών εκτελεσθέντα έργα, εφ’ όσον εχρησιμοποιήθησαν, ανακατασκευάζων αυτά δια νέων υλικών άνευ ουδεμιάς αποζημιώσεως. Πάσα διαφορά μεταξύ του επιβλέποντος και του εργολάβου όσον αφορά την ποιότητα των υλικών λύεται οριστικώς και αμετακλήτως υπό του Διευθυντού. 4.Οσάκις εν τη μελέτη του έργου προβλέπεται η χρησιμοποίησις υλικών του Δημοσίου, ο εργολάβος οφείλει κατά την παραλαβήν των να εξετάζη αν ανταποκρίνωνται προς τους όρους συμφωνιών και αν είναι καλής ποιότητος δικαιούμενος να διατυπώση αντιρρήσεις. Οριστικώς επί των αντιρρήσεων τούτων αποφαίνεται ο Διευθυντής δια διαταγής του. Την ευθύνην δια την κακήν κατασκευήν ή απάτην κατά την χρησιμοποίησιν υλικών του Δημοσίου υπέχει ο εργολάβος. Τα υλικά του Δημοσίου παραδίδονται εις τους επιβλέποντας επί αποδείξει υπό των Διευθύνσεων ή Διαχειρίσεων. Οι επιβλέποντες παραδίδουσι ταύτα ομοίως επί αποδείξει εις τους εργολάβους. Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιήση εις την εργασίαν υλικά χορηγούμενα αυτώ υπό του Δημοσίου, έστω και αν τούτο δεν προβλέπεται υπό της μελέτης. Εις την περίπτωσιν ταύτην εκπίπτεται από τους λογαριασμούς προ της εφαρμογής της εκπτώσεως της εργολαβίας η αξία των υλικών ηυξημένη κατά το ποσοστόν γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου και μειωμένη κατά 7%, λόγω διαφυγόντος κέρδους, κλπ. Δια τον υπολογισμόν της αξίας των υλικών λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή, με την οποίαν ταύτα αναγράφονται εις τον πίνακα τιμών της μελέτης, ή, εις περίπτωσιν καθ’ην δεν περιλαμβάνονται εις τον πίνακα τούτων εις το Δελτίον τιμών υλικών και ημερομισθίων της διευθύνσεως κατά τον χρόνον της χορηγήσεως του υλικού. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Υλικά εκ κατεδαφίσεως. Ενέργεια της  κατεδαφίσεως. Χρήσις υλικών του Δημοσίου. Αρχαιότητες Άρθρ.32.-1.Οσάκις εν τη εκτελέσει των έργων προβλέπεται χρήσις υλικών προερχομένων εκ κατεδαφίσεως υφισταμένων παλαιών κατασκευών ο εργολάβος οφείλει να λάβη τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η κατεδάφισις να γίνη μετά προσοχής και εις τρόπον, ώστε να μη προξενηθή βλάβη εις τα εκ κατεδαφίσεως υλικά ή να προξενηθή ως οιόν τε μικροτέρα. Τα ούτω κατεδαφιζόμενα υλικά ταξινομούνται υπ’ ευθύνη του εργολάβου, ούτως ώστε να καθίσταται ευχερής η εκ νέου χρησιμοποίησίς των και κατεργασία των. 2.Τα εν τοις ορύγμασιν ή επί του εδάφους του Δημοσίου εν ερειπίοις ευρισκόμενα υλικά ανήκουσι τω Δημοσίω του εργολάβου δικαιουμένου εις αποζημίωσιν δια την προς εξαγωγήν και διαλογήν αυτών γενομένην δαπάνην, κανονιζομένην κατά τας διατάξεις του άρθρ. 36 του παρόντος. 3.Προκειμένου περί υλικών ανηκόντων τω Δημοσίω είτε εκ κατεδαφίσεως παλαιών κατασκευών, είτε εκ των ορυγμάτων ή των επί του εδάφους του Δημοσίου ερειπίων, είτε οθενδήποτε προερχομένων, μέρος των οποίων υποχρεούται να χρησιμοποιήση ο εργολάβος, συντάσσεται υπό της Επιτροπής αφανών εργασιών πρωτόκολλον, εις ο αναγράφονται λεπτομερώς τα ως άνω προελθόντα υλικά. Εκ των υλικών τούτων ο επιβλέπων παραδίδει επί αποδείξει και προ πάσης χρησιμοποιήσεως εις τον εργολάβον μεν όσα πρόκειται να χρησιμοποιηθώσιν υπ’ αυτού, εις τινα δε αρχήν καθοριζομένην υπό της Υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεως της Διευθύνσεως, τα λοιπά υλικά. Αντίγραφον του πρωτοκόλλου και της αποδείξεως της παραλαβούσης αρχής υποβάλλεται υπό του επιβλέποντος ιεραρχικώς εις το Υπουργείον, όπερ διατάσσει την οριστικήν διάθεσιν των μη παραδοθέντων εις τον εργολάβον υλικών. Εν περιπτώσει διαφωνίας, μεταξύ εργολάβου και του επιβλέποντος δια την ακρίβειαν των παραδιδομένων τω εργολάβω ποσοτήτων, αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως ο Διευθυντής. 4.Πριν παραλάβη επί αποδείξει τα ως άνω παλαιά υλικά, ο εργολάβος δεν δύναται να προβή εις την χρησιμοποίησιν αυτών ή εις την κατασκευήν έργων, εν οις χρησιμοποιούνται υλικά όμοια. Εν εναντία περιπτώσει τα μεν εκτελεσθέντα έργα θεωρούνται ως κατασκευασθέντα δια παλαιών υλικών, ο δε εργολάβος φέρει ακεραίαν την ευθύνην δια την ποιότητα αυτών, μη ισχυούσης της παρ. 4 του άρθρ. 31 του παρόντος αλλ’ εφαρμοζομένης της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 5.Αι εν τοις ορύγμασιν, ερειπίοις εν χώρω του Δημοσίου, λατομείοις και ορυχείοις ανακαλυπτόμεναι αρχαιότητες ή οιαδήποτε φύσεως έργα τέχνης, ανήκουσι τω Δημοσίω, επιφυλασσομένης πάσης τυχόν δια ταύτα οφειλομένης προς τρίτον κατά Νόμον αποζημιώσεως. Διαστάσεις των Έργων Άρθρ.33.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρήση επακριβώς τας διαστάσεις και την διάταξιν των διαφόρων μερών του έργου, ως αύται εμφαίνονται εν τοις σχεδίοις και διαγράμμασι ή τοις σχετικοίς της εργολαβίας, ή οίαι έχουσι καθορισθή υπό της Υπηρεσίας εγγράφως, εφαρμοζομένων εν εναντία περιπτώσει των διατάξεων των άρθρ. 26 του παρόντος. 2.Εν περιπτώσει αποδοχής των υπό του εργολάβου αυθαιρέτως γενομένων τροποποιήσεων, αναγράφονται προς πληρωμήν εν τη επιμετρήσει μόνον αι εκ των αυθαιρέτως πραγματοποιηθεισών διαστάσεων προκύπτουσαι ποσότητες, εφ’ όσον αι πραγματοποιηθείσαι αυταί διαστάσεις είναι μικρότεραι των συμβατικών ή των υπό της Υπηρεσίας διαταχθεισών τουναντίον δεν αναγράφονται αι εκ των συμβατικών διαστάσεων ή των υπό της Υπηρεσίαςδιαταχθείσων προκύπτουσαι ποσότητες, εφ’ όσον αι διαστάσεις αύται εισί μικρότεραι των υπό του εργολάβου αυθαιρέτως πραγματοποιηθεισών. Πλημμελείς κατασκευαί και κακοτεχνίαι εν τοις έργοις Άρθρ.34.-1.Εάν κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου και μετ’ αυτήν μέχρι της οριστικής παραλαβής διαπιστωθή ότι υπάρχουσι μέρη κατεσκευασμένα πλημμελώς και ουχί συμφώνως προς τας υποχρεώσεις του εργολάβου, εις βαθμόν δε μη επηρεάζοντα σοβαρώς την στερεότητα και ποιότητα και την μορφήν του έργου, εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 26 του παρόντος περί μειώσεως των τιμών. 2.Εάν η Υπηρεσία κρίνη ότι αι ως άνω διαπιστωθείσαι πλημμελείς κατασκευαί και παραλείψεις υποχρεώσεων του εργολάβου είναι εις βαθμόν κακοτεχνιών επηρεαζουσών σοβαρώς την στερεότητα και ποιότητα ή την μορφήν του έργου δικαιούται όπως, συντάσσουσα πρωτόκολλον περί του είδους και της εκτάσεως της κακοτεχνίας και κοινοποιούσα τούτω τω εργολάβω, καλέση αυτόν ίνα  εντός αναλόγου προθεσμίας προβή εις την  επανόρθωσιν ή κατεδάφισιν των κακοτέχνων  κρινομένων μερών ως και εκείνων ων η καθαίρεσις  είναι  επιβεβλημένη  δια  την  κατεδάφισιν  των Σελ. 567 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 πρώτων και εις την ανακατασκευήν αυτών δια δοκίμων υλικών κατά τους κανόνας της τέχνης και συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις, πασών των σχετικών δαπανών βαρυνουσών τον εργολάβον, εν περιπτώσει καθ’ην αποδειχθή η κακοτεχνία. Εάν πρόκειται περί αφανών του έργου μερών, ο εργολάβος υποχρεούται εις την άνευ αντιρρήσεως κατεδάφισιν αυτών, παρουσία της Υπηρεσίας, της κακοτεχνίας θεωρουμένης πραγματικής, αν η κατεδάφισις εκτελεσθή εν απουσία της υπηρεσίας. Εάν πρόκειται περί εμφανών μερών του έργου ή περί μερών κατόπιν κατεδαφίσεως εμφανών γενομένων, ο δε εργολάβος αμφισβητεί την κακοτεχνίαν, υποχρεούται όπως εντός 5 ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής προσκλήσεως εις την πρώτην περίπτωσιν ή από της παρουσία της Υπηρεσίας κατεδαφίσεως εις την δευτέραν υποβάλη εγγράφως τας αντιρρήσεις του εις την διατάξασαν την κατεδάφισιν αρχήν, εφαρμοζομένων των περί λύσεως διαφωνιών διατάξεων του παρόντος. 3.Εν περιπτώσει, καθ’ην δεν ήθελεν αποδειχθή η κακοτεχνία, ο εργολάβος αποζημιούται δια τας δαπάνας κατεδαφίσεως και ανακατασκευής των έργων επί τη βάσει των συμβατικών τιμών, εφ’όσον αι εργασίαι εγένοντο κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των έργων, ως επίσης αποζημιούται και δια πάσαν τυχόν ζημίαν προσγενομένην αυτώ εκ της ανακοπής της προόδου των εργασιών, ή όπως δήποτε άλλως, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 36 του παρόντος. Εφ’όσον η κατεδάφισις διετάχθη μετά την αποπεράτωσιν των εργασιών, ο εργολάβος αποζημιούται μόνον δια τας δαπάνας κατεδαφίσεως και ανακατασκευής των έργων, επί τη βάσει πρωτοκόλλου, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 36 του παρόντος συντασσομένου, δια την σύνταξιν του οποίου λαμβάνονται υπ’όψιν αι τρέχουσαι τιμαί ημερομισθίων και υλικών, ως και το ποσόν και ο τόπος εργασιών, προς δε και αι τυχόν ιδιαίτεραι συνθήκαι. Βλάβαι εξ ανωτέρας βίας Άρθρ.35.-1.Ο εργολάβος ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως δι’οιανδήποτε βλάβην επερχομένην εις τα έργα, δι’οιανδήποτε φθοράν ή απώλειαν υλικών και οιανδήποτε εν γένει ζημίαν οφειλομένας είτε εις αμέλειαν, απρονοησίαν ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή των υπαλλήλων, των εργατών ή των αντιπροσώπων αυτού, είτε εις την μη χρήσιν των καταλλήλων μέτρων ή μέσων. Υποχρεούται να λαμβάνη πάντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς πρόληψιν ζημιών εξ ανωτέρας βίας. Σελ. 568 2.Εν η περιπτώσει, καίτοι έλαβε πάντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς πρόληψιν βλαβών, ο εργολάβος υπέστη ζημίας εξ ανωτέρας βίας, δικαιούται να δηλώση δι’αναφοράς του υποβαλλομένης εις τον επιβλέποντα εντός 5 ημερών από της ημέρας καθ’ην εγένοντο αι ζημίαι, τον χρόνον καθ’ον αύται συνέβησαν, το είδος και την έκτασιν αυτών και την προς επανόρθωσιν απαιτουμένην δαπάνην. Προκειμένου περί ζημιών επελθουσών εις έργον περατωθέν, αλλά μη προσωρινώς παραληφθέν, η προθεσμία υποβολής της ανωτέρω δηλώσεως ορίζεται εικοσαήμερος. Εάν ο εργολάβος δεν τηρήση τας άνω προθεσμίας, απόλλυσι παν δικαίωμα αποζημιώσεως. 3.Ο επιβλέπων άμα τη λήψει της ως άνω δηλώσεως του εργολάβου αναφέρει εις την Διεύθυνσιν, ήτις συγκροτεί τριμελή επιτροπήν, η οποία, μεταβαίνουσα επί τόπου του έργου εντός 5 ημερών από της συγκροτήσεώς της, παρουσία και του εργολάβου αρμοδίως καλουμένου και αναπτύσσοντος τας απόψεις του, συντάσσει πρακτικόν περί του είδους και της εκτάσεως των ζημιών και της αιτίας εις ην αύται οφείλονται. Η Επιτροπή προβαίνει εις το έργον της και εν απουσία του εργολάβου εφ’όσον αρμοδίως κληθείς δεν ήθελεν προσέλθει. Εις το Πρακτικόν τούτο πρέπει απαραιτήτως να γίνηται μνεία αν ο εργολάβος έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς πρόληψιν των ζημιών. Επί τη βάσει του πρακτικού τούτου, όπερ παραλαμβάνεται υπό του επιβλέποντος και κοινοποιείται εις τον εργολάβον, συντάσσεται μεταξύ επιβλέποντος και εργολάβου πρωτόκολλον της απαιτουμένης δια την επανόρθωσιν των ζημιών δαπάνης, όπερ υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Διεύθυνσιν. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 4.Ο εργολάβος δικαιούται να υπογράψη το πρωτόκολλον τούτο μετ’ επιφυλάξεως, εάν δεν συμφωνή προς την καθοριζομένην δι’ αυτού δια την επανόρθωσιν των ζημιών δαπάνην ή προς το πρακτικόν της ως άνω επιτροπής. Εάν ο εργολάβος αρνηθή να υπογράψη το πρωτόκολλον τούτο, ο επιβλέπων κοινοποιεί εις αυτόν τούτο δια της Αστυνομίας. Ο εργολάβος δικαιούται όπως, εντός 5 ημερών από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής του πρωτοκόλλου ή από της κοινοποιήσεως εις αυτόν τούτου υπό της Αστυνομίας, υποβάλη δια του επιβλέποντος τας ενστάσεις του. Εάν ο εργολάβος δεν τηρήση την προθεσμίαν ταύτην, θεωρείται ως αποδεχθείς το πρωτόκολλον. 5.Το πρωτόκολλον υπό του Διευθυντού υποβάλλεται μετά της γνώμης του και των τυχόν ενστάσεων του εργολήπτου εις το Υπουργείον. Η υπόθεσις παραπέμπεται εις το Συμβούλιον Έργων, όπερ γνωματεύει αν δέον να καταβληθή εις τον εργολάβον αποζημίωσις, καθορίζον εν καταφατική περιπτώσει, κατά την απόλυτον κρίσιν του και το ποσόν της αποζημιώσεως ταύτης. Οριστικώς αποφασίζει επί της υποθέσεως ο Υπουργός. Νέαι εργασίαι – Κανονισμός τιμών Παράτασις προθεσμιών Άρθρ.4.-1.Δια τα πτυχία των εργολάβων, ήτοι δια τα απαιτούμενα προσόντα προς έκδοσιν αυτών, δια τον τρόπον της εκδόσεώς των, δια το είδος και την τάξιν αυτών, δια τα παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα και τέλος δια τας περιπτώσεις και τον τρόπον της ακυρώσεως των πτυχίων, εφαρμόζονται αι διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύϊ σχετικών Νόμων και Β.Δ/των. 2.Το πτυχίον του εργολάβου παρέχει αυτώ το δικαίωμα του συναγωνίζεσθαι και αναλαμβάνειν έργα της ειδικότητος και αξίας, δι α το πτυχίον αυτού, άνευ περιορισμού τινός. Εφ’ όσον εν τη διακηρύξει δεν ορίζεται το είδος του προσαχθησομένου εις τον διαγωνισμόν πτυχίου, γίνεται εις αυτόν δεκτός εργολάβος κάτοχος πτυχίου οιουδήποτε είδους έργων. Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 549 Εγγυοδοσία Άρθρ.36.-1.Εάν κατά την κατασκευήν του έργου παραστή ανάγκη εκτελέσεως νέων ειδών εργασιών μη περιλαμβανομένων εν τω προϋπολογισμώ, η τιμή αυτών κανονίζεται δια πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.) συντασσομένου υπό του επιβλέποντος από κοινού μετά του εργολάβου. Εάν ο εργολάβος διαφωνή προς τας υπό του επιβλέποντος κανονιζομένας τιμάς, υπογράφει το πρωτόκολλον μετ’ επιφυλάξεως, εάν δε αρνηθή την υπογραφήν, το πρωτόκολλον κοινοποιείται αυτώ δια της Αστυνομίας. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ο εργολάβος δικαιούται όπως εντός προθεσμίας 5 ημερών από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής ή της υπό της Αστυνομίας κοινοποιήσεως του πρωτοκόλλου υποβάλη εγγράφως τας ενστάσεις του εις τον επιβλέποντα. 2.Ο επιβλέπων μετά την πάροδον της ως άνω πενθημέρου προθεσμίας οφείλει να υποβάλη το Πρωτόκολλον εις την Δ/νσιν συνυποβάλλων και τας τυχόν ενστάσεις του εργολάβου, εφ’ων εκφέρει την γνώμην του. Μετά του πρωτοκόλλου ο επιβλέπων υποβάλλει: α)Ανάλυσιν τιμών του Πρωτοκόλλου. β)Συγκριτικόν Πίνακα (υπόδ.10). γ)Λεπτομερή έκθεσιν δικαιολογούσα τους λόγους, οίτινες επέβαλον την εκτέλεσιν των νέων ειδών εργασιών του πρωτοκόλλου. Το ούτω υποβαλλόμενον, εις την Δ/νσιν Π.Κ.Τ.Ν.Μ. υφίσταται τον προσήκοντα έλεγχον και εις την περίπτωσιν καθ’ην αι τιμαί των κονδυλίων αυτού, εφ’ων ο εργολάβος δεν ενίσταται, δεν τροποποιούνται υπό της Δ/νσεως ουσιωδώς, εγκρίνεται υπό ταύτης ή υποβάλλεται εις το Υπουργείον προς έγκρισιν συμφώνως τη παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Εις την περίπτωσιν καθ’ην αι τιμαί του πρωτοκόλλου τροποποιούνται ουσιωδώς, η Δ/νσις κοινοποιεί εις τον εργολάβον το πρωτόκολλον δια του επιβλέποντος ή της Αστυνομίας, ως προανεφέρθη δια την εντός 5θημέρου από της κοινοποιήσεως υποβολήν τυχόν ενστάσεως επί των τροποποιήσεων. Η Διεύθυνσις λαμβάνουσα υπ’όψιν κατά την κρίσιν της και τας νέας ενστάσεις του εργολάβου εγκρίνει ή υποβάλλει το πρωτόκολλον εις το Υπουργείον συμφώνως τη παρ. 8 του παρόντος. 3.Το πρωτόκολλον εγκρίνεται υπό του Διευθυντού της Δ/νσεως, όστις αποφασίζει επίσης και επί των τυχόν ενστάσεων του εργολάβου εφ’όσον το σύνολον της δαπάνης την και τα προγενεστέρως καθ’όμοιον τρόπον εγκριθέντα υπό του Διευθυντού, δεν υπερβαίνει τας 15.000 δραχμών και εφ’όσον δεν προκύπτει υπέρβασις της εγκεκριμένης δια το όλον έργον πιστώσεως. 4.Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν το πρωτόκολλον υποβάλλεται εις το Υπουργείον και εγκρίνεται αμετακλήτως υπό του Υπουργού μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων, αναγκαιούσαν μόνον εις περίπτωσιν καθ’ην το σύνολον της δαπάνης την οποίαν δημιουργούσι το Πρωτόκολλον τούτο και τα προγενεστέρως καθ’όμοιον τρόπον εγκριθέντα υπό του Υπουργού υπερβαίνει τας 30.000 δραχμών. 5.Προκειμένου περί εργασιών, εκτελουμένων δι’ εκπτώσεως επί τοις εκατόν επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας κατά τον κανονισμόν των τιμών μονάδων νέων εργασιών λαμβάνονται υπ’όψει αι τιμαί ημερομισθίων και υλικών αι αναγραφόμεναι εις τον συμβατικόν πίνακα τιμών, ημερομισθίων και υλικών της εργολαβίας, αίτινες υπεισήλθον κατά την σύνταξιν των κονδυλίων του αρχικού προϋπολογισμού και όσον αφορά τας αποδόσεις αι ανάλογοι τοιαύται των παλαιών εργασιών. Εις περίπτωσιν ελλείψεως αναλόγων εργασιών, λαμβάνονται υπ’όψει αι αποδόσεις της εγκεκριμένης αναλύσεως τιμών. Εν περιπτώσει καθ’ην δεν αναγράφονται εις τον Συμβατικόν Πίνακα τιμών, ημερομισθίων και υλικών της εργολαβίας τιμαί αναγκαιούσαι δια τον Κανονισμόν των τιμών νέων ειδών εργασιών, η δε σύγκρισις των Μονάδων των νέων εργασιών προς Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Μονάδας αναλόγων συμβατικών εργασιών, είναι ανέφικτος Σελ. 569 όσον αφορά τας αποδόσεις, τότε λαμβάνονται υπ’όψιν αι τιμαί ημερομισθίων και υλικών αι τρέχουσαι τοιαύται ως καθορίζονται κατά μήνα υπό των Διευθύνσεων δια του υπ’αυτών εκδιδομένου σχετικού δελτίου, ως αποδόσεις δε αι συνήθεις αποδόσεις εργασίας. Αι κατά τα ανωτέρω κανονιζόμεναι νέαι τιμαί προσαυξάνονται κατά τα εκάστοτε υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, μετά γνώμην του Ανωτέρω Συμβουλίου Έργων, δι’ αποφάσεώς του καθοριζόμενον ποσοστόν δια γενικά έξοδα, κρατήσεις πάσης φύσεως και όφελος του εργολάβου και υπόκεινται πάντοτε εις την επί δημοπρασίαν έκπτωσιν. 6.Προκειμένου περί έργων ανατεθέντων δια συμπληρώσεως υπό των διαγωνιζομένων ανοικτού τιμολογίου της Υπηρεσίας, εάν αι κανονιζόμεναι νέαι τιμαί είναι ομοειδείς ή παράγωγοι ή ανάλογοι προς τας του αρχικού τιμολογίου δέον αύται να ευρίσκωνται εν αρμονία προς τας τιμάς των ομοειδών ή παραγώγων ή αναλόγων εργασιών του αρχικού τιμολογίου των τυχόν προσθέτων στοιχείων των υπεισερχομένων εις τας νέας ταύτας τιμάς υπολογιζομένων με τας τιμάς υλικών και ημερομισθίων τας του εν παρ. 5 εδάφιον δεύτερον του παρόντος άρθρου δελτίου κατά την εποχήν της εκτελέσεως των εργασιών του Π.Κ.Τ.Ν.Μ. Εάν αι τιμαί δεν είναι ανάλογοι, παράγωγοι ή ομοειδείς προς τας τιμάς του αρχικού τιμολογίου, αλλά εξ υπαρχής νέαι, λαμβάνονται υπ’όψιν κατά την σύνταξιν αυτών αι αποδόσεις της εγκεκριμένης αναλύσεως τιμών και αι τιμαί υλικών και ημερομισθίων αι του εν παρ.5 εδάφιον δεύτερον δελτίου κατά την εκτέλεσιν των εργασιών του Π.Κ.Τ.Ν.Μ. 7.Εάν εις ωρισμένας νέας τιμάς δεν υπάρχη αντίστοιχος εγκεκριμένη ανάλυσις, εισάγονται αποδόσεις κανονιζόμεναι υπό του επιβλέποντος Μηχανικού βάσει της πείρας και των συνθηκών εκτελέσεως ή άλλων επισήμων ή ανεγνωρισμένων αναλύσεων. Αι κατά τα ανωτέρω κανονιζόμεναι νέαι τιμαί προσαυξάνονται κατά τα εκάστοτε υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, μετά γνώμην του Ανωτέρω Συμβουλίου Έργων, δι’ αποφάσεώς του καθοριζόμενον ποσοστόν δια γενικά έξοδα, κρατήσεις πάσης φύσεως και όφελος του εργολάβου. 8.Δια τας νέας εργασίας παρέχεται εις τον εργολάβον υπό του εγκρίνοντος το πρωτόκολλον ανάλογος παράτασις της προθεσμίας αποπερατώσεως του έργου, εφ’όσον τούτο επιβάλλεται. Σελ. 570 9.Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξη την δι’ημερομισθίων Τεχνιτών και εργατών εκτέλεσιν δοκιμαστικών εργασιών προς καθορισμόν της αποδόσεως, αν κρίνη αναγκαίον τούτο, των σχετικών δαπανών καταβαλλομένων υπό του εργολάβου και βαρυνουσών το Δημόσιον με προσαύξησιν υπέρ του εργολάβου 10% λόγω οφέλους. Τροποποιήσεις εγκεκριμένων και προσθήκη νέων εργασιών Άρθρ.37.-1.Εάν κατά την κατασκευήν του έργου παραστή ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εγκεκριμένων προς εκτέλεσιν διαφόρων εργασιών, ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέση εκείνας εξ αυτών ας ήθελεν τω υποδείξει η Υπηρεσία με τας αυτάς συμβατικάς τιμάς και τους αυτούς όρους της εργολαβίας, εφ’όσον η εξ αυτών προκύπτουσα αύξησις της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ήμισυ του προϋπολογισμού του έργου. Πέραν του ανωτέρω ορίου ο εργολάβος δικαιούται ή να ζητήση την σύνταξιν Π.Κ.Τ.Ν.Μ. με τιμάς ημερομισθίων και υλικών τας τοιαύτας του δελτίου τιμών της οικείας Διευθύνσεως κατά τον χρόνον εκτελέσεως των εργασιών ή ν’αρνηθή εις περίπτωσιν μη συμφωνίας του με την Διεύθυνσιν, οπότε η Υπηρεσία αποφασίζει περί του νέου τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. 2.Εάν κατά την κατασκευήν έργου παραστή ανάγκη μειώσεως των ποσοτήτων των εγκεκριμένων προς εκτέλεσιν διαφόρων εργασιών, ο εργολάβος ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως δι’οιανδήποτε αιτίαν, εφ’ όσον η ελάττωσις της δαπάνης δεν είναι ανωτέρα του ενός τρίτου του ποσού του προϋπολογισμού του έργου, οσηδήποτε και αν είναι κατά κονδύλιον. Εάν η ελάττωσις της δαπάνης υπερβαίνει το ανωτέρω όριον, ο εργολάβος δύναται να λάβη τη αιτήσει του αποζημίωσιν, προτεινομένην παρά του Διευθυντού της οικείας Διευθύνσεως και καθοριζομένην υπό του Υπουργού μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων. 3.Εάν κατά την κατασκευήν του έργου παραστή ανάγκη εκτελέσεως νέων ειδών εργασιών ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέση εκείνας εξ αυτών, ας ήθελεν τω υποδείξει η Διεύθυνσις με τιμάς κανονιζομένας δια Π.Κ.Τ.Ν.Μ., συντασσομένου ως εις το άρθρ. 36 του παρόντος ορίζεται, εφ’όσον η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το ήμισυ του ποσού του Πρ/σμού του έργου. Πέραν του ανωτέρω ορίου ο εργολάβος δικαιούται, ν’αρνηθή, οπότε η Υπηρεσία αποφασίζει περί του νέου τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 4.Εάν η αύξησις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών ή η εκτέλεσις νέων ειδών εργασιών οφείλονται εις επέκτασιν του υπό της Συμβατικής μελέτης προβλεπομένου έργου, αποφασιζομένην υπό της Υπηρεσίας μετά την υπογραφήν της Συμβάσεως, η Υπηρεσία, εφ’όσον κρίνει συμφέρον και ο εργολάβος το αποδέχεται βάσει δηλώσεώς του, δύναται να αναθέση αυτώ τας εργασίας κατ’ επέκτασιν της έργολαβίας του και συγκεκριμένως την μεν εκτέλεσιν των αυξήσεων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών με συμβατικάς τιμάς την δε εκτέλεσιν των νέων εργασιών με τιμάς κανονιζομένας δια Π.Κ.Τ.Ν.Μ. συντασσομένου ως εις άρθρ. 36 του παρόντος ορίζεται. 5.Εάν εκ των αυξομειώσεων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών ή της εκτελέσεως νέων ειδών εργασιών ή και εξ αμφοτέρων επέρχεται αύξησις ή μείωσις του ποσού της συμβάσεως, συντάσσεται υπό του επιβλέποντος την εκτέλεσιν του έργου συγκριτικός πίναξ (Σ.Π.) της επί πλέον ή επί έλαττον δημιουργουμένης δαπάνης προς έγκρισιν, όστις προσυπογράφεται υπό του εργολήπτου. Ούτος δέον να συνοδεύηται: α)Υπό τυχόν Π.Κ.Τ.Ν.Μ. β)Υπό σχετικής αναλύσεως τιμών του Π.Κ.Τ. Ν.Μ. γ)Υπό καταστάσεως εμφαινούσης την δαπάνην, ην δημιουργεί μόνον η εκτέλεσις των νέων ειδών εργασιών, περί ων το συνοδεύον τον Συγκριτικόν Πίνακα Π.Κ.Τ.Ν.Μ. δ)Υπό λεπτομερούς αιτιολογικής εκθέσεως των λόγων, οίτινες επέβαλον τας δια του Συγκριτικού Πίνακος προτεινομένας μεταβολάς (αυξήσεις εργασιών, μειώσεως εργασιών, νέας εργασίας). ε)Υπό τυχόν ενστάσεως του εργολήπτου και της επί ταύτης γνώμης του επιβλέποντος την εκτέλεσιν του έργου. Ο Συγκριτικός Πίναξ υπογραφόμενος υπό του επιβλέποντος το έργον και του εργολάβου υποβάλλεται μεθ’όλων των ανωτέρω σχετικών εις την οικείαν Διεύθυνσιν. Η Διεύθυνσις υποβάλλει τούτον εις τον Υπουργόν μετά της γνώμης της επί των τυχόν ενστάσεων, όστις εγκρίνει τούτον οριστικώς, μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων, αναγκαιούσαν μόνον εις περίπτωσιν, καθ’ην, η επί πλέον δημιουργουμένη δαπάνη υπερβαίνει κατά το 1/4 τον αρχικόν εγκεκριμένον προϋπολογισμόν ή η δημιουργουμένη μείωσις υπερβαίνει το ποσοστόν το καθοριζόμενον υπό της παρ. 2 του παρόντος ή το συνοδεύον τον Συγκριτικόν Πίνακα Π.Κ.Τ.Ν.Μ. μετά των προγενεστέρως υπό του Υπουργού εγκριθέντων δημιουργούσιν συνολικώς δαπάνην μεγαλυτέραν των 30.000 δραχμών. 6.Το Υπουργείον δύναται να προκαλέση γνωμάτευσιν του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων δι έγκρισιν Συγκριτικού Πίνακος μη αναγκαιούσαν κατ’ αρχήν βάσει των ανωτέρω αναφερομένων. 7.Μετά την έγκρισιν υπό του Υπουργού, ο Συγκριτικός Πίναξ κοινοποιείται εις τον εργολάβον, υποχρεούμενον να εκτελέση τας υπό τούτου προβλεπομένας εργασίας. Εις περίπτωσιν αυξήσεως της δαπάνης, ο εργολάβος δύναται να κληθή εις κατάθεσιν συμπληρωματικής εγγυοδοσίας ίσης προς 5% της αυξήσεως και εις την υπογραφήν της συμπληρωματικής συμβάσεως. 8.Καθ’όμοιον τρόπον δύναται να συντάσσηται, δεύτερος Σ.Π. και ούτω καθ’ εξής. οσάκις παρίσταται ανάγκη. Υπερτίμησις υλικών ή ημερομισθίων. Δικαίωμα εργολάβου προς διάλυσιν  εργολαβίας Άρθρ.38.-1.Κατ’ αρχήν εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται ο εργολάβος να ζητήση τροποποίησιν των συμβατικών τιμών Μονάδων. 2.Εάν όμως κατά την διάρκειαν της εργολαβίας αι τιμαί των υλικών ή τα ημερομίσθια ηυξήθηκαν επί τοσούτον, ώστε η ολική δαπάνη των υπολειπομένων να εκτελεσθώσιν έργων επί τη βάσει των ηυξημένων τιμών υπερβαίνει κατά 15% το εν τω αρχικώ προϋπολογισμώ ή τω τελευταίω Συγκριτικώ Πίνακι, δια τα έργα ταύτα συνολικώς προβλεπόμενον ποσόν, η εργολαβία δύναται να διαλυθή τη αιτήσει του εργολάβου. Δικαίωμα διαλύσεως της εργολαβίας δια τον ανωτέρω λόγον δεν παρέχεται εις τον εργολάβον εφ’όσον πρόκειται περί εργασίας ανατεθείσης αυτώ κατόπιν διαγωνισμού δια συμπληρώσεως ανοικτού τιμολογίου της Υπηρεσίας. 3.Η αίτησις του εργολάβου περί διαλύσεως της εργολαβίας μετά θετικών στοιχείων περί των τιμών και ημερομισθίων κατά την ημέραν του διαγωνισμού αφ’ενός και κατά το τελευταίον δεκαήμερον προ της υποβολής της αιτήσεως αφ’ετέρου, υποβάλλεται εις το Υπουργείον δια του Διευθυντού της οικείας Διευθύνσεως συνοδευομένη και παρ’ ητιολογημένης εκθέσεως τούτου. Επί ταύτης το Συμβούλιον Έργων στηριζόμενον επί τε της εκθέσεως του Διευθυντού και των υπό του εργολάβου υποβληθέντων στοιχείων, ως και επί διαφόρων άλλων αποδεικτικών, άτινα δύναται να ζητήσει αποφαίνεται και καθορίζει τας τιμάς υλικών και ημερομισθίων, αίτινες δέον να γίνουν αποδεκταί. Το Υπουργείον μετά την γνωμάτευσιν του  Συμβουλίου επί των ως άνω υποβληθέντων αυτώ στοιχείων υπολογίζει αν επί του συνόλου  των υπολειπομένων προς εκτέλεσιν εργασιών  υπάρχει ή ου η κατά την παρ. 1 αύξησις δαπάνης    κατά    ποσοστόν    μείζον    του   15%   και Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 571 παραπέμπει την υπόθεσιν εκ νέου εις το Συμβούλιον το οποίον αποφαίνεται βάσει του ως άνω υπολογισμού περί της διαλύσεως ή ου της εργολαβίας. Ο Υπουργός υποχρεούμενος να αποδεχθή την απόφασιν του Συμβουλίου, εκδίδει τελικώς την διαταγήν διαλύσεως ή ου της εργολαβίας. Της διαλύσεως της εργολαβίας γενομένης τη αιτήσει του εργολάβου, ούτος ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως παρά του Δημοσίου. Η αίτησις διαλύσεως της εργολαβίας δεν συνεπάγεται διακοπήν της εργασίας. Εις την περίπτωσιν όμως αυτήν, γενομένης τυχόν δεκτής της διαλύσεως ο εργολάβος δικαιούται δια τας εκτελεσθείσας εργασίας από της υποβολής της αιτήσεως διαλύσεως μέχρι της ημερομηνίας κοινοποιήσεως αυτώ της διαταγής διαλύσεως να πληρωθή ταύτας με τας νέας τιμάς, αίτινες τυχόν ήθελον προκύψη εκ των συμβατικών κατόπιν των γενομένων υπό της Υπηρεσίας αποδεκτών αυξήσεων τιμών ημερομισθίων και υλικών. Υποβληθείσης αιτήσεως διαλύσεως της εργολαβίας, ο επιβλέπων συντάσσει αυθημερόν πιστοποίησιν της εκτελεσθείσης μέχρι τούδε εργασίας, εις τρόπον ώστε αι μετέπειτα εκτελεσθησόμεναι εργασίαι μέχρι της οριστικής διαλύσεως αι υποκείμεναι εις πληρωμήν ως ανωτέρω αναφέρεται να δύναται να καθορισθώσι επακριβώς. 4.Δύναται το Δημόσιον, να προσκτήσηται τα εις το εργοστάσιον εισκομισθέντα υλικά και μη πιστοποιηθέντα, εφ’όσον γνωματεύση υπέρ της προσκλήσεως ταύτης το Συμβούλιον Έργων και δέχεται τούτο ο εργολάβος. Δια τα υλικά ταύτα καταβάλλεται τω εργολάβω το αντίτιμον επί τη βάσει των συμβατικών τιμών της εργολαβίας, μειωμένον κατά την έκπτωσιν. 5.Ο εργολάβος της ούτω διαλυομένης εργασίας υποχρεούται να παραχωρήσει προς χρήσιν της Υπηρεσίας, δια της συνέχισιν των εργασιών τας υπ’ αυτού γενομένας πάσης φύσεως εγκαταστάσεις εν τοις εργοταξίοις, εφ’ όσον ήθελεν ζητηθή τούτο. Αι εγκαταστάσεις αύται παραδίδονται δια πρωτοκόλλου εις την οικείαν Διεύθυνσιν, επί τη βάσει δε του Πρωτοκόλλου τούτου επιστρέφονται εν καιρώ εις τον εργολάβον. Δια την τοιαύτην χρησιμοποίησιν των εγκαταστάσεων κανονίζει αμετακλήτως το Συμβούλιον Έργων το πληρωτέον τω εργολάβω ενοίκον ή αποζημίωσιν, κατόπιν προτάσεως της οικείας Διευθύνσεως. Σελ. 572 ο Δημόσιον δεν υποχρεούται να πληρώση αποζημίωσιν εις τον εργολάβον, δι’όσας φθοράς ήθελον επέλθη εις τας εγκαταστάσεις, κατά την υπ’ αυτού ως άνω χρησιμοποίησίν των, εφ’όσον ήθελεν κριθή υπό του Συμβουλίου Έργων, ότι οφείλονται εις συνήθη χρήσιν ή ατελή ή κακήν κατασκευήν των εγκαταστάσεων. 6.Και δια την περίπτωσιν ταύτην της διαλύσεως της εργολαβίας ισχύουσιν αι παρ. 6 και 7 του κατωτέρω άρθρ. 39. 7.Εάν κατά την πορείαν της εκτελέσεως έργου τινός η υπηρεσία διαπιστώση μείωσιν των τιμών ημερομισθίων ή υλικών τοιαύτην, ώστε η ολική δαπάνη των υπολειπομένων να εκτελεσθώσι εργασιών επί τη βάσει των μειωμένων τιμών υπολείπεται κατά ποσοστόν μείζον του 15% της δια τας εργασίας ταύτας προβλεπομένης δαπάνης υπό του αρχικού προϋπολογισμού ή του τελευταίου συγκριτικού πίνακος, δύναται ο Υπουργός μετά πρότασιν της οικείας Διευθύνσεως και σχετικήν γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Έργων να διατάσση την διάλυσιν της εργολαβίας κατά την διαδικασίαν την προβλεπομένην εις την παρ. 3, εις ην περίπτωσιν ο εργολάβος δεν αποδέχεται την εκτέλεσιν των υπολειπομένων εργασιών με μειωμένας τιμάς καθοριζομένας βάσει των υπό του Συμβουλίου εγκριθεισών μειωμένων τιμών ημερομισθίων και υλικών κατά την υποβολήν αυτώ ως άνω των σχετικών στοιχείων της Διευθύνσεως. Τούτο δεν ισχύει προκειμένου περί εργασίας ανατεθείσης εις εργολάβον κατόπιν διαγωνισμού δια συμπληρώσεως ανοικτού Τιμολογίου της υπηρεσίας. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Οριστική ή προσωρινή διακοπή των έργων Άρθρ.39.-1.Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξη εγγράφως οριστικήν ή προσωρινήν διακοπήν των εργασιών. Εν περιπτώσει προσωρινής διακοπής, η αρχική συμβατική προθεσμία περατώσεως των έργων επαυξάνεται άνευ άλλης διατυπώσεως κατά το αντίστοιχον χρονικόν διάστημα το καθοριζόμενον υπό της ημέρας κοινοποιήσεως εις τον εργολάβον της διαταγής διακοπής μέχρι της ημέρας κοινοποιήσεως αυτώ της διαταγής επαναλήψεως των έργων. 2.Εάν η εγγράφως ως άνω διαταχθείσα προσωρινή διακοπή παραταθή υπέρ τους τρεις μήνας, η εργολαβία λογίζεται λελυμένη ως προς τον εργολάβον, εάν δηλώση τούτο εγγράφως εις την αρμοδίαν Διεύθυνσιν. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο εργολάβος δικαιούται αποζημιώσεως κανονιζομένης αμετακλήτως υπό του Συμβουλίου Έργων κατά την απόλυτον κρίσιν του. Αποζημιώσεως ωσαύτως δικαιούται ο εργολάβος κανονιζομένης καθ’ όμοιον τρόπον, εις περίπτωσιν, καθ’ην η προσωρινή διακοπή παραταθή υπέρ τον μήνα. Δεν παρέχει δικαιώματα αποζημιώσεως ή διαλύσεως της εργολαβίας οσονδήποτε παρατεινομένη προσωρινή διακοπή οφειλομένη εις δυσμενείς καιρικάς συνθήκας. 3.Όταν τη διαταγή της Υπηρεσίας παύσωσι τα έργα οριστικώς, η εργολαβία θεωρείται διαλελυμένη αυτοδικαίως και ο εργολάβος αποζημιούται κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου. 4.Κατά την εκτίμησιν της πληρωτέας αποζημιώσεως, εν περιπτώσει διακοπής ή παύσεως των εργασιών, το Συμβούλιον Έργων δύναται να γνωματεύση εάν συμφέρη το Δημόσιον, η πρόσκτησις των δια την εργασίαν γενομένων υπό του εργολάβου εγκαταστάσεων και των εισκομισθέντων και μη πιστοποιηθέντων υλικών ή και να αναλάβη το Δημόσιον υποχρεώσεις, ας είχεν αναλάβει ο εργολάβος προς τρίτους δια την εκτέλεσιν της εργασίας, προτείνει δε την πληρωτέαν τω εργολάβω αποζημίωσιν δι’ εκάστην των περιπτώσεων τούτων. Ο Υπουργός αποφασίζει οριστικώς επί των υπό του Συμβουλίου προτεινομένων, δεν δύναται όμως να ορίση αποζημίωσιν μεγαλυτέραν της υπό του Συμβουλίου τούτου προταθείσης. Ο εργολάβος δικαιούται να μη αποδεχθή την υπό του Υπουργού δοθείσαν λύσιν περί παραχωρήσεως τω Δημοσίω των εγκαταστάσεών του ή των υλικών του, των εισκομισθέντων εις τα εργοτάξια και μη πιστοποιηθέντων, και να ζητήση όπως αποκομίση ταύτα, επί τη βάσει δε τούτου κανονισθή υπό του Συμβουλίου Έργων η εις αυτόν πληρωτέα αποζημίωσις. 5.Οσάκις κατά τας ανωτέρω διατάξεις, ως και κατά τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 25 απαιτείται δήλωσις του εργολάβου δια την διάλυσιν της εργολαβίας, αύτη επιδίδεται πάντοτε εις την οικείαν Διεύθυνσιν μέσω του επιβλέποντος το έργον. Εφ’όσον τοιαύτη δήλωσις δεν επιδοθή, πάσα διαταγή της Υπηρεσίας προς έναρξιν ή συνέχισιν των έργων είναι ισχυρά, απόλλυσι δε μετά την έκδοσιν ταύτης παρά της οικείας Διευθύνσεως ο εργολάβος το δικαίωμα να επικαλεσθή την πάροδον των σχετικών νομίμων προθεσμιών. 6.Αι εργασίαι της διαλυθείσης εργολαβίας συμφώνως τω παρόντι ή τω προηγουμένω άρθρω παραλαμβάνονται κατά τας περί παραλαβής διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 7.Ο εργολάβος της διαλυθείσης εργολαβίας υποχρεούται να εκκενώση τα εργοτάξια, τας υπό του Δημοσίου τυχόν παραχωρηθείσας αυτώ Αποθήκας και τους δια την εργασίαν χρησίμους τόπους εντός προθεσμίας ορισθησομένης υπό της Διευθύνσεως. Το Δημόσιον ουδεμίαν ευθύνην αναλαμβάνει δια την φύλαξιν των υλικών των εργολάβων. 8.Εν περιπτώσει επιστρατεύσεως δύναται ο Υπουργός να διατάξη την διάλυσιν της εργολαβίας, άνευ ουδεμιάς αποζημιώσεως του εργολάβου δια διαφυγόν κέρδος ή άλλην αιτίαν. Τα της παραλαβής των εργασιών διέπονται υπό των περί παραλαβής διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Τα εισκεκομισμένα εις το εργοτάξιον υλικά ως και εκείνα, δι’ α ο εργολάβος έχει ανειλημμένας υποχρεώσεις μέχρι της κοινοποιήσεως αυτώ της διαταγής διαλύσεως της εργολαβίας, παραλαμβάνονται υποχρεωτικώς παρά της Υπηρεσίας όταν εγγράφως αιτήσηται τούτο ο εργολάβος, της αξίας των συμπεριλαμβανομένης εν τη τελευταία πιστοποιήσει πληρωμής. Προς τούτο οφείλει ο εργολάβος εντός τριών ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της διαταγής διαλύσεως της εργολαβίας να υποβάλη εις τον επιβλέποντα έγγραφον αίτησιν εν η να εμφαίνηται το εναπομένον εις το εργοτάξιον υλικόν, ως και εκείνο, δι’ο έχει ανειλημμένας υποχρεώσεις, συνυποβάλλων και τα αναγκαία στοιχεία τα μαρτυρούντα την υποχρέωσιν ταύτην. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 7. Επίσης της παρ. 4 μόνον ως προς την απόκτησιν των εγκαταστάσεων και των προς τρίτους υποχρεώσεων του εργολάβου. Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 573 Καταναγκαστικά μέτρα. Έκπτωσις εργολάβου και αποκλεισμός αυτού από της αναλήψεως Στρατιωτικών έργων Άρθρ.40.-1.Οσάκις ο εργολάβος δεν συμμορφούται προς τα εκ της Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών της μελέτης του έργου και τας εκ των διατάξεων του παρόντος απορρεούσας υποχρεώσεις του ή προς τας υπό της Υπηρεσίας δοθείσας αυτώ εγγράφως διαταγάς, τούτου διαπιστωμένου δι’ αναφοράς του επιβλέποντος το έργον ή καθ’οιονδήποτε άλλον τρόπον, καλείται δι’ ειδικής διαταγής του Διευθυντού της Διευθύνσεως ή του Προϊσταμένου του Γραφείου επιβλέψεως προκειμένου περί έργων Γ.Ε.Ν. ή Γ.Ε.Α., απαραιτήτως υπομιμνησκούσης τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως εντός αναλόγου προθεσμίας ουχί ελάσσονος τω δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως αυτώ της ειδικής διαταγής , συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις του ή τας εγγράφους δοθείσας αυτώ διαταγάς. 2.Η ως άνω ειδική Διαταγή προκειμένου περί του Στρατού κοινοποιείται τω εργολάβω δια του επιβλέποντος, όστις μετά την πάροδον της ταχθείσης προθεσμίας αναφέρει εις την Διεύθυνσιν υπευθύνως, εάν ο εργολάβος συνεμμορφώθη ή ου προς τα διαταχθέντα. 3.Εάν ο εργολάβος δεν συμμορφωθή τη Ειδική Διαταγή εντός της ταχθείσης προθεσμίας ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου επιβλέψεως Γ.Ε.Ν. ή Γ.Ε.Α. δι’εγγράφου διαταγής του κηρύσσει αυτόν έκπτωτον προσωρινώς της εργολαβίας  και διατάσσει την παύσιν των εργασιών και αναφέρει σχετικώς εις το Υπουργείον. Η Διαταγή αύτη προκειμένου περί του Στρατού κοινοποιείται τω εργολάβω απ’ ευθείας ή δια του επιβλέποντος. Συγχρόνως καλείται ο εργολάβος όπως εις ωρισμένον τόπον και χρόνον παραστή εις την απογραφήν των εκτελεσθεισών εργασιών και των εν τοις εργοταξίοις εισκομισθέντων δοκίμων υλικών, εις ην προβαίνει η Διεύθυνσις δια διμελούς επιτροπής και εν απουσία του εργολάβου, εφ’ όσον ούτος αρμοδίως κληθείς δεν παραστή αυτοπροσώπως ή δια του αντιπροσώπου του. Η Επιτροπή αύτη συγκροτείται υπό της Διευθύνσεως ή κατόπιν αιτήσεως υπό της Μεγάλης Μονάδος εις την Διοικητικήν μέριμναν της οποίας υπάγεται η Διεύθυνσις. Σελ. 574 4.Ο εργολάβος έχει το δικαίωμα όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της περί προσωρινής εκπτώσεως διαταγής υποβάλη ένστασιν κατ’ αυτής εις τον επιβλέποντα. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης άνευ υποβολής ενστάσεως του εργολάβου, η ως άνω απόφασις περί προσωρινής εκπτώσεως του εργολάβου άγεται εις τον Υπουργόν, όστις αποφασίζει κατά πόσον η προσωρινή έκπτωσις θα καταστή οριστική ή θα αρθή, αν ο εργολάβος παράσχη απτάς εγγυήσεις συμμορφώσεως προς τας υποχρεώσεις του και η ανάγκη συνεχίσεως του έργου άνευ καθυστερήσεως εμφανίζεται επιτακτική. Ο επιβλέπων, εν περιπτώσει μη υποβολής ενστάσεως εκ μέρους του εργολάβου, οφείλει να αναφέρη τούτο εις τον Διευθυντήν μετά την πάροδον της ως άνω πενθημέρου προθεσμίας. 5.Εν η περιπτώσει ο εργολάβος υποβάλη ένστασιν, ο λαβών ταύτην επιβλέπων την υποβάλλει μετά των ιδίων παρατηρήσεων εις τον Διευθυντήν ή Προϊστάμενον του Γραφείου επιβλέψεως όστις την υποβάλλει μετά της γνώμης του εις το Υπουργείον. Κατόπιν γνωματεύσεως του Συμβουλίου Έργων, ο Υπουργός δια διαταγής του ή δέχεται τας ενστάσεις του εργολάβου και αίρει την περί προσωρινής εκπτώσεως και παύσεως των εργασιών διαταγήν ή απορρίπτει τας ενστάσεις ταύτας και κηρύσσει τον εργολάβον οριστικώς έκπτωτον. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 6.Εν περιπτώσει εφαρμογής της διαδικασίας του προηγουμένου εδαφ. 5, ο Διευθυντής ή ο προϊστάμενος του Γραφείου επιβλέψεως από της λήψεως των ενστάσεων του εργολάβου δύναται να διατάξη, εάν παρίσταται ανάγκη, την συνέχισιν των εργασιών δια χρημάτων της παγίας προκαταβολής της Διευθύνσεως, απολογιστικώς, ή δια χρημάτων εκ πιστώσεως του έργου ή δια χρημάτων πιστώσεως ειδικώς εγκρινομένης προς τούτο. Και αν μεν κηρυχθή οριστικώς έκπτωτος ο εργολάβος, ή συνεχίζεται η απολογιστική εκτέλεσις των εργασιών εις βάρος του εργολήπτου ή προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός κατά τα καθοριζόμενα υπό της διαταγής του Υπουργείου περί εκπτώσεως του εργολάβου συμφώνως τω εδαφ. 9 του παρόντος άρθρου. Εν η δε περιπτώσει η τελική απόφασις είναι υπέρ του εργολάβου, τότε αι δαπάναι των απολογιστικών εργασιών βαρύνουσι το Δημόσιον, του λογαριασμού τούτων αποδιδομένου δι’ ιδίου λογαριασμού επισυναπτομένου εις τα δικαιολογητικά της όλης εργασίας. Εν τοιαύτη περιπτώσει γίνεται νέα εγκατάστασις του εργολάβου ευθύς ως ληφθή η διαταγή η ακυρούσα την προσωρινήν αυτού έκπτωσιν. Της νέας ταύτης εγκαταστάσεως του εργολάβου προηγείται παραλαβή της απολογιστικώς εκτελεσθείσης εργασίας ενεργουμένη υπό διμελούς Επιτροπής συγκροτουμένης υπό της Διευθύνσεως ή τη αιτήσει ταύτης υπό της Μεγάλης Μονάδος, εις την Διοικητικήν μέριμναν της οποίας υπάγεται η Διεύθυνσις. Η Επιτροπή αύτη καταγράφει εν τω Πρωτοκόλλω το σύνολον των εκτελεσθέντων έργων, αφαιρούσα δε τα υπό του εργολάβου εμφαινόμενα, ως προηγουμένως, εκτελεσθέντα εν τη κατά το εδάφ. 3 απογραφή, σημειοί τας Μονάδας της απολογιστικώς εκτελεσθείσης εργασίας. Το Πρωτόκολλον τούτο αποτελεί στοιχείον των δικαιολογητικών της απολογιστικής εργασίας. Αι εν αυτώ εμφαινόμεναι ποσότητες αφαιρούνται κατά την τελικήν επιμέτρησιν και σύνταξιν του τελικού λογαριασμού του εργολάβου, όστις ουδεμίαν αποζημίωσιν δύναται να ζητήση δια ταύτας δια διαφυγόν κέρδος ή δι’ οιανδήποτε άλλην αιτίαν. 7.Ο εργολάβος κατά την διάρκειαν της απολογιστικής ταύτης εκτελέσεως δύναται να παρακολουθή τας εργασίας, χωρίς όμως να παρακωλύη καθ’ οιονδήποτε τρόπον την εκτέλεσιν των διαταγών του επιβλέποντος. Εάν ο εργολάβος θελήση να επαναλάβη τας εργασίας συμμορφούμενος προς τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών της μελέτης και τας διαταγάς της υπηρεσίας και αποδείξη ότι κέκτηται τ’ αναγκαία μέσα όπως φέρη εις πέρας την εργασίαν υποβάλλει σχετικήν αίτησιν εις τον Διευθυντήν ή Προϊστάμενον επιβλέψεως, όστις υποβάλλει ταύτην μετά της γνώμης του ιεραρχικώς εις το Υπουργείον, το οποίον δύναται να διατάξη την αποκατάστασιν του εργολάβου εις την εργολαβίαν του μόνον, εφ’ όσον εν τω μεταξύ δεν έχει επέλθει ή διαταχθή οριστική του εργολάβου έκπτωσις. Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 8.Ο εργολάβος ουδεμιάς αποζημιώσεως παρά του Δημοσίου δικαιούται δια την λόγω προσωρινής εκπτώσεως επερχομένην διακοπήν των εργασιών, μη ισχυουσών εν προκειμένω των διατάξεων του άρθρ. 39 του παρόντος. Δύναται όμως, εν περιπτώσει παρατάσεως της διακοπής υπέρ το τρίμηνον, να ποιήσηται χρήσιν του εν άρθρ. 39 δικαιώματος της διαλύσεως της εργολαβίας, άνευ όμως και πάλιν αποζημιώσεως. Το Δημόσιον ουδεμίαν ευθύνην φέρει δια την φύλαξιν των υλικών του εργολάβου κατά το διάστημα της ως άνω διακοπής. 9.Εν περιπτώσει οριστικής εκπτώσεως του εργολάβου, το Υπουργείον δικαιούται να εκτελέση είτε δια νέας εργολαβίας, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον μέρος ή το όλον των υπολειπομένων εργασιών εις βάρος και δια λογαριασμόν του εκπτώτου εργολάβου. Ο υπολογισμός της βαρυνούσης τον εργολάβον δαπάνης γίνεται επί τη βάσει των ειδών και των ποσοτήτων εργασίας δι’ ας ούτος ήτο υπόχρεος. Αν η δαπάνη αύτη αποβή μεγαλυτέρα της αναγραφομένης αντιστοίχως εν τω προϋπολογισμώ ή τω τελευταίω Συγκριτικώ Πίνακι της εργολαβίας, της οποίας έχει κηρυχθή οριστικώς έκπτωτος ο εργολάβος, η διαφορά, εφ’ όσον είναι μεγαλυτέρα της εγγυοδοσίας του εργολάβου και των εικοστών, εκπίπτεται εκ των οφειλομένων εις τον εργολάβον εκ της αυτής ή ετέρας εργολαβίας, επιφυλασσομένου, εν περιπτώσει ανεπαρκείας, παντός δικαιώματος της υπηρεσίας έναντι του εργολάβου. Αν δε η δαπάνη αποβή μικροτέρα της του προϋπολογισμού, η διαφορά, προσκτάται υπό της υπηρεσίας υπέρ του Δημοσίου, ουδεμίαν απαίτησιν δυναμένου του εκπτώτου εργολάβου να έχη επ’ αυτής. Η διαταγή του Υπουργείου περί οριστικής εκπτώσεως του εργολάβου οφείλει πάντως να καθορίση τον τρόπον συνεχίσεως της εργασίας. Άμα τη λήψει της διαταγής ταύτης η Διεύθυνσις ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιβλέψεως Γ.Ε.Ν ή Γ.Ε.Α. διακόπτει τας απολογιστικάς τυχόν υπ’ αυτής εκτελουμένας εργασίας ή τας εκτελουμένας υπό του εργολάβου συμφώνως τη παρ. 7 του παρόντος, αίτινες παραλαμβάνονται κατά τας διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος, αίτινες παραλαμβάνονται κατά τας διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος. 10.Η Υπηρεσία δύναται, εν περιπτώσει οριστικής εκπτώσεως του εργολάβου, και να μη συνεχίση τα έργα. Σελ. 575 11.Του γενομένου οριστικώς εκπτώτου εργολάβου η μεν εγγυοδοσία εκπίπτει υπέρ του αντιστοίχου Μετοχικού Ταμείου (Ξηράς – Ναυτικού – Αεροπορίας), εφ’ όσον δεν έχει αποδοθή αυτώ και εφ’ όσον δεν έχει εφαρμογήν η παρ. 9 του παρόντος άρθρου. Τα κρατηθέντα εικοστά εκπίπτουσιν υπέρ του Ταμείου Εθν. Αμύνης ή του Ταμείου Εθν. Στόλου ή του Δημοσίου, εφ’ όσον η δαπάνη της εργασίας εβάρυνε τον προϋπολογισμόν του Ταμείου Εθνικής Αμύνης ή το Ταμείον Εθνικού Στόλου ή τον τοιούτον του Υπουργείου και εφ’ όσον δεν έχει εφαρμογήν η παρ. 9 του παρόντος άρθρου. Κατά τον υπολογισμόν της εις βάρος του εργολάβου επί πλέον διαφοράς, περί ης η παρ. 9 εδάφιον δεύτερον του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη πρώτον τα εικοστά και έπειτα η αρχική εγγύησις. 12.Ο εργολάβος, ο γενόμενος οριστικώς έκπτωτος εργολαβίας τινός, δεν γίνηται δεκτός εις συμμετοχήν διαγωνισμού προς εκτέλεσιν Στρατιωτικών Έργων. Εργολάβος και όταν ακόμη δεν έχει κηρυχθή έκπτωτος εργολαβίας τινός, δύναται εφ’ όσον έχει επιδείξει περί την εκτέλεσιν εργασίας τινός, κακήν διαγωγήν ή δεν παρέχει εχέγγυα καλής εκτελέσεως εργασιών ή έχει αποδειχθή κακής πίστεως ν’ αποκλεισθή της αναλήψεως Στρατιωτικών Έργων δια διαταγής του Υπουργείου κατόπιν προτάσεως της οικείας Διευθύνσεως και μετά σύμφωνον γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Έργων. Τα ονόματα των εκάστοτε αποκλειομένων της αναλήψεως Στρατιωτικών έργων εργολάβων κοινοποιούνται εις απάσας τας Διευθύνσεις Έργων των Κλάδων και εις οιανδήποτε άλλην αρχήν ην ήθελεν κρίνει σκόπιμον ο Υπουργός. Ουχ ήττον ο αποκλεισμός ούτος δύναται βραδύτερον να αρθή υπό του Υπουργού κατόπιν αιτήσεως του εργολάβου μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Έργων. Εάν δια δευτέραν φοράν αποκλεισθή εργολάβος της εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων, η αίτησις του περί άρσεως του αποκλεισμού δεν δύναται να γίνη δεκτή, του αποκλεισμού παραμένοντος οριστικού. 13.Πάσα οριστική έκπτωσις εργολάβου ή αποκλεισμός αυτού από της αναλήψεως Στρατιωτικών Έργων, ως και η προκαλέσασα την έκπτωσιν ή τον αποκλεισμόν αιτία, δέον να καθίσταται υπό του Υπουργού γνωστή τω Υπουργώ Δημοσίων Έργων. 14.Εν περιπτώσει οριστικής εκπτώσεως του εργολάβου η απογραφή επέχει θέσιν προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Σελ. 576 Διακανονισμός εργολαβιών κατόπιν πτωχεύσεως ή αποβιώσεως του εργολάβου. Άρθρ.41.-1.Εάν ο εργολάβος πτωχεύση προ της πλήρους και της συμφώνου προς τας υποχρεώσεις του εκτελέσεως του έργου, η σύμβασις διαλύεται αυτοδικαίως και η δοθείσα εγγύησις επιστρέφεται μετά την πλήρη εκκαθάρισιν των λογαριασμών. Το Υπουργείον, όμως δύναται τη αιτήσει των δανειστών του να επιτρέψη εις αυτούς να εξακολουθήσωσι και περαιώσωσι τας εργασίας, εάν δηλώσωσι νομίμως και προσηκόντως ότι αναλαμβάνουσι τας υποχρεώσεις του εργολάβου, οπότε ή υπ’ εκείνου δοθείσα εγγύησις επιστρέφεται αντικαθισταμένη παρά τοιαύτης των δανειστών προς εκτέλεσιν των εκ της εργολαβίας Υποχρεώσεων. Εν τοιαύτη περιπτώσει διορίζουσι πληρεξούσιον όστις αντιπροσωπεύει αυτούς απέναντι του Δημοσίου και περιβάλλεται δια πασών των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του εργολάβου. 2.Εάν τυχόν ο εργολάβος αποβιώση προ της πλήρους και συμφώνου προς τας υποχρεώσεις του εκτελέσεως του έργου, η σύμβασις της εργολαβίας διαλύεται αυτοδικαίως και η δοθείσα εγγύησις επιστρέφεται μετά την πλήρη εκκαθάρισιν των λογαριασμών, εκτός αν το Υπουργείον επιτρέψη εις τους προσφερομένους κληρονόμους να συνεχίσωσι και περαιώσωσι το έργον, αναλαμβάνοντες τας υποχρεώσεις του εργολάβου, οπότε η υπό του θανόντος εργολήπτου δοθείσα εγγύησις αντικαθίσταται υπό νέας επ’ ονόματι αυτών προς εκπλήρωσιν των εκ της εργολαβίας υποχρεώσεων. Εν τοιαύτη περιπτώσει οι κληρονόμοι οφείλουσι να διορίσωσιν πληρεξούσιον, όστις ως και κατά την προηγουμένην περίπτωσιν αντιπροσωπεύει αυτούς έναντι του Δημοσίου, περιβάλλεται δε δια πασών των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του εργολάβου. 3.Εν περιπτώσει διαλύσεως της εργολαβίας, αιτία θανάτου ή πτωχεύσεως του εργολάβου, τα εκτελεσθέντα έργα παραδίδονται υπό των κληρονόμων ή δανειστών ή των αντιπροσώπων αυτών, καταμετρούμενα δε περιλαμβάνονται κατά τας περί παραλαβής διατάξεις του παρόντος. Ουχ’ ήττον αι αναγκαιούσαι εγκαταστάσεις, δια την συνέχισιν της εργασίας, δύναται να προσκτηθώσιν υπό του Δημοσίου κατά τας διατάξεις του άρθρ. 39. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 4.Οι δανεισταί ή οι κληρονόμοι του εργολάβου υποχρεούνται να εκκενώσωσι τα εργοτάξια, τας παρά του Δημοσίου τυχόν παραχωρηθείσας τω εργολάβω αποθήκας και τους δια την εργολαβίαν χρησίμους τόπους, εντός προθεσμίας ορισθησομένης παρά του Διευθυντού. Το Δημόσιον ουδεμίαν αναλαμβάνει ευθύνην δια την φύλαξιν των υλικών του εργολάβου. 5.Εις τας περιπτώσεις διαλύσεως της εργολαβίας, λόγω θανάτου ή πτωχεύσεως, αι υφιστάμεναι εγγυοδοσίαι χρησιμοποιούνται δια την ανάληψιν τυχόν χρεωστικών, μετά την εκκαθάρισιν των λογαριασμών υπολοίπων. 6.Εις αμφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις ο διοριζόμενος πληρεξούσιος δέον να είναι εργολάβος της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, όστις θα είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος μετά των δανειστών ή κληρονόμων. Επιμετρήσεις εργασιών  Ημερολόγιον Έργου Άρθρ.42.-1. Κατά την έναρξιν εκτελέσεως έργου ούτινος η δαπάνη υπερβαίνει τας τριάκοντα χιλιάδας (30.000) δραχμών, καταρτίζεται δια το έργον τούτο ημερολόγιον (υπόδειγμα 11) εν ω αναγράφονται εν αρχή το είδος του έργου, το όνομα του εργολάβου, ο αριθμός της εγκριτικής διαταγής, το εγκριθέν ποσόν, η επί δημοπρασία έκπτωσις, η ημέρα συντάξεως της εργολαβικής συμβάσεως, η ημέρα της εγκαταστάσεως του εργολάβου, η ημέρα της κοινοποιήσεως αυτώ του πρώτου πίνακος των εκτελεστέων εργασιών και η προθεσμία περατώσεως του έργου. Ο Διευθυντής δύναται να διατάξη την τήρησιν τοιούτου ημερολογίου και δια εργασίας αξίας ολιγωτέρας των τριάκοντα χιλιάδων (30.000) δραχμών, εφ’ όσον ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον. 2.Ο επιβλέπων εις εκάστην μετάβασίν του αναγράφει τας διαστάσεις, τας ποσότητας και το είδος των από της τελευταίας μεταβάσεώς του εκτελεσθεισών εργασιών λεπτομερώς, ως και το είδος και το ποσόν των εν τοις εργοταξίοις προσκομισθέντων δοκίμων υλικών άμα δε και τα τυχόν αναγκαία σχέδια και διαγράμματα, τας γενομένας εκάστοτε παραλαβάς αφανών εργασιών, τον τρόπον εκτελέσεως των αντλήσεων υδάτων εκ τοις θεμελίοις, την φύσιν του εδάφους κατά τας εκσκαφάς, τας τυχόν επιβαλλομένας τροποποιήσεις διαστάσεων, σχεδίων και διαγραμμάτων, τους εγκριθέντας Συγκριτικούς Πίνακας και εν γένει παν ότι αφορά την εκτέλεσιν του έργου εις τρόπον, ώστε να αποτελή το Ημερολόγιον ακριβή εικόνα της καθ’ οιανδήποτε περίοδον προόδου της εργασίας. 3.Εφ’ όσον κατά τον έλεγχον των εκτελουμένων έργων ήθελε παρατηρηθή υπό του επιβλέποντος είτε ασυμφωνία προς τας εν τοις σχεδίοις και διαγράμμασι ή τας εν ταις σχετικαίς διαταγαίς της Υπηρεσίας διαστάσεις ή προς την διάταξιν των έργων είτε χρήσις υλικών κατωτέρας ποιότητος της εν τη Συγγραφή και τω παρόντι καθοριζομένης, είτε οπωσδήποτε παράβασις των κανόνων της τέχνης και γενικώς των υποχρεώσεων του εργολάβου, ο επιβλέπων το έργον σημειοί εν τω Ημερολογίω την ανωμαλίαν, μνημονεύει εάν εδόθη προφορική διαταγή, και σημειοί εν τω Γραφείω ακολούθως τον αριθμόν και την ημερομηνίαν της διαταγής, δι’ ης διετάχθη σχετικώς ο εργολάβος, εις νέαν δε μετάβασιν σημειοί αν ο εργολάβος συνεμορφώθη προς τα διαταχθέντα και τας σχετικάς εν εναντία περιπτώσει ενεργείας της Υπηρεσίας. 4.Εις το ημερολόγιον αναγράφονται αι διαστάσεις των έργων, ως έχουσι εν τη πραγματικότητι γινομένης μνείας εν περιπτώσει καθ’ ην είναι μείζονες ή ελάσσονες των εν τοις σχεδίοις και διαγράμμασι ή των υπό της Υπηρεσίας διαταχθεισών, τηρουμένων εν πάσει περιπτώσει κατά τον καταρτισμόν εκάστης επιμετρήσεως των διατάξεων του άρθρ. 33 του παρόντος. 5.Ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνη γνώσιν των εγγραφών του ημερολογίου και να προσυπογράφη τούτο τακτικώς, Εάν ο εργολάβος διαφωνή, υπογράφη μετ’ επιφυλάξεως και εντός πέντε ημερών υποβάλλει τας ενστάσεις του εις τον επιβλέπονται, εφαρμοζομένων των περί διαφωνίας διατάξεων του άρθρ. 50 του παρόντος. Εάν ο εργολάβος αρνηθή να υπογράψη καλείται εγγράφως προς τούτο, τασσομένης αναλόγου προθεσμίας. Εάν δε και αύθις δεν προσέλθη ή αρνηθή την ανεπιφύλακτον ή μετ’ επιφυλάξεως υπογραφήν, θεωρείται ως αποδεχθείς τα αναγραφέντα εν τω ημερολογίω. Εν τοιαύτη περιπτώσει σημειούται εν τω ημερολογίω ο αριθμός και η ημερομηνία της διαταγής της προσκλήσεως ως και η ημερομηνία του επιδοτηρίου. Παραλαβαί αφανών εργασιών Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Άρθρ.5.-1.Το ποσόν της υπό των διαγωνισθησομένων κατατεθησομένης εγγυήσεως προς εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των, των απορρεουσών εκ της συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν, ορίζεται εις το εν εικοστόν της προϋπολογισθείσης ολικής αξίας του έργου. Το αυτό ποσόν εγγυήσεως ορίζεται προς εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων υπό του εις ον θα κατακυρωθή η δημοπρασία δια την ανάληψιν της καλής εκτελέσεως των έργων και την εκπλήρωσιν των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως. 2.Η κατά τα ανωτέρω εγγύησις κατατίθεται ή εις εγγυητικήν επιστολήν μιας εκ των ανεγνωρισμένων Τραπεζών ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή εις γραμμάτιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 3.Εις το γραμμάτιον καταθέσεως δέον απαραιτήτως ν’ αναγράφηται το όνομα, επώνυμον και όνομα πατρός του διαγωνιζομένου ή ο τίτλος της διαγωνιζομένης Εταιρείας, το έργον, δια την ανάληψιν του οποίου διαγωνίζεται ο εργολάβος ή η εταιρεία, η ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και τέλος ό,τι ισχύει δια την εκπλήρωσιν, επί του δια λογαριασμόν του οποίου έχει εκδοθή, απασών των υποχρεώσεών του, των απορρεουσών εκ τε της συμμετοχής του εις τον διαγωνισμόν και εκ της αναλήψεως εκτελέσεως του έργου, εις ην περίπτωσιν ο διαγωνισμός κατακυρωθή επ’ ονόματι αυτού. Γραμμάτιον καταθέσεως, εις ο δεν αναγράφονται άπαντα τα ανωτέρω, είναι απαράδεκτον και ο εργολάβος (ή Εταιρεία) επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθή, αποκλείεται του διαγωνισμού. 4.Αι Τραπεζιτικαί εγγυοδοτικαί επιστολαί δια την συμμετοχήν εις τον διαγωνισμόν δέον απαραιτήτως να είναι συντεταγμέναι κατά το συνημμένον υπόδειγμα (1ον). Επιστολή εγγυητική μη ούσα συντεταγμένη κατά το υπόδειγμα τούτο είναι απαράδεκτος και ο υπέρ ου αύτη εργολάβος (ή Εταιρεία) αποκλείεται του διαγωνισμού. 5.Το γραμμάτιον καταθέσεως της εγγυήσεως ή η εγγυητική επιστολή παραδίδονται υπό των διαγωνιζομένων, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, εις την επί του διαγωνισμού Επιτροπήν ήτις μετά την λήξιν του διαγωνισμού και την σύνταξιν και υπογραφήν υπό ταύτης του πρακτικού της ανακηρύξεως του τελευταίου μειοδότου, παραδίδει τα ως άνω γραμμάτια και εγγυητικάς επιστολάς εις την Διεύθυνσιν. Η Διεύθυνσις την εγγυοδοσίαν του τελευταίου μειοδότου καταθέτει εν τω Ταμείω της και εγγράφει αυτήν εις το προς τούτο ειδικόν βιβλίον τηρήσεως εγγυοδοσιών, τας δε των λοιπών επιστρέφει. Σελ. 550 6.Επιτρέπεται εις τους εργολάβους όπως, κατά την υπογραφήν της οικείας συμβάσεως, αντικαταστήσωσι την κατά τον διαγωνισμόν κατατεθείσαν υπ’ αυτών εγγύησιν εις γραμμάτιον δι’ εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης, ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Ε.Δ.Ε. 7.Ο εις ον θα κατακυρωθή ο διαγωνισμός, υποχρεούται όπως, κατά την υπογραφήν της συμβάσεως, αντικαταστήση την κατατεθείσαν υπ’ αυτού εγγύησιν συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν, δι’ ετέρας εγγυήσεως καλής εκτελέσεως, συντεταγμένης κατά το υπόδειγμα (2ον), εφ’ όσον η δια την συμμετοχήν εις τον διαγωνισμόν κατατεθείσα δεν εγγυάται και την καλήν εκτέλεσιν. 8.Η κατατεθησομένη κατ’ ανωτέρω αρχική εγγύησις αποδίδεται ολοσχερώς ευθύς μετά την προσωρινήν παραλαβήν του έργου τη Διαταγή της οικείας Διευθύνσεως, εφ’ όσον ο ανάδοχος του έργου εργολήπτης έχει εκπληρώσει απάσας τας υποχρεώσεις του. 9.Εκτός της αρχικής εγγυήσεως, ο ανάδοχος του έργου εργολάβος υπόκειται εφ’ εκάστης πληρωμής εις κράτησιν, λόγω συμπληρωματικής εγγυήσεως ίσην προς το εικοστόν της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών και προς τα 2 εικοστά της αξίας των εισκομισθέντων εις το εργοτάξιον και εγκριθέντων κατά τας διατάξεις του άρθρ. 31 υλικών. Αι κρατήσεις των εικοστών τούτων επιστρέφονται ολοσχερώς εις τον εργολάβον μετά την οριστικήν παραλαβήν του έργου κατά τα εν άρθρ. 49 του παρόντος καθοριζόμενα. 10.Τη αιτήσει του εργολάβου και τη προτάσει της οικείας Διευθύνσεως δύναται ο Υπουργός να διατάξη την απόδοσιν της αρχικής εγγυήσεως ή μέρους αυτής και προ της προσωρινής παραλαβής του έργου ουχί όμως και πριν ή το σύνολον των λόγω συμπληρωματικής εγγυήσεως κρατουμένων εικοστών ανέλθη εις το ποσόν της αρχικής εγγυήσεως τουλάχιστον. 11.Καθ’ όμοιον τρόπον δύναται ο Υπουργός να διατάξη μετά την προσωρινήν παραλαβήν του έργου την απόδοσιν μέρους των κρατουμένων εικοστών μέχρι του ημίσεος αυτών κατ’ ανώτατον όριον, κατόπιν προτάσεως της οικείας Διευθύνσεως. 12.Επιτρέπεται εις τους εργολάβους όπως αντικαθιστώσιν τας συμπληρωματικάς κατά την εκτέλεσιν του έργου γιγνομένας κρατήσεις εικοστών δι’ ισοπόσων εγγυητικών επιστολών ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (υπ. 2α). 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Διακήρυξις Δημοσίου Διαγωνισμού Άρθρ.43.-1.Κατά την εκτέλεσιν έργου τινός αι αφανείς εργασίαι, προσδιορισμός όγκου εκσκαφών και επιχωματώσεων, θεμελίων και ισοπεδώσεων, καθορισμός τρόπου και ποσότητος αντλήσεως ύδατος, λιθοδομαί θεμελίων και ανωδομής, οπτοπλινθοδομαί, στέγαι ξύλιναι, σκυροκονιάματα, σιδηροί οπλισμοί σκυροκονιαμάτων, σιδηροδοκοί και σιδηροί σύνδεσμοι, ξυλότυποι, πάχη και ποιότητες  ξυλείας κουφωμάτων και πατωμάτων, σωληνώσεις πάσης φύσεως μετά των εξαρτημάτων  των, μεταλλικοί αγωγοί πάσης φύσεως κλπ.  παραλαμβάνονται υπό επιτροπής αποτελουμένης εκ του επιβλέποντος το έργον και ενός αξιωματικού   της    Μονάδος   δι’   ην   εκτελείται το   έρΣελ. 577 γον, ή εν περιπτώσει καθ’ ην τούτο δεν εκτελείται δι’ ωρισμένην Μονάδα, ενός Αξιωματικού οριζομένου υπό του Υπουργού ή της Μεγάλης Μονάδος, εις την Διοικητικήν μέριμναν της οποίας υπάγεται η Διεύθυνσις. Προκειμένου περί έργων Γ.Ε.Ν. ή Γ.Ε.Α. το δεύτερον μέλος της Επιτροπής (Αξιωματικός ή Τεχνικός Υπάλληλος) ορίζεται υπό του Υπουργείου. 2.Αι αφανείς εργασίαι παραλαμβάνονται επί παρουσία του εργολάβου και αναγράφονται κατ’ αρχήν λεπτομερώς και αναλυτικώς, συνοδευόμεναι εν ανάγκη και υπό διαγραμμάτων, εν τω ημερολογίω της εργασίας. Επί τη βάσει των εν τω ημερολογίω εγγραφών συντάσσονται εις τετραπλούν τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, εις τα οποία αι μονάδες εργασίας αναγράφονται συνοπτικώς (Υπόδειγμα 12). Ταύτα υπογράφει και ο εργολάβος, όστις λαμβάνει αντίγραφον τούτων. Έν αντίγραφον επίσης των πρωτοκόλλων τούτων υποβάλλεται ευθύς μετά την σύνταξίν των και εις την Διεύθυνσιν υπό του επιβλέποντος, συνοδευόμενον υπό αντιγράφου των αναλυτικών εγγραφών του ημερολογίου εργασίας. 3.Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών συντάσσονται τμηματικώς περιλαμβάνοντα τας αφανείς εργασίας εκάστου τμήματος του έργου, ευθύς μετά το πέρας του. 4.Διαφωνία του εργολάβου επί της επιμετρήσεως των αφανών εργασιών λύεται οριστικώς υπό του Διευθυντού. Πέρας έργου. Προθεσμία περατώσεως έργου.  Ποινικαί ρήτραι. Παράτασις Προθεσμίας. Άρθρ.44.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται εις την αποπεράτωσιν του έργου, εντός της υπό της συμβάσεως τασσομένης προθεσμίας, ήτις άρχεται από της κοινοποιήσεως αυτώ του 1ου Πίνακος εργασιών. 2.Άμα τω πέρατι των εργασιών ο εργολάβος οφείλει να αναφέρη εγγράφως εις τον επιβλέποντα. Ο επιβλέπων αφού προηγουμένως βεβαιωθή, δι’ επανειλημμένων επιθεωρήσεών του, ότι αι εργασίαι έχουσι πλήρως αποπερατωθή και ότι ο εργολάβος έχει εκπληρώσει τελείως απάσας τας εκ της συμβάσεως του παρόντος κανονισμού απορρεούσας υποχρεώσεις του, προβαίνει εις την σύνταξιν πρακτικού (υπόδειγμα 14) περατώσεως του έργου, όπερ υπογράφεται παρ’ αυτού και του εργολάβου. Η χρονολογία τούτου θεωρείται ως χρονολογία περατώσεως του έργου, προς διακανονισμόν των υποχρεώσεων του εργολάβου ως κατωτέρω. Σελ. 578 3.Ο επιβλέπων, πλην της συντάξεως του πρακτικού τούτου, είναι υπόχρεος να αναφέρη εις την Διεύθυνσιν αμέσως (τηλεγραφικώς εάν το έργον εκτελήται μακράν της Διευθύνσεως) το πέρας του έργου, της Διευθύνσεως δυναμένης δια του Δ/ντού ή Αξ/κού ή Τεχνικού Υπαλλήλου αυτής να εκτελέση άμεσον επιθεώρησιν προς διαπίστωσιν του πέρατος και θεωρήση το ως άνω Πρακτικόν, το οποίον ο Δ/ντής δύναται και να ακυρώση, εάν εκ της επιθεωρήσεως διαπιστωθή η μη εντελής περάτωσις του έργου. 4.Εν περιπτώσει μη περατώσεως του έργου εντός της τεταγμένης προθεσμίας, ο εργολάβος δι’ εκάστην ημέραν υπερβάσεως της προθεσμίας ταύτης υπόκειται εις πληρωμήν ποινικής ρήτρας καταπιπτούσης υπέρ του αντιστοίχου Μετοχικού Ταμείου κατά τας περί τούτου ισχυούσας διατάξεις. Εν τη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου καθορίζεται το χρηματικόν ποσόν της ποινικής ρήτρας και το χρονικόν διάστημα, επί το οποίον αύτη επιβάλλεται. Μετά την πάροδον του καθορισμένου τούτου χρονικού διαστήματος, δύναται η Διεύθυνσις ή να κηρύξη τον εργολάβον προσωρινώς έκπτωτον της εργολαβίας του, εφαρμοζομένων εφεξής των διατάξεων του άρθρ. 40 ή να επιτρέψη την συνέχισιν των εργασιών, κρατουμένης της μεγαλυτέρας εν τη συμβάσει ποινικής ρήτρας μέχρις αποπερατώσεως του έργου. Η ποινική ρήτρα εκπίπτεται προσωρινώς εκ των λογαριασμών πληρωμής του εργολάβου. Αι ποινικαί ρήτραι κατατίθενται εις το δικαιούχον Μετοχικόν Ταμείον οριστικώς κατά την τελικήν εκκαθάρισιν της εργολαβίας. 5.Αίτησιν παρατάσεως της τεταγμένης προθεσμίας περατώσεως του έργου δύναται ο εργολάβος να υποβάλη μόνον εις τον επιβλέποντα. Εν τη αιτήσει του ταύτη ο εργολάβος οφείλει να δικαιολογήση πλήρως την αιτουμένην παράτασιν. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων Ο επιβλέπων, α)Προκειμένου περί έργου Στρατού Ξηράς υποβάλλει την αίτησιν του εργολάβου εις την Διεύθυνσιν μετά της γνώμης του, αναφέρων και όλα τα απαιτούμενα δια την λήψιν αποφάσεως στοιχεία, λαμβανόμενα εκ του ημερολογίου του έργου (αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, νέαι εργασίαι δι’ ας δεν εδόθη ανάλογος παράτασις, δυσχέρειαι και απρόοπτα κατά την εκτέλεσιν των εργασιών κλπ. προς δε και την ημερομηνίαν λήξεως της τεταγμένης προθεσμίας). Η Διεύθυνσις ευρίσκουσα δικαιολογημένην την αίτησιν του εργολάβου, χορηγεί παράτασιν προθεσμίας αλλά μέχρι του εντός τετάρτου της υπό της συμβάσεως τασσομένης προθεσμίας. Δια παράτασιν μεγαλυτέραν υποβάλλει την αίτησιν του εργολάβου εις το Υπουργείον μετά της γνώμης της, όπερ αποφασίζει σχετικώς μετά γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Έργων. β)Προκειμένου περί έργων Γ.Ε.Ν. ή Γ.Ε.Α. ο επιβλέπων υποβάλλει αρμοδίως την αίτησιν μεθ’ όλων των στοιχείων του εδαφ. α΄ εις το Υπουργείον, όπερ αποφασίζει κατ’ ανάλογον προς το εδάφ. α΄ τρόπον. Γενομένης δεκτής της αιτήσεως προς παράτασιν προθεσμίας, αίρεται αυτοδικαίως η τυχόν περί προσωρινής εκπτώσεως του εργολάβου εκδοθείσα διαταγή. Η Διεύθυνσις εν τη περιπτώσει ταύτη επιστρέφει τω εργολάβω και τα λόγω ποινικής ρήτρας τυχόν κρατηθέντα ποσά. 7.Η μη έγκαιρος λήψις αποφάσεως επί της παρατάσεως ή μη της προθεσμίας δεν αποτελεί εμπόδιον δια την πληρωμήν του εργολάβου ή την έκδοσιν του υπέρ αυτού χρηματικού εντ/τος βάσει των τμηματικών πιστοποιήσεων. Άπαντα τα ζητήματα τα προκύπτοντα εκ της τυχόν μη χορηγήσεως προθεσμίας (ποινικαί ρήτραι κλπ.) τακτοποιούνται άμα τη εκδόσει της περί τούτου διαταγής. Οριστική Επιμέτρησις Άρθρ.45.-1.Ο επιβλέπων συντάσσει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της ημερομηνίας του πρακτικού περατώσεως του έργου την οριστικήν επιμέτρησιν του έργου (υπόδειγ. 13ον). Παράτασις της προθεσμίας ταύτης δύναται να δοθή υπό της διευθύνσεως. Εις τας δια την σύνταξιν της οριστικής επιμετρήσεως γενησομένας μετρήσεις καλείται ίνα παραστή και ο εργολάβος, μη παρακωλυομένης της διενεργείας αυτών και εν απουσία αυτού, εφ’ όσον αρμοδίως κληθείς δεν ήθελεν παραστή. 2.Εν τη Οριστική Επιμετρήσει αναγράφονται αι πραγματικαί διαστάσεις ή ποσότητες των διαφόρων μερών του έργου, εφ’ όσον δεν είναι ανώτεροι των συμβατικών ή των υπό της υπηρεσίας διαταχθεισών και εφ’ όσον αι τυχόν μικρότεραι τούτων έχουσι γίνει αποδεκταί κατά τας διατάξεις των άρθρ. 26 και 33 του παρόντος. Εφ’ όσον είναι ανώτεραι αναγράφονται μόνον αι διαταχθείσαι και επί τη βάσει αυτών καθορίζονται αι οριστικαί πληρωτέαι ποσότητες των διαφόρων εργασιών. Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 3.Εφ’ όσον δεν υπάρχουσι ιδιαίτεροι όροι εν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, η καταμέτρησις των διαστάσεων και ποσοτήτων των διαφόρων ειδών εργασίας γίνεται επί των πράγματι δια των εργασιών τούτων εκτελεσθέντων μερών του έργου, εν ουδεμιά προφάσει επιτρεπομένου, όπως λαμβάνονται υπ’ όψει τυχόν έθιμα ή συνήθειαι έστω και κοινώς παραδεδεγμένα. 4.Εάν ο εργολάβος, αρμοδίως καλούμενος, όπως λάβη γνώσιν της επιμετρήσεως και υπογράφη ταύτην, δεν προσέλθη ή αρνηθή την υπογραφήν, η επιμέτρησις κοινοποιείται αυτώ δια της Αστυνομίας. Εάν ο εργολάβος υπογράψη μετ’ επιφυλάξεως ή εάν η επιμέτρησις κοινοποιηθή αυτώ δια της Αστυνομίας, δικαιούται όπως εντός πέντε (5) ημερών από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής ή της υπό της Αστυνομίας κοινοποιήσεως υποβάλη εγγράφως τας ενστάσεις του εις τον επιβλέποντα, όστις μετά των επ’ αυτών παρατηρήσεών του τας υποβάλλει εις την Διεύθυνσιν. Η Διεύθυνσις διαβιβάζει την επιμέτρησιν και τας ενστάσεις του εργολάβου εις την Επιτροπήν Προσωρινής παραλαβής. Προσωρινή παραλαβή του έργου Άρθρ.46.-1.Ο επιβλέπων, άμα τη υπογραφή του προακτικού περατώσεως του έργου και ασχέτως προς την πρόοδον της συντάξεως της οριστικής επιμετρήσεως, αιτείται δι’ αναφοράς του προς την Διεύθυνσιν ,την συγκρότησιν Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. Την συγκρότησιν της Επιτροπής ταύτης δύναται να ζητήση ο επιβλέπων και προ της υπογραφής του Πρακτικού περατώσεως του έργου, οφείλων εις την περίπτωσιν ταύτην να καθορίση εν τη προς την Διεύθυνσιν αναφορά του την χρονολογίαν της εντελούς περατώσεως του έργου. 2.Δι’ έργα αξίας από (15.000) δέκα πέντε χιλιάδας μέχρι εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων (75.000) η Επιτροπή Προσωρινής παραλαβής εις τον Στρατόν συγκροτείται τη αιτήσει της Διευθύνσεως υπό της Μ. Μ., εις την Διοικητικήν μέριμναν της οποίας υπάγεται η Διεύθυνσις και αποτελείται εκ δύο αξιωματικών, εκ των οποίων ο είς τουλάχιστον του Μηχανικού  εφ’ όσον  τούτο είναι  δυνατόν. Δι’ έργα μέχρι (15.000) δέκα πέντε χιλιάδων η Επιτροπή συγκροτείται υπό της εκτελούσης το έργον Μονάδος. Δι’ έργα μεγαλυτέρας αξίας η Επιτροπή συγκροτείται υπό του Υπουργείου εκ δύο ή τριών Αξιωματικών, ων εις τουλάχιστον απαραιτήτως να είναι του Μηχανικού. Σελ. 579 Δια το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν δια έργα μέχρι (15.000) δέκα πέντε χιλιάδων η Επιτροπή συγκροτείται υπό της Μονάδος ή Υπηρεσίας της εκτελούσης το έργον και δια ποσά μεγαλύτερα συγκροτείται υπό του Υπουργείου και αποτελείται εκ δύο ή τριών Αξιωματικών ή Τεχνικών Υπαλλήλων. Εις πάσαν περίπτωσιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής δέον να είναι ανώτερος ή τουλάχιστον αρχαιότερος του παραδίδοντος το έργον επιβλέποντος. Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής συγκαλείται μερίμνη της αρμοδίας Διευθύνσεως το βραδύτερον εντός διμήνου από της ημερομηνίας υπογραφής του Πρακτικού περατώσεως του έργου. Εν αναποδράστω ανάγκη, η Επιτροπή προσωρινής παραλαβής δύναται να συγκληθή εντός του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 47 καθοριζομένου χρόνου εγγυήσεως. Εν περιπτώσει καθ’ ην η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργηθή εντός του ως άνω οριζομένου χρόνου εγγυήσεως, ο Υπουργός δια διαταγής του καθορίζει τα απαραίτητα στοιχεία δια την τακτοποίησιν της δαπάνης του αντιστοίχου έργου. 3.Ο Διευθυντής δύναται να παραστή κατά την προσωρινήν παραλαβήν των έργων. 4.Τα καθήκοντα της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής είναι τα ακόλουθα: α)Έχουσα υπ’ όψιν την οριστικήν επιμέτρησιν εξελέγχει τας εκτελεσθείσας μονάδας εργασιών και αναγράφει αυτάς ολογράφως και αριθμητικώς εν τω Πρωτοκόλλω Προσωρινής παραλαβής του έργου ασχέτως προς τας εν τω προϋπολογισμώ αναγραφομένας αντιστοίχως ποσότητας. Περιλαμβάνει εν τω Πρωτοκόλλω προσωρινής παραλαβής και τας εν τοις πρωτοκόλλοις αφανών εργασιών σημειουμένας ποσότητας, οφείλουσα να προβή και εις τον έλεγχον αυτών, εάν τούτο είναι δυνατόν. β)Εξακριβώνει, αν αι εργασίαι εξετελέσθησαν εντέχνως και συμφώνως προς τας υποχρεώσεις του εργολάβου, εν εναντία δε περιπτώσει αναγράφει εν τω πρωτοκόλλω προσωρινής παραλαβής συγκεκριμένως πάσαν παρατηρουμένην πλημμελή κατασκευήν και κακοτεχνίαν. γ)Εξετάζει τας τυχόν υπαρχούσας της οριστικής επιμετρήσεως ενστάσεις του εργολάβου, ας έχει διαβιβάσει εις αυτήν η Διεύθυνσις και αποφαίνεται επ’ αυτών εν τω πρωτοκόλλω προσωρινής παραλαβής. Σελ. 580 δ)Δεν δύναται να αρνηθή την παραλαβήν της εργασίας επί τω λόγω ότι θεωρεί αυτήν ως μη εκτελεσθείσαν συμφώνως προς την μελέτην, τας διαταγάς της Υπηρεσίας και τους κανόνας της τέχνης. Τουναντίον είναι υποχρεωμένη να προβή, ως προελέγχθη, εις την καταμέτρησιν των εκτελεσθεισών ποσοτήτων εργασιών και να καταγράψη ταύτας, τας δε πάσης φύσεως παρατηρήσεις και προτάσεις της οφείλει να αναγράψη λεπτομερώς εις το τέλος του πρωτοκόλλου. Ταύτας δύναται να περιλάβη και εις ιδίαν έκθεσιν, υποχρεούται όμως πάντως να κάνη μνείαν περί τούτου εν τω Πρωτοκόλλω προσωρινής παραλαβής και τούτο ίνα ο εργολάβος, λαμβάνων ούτω κατ’ ανάγκη γνώσιν, δύναται να υποβάλη τας τυχόν ενστάσεις του. 5.Η προσωρινή παραλαβή λαμβάνει χώραν παρουσία και του εργολάβου, ή και εν απουσία αυτού, εάν ούτος αρμοδίως κληθείς, δεν παραστή. 6.Το πρωτόκολλον προσωρινής παραλαβής (υπόδ. 15) συντάσσεται εις τετραπλούν, υπογράφεται δε παρά της Επιτροπής του επιβλέποντος το έργον και του εργολάβου. Έν(1) των αντιτύπων του πρωτοκόλλου παραδίδεται εις τον εργολάβον, τα δε λοιπά τρία (3) υποβάλλονται υπό του επιβλέποντος εις την Διεύθυνσιν ήτις τηρεί το έν (1) εις το αρχείον της, τα δε υπόλοιπα δύο (2) τεθεωρημένα υπό του Διευθυντού, επαναφέρει εις τον επιβλέποντα, ίνα επισυναφθώσι εν καιρώ, εις τα δικαιολογητικά του έργου. 7.Το Πρωτόκολλον κοινοποιείται εις τον εργολάβον δια της Αστυνομίας εάν ούτος αρνηθή να υπογράψη ή δεν παραστή εις την προσωρινήν παραλαβήν, καίτοι ειδοποιηθείς. 8.Ο εργολάβος, εάν υπογράψη το πρωτόκολλον μετ’ επιφυλάξεως ή εάν το πρωτόκολλον κοινοποιηθή εις αυτόν δια της Αστυνομίας, δικαιούται, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής ή της δια της Αστυνομίας κοινοποιήσεως του Πρωτοκόλλου υποβάλη εγγράφως τας ενστάσεις τους εις την Διεύθυνσιν δια του επιβλέποντος, όστις εκφέρει επ’ αυτών την γνώμην του. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 9.Η Διεύθυνσις, τόσον επί των ενστάσεων του εργολάβου, όσον και επί των τυχόν παρατηρήσεων της επιτροπής προσωρινής παραλαβής, ενεργεί τα δέοντα, εφαρμοζομένων των σχετικών άρθρων του παρόντος. 10.Εάν η Διεύθυνσις διαφωνή προς τας παρατηρήσεις της επιτροπής προσωρινής παραλαβής, αναφέρει εις το Υπουργείον, όπερ αποφασίζει οριστικώς μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Έργων, του εργολάβου υποχρεουμένου ν’ αποδεχθή την απόφασιν του Υπουργείου. 11.Την ευθύνην δια τας εκτελεσθείσας ποσότητας των διαφόρων εργασιών φέρει ακεραίαν ο επιβλέπων το έργον, εάν δε πλείονες επέβλεψαν, έκαστος δια το τμήμα του έργου όπερ αυτός επέβλεψεν. Δια την ποιότητα όμως των εργασιών φέρει ευθύνην εκτός του επιβλέποντος ή των επιβλεψάντων το έργον, και ο Διευθυντής της Διευθύνσεως, εάν αι εργασίαι εκ δόλου ή εξ αμελείας εξετελέσθησαν κακώς. Την ύπαρξιν τοιαύτης ευθύνης του Διευθυντού κρίνει το Συμβούλιον Έργων, όπερ καθορίζει και τον βαθμόν αυτής, λαμβάνον υπ’ όψιν του την κατά τον παρόντα  κανονισμόν, δικαιοδοσίαν και αρμοδιότητα του Διευθυντού την φύσιν και τας συνθήκας υφ’ ας το έργον εξετελέσθη. Εις την περίπτωσιν ταύτην άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δέον να είναι απαραιτήτως ανώτεροι ή αρχαιότεροι του Διευθυντού. Συντήρησις των έργων μέχρι της οριστικής  παραλαβής. Άρθρ.47.-1.Εν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη εργολαβική συμβάσει εκάστης εργολαβίας ορίζεται ο χρόνος εγγυήσεως, καθ’ όν μετά την εντελή αποπεράτωσιν του έργου υποχρεούται ο εργολάβος να τηρή τούτο εν καλή καταστάσει συντηρήσεως, επισκευάζων αυτό και επανορθών πάσαν εκ συνήθους χρήσεως φθοράν ή βλάβην, και εφ’ όσον οφείλεται εις χρήσιν υλικών ουχί καλής ποιότητος ή εις κακήν κατασκευήν. Εν περιπτώσει καθ’ ην εν τη Συγγραφή ή τη Συμβάσει δεν ορίζεται ο χρόνος ούτος, τότε δια μεν τα χωματουργικά και γενικώς τα μη μόνιμα έργα, ως και δια τας Ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις, λογίζεται ούτος εις τρεις μήνας (3), δια δε τα λοιπά τεχνικά έργα εις (9) εννέα μήνας. Τα χρονικά διαστήματα ταύτα λογίζονται πάντοτε αρχόμενα από της ημερομηνίας, ην φέρει το πρακτικόν του έργου. 2.Εάν ο εργολάβος παραμελή την συντήρησιν του έργου, εκ δε τούτου επήλθεν ή επίκειται βλάβη αυτού, καλείται ούτος υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως, προς ον αναφέρεται σχετικώς ο επιβλέπων, όπως εντός ωρισμένης προθεσμίας προβή εις την εκτέλεσιν των αναγκαίων εργασιών. Εάν ο εργολάβος διαφωνή ως προς την υποχρέωσιν αυτού να εκτελέση τας εργασίας ταύτας, υποβάλλει ένστασιν εντός οκταημέρου (8) από της κοινοποιήσεως αυτώ της άνω διαταγής του Διευθυντού. Η ένστασις αύτη εκδικάζεται κατά το περί λύσεως διαφωνιών άρθρον του παρόντος. Εάν ο εργολάβος δεν υποβάλλη ένστασιν εντός της προθεσμίας ταύτης, ή εάν καίτοι απερρίφθη τελικώς η ένστασίς του, δεν προβαίνη εις την εκτέλεσιν των εργασιών, η Διεύθυνσις διατάσσει την εκτέλεσιν αυτών, καθ’ ον ήθελεν κρίνει τρόπον εις βάρος και δια λογαριασμόν του εργολάβου, εντός πάντοτε του ποσού, όπερ ο εργολάβος έχει λαμβάνειν εκ της αυτής εργολαβίας.Τα δικαιολογητικά των εργασιών τούτων υποβάλλονται εις το Υπουργείον μετά του λογαριασμού επιστροφής εικοστών της εργολαβίας. 3.Εάν το ως άνω ποσόν δεν επαρκή, η Διεύθυνσις υποχρεούται να υποβάλη, εγκαίρως εις το Υπουργείον προϋπολογισμόν προς έγκρισιν εκθέτουσα λεπτομερώς την γνώμην της περί της ανάγκης, ήτις επιβάλλει την εκτέλεσιν των εν τω προϋπολογισμώ τούτω εργασιών, περί της δι’ αυτάς ευθύνης του εργολάβου και περί του αν το ποσόν του προϋπολογισμού δέον να καταλογισθή εις βάρος του εργολάβου, εισπραττόμενον εξ οφειλομένων εις αυτόν εξ άλλων εργολαβιών και εν ανεπάρκεια κατά τας περί εισπράξεως των Δημοσίων εσόδων διατάξεις. Οριστικώς αποφασίζει ο Υπουργός μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Έργων, του εργολάβου υποχρεουμένου ν’ αποδεχθή την απόφασιν του Υπουργού. 4.Η επιτροπή της προσωρινής παραλαβής, προκειμένου περί επισκευών και ανακαινίσεων και εφ’ όσον εν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Συμβάσει ουδέν περί χρόνου εγγυήσεως αναγράφεται, γνωμοδοτεί εν τω πρωτοκόλλω της προσωρινής παραλαβής, εάν λόγω του είδους των εργασιών, του τρόπου εκτελέσεως αυτών, της φύσεώς των, είτε δε των συνθηκών χρήσεως ή οιωνδήποτε άλλων, πρέπει να παρέλθη ωρισμένος χρόνος εγγυήσεως ή όχι. Οριστική παραλαβή του έργου Άρθρ.48.-1.Μετά την πάροδον του εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένου χρόνου εγγυήσεως και εντός διμήνου το πολύ από της λήξεώς του, γίνεται η οριστική παραλαβή του έργου υπό Επιτροπής συγκροτουμένης κατά τα εν παρ. 2 του άρθρ. 46 του παρόντος δια την προσωρινήν παραλαβήν οριζόμενα, κατόπιν αναφοράς του επιβλέποντος ή μερίμνη της οικείας Διευθύνσεως. Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 581 Πριν ή ζητήση την συγκρότησιν επιτροπής οριστικής παραλαβής η Υπηρεσία, βεβαιούται δια την πλήρη  εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων του εργολήπτου και δια την καλήν κατάστασιν του έργου, προς αποφυγήν ασκόπου μεταβάσεως της επιτροπής. Η επιτροπή της οριστικής παραλαβής επιθεωρεί μετά προσοχής το έργον, προβαίνει δε εις την οριστικήν παραλαβήν αυτού, μόνον όταν διαπιστώση ότι τούτο ευρίσκεται εν καλή καταστάσει και συντηρείται καλώς. Εις την εναντίαν περίπτωσιν αναβάλλει την οριστικήν παραλαβήν και δι’ εκθέσεώς της γνωστοποιεί εις την αρμοδίαν Διεύθυνσιν τας παρατηρήσεις της. Η Διεύθυνσις ενεργεί τα δέοντα, εφαρμοζομένων των διατάξεων των σχετικών άρθρων του παρόντος, συγκαλεί δε εν καιρώ εκ νέου την επιτροπήν. 2.Εν η περιπτώσει δι’ οιονδήποτε λόγον η οριστική παραλαβή των εργασιών δεν συντελεσθή εντός του ανωτέρω τασσομένου χρονικού ορίου, ο εργολάβος, υποχρεούται εις την υποβολήν τη υπηρεσία σχετικής προς παραλαβήν αιτήσεως. Εντός 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως ταύτης η υπηρεσία δέον να μεριμνήση κατά την αυτήν ως ανωτέρω διαδικασίαν δια την παραλαβήν ταύτην. Παρερχομένου ακάρπου του χρόνου τούτου, η οριστική παραλαβή του έργου θεωρείται τότε και μόνον ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα, του εργολάβου δικαιουμένου εν τη περιπτώσει ταύτη δια την επιστροφήν αυτώ των εικοστών κρατήσεων και δια την πλήρη εξόφλησιν του Λογαριασμού του. 3.Εις το πρωτόκολλον οριστικής παραλαβής δεν αναγράφεται λεπτομερώς, αλλά γενικώς, ότι το έργον ευρέθη εν καλή καταστάσει και συντηρείται καλώς (υπόδ. 16ον). Το πρωτόκολλον τούτο, συντασσόμενον εις τετραπλούν υπογράφεται παρά της Επιτροπής, του αντιπροσώπου της Διευθύνσεως και του εργολάβου. Έν αντίτυπον του πρωτοκόλλου δίδεται εις τον εργολάβον, έτερον τηρείται εις το αρχείον της Διευθύνσεως, τα δε υπόλοιπα δύο (2) υποβάλλονται εν καιρώ εις το Υπουργείον μετά του Λογαριασμού επιστροφής εικοστών. Ως προς την ευθύνην των επιβλεψάντων και των Διευθυντών ισχύουσιν και μέχρι της οριστικής παραλαβής αι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρ. 46 του παρόντος, ως προς δε την στερεότητα του έργου και την δι’ αυτήν ευθύνην του εργολάβου και μετά την οριστικήν παραλαβήν ισχύουσιν αι διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Σελ. 582 Κανονισμός λογαριασμών. Τρόπος πληρωμών Δικαιολογητικά δαπανών. Άρθρ.49.-1.Αι πληρωμαί του εκτελουμένου έργου διενεργούνται τμηματικώς και αναλόγως της προόδου των εργασιών κατά χρονικά διαστήματα οριζόμενα υπό της συμβάσεως και μη δυνάμενα να ώσι βραχύτερα των δέκα πέντε (15) ημερών. Εάν δεν ορίζωνται υπό της συμβάσεως, ορίζονται υπό του Διεθυντού μεταξύ δέκα πέντε (15) και τεσσαράκοντα πέντε (45) ημερών. Η διαταγή η εγκρίνουσα την εργασίαν δύναται να ορίζη και το ανώτατον χρηματικόν ποσόν εκάστης τμηματικής πληρωμής. Το όριον τούτο δύναται να μεταβληθή δια νεωτέρας διαταγής. Αι τμηματικαί αύται πληρωμαί διενεργούνται επί τη βάσει λογαριασμών πιστοποιήσεων (υποδ. 17) εκδιδομένων υπό του επιβλέποντος, η δε αποπληρωμή επί τη βάσει τελικού λογαριασμού (υποδ. 18) εκδιδομένου υπό του επιβλέποντος. Βάσις δια την έκδοσιν τελικού λογαριασμού είναι η οριστική επιμέτρησις. 2.Οι λογαριασμοί εκδίδονται δια πλήρως τετελεσμένας εργασίας και δια προμηθείας δοκίμων υλικών εν τοις εργοταξίοις. Και δια μεν τας εργασίας γίνεται κράτησις 5% επί της αξίας αυτών, δια δε τας προμηθείας 10%, συμφώνως και προς την παρ. 9 του άρθρ. 5. Δια την απόδοσιν των κρατήσεων τούτων εφαρμόζεται η παρ. 10 του παρόντος άρθρου. 3.Αι ανωτέρω κρατήσεις αναγράφονται εις τους μερικούς λογαριασμούς και εις τον τελικόν λογαριασμόν. 4.Επιτρέπεται αναγραφή εν τοις λογαριασμοίς και εργασιών μη πλήρως τετελεσμένων, αλλά μόνον εφ’ όσον αι υπολειπόμεναι προς συμπλήρωσιν αυτών, μη συντελούσαι εις την στερεότητα των συντελεσμένων, δύνανται να εκτελεσθώσι κεχωρισμένως, χωρίς να προξενηθή η ελαχίστση ζημία εις τας δι’ αυτών συμπληρουμένας. Εν τη περιπτώσει ταύτη, η εν τω Τιμολογίω τιμή Μονάδος μειούται εν τη πιστοποιήσει κατ’ ανάλογον προς την δια την υπολειπομένην εργασίαν δαπάνην. Την περίπτωσιν της εφαρμογής του εδαφίου τούτου κρίνει κατ’ απόλυτον κρίσιν ο επιβλέπων ως και την επενεχθησομένην μείωσιν, είναι δε υπεύθυνος απέναντι του Δημοσίου δια πάσαν ζημίαν επερχομένην εκ κακής εφαρμογής των ανωτέρω. Ουχ’ ήττον ο Διευθυντής κατά την θεώρησιν του λογαριασμού δύναται, μη αποδεχόμενος την υπό του επιβλέποντος επενεχθείσαν μείωσιν, να επιφέρη μείζονα τοιαύτην. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 5.Οι λογαριασμοί συντάσσονται υπό του επιβλέποντος εις πενταπλούν και συνοδέυονται υπό σχετικής επιμετρήσεως. Ο τελικός λογαριασμός συντασσόμενος εις πενταπλούν συνοδεύεται υπό της οριστικής επιμετρήσεως εις πενταπλούν επίσης. Οι ανωτέρω μερικοί και ο τελικός λογαριασμός υποβάλλονται άμα τη συντάξει των εις τον Διευθυντήν της Διευθύνσεως προς έλεγχον και θεώρησιν. Ο επιβλέπων επισυνάπτει και κατάστασιν των κρατήσεων (υποδ. 20), αίτινες δέον να ενεργηθώσι εις βάρος του εργολάβου δια τας εν άρθρ. 27 και 28 του παρόντος Κανονισμού ή δι’ άλλας αιτίας, μετ’ ενδείξεως των υπέρ ων αι κρατήσεις αύται. Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να προβή εις την θεώρησιν των λογαριασμών και την περαιτέρω ενέργειαν εντός οκτώ (8) ημερών από της υποβολής. 6.Η Διεύθυνσις επισυνάπτει εις μεν τον πρώτον λογαριασμόν αντίγραφον της συμβάσεως, την διαταγήν του Υπουργείου, δι’ ης ενεκρίθη η εκτέλεσις του έργου, επίσης και εκείνην, δι’ ης κατεκυρώθη αύτη επ’ ονόματι του εργολάβου, αν αύτη είναι ιδιαιτέρα διαταγή, εν αντιγράφω. Εις δε τας λοιπάς πιστοποιήσεις και τον τελικόν λογαριασμόν ποιείται μνείαν των ως άνω διαταγών απλώς, αναγράφουσα και τον αριθμόν τούτων, εκτός αν ληφθώσιν εν τω μεταξύ νεώτεραι εγκριτικαί διαταγαί, ότε επισυνάπτει τα αντίγραφα τούτων. 7.Η πληρωμή των έργων ενεργείται: α)Δια τακτικών ενταλμάτων εκδιδομένων υπέρ του δικαιούχου βάσει της εκάστοτε πιστοποιήσεως είτε υπό του οικείου Ειδικού Λογιστηρίου είτε υπό του Δευτερεύοντος Διατάκτου. β)Δια χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής εκδιδομένων επ’ ονόματι της εκτελούσης το έργον Μονάδος ή της Μονάδος, εις την περιοχήν και επ’ ωφελεία της οποίας εκτελείται το έργον. γ)Εκ της παγίας προκαταβολής δι’ έργα αξίας μέχρι δραχ. 10.000. Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται δια της αρχικής διαταγής, της εγκρίσεως της δαπάνης.Δια της αυτής διαταγής ορίζεται και το Ειδικόν Λογιστήριον ή ο Δ. Διατάκτης, όστις εκδίδει τα άνω εντάλματα. Προκειμένου περί έργων του Στρατού τα εντάλματα ταύτα εκδίδονται υπό του οικείου Δ. Διατάκτου της περιφερείας της Διευθύνσεως εις την οικονομικήν αρμοδιότητα του οποίου αύτη υπάγεται. 8.Τους κατά την παρ. 5 μερικούς ή τελικόν λογαριασμόν συνοδευομένους υπό των εν παρ. 6 δικαιολογητικών ως και καταστάσεων των νομίμων κρατήσεων η Διεύθυνσις ελέγχει τύποις και ουσία και κλείει διατο πιστοποιούμενον ποσόν, και κρατεί τον ένα δια το αρχείον της και α)Εφ’ όσον η πληρωμή ενεργείται δια τακτικών ενταλμάτων υπέρ του δικαιούχου: ι)ή υποβάλλει τους 4 εκ τούτων εις το Υπουργείον, ίνα προκληθή διαταγή πρωτότυπος του Υπουργείου προς το Ειδικόν Λογιστήριον δια την έκδοσιν του εντάλματος μετά έλεγχον και κλείσιμον τούτων υπό της Διευθύνσεως του αντιστοίχου κλάδου, όπερ εκ των ούτω ηλεγμένων λογαριασμών εις μεν την πρωτότυπον εντολήν επισυνάπτει τον ένα, τον δεύτερον τηρεί εις τον παρ’ αυτή τηρούμενον φάκελλον της εργασίας, τον τρίτον επισυνάπτει εις το σχέδιον της εντολής, τον δε τέταρτον επιστρέφει εις την Διεύθυνσιν δια τον φάκελλον του αξ/κού των έργων, διορθούσαν βάσει τούτου και τον παρ’ αυτής αρχικώς κρατηθέντα δια το αρχείον της 5ον Λογαριασμόν. ιι)ή αποστέλλει τους 4 εκ τούτων εις τον οικείον Δ. Διατάκτην δια την έκδοσιν υπ’ αυτού του σχετικού χρηματικού εντάλματος υπέρ του δικαιούχου. Ο Δ. Διατάκτης ελέγχει τας πιστοποιήσεις από της απόψεως της ακριβείας των πράξεων μόνον και εάν το πιστοποιούμενον ποσόν περιορίζηται εντός του εγκεκριμένου ποσού, κλείει τον λογαριασμόν δια πράξεως εκκαθαρίσεως ως και τας σχετικάς καταστάσεις κρατήσεων, και εκδίδει το ένταλμα υπέρ του δικαιούχου κατά τα κεκανονισμένα επί του οικείου Ταμείου Πληρωμών, επισυνάπτων εις αυτό τον ένα εκ των ηλεγμένων και κεκλεισμένων λογαριασμών. Τον δεύτερον τηρεί εις το αρχείον του, τον τρίτον υποβάλλει εις το Υπουργείον δια τον παρ’ αυτού τηρούμενον φάκελλον της εργασίας, τον δε τέταρτον επιστρέφει εις την Διεύθυνσιν δια τον φάκελλον της εργασίας διορθούσαν βάσει τούτου και τον 5ον λογαριασμόν τον κρατηθέντα παρ’ αυτής αρχικώς. Ο αριθμός του εκδοθέντος εντάλματος, αναγράφεται εις άπαντα τα αντίτυπα των ηλεγμένων λογαριασμών υπό του Δ. Διατάκτου. Ομοίως υπό του προκαλούντος την εντολήν προς το Ειδικόν Λογιστήριον αναγράφεται εφ’ απάντων των ηλεγμένων υπ’ αυτού λογαριασμών ο αριθμός της εντολής. β)Εφ’ όσον η πληρωμή ενεργείται δια χρηματικού εντάλματος προπληρωμής η Διεύθυνσις το έν αντίτυπον της υπ’ αυτής ελεγχθείσης και κλεισθείσης πιστοποιήσεως ή του τελικού λογαριασμού διαβιβάζει δι’ εντολής αυτής, προς πληρωμήν εις το Ταμείον της Διευθύνσεως ή τον διαχειριζόμενον το ένταλμα προπληρωμής, το δεύτερον διαβιβάζει εις τον επιβλέποντα δια τον φάκελλον της εργασίας, τον τρίτον υποβάλλει εις το Υπουργείον και τα δύο εναπομένοντα τηρεί εις το αρχείον της. Σελ. 583 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 Εφ’ απάντων των αντιτύπων της πιστοποιήσεως αναγράφεται ο αριθμός του εντάλματος, εις  βάρος του οποίου  εγένετο  η πληρωμή. 9.Τα δικαιολογητικά της δαπάνης εκάστου έργου υποβάλλονται εις το Υπουργείον αμέσως μετά την προσωρινήν παραλαβήν και αποτελούσι φάκελλον περιέχοντα τους κάτωθι μερικούς τοιούτους: Μερικός Φάκελλος Ι Διακήρυξις και σχετικά κατακυρώσεως διαγωνισμού, ούτος περιλαμβάνει: α)Την διακήρυξιν του διαγωνισμού. β)Τα δικαιολογητικά εν γένει της δημοσιότητος αυτού. γ)Τας προσφοράς των εργολάβων πλήρεις. δ)Τα πρακτικά του διαγωνισμού (έν ή και πλείονα αναλόγως των τόπων εις ους διεξήχθη ούτος). ε)Τας εισηγητικάς εκθέσεις των ενεργησασών τον διαγωνισμόν Επιτροπών. ς)Το πρακτικόν του Συμβουλίου έργων (αν υπάρχη) ή το πρακτικόν της Επιτροπής, περί ου η παρ. 5 του άρθρ. 17 του παρόντος. ζ)Την σχετικήν προς τ’ ανωτέρω αλληλογραφίαν κατά χρονολογικήν σειράν. Μερικός φάκελλος ΙΙ Κύρια στοιχεία του έργου Ούτος θα περιλαμβάνη: α)Την κατακυρωτικήν διαταγήν του Υπουργείου. β)Την διαταγήν της Διευθύνσεως προς τον επιβλέποντα (άρθρ. 24 του παρόντος). γ)Την εργολαβικήν σύμβασιν και τας τυχόν υπαρχούσας συμπληρωματικάς τοιαύτας. δ)Τον εγκεκριμένον αρχικόν προϋπολογισμόν μεθ’ όλων των λοιπών τευχών της αρχικής μελέτης του έργου (περιγραφής, προμετρήσεως, τιμολογίου, συγγραφής Υποχρεώσεων κλπ.) ε)Το πρωτόκολλον εγκαταστάσεως του εργολάβου. ς)Κατ’ αύξοντα αριθμόν τους εγκεκριμένους συγκριτικούς πίνακας μετά των εγκριτικών διαταγών αυτών, των συνοδευόντων αυτούς Πρωτοκόλλων  Κανονισμού τιμών νέων μονάδων και των τυχόν εκδοθέντων επ’ αυτών πρακτικών του Συμβουλίου Έργων. ζ)Τας εγκρινούσας συμπληρωματικά δια το έργον ποσά διαταγάς του Υπουργείου. η)Ενστάσεις και διαμαρτυρίας του εργολάβου σχετικάς προς τ’ ανωτέρω, τας επ’ αυτών ενεργείας και αποφάσεις και γενικώς αλληλογραφίαν σχετικήν προς τα ανωτέρω και χρονολογικήν σειράν. Σελ. 584 Μερικός φάκελλος ΙΙΙ Παραλαβής εργασίας α)Διαταγήν συγκροτήσεως επιτροπής αφανών εργασιών (αν υπάρχη). β)Τα Πρωτόκολλα αφανών εργασιών εις διπλούν ηριθμημένα κατά χρονολογικήν σειράν. γ)Την διαταγήν συγκροτήσεως επιτροπής προσωρινής παραλαβής. δ)Τα Πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής εις διπλούν. ε)Σχετικήν προς τ’ ανωτέρω αλληλογραφίαν κατά χρονολογικήν σειράν. Μερικός φάκελλος IV    Χρηματικαί δοσοληψίαι Ούτος θα περιλαμβάνη: α)Κατ’ αύξοντα αριθμόν απάσας τας κλεγμένας πιστοποιήσεις. Επίσης τον τελικόν λογαριασμόν, συνοδευόμενον υπό της οριστικής επιμετρήσεως. β)Ανακεφαλαιωτικήν κατάστασιν εις διπλούν των γενομένων δαπανών, εφ’ ων θ’ αναγράφεται ο αριθμός του εντάλματος (υποδ. 20). γ)Απολογισμός εις τριπλούν (υποδ. 21). δ)Το πρακτικόν περατώσεως του έργου, υπογεγραμμένον υπό του επιβλέποντος και του εργολάβου και τεθεωρημένον υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως. ε)Τας διαταγάς παρατάσεως της προθεσμίας του έργου. ς)Την σχετικήν προς τ’ ανωτέρω αλληλογραφίαν κατά χρονολογικήν σειράν. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Μερικός φάκελλος V Σχέδια εκτελέσεως - Υπολογισμοί Ούτος θα περιλαμβάνη: Πάντα τα σχέδια εκτελέσεως, ήτοι τοπογραφικόν διάγραμμα του συνόλου, σχέδιον θεμελίων, κατόψεις κτιρίου, σχέδια πλακών εκ μπετόν, πατωμάτων, στεγών, τομάς κτιρίων, στατικούς υπολογισμούς της κατασκευής κλπ. Η ανωτέρω κατανομή των δικαιολογητικών εις μερικούς φακέλλους δύναται να τροποποιήται, εάν παρίσταται ανάγκη, δια διαταγών του Υπουργείου. Το Υπουργείον επί των ούτω υποβαλλομένων δικαιολογητικών ενεργεί τον τεχνικόν έλεγχον τύποις και ουσία βάσει και των παρ’ αυτώ τηρουμένων σχετικών στοιχείων, κλείει τον απολογισμόν δια πράξεως εκκαθαρίσεως υπογραφομένης υπό του ενεργούντος τον έλεγχον και του προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας, επιστρέφει ταύτα εις την οικείαν Διεύθυνσιν, δια πρωτοτύπου εγκριτικής διαταγής, καταλογισμού της δαπάνης, ήτις τα τηρεί μέχρι της οριστικής παραλαβής, Εις το αρχείον της Διευθύνσεως του αντιστοίχου Κλάδου θα παραμένωσι μετά της κοινοποιήσεως της διαταγής του Υπουργείου περί του γενομένου ελέγχου των δικαιολογητικών ο έτερος των απολογισμών, μία ανακεφαλαιωτική κατάστασις δαπανών, ανά έν πρωτόκολλον παραλαβής αφανών εργασιών, έν αντίτυπον του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και ο V μερικός φάκελλος (των σχεδίων εκτελέσεως). 10.Μετά την οριστικήν παραλαβήν του έργου συντάσσεται λογαριασμός επιστροφής εικοστών (υπόδειγ. 19ον). Κατά την σύνταξιν τούτου λαμβάνονται υπ’ όψιν αι τυχόν υπάρχουσαι διαφοραί μεταξύ της οριστικής επιμετρήσεως, βάσει της οποίας έχει συνταχθή ο τελικός λογαριασμός και του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, ως τούτο διεμορφώθη τελικώς μετά την κατά τας διατάξεις του άρθρ. 46 του παρόντος λήψιν οριστικής αποφάσεως επί των τυχόν επ’ αυτού υπαρχουσών ενστάσεων του εργολάβου και παρατηρήσεων της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής και γίνονται εις τον λογαριασμόν επιστροφής εικοστών αι εκ των διαφορών τούτων επιβαλλόμεναι πράξεις, χρηματικής δοσοληψίας μεταξύ δημοσίου και εργολάβου. Αφαιρούνται εκ του λογαριασμού τούτου τα εικοστά, άτινα έχουσι τυχόν επιστραφή εις τον εργολάβον κατ’ εφαρμογήν της παρ. 10 του άρθρ. 6 του παρόντος, ως και το τυχόν δαπανηθέν ποσόν κατ’ εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρ. 47 του παρόντος. 11.α)Ο ούτω παρά τη Διευθύνσει ευρισκόμενος ηλεγμένος φάκελλος δικαιολογητικών συμπληρούμενος δια: ι.-Λογαριασμού επιστροφής εικοστών εις διπλούν. ιι.-Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εις διπλούν μετά των διαταγών συγκροτήσεως της επιτροπής. ιιι.-Καταστάσεων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, επί του ποσού του λογαριασμού επιστροφής εικοστών, εις διπλούν, επανυποβάλλεται εις το Υπουργείον. β)Το Υπουργείον ελέγχει λογιστικώς τον λογαριασμόν επιστροφής εικοστών, κλείει δια της αρμοδίας υπηρεσίας τούτον δια πράξεως εκκαθαρίσεως ως εις το τελευταίον εδάφιον της παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εκδίδει δε διαταγήν εγκρίσεως του λογαριασμού ουχί εν πρωτοτύπω, διατάσσον άμα το Ειδικόν Λογιστήριον ή τον Δ. Διατάκτην όπως εκδώση ισόποσον προς τον ηλεγμένον λογαριασμόν επιστροφής εικοστών ένταλμα δια την αποπληρωμήν του δικαιούχου, εφ’ όσον αι πληρωμαί του έργου ενηργούντο δια τακτικού εντάλματος ή την εκτελούσαν Αρχήν δια την αποπληρωμήν του δικαιούχου και την ενέργειαν των νομίμων διατυπώσεων προς τακτοποίησιν του εντάλματος προπληρωμής, εφ’ όσον αι πληρωμαί του έργου ενηργούντο εις βάρος εκδοθέντος τοιούτου εντάλματος. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις εις την διαταγήν της εγκρίσεως του ηλεγμένου λογαριασμού εικοστών επισυνάπτεται άπας, ο ηλεγμένος φάκελλος των δικαιολογητικών της εργασίας, κρατουμένων μόνον εις το σχέδιον της διαταγής, ενός ηλεγμένου λογαριασμού και ενός πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 12.Εν η περιπτώσει η εντολή τμηματικής τυχόν πληρωμής του εργολάβου βραδύνει να εκδοθή υπέρ το τρίμηνον από της ημέρας καθ’ ην συμφώνως τη συμβάσει έδει να γίνη πληρωμή, ο εργολάβος δικαιούται εις απόληψιν τόκου 6% δια το πέραν του τριμήνου χρονικόν διάστημα. Το δικαίωμα τούτο έχει επίσης ο εργολάβος και εν η περιπτώσει η επί τη βάσει του τελικού λογαριασμού εκδιδομένη εντολή πληρωμής εκδοθή μετά χρονικόν διάστημα μείζον του τριμήνου από της ημερομηνίας του πρακτικού περατώσεως του έργου, ως και εάν βάσει του λογαριασμού επιστροφής εικοστών γενησομένη πληρωμή βραδύνει τυχόν υπέρ το τρίμηνον από της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής. Λύσις διαφωνιών Άρθρ.50.-1.Τα κατωτέρω περί λύσεως διαφωνιών εκτιθέμενα ισχύουσι δια τας διαφωνίας εκείνας, αίτινες ήθελον γεννηθή μεταξύ του εργολάβου και της υπηρεσίας, δια τας οποίας δια των προηγουμένων άρθρων δεν έχει καθορισθή ίδιος τρόπος οριστικής λύσεως. Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 585 2.Εν περιπτώσει διαφωνίας, ο εργολάβος οφείλει εντός οκτώ (8) ημερών από της γενέσεως ταύτης να εκθέση τας αντιρρήσεις του εις την οικείαν Διεύθυνσιν, δι’ αναφοράς του υποβαλλομένης πάντοτε δια του επιβλέποντος και εφ’ ης ο επιβλέπων ούτος εκφέρει την γνώμην του. Μετά την ανωτέρω προθεσμίαν ο εργολάβος ουδέν δικαίωμα διαφωνίας έχει. Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως εντός οκτώ (8) ημερών από της λήψεως των εγγράφων της διαφωνίας λύει ταύτην και κοινοποιεί την απόφασίν του εις τον επιβλέποντα και δι’ αυτού εις τον εργολάβον. Εάν ο εργολάβος δεν αποδέχεται την απόφασιν του Διευθυντού της Διευθύνσεως ή εάν πρόκειται περί διαφωνίας μετ’ αυτού δικαιούται όπως εντός οκτώ (8) ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της αποφάσεως ταύτης ή της γενέσεως της μετά του Διευθυντού διαφωνίας, υποβάλη τας ενστάσεις του δια του επιβλέποντος εις την Διεύθυνσιν, ήτις τας υποβάλλει μετά της ιδίας της γνώμης εις το Υπουργείον. Μετά την προθεσμίαν ταύτην ο εργολάβος δεν δύναται να υποβάλη ενστάσεις. Η υπόθεσις παραπέμπεται εις το Συμβούλιον Έργων, όπερ γνωματεύει σχετικώς. Ο Υπουργός εντός 15 ημερών από της λήψεως του Πρακτικού του Συμβουλίου Έργων, αποφαίνεται οριστικώς λύων την διαφωνίαν ανεκκλήτως. Εάν η διαφωνία αναφέρεται εις κακοτεχνίαν εν τω έργω, η γνωμάτευσις του Συμβουλίου Έργων είναι υποχρεωτική δια τον Υπουργόν. 3.Εάν ο εργολάβος εν τη ως άνω υποβληθείση τω επιβλέποντι αναφορά του αμφισβητή τα πραγματικά περιστατικά, η εξακρίβωσίς των γίνεται δια μεν τον Στρατόν υπό του Διευθυντού δια δε το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν υπό Ανωτέρου Τεχνικού Υπαλλήλου δι’ επιτοπίου εξετάσεως. Εάν ο εργολάβος και πάλιν διαφωνή, την εξακρίβωσιν των πραγματικών περιστατικών ενεργεί, κατόπιν σχετικής διαταγής του Υπουργείου δια τον Στρατόν ο Διευθυντής Μηχανικού Γ.Ε.Σ. ή ανώτερος Αξ/κός του Μηχ/κού, δια δε το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν ο Διευθυντής δι’ επιτοπίου εξετάσεως. Ούτος υποβάλλει τω Υπουργώ σχετικήν έκθεσιν. Ο Υπουργός εισάγει την υπόθεσιν εις το Συμβούλιον Έργων. Το Πρακτικόν τούτου υποβάλλεται εις τον Υπουργόν, όστις εντός 15 ημερών αποφαίνεται οριστικώς. Σελ. 586 4.Προκειμένου περί διαφωνίας αναγομένης εις την ερμηνείαν των όρων της συμβάσεως και του παρόντος, αύτη λύεται υποχρεωτικώς υπό Ειδικού Συμβουλίου, εις ο παραπέμπεται η υπόθεσις υπό του Υπουργού και όπερ απαρτίζεται εκ μελών του Συμβουλίου Έργων, εκ του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθν. Αμύνης και ενός διπλωματούχου Μηχανικού ή Αξιωματικού Μηχανικού εν αποστρατεία παρά του εργολάβου οριζομένου ως αντιπροσώπου αυτού, απάντων μετά ψήφου. Εν τη περιπτώσει ταύτη τα σχετικά προς την διαφωνίαν έγγραφα, συντασσόμενα ομοιοτρόπως προς τα εν τοις παρ. 2 και 3 καθορισθέντα και εντός των αυτών προθεσμιών, υποβάλλονται υπό της Διευθύνσεως εις τον Υπουργόν, όστις διατάσσει την παραπομπήν της διαφωνίας υπό την κρίσιν του ως άνω Ειδικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου, ευθύς ως λάβη την διαταγήν του Υπουργείου, ορίζει την ημέραν της Συνεδριάσεως του Συμβουλίου και καλεί τον εργολάβον να ορίση τον αντιπρόσωπον αυτού. Η συνεδρίασις του Συμβουλίου δεν δύναται να λάβη χώραν ταχύτερον των 10 ημερών από της λήψεως της διαταγής του Υπουργείου, ούτε βραδύτερον των 30 ημερών. Μετά την ορισθείσαν προς εκδίκασιν της υποθέσεως ημέραν και ώραν το Ειδικόν Συμβούλιον, συνερχόμενον εν τη συνήθει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Έργων αιθούση υπό την Προεδρίαν του Προέδρου του Συμβουλίου Έργων ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού, λαμβάνει γνώσιν πάντων των εγγράφων των σχέσιν εχόντων με το υπό κρίσιν θέμα, ακροάται των προφορικών αναπτύξεων, ας οι ενδιαφερόμενοι εάν είναι παρόντες ήθελον κρίνει αναγκαίας να δώσουν ή ήθελον δώσει προσκαλούμενοι και εκδίδει την απόφασιν αυτού κατά πλειοψηφίαν. Το Συμβούλιον θεωρείται εν απαρτία εάν είναι παρόντα τα 5 των μελών του, εν οις και ο αντιπρόσωπος του εργολάβου και ο Νομικός Σύμβουλος. Εάν ο εργολάβος αρμοδίως κλειθείς, δεν διορίση αντιπρόσωπόν του, ή ούτος διορισθείς δεν παραστή εις την συνεδρίασιν κατά την ορισθείσαν ημέραν και ώραν, το Συμβούλιον αναβάλλει την συνεδρίασιν και καλεί δια της Αστυνομικής Αρχής εκ νέου τον εργολάβον προς συζήτησιν. Εάν και κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν δεν προσέλθη ο αντιπρόσωπος του εργολάβου, το Συμβούλιον προβαίνει εις συζήτησιν και λαμβάνει απόφασιν άνευ αυτού, χωρίς δια τούτο να γεννάται δικαίωμα ακυρότητος της αποφάσεως ταύτης. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Και πάλιν όμως απαιτείται ο αριθμός 5 μελών, ίνα το Συμβούλιον είναι εν απαρτία. Η απόφασις του Ειδικού Συμβουλίου διατυπούται εις πρακτικόν, όπερ, υπογραφόμενον παρ’ όλων των παρόντων μελών κοινοποιείται εις τα ενδιαφέροντα μέρη. Εν τω Πρακτικώ αναγράφεται και η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων μελών . Η απόφασις του Ειδικού Συμβουλίου τούτου είναι αμετάκλητος και υποχρεωτική δια τε τον εργολάβον και το Δημόσιον. 5.Εγερθείσης αμφιβολίας ή αμφισβητήσεως περί του εάν η υπό κρίσιν διαφωνία υπάγεται εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου Έργων ή του Ειδικού Συμβουλίου, αποφαίνεται η ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου, εις ο παραπέμπεται παρά του Υπουργού η υπόθεσις. Καθυστέρησις λόγω διαφωνίας Αποζημίωσις του εργολάβου Άρθρ.51.-1.Εάν ο εργολάβος δεν δικαιωθή τελικώς δια τας εγερθείσας διαφωνίας, ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως εφ’ οιαδήποτε αιτία έχει, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής της ποινικής ρήτρας δια την τυχόν επελθούσαν βραδύτητα περατώσεως του έργου. 2.Εάν όμως δικαιωθή απαλλάσσεται της καταβολής ποινικής ρήτρας δια την καθυστέρησιν της εργασίας την αποδεδειγμένως εις την διαφωνίαν οφειλομένην. Επί τούτοις εις την περίπτωσιν ταύτην δικαιούνται ο εργολάβος να υποβάλη αίτησιν αποζημιώσεως δια την αιτία διαφωνίας καθυστέρησιν, εφ’ ης αιτήσεως γνωματεύει ο επιβλέπων και η Διεύθυνσις. Το Συμβούλιον Έργων εξετάζον κατά πόσον η καθυστέρησις αύτη επεβάλλετο υπό της φύσεως της διαφωνίας, αποφαίνεται αν συντρέχη λόγος πληρωμής αποζημιώσεως και προτείνει την πληρωτέαν τοιαύτην. Τελικώς επί της αιτήσεως αποζημιώσεως αποφαίνεται ο Υπουργός όστις δεν δύναται να καθορίση αποζημίωσιν μείζονα της του Συμβουλίου Έργων προταθείσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Εκτέλεσις έργου δια τμηματικών εργολαβιών     κατόπιν δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών. Άρθρ.6.-1.Η Διεύθυνσις, εις την αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το υπό εκτέλεσιν έργον, συντάσσει την διακήρυξιν του Δημοσίου διαγωνισμού (υπόδειγμα 5) και αποστέλλει ταύτην. α)Εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δια την εφ’ άπαξ δημοσίευσιν. β)Εις μίαν εφημερίδα εκδιδομένην ημερησίως εν τη έδρα της Διευθύνσεως και εις μίαν εφημερίδα εκδιδομένην ημερησίως εν τω τόπω της εκτελέσεως του έργου, εφ’ όσον εκδίδεται εν τω τόπω τούτω ημερησίως εφημερίς, δια την εφ’ άπαξ δημοσίευσιν. γ)Εις μίαν εφημερίδα των Αθηνών, εάν το έργον πρόκειται να εκτελεσθή εν Παλαιά Ελλάδι, Κρήτη, Ηπείρω και Νήσους Αρχιπελάγους ή εις μίαν εφημερίδα της Θεσσαλονίκης εάν το έργον πρόκειται να εκτελεσθή εν Μακεδονία και Θράκη, δια την εφ’ άπαξ δημοσίευσιν, εφ’ όσον η αξία του έργου υπερβαίνει τας 550.000 δραχμών. δ)Εις τον σύνδεσμον Εργολάβων της Έδρας της Διευθύνσεως, εφ’ όσον υπάρχει τοιούτος, δια την υπ’ αυτού τοιχοκόλλησιν, όπως λάβωσι γνώσιν τα μέλη αυτού. ε)Εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον της περιφερείας της Διευθύνσεως, εφ’ όσον υπάρχει τοιούτον. ς)Εις οιανδήποτε άλλην Αρχήν ην ήθελε κρίνει κατάλληλον και αναγκαίαν επί πλέον η Διεύθυνσις δια την ευρύτητα της δημοσιότητος. ζ)Τέλος η διακήρυξις τοιχοκολλάται εις την οικείαν πινακίδα των ανακοινώσεων του Καταστήματος της Διευθύνσεως. 2.Ο Υπουργός δύναται, αν κρίνη σκόπιμον, να διατάξη όπως δοθή ευρυτέρα δημοσιότης της διακηρύξεως δια του τύπου ή άλλως πως και όπως διενεργηθή ο διαγωνισμός εις πλείονας πόλεις συγχρόνως ορίζων άμα δια της διαταγής του τας αρχάς παρ’ ων θα διενεργηθή ούτος. Εις τας Αρχάς αίτινες θα διενεργήσωσι τον διαγωνισμόν, αποστέλλεται πλήρες και κεκυρωμένον αντίγραφον της μελέτης του έργου, μερίμνη της οικείας Διευθύνσεως. 3.Η Διεύθυνσις, επισυνάπτει εις τον υποβαλλόμενον εις το Υπουργείον φάκελλον του διενεργηθέντος Δημοσίου διαγωνισμού υποχρεωτικώς τα φύλλα των εφημερίδων, εις α εδημοσιεύθη η διακήρυξις και πάσας τας εκθέσεις τοιχοκολλήσεως, αίτινες αποστέλλονται αυτή υποχρεωτικώς παρά των τοιχοκολλησασών την διακήρυξιν Αρχών, των εν τη παρ. 1 του παρόντος Άρθρ.52.-1.Εκάστη των τμηματικών εργολαβιών, δι’ ων εκτελείται έργον τι, θεωρείται ως ιδία εργολαβία και υπόκειται εις απάσας γενικώς τας διατάξεις του προηγουμένου Κεφαλαίου Β του παρόντος Κανονισμού, ως προς την διεξαγωγήν των διαγωνισμών, την εκτέλεσιν των εργασιών κλπ. 2.Η Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζει ποίας εγκαταστάσεις εργολάβου τινός δύναται να χρησιμοποιήσωσι και μερικοί εργολάβοι του αυτού έργου και γενικώς καθορίζει τας προς αλλήλους υποχρεώσεις των μερικών εργολάβων, τας οποίας η φύσις του έργου υπαγορεύει. Δια την τήρησιν των προς αλλήλους υποχρεώσεων, των υπό της Συγγραφής Υποχρεώσεων προβλεπομένων, οι μερικοί εργολάβοι είναι προσωπικώς υπεύθυνοι απέναντι του Δημοσίου, ισχυουσών εν περιπτώσει μη τηρήσεως αυτών, των διατάξεων του άρθρ. 40 του παρόντος Κανονισμού. 3.Εάν η Συγγραφή Υποχρεώσεων δεν καθορίζη τοιαύτας υποχρεώσεις των μερικών εργολάβων προς αλλήλους, δύνανται ούτοι να τας καθορίσωσι δια κοινής συμφωνίας. Εν περιπτώσει διαφωνιών προς αλλήλους, δύνανται να ζητήσωσι την διαιτησίαν του Διευθυντού της οικείας Δ/νσεως, ήτις όμως διαιτησία δεν είναι υποχρεωτική δι’ αυτούς. Πάντως δια την καλήν εκτέλεσιν των έργων και την εντός της ταχθείσης προθεσμίας περαίωσιν αυτών, έκαστος μερικός εργολάβος υπέχει όλην την ευθύνην, δι’ ο έχει αναλάβει τμήμα. 4.Εάν τμήμα της εργασίας περατωθή υπό τινος μερικού εργολάβου, δύναται να το χρησιμοποιήση και προ έτι της προσωρινής παραλαβής και άλλος μερικός εργολάβος προς συνέχισιν της παρ’ αυτού αναληφθείσης εργασίας, μόνον τη διαταγή του Διευθυντού της οικείας Διευθύνσεως, καθορίζοντος τον τύπον και τους όρους, υφ’ ους τούτο θα γίνη. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Εκτέλεσις έργου δια γενικής εργολαβίας, κατόπιν προχείρου μειοδοτικού  διαγωνισμού Άρθρ.53.-Εάν δια της διαταγής του Υπουργείου έχει διαταχθή η εκτέλεσις έργου τινός δια γενικής εργολαβίας κατόπιν προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού, εφαρμόζονται άπασαι ανεξαρτήτως αι διατάξεις όλων των άρθρ. 3 μέχρι και 51 του Κεφαλαίου Β΄  του παρόντος Κανονισμού, με τας εξής και μόνον διαφοράς. 1.Η απόδοσις εις τον εργολάβον της αρχικής αυτού εγγυήσεως ή μέρους αυτής εις την περίπτωσιν της παρ. 10 του άρθρ. 5 γίνεται τη διαταγή του Διευθυντού της Διευθύνσεως. 2.Ομοίως η επιστροφή εις τον εργολάβον μετά την προσωρινήν παραλαβήν του έργου μέρους των εικοστών μέχρι του ημίσεως αυτών κατ’ ανώτατον όριον (παρ. 11 του άρθρ. 5) γίνεται τη διαταγή του Διευθυντού της Διευθύνσεως. Σελ. 587 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 3.Η διακήρυξις του προχείρου διαγωνισμού αποστέλλεται υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως μόνον εις μίαν εφημερίδα, εκδιδομένην ημερησίως εις τον τόπον διενεργείας του διαγωνισμού ή εις πλησιεστάτην αυτώ πόλιν δια την εφ’ άπαξ δημοσίευσιν. Επί τούτοις αποστέλλεται δια την τοιχοκόλλησιν: Εις τον «Σύνδεσμον εργολάβων» του τόπου διενεργείας του διαγωνισμού εφ’ όσον υπάρχει τοιούτος. Εις οιανδήποτε άλλην Αρχήν, ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν η Διεύθυνσις δια την ευρύτητα της δημοσιότητος. Τέλος η διακήρυξις τοιχοκολλάται εις την Πινακίδα των ανακοινώσεων του καταστήματος της Διευθύνσεως. 4.Οι πρόχειροι διαγωνισμοί ενεργούνται μετά 5 τουλάχιστον ημέρας από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως εις την εφημερίδα. 5.Οι πρόχειροι διαγωνισμοί ενεργούνται καθ’ ένα των εις την παρ. 1 του άρθρ. 8 του παρόντος καθοριζομένων τρόπων, πλην του δευτέρου τοιούτου (έκπτωσις επί τοις εκατόν επί των τιμών εγκεκριμένου προϋπολογισμού εν σχέσει προς όριον εκπτώσεως). Ο τρόπος ενεργείας του προχείρου διαγωνισμού καθορίζεται υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως, εάν δεν έχη καθορισθή δια διαταγής του Υπουργείου, δι’ ης διετάχθη η ενέργεια του διαγωνισμού. 6.Οιαδήποτε αρχή, ενεργούσα πρόχειρον διαγωνισμόν, συγκροτεί την επιτροπήν διεξαγωγής του διαγωνισμού η ιδία εξ αξιωματικών της ή εξ αξιωματικών και τεχνικών υπαλλήλων. Εις την περίπτωσιν καθ’ ην η ενεργούσα τον διαγωνισμόν Αρχή δεν διαθέτει τους απαιτουμένους δια την συγκρότησιν της Επιτροπής Αξιωματικούς ή Τεχνικούς Υπαλλήλους, απευθύνεται εις την Μεγάλην Μονάδα της περιοχής της ή εις την προϊσταμένην της Αρχήν. 7.Η γενική έκπτωσις επί τοις εκατόν εις την περίπτωσιν της παρ. 8 του άρθρ. 13 του παρόντος επιβάλλεται εις τον εργολάβον υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως, χωρίς να απαιτήται γνωμάτευσις του Συμβουλίου Έργων. 8.Εις την περίπτωσιν του άρθρ. 14 του παρόντος η κρίσις των τεχνικών στοιχείων και η βαθμολογία των προσφορών γίνεται υπό της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτις έχει άπασαν την αρμοδιότητα την δια το Συμβούλιον Έργων υπό του αυτού άρθρου καθοριζομένην. 9.Οι πρόχειροι διαγωνισμοί ακυρούνται υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως δια τους εν άρθρ. 17 του παρόντος καθοριζομένους λόγους χωρίς ν’ απαιτήται γνωμάτευσις του Συμβουλίου Έργων. Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως έχει την αρμοδιότητα την υπό του αυτού άρθρου και της παρ. 6 του άρθρ. 19 του παρόντος δια τον Υπουργόν καθοριζομένην. Σελ. 588 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 10.Τον έλεγχον της νομίμου και κανονικής διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού και του συμφέροντος των επιτευχθεισών τιμών ενεργεί η οικεία Διεύθυνσις, ήτις έχει άπασαν την αρμοδιότητα την καθοριζομένην υπό του άρθρ. 18 δια το Υπουργείον και το Συμβούλιον Έργων. 11.Αρμόδιος δια την κατακύρωσιν προχείρου διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής της οικείας διευθύνσεως, όστις οφείλει να προβή εις ταύτην εντός 20 το πολύ ημερών από της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο εργολάβος υποχρεούται να αναμείνη την εις αυτόν κοινοποίησιν της διαταγής του Διευθυντού περί της κατακυρώσεως ή μη του διαγωνισμού επί 30 ημέρας από της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μετά την προθεσμίαν ταύτην ο εργολάβος δικαιούται να θεωρήση εαυτόν ελεύθερον πάσης υποχρεώσεως δι’ εγγράφου δηλώσεώς του, υποβαλλομένης εις την οικείαν Διεύθυνσιν, ήτις οφείλει εντός 5 ημερών από της λήψεως της δηλώσεως ταύτης να επιστρέψη εις τον εργολάβον την υπ’ αυτού κατατεθειμένην εγγυοδοσίαν. 12.Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρ. 20 του παρόντος εντός της οποίας καλείται ο εργολάβος να προσέλθη εις ωρισμένον τόπον και χρόνον προς σύνταξιν και υπογραφήν της οικείας συμβάσεως, μειούται, εις 5 ημέρας από της ημερομηνίας του σχετικού προς αυτόν εγγράφου της Διευθύνσεως. 13.Επί της αιτήσεως του εργολάβου περί εκχωρήσεως μέρους ή του όλου της εργολαβίας εις τρίτον αποφασίζει ο Διευθυντής της οικείας Διευθύνσεως, χωρίς ν’ απαιτήται γνωμάτευσις του Συμβουλίου Έργων. Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως έχει την αρμοδιότητα την υπό του άρθρ. 24 του παρόντος δια τον Υπουργόν καθοριζομένην. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Εκτέλεσις έργου απολογιστικώς  Τρόποι απολογιστικής εκτελέσεως Άρθρ.54-65.-(Κατηργήθησαν δια του άρθρ. 13 Π.Δ. 251/1978, κατωτ. αριθ. 2). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Εκτέλεσις έργου ή σύνταξις μελέτης δι’  απ’ ευθείας αναθέσεως ή κατόπιν διαγωνισμού  άνευ τηρήσεως διατυπώσεων. Άρθρ.66.-1.Οσάκις ανάγκη κατεπείγουσα ή απρόοπτοι περιστάσεις δεν επιτρέπουσι χρονοτριβήν περί την εκτέλεσιν Στρατιωτικών Έργων ή την δημοσιότητα αυτών ή τέλος προκειμένου περί ειδικής φύσεως έργων, ταύτα δια διαταγής του Υπουργού εκτελούνται άνευ διαγωνισμού δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως εις εργολάβους Δημοσίων έργων εκ των εγεγραμμένων εις τους πίνακας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είτε εις μη κεκτημένους πτυχίου εργολάβου Δημοσίων έργων διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονας, Μηχανολόγους- Ηλεκτρολόγους ή αποστράτους της Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού ή εμπειρογνώμονας ή ειδικούς κατασκευαστάς παρέχοντας εχέγγυα ταχείας και καλής εκτελέσεως και εμπνέοντας εμπιστοσύνην τηρήσεως επιβαλλομένης εχεμυθείας. 2.Εις την περίπτωσιν της απ’ ευθείας αναθέσεως ο ανάδοχος του έργου ορίζεται υπό του Υπουργού, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως της αρμοδίας Διευθύνσεως Έργων του Υπουργείου Εθν. Αμύνης και γνωματεύσεως του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων. 3.Εις την περίπτωσιν καθ’ ην κατόπιν διαταγής του Υπουργού η εκτέλεσις του έργου ήθελεν ορισθή δια τους εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένους λόγους όπως γίνη συμφώνως τω παρόντι άρθρω και κατόπιν διαγωνισμού, ούτος γίνεται άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων των Δημοσίων ή προχείρων Διαγωνισμών δι’ εγγράφου προσκλήσεως ωρισμένου αριθμού εκ των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων προσώπων κατ’ επιλογήν της διενεργούσης τον διαγωνισμόν Αρχής. 4.Δια της σχετικής διαταγής του Υπουργού καθορίζονται και αι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, αίτινες θα διέπωσι την εκτέλεσιν των ως άνω τρόπων ανατιθεμένων έργων. Ο χαρακτηρισμός του κατεπείγοντος κλπ. ως ανωτέρω γίνεται αντιστοίχως υπό των Αρχηγών Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., ή των εχόντων ανάλογον αρμοδιότητα οργάνων. 5.Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης ή ειδικής φύσεως έργων, δύναται ν’ ανατεθή η εκπόνησις μελέτης τινός εις πρόσωπα παρέχοντα εχέγγυα ταχείας και καλής εκπονήσεως και εμπνέοντα εμπιστοσύνην τηρήσεως της επιβαλλομένης εχεμυθείας, απ’ ευθείας ή βάσει προχείρου διαγωνισμού μεταξύ περιωρισμένου αριθμού διαγωνιζομένων εκ των εν τη παρ. 1 αναφερομένων άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων των Δημοσίων ή προχείρων διαγωνισμών κατόπιν διαταγής του Υπουργού μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων αναγκαιούσα μόνον εις την περίπτωσιν καθ’ ην η αντίστοιχος αμοιβή υπερβαίνει τας 15.000 δραχμών δι’ απ’ ευθείας ανάθεσιν και τας 50.000 δραχμών δι’ ανάθεσιν κατόπιν προχείρου διαγωνισμού. Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτήση τον Διευθυντήν της Διευθύνσεως, δια την ανάθεσιν μελέτης απ’ ευθείας ή κατόπιν διαγωνισμού άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων των Δημοσίων ή προχείρων Διαγωνισμών. Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 (Αντί των σελ. 589-594) Σελ. 589(α) Τεύχος 678 – Σελ. 61    6.Εν περιπτώσει διενεργείας, κατόπιν διαταγής του Υπουργού διαγωνισμού δια την ανάθεσιν μελέτης έργου ως η παρ. 5 καθορίζει, ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την μικροτέραν τιμήν αμοιβής δια την σύνταξιν και υποβολήν μελέτης του έργου συμφώνως προς τους σχετικούς όρους ους ήθελεν καθορίσει η προαναφερθείσα Αρχή. Η κατακύρωσις του διαγωνισμού γίνεται δια διαταγής του Υπουργού, δυναμένου να εξουσιοδοτήση δια την κατακύρωσιν την Διεύθυνσιν. Δια την υπογραφήν σχετικής συμβάσεως και πληρωμήν του αναδόχου ισχύουσιν τα εν τη παρ. 5 καθοριζόμενα δια την περίπτωσιν απ’ ευθείας αναθέσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Έλεγχος και επιθεώρησις της  εκτελέσεως των έργων Άρθρ.67.-1.Ο κύριος ρυθμιστής των έργων, όστις παρακολουθεί αυτά από απόψεως καλής, συμφώνως προς την σύμβασιν και τους κανόνας της τέχνης, εκτελέσεως και από απόψεως συμμορφώσεως προς τας διαταγάς των προϊσταμένων Αρχών, και από της του ελέγχου των γινομένων δαπανών, είναι ο Διευθυντής της Διευθύνσεως. Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως προς ταις οδηγίαις ας παρέχει εις τους επιβλέποντας δια την εκτέλεσιν των έργων, εκτελεί συχνάς επιθεωρήσεις των εκτελουμένων έργων. Κατά τας επιθεωρήσεις ταύτας εξετάζει λεπτομερώς και από πάσης απόψεως τας εκτελουμένας εργασίας και εξελέγχει τα υπό των επιβλεπόντων τηρούμενα βιβλία και καταστάσεις, τας γενομένας δαπάνας και την ακρίβειαν των εκδοθεισών πιστοποιήσεων, εκδίδει δε τας αναγκαιούσας κατά την κρίσιν του διαταγάς. 2.Ο Διευθυντής Μηχανικού Γ.Ε.Σ. δια τον Στρατόν Ξηράς, ο Αρχηγός Κλάδου Γ.Ε.Α. εις ον υπάγετα η Διεύθυνσις Δημ. έργων Αεροπορίας και ο Αρχηγός Κλάδου Γ΄ του Γ.Ε.Ν. δια το Ναυτικόν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου των ενεργούν επιθεωρήσεις των εκτελουμένων έργων εφιστώντες την προσοχήν των επί της καλής συμφώνως προς την σύμβασιν και τους κανόνας της τέχνης εκτελέσεως των έργων, της ακριβείας και της κανονικότητος των δαπανών και της καλής παρακολουθήσεως των έργων υπό των Διευθυντών των Διευθύνσεων. Ούτοι εκδίδουσι κατά τας επιθεωρήσεις των τας αναγκαιούσας Διαταγάς. 3.Ο Υπουργός δύναται να διατάξη την ενέργειαν επιθεωρήσεως έργου τινός υπό τινος ανωτέρου Αξιωματικού του Μηχανικού ή Υπαλλήλου Μηχανικού. Ο επιθεωρών Αξιωματικός ή Υπάλληλος Μηχανικός δέον να η κατά βαθμόν ανώτερος του επιβλέποντος το επιθεωρούμενον έργον της επιθεωρήσεως του περιοριζομένης αυστηρώς εις τα έργα, άτινα διετάχθη συγκεκριμένως να επιθεωρήση και επ’ ουδενί λόγω δυναμένης να επεκταθή εις επιθεώρησιν της Διευθύνσεως. Ο επιθεωρών μεταβαίνων κατά πρώτον εις την έδραν της Διευθύνσεως λαμβάνει γνώσιν απάντων των αφορώντων το προς επιθεώρησιν έργον, ως και των εκδοθεισών επί τούτο διαταγών του Διευθυντού, προβαίνει δε είτα εις λεπτομερή του έργου επιθεώρησιν από πάσης απόψεως. Εάν, κατά την διάρκειαν της επιθεωρήσεως του, θεωρήση αναγκαίαν την παροχήν συμπληρωματικών πληροφοριών υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως, αιτεί ταύτας, ούτος δε υποχρεούται να τας παράσχη. Μετά την λήξιν της επιθεωρήσεως, εν αυτώ τω τόπω, ένθα το επιθεωρηθέν έργον, ο επιθεωρών συντάσσει λεπτομερή έκθεσιν της επιθεωρήσεώς του. Εν ταύτη εκθέτει κατά πόσον το έργον εκτελείται συμφώνως τη συμβάσει και ταις διαταγαίς του Υπουργού και κατά τους κανόνας της τέχνης, κατά πόσον το έργον προοδεύει κανονικώς και τα ληπτέα κατά την κρίσιν του μέτρα δια την καλυτέραν εκτέλεσιν και πρόοδον αυτού. Εκθέτει τ’ αποτελέσματα του υπ’ αυτού ενεργηθέντος λεπτομερούς ελέγχου επί των υπό του επιβλέποντος τηρουμένων βιβλίων και καταστάσεων, της ακριβείας των εν αυταίς εγγραφών και κανονικότητος και ακριβείας των δαπανών και πιστοποιήσεων. Εκθέτει επίσης τας παρατηρήσεις του επί του τρόπου εκτελέσεως της υπηρεσίας υπό του επιβλέποντος και επί της ικανότητος τούτου. Εν η περιπτώσει η διαταγή προς επιθεώρησιν, ην έλαβεν ο επιθεωρών, ορίζη ουχί πλήρη του έργου επιθεώρησιν, αλλ’ ειδικήν τμήματός τινος, ή ζητήματός τινος σχετικού με το έργον, ο επιθεωρών περιορίζει την επιθεώρησίν του εντός των ορίων της ην έλαβεν διαταγής. Η έκθεσις επιθεωρήσεως συντάσσεται εις διπλούν και τον μεν έν αντίτυπον πέμπεται υπό του επιθεωρούντος εις τον Διευθυντήν της ενδιαφερομένης δια το επιθεωρηθέν έργον Διευθύνσεως, το δε έτερον υποβάλλεται εις το Υπουργείον, όπερ προβαίνει εις τας δεούσας ενεργείας. Σελ. 595 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 Εν η περιπτώσει ο επιθεωρών θεωρήση, ότι επί τινων ζητημάτων επιβάλλεται άμεσος έκδοσις διαταγών, αποτείνεται κατά την διάρκειαν της επιθεωρήσεώς του προς τον Διευθυντήν της Διευθύνσεως, εν ανάγκη και τηλεγραφικώς, εκθέτων την γνώμην του και τας προτάσεις του. Των τοιούτων του ενεργειών αντίγραφα επισυνάπτει εις την έκθεσίν του. 4.Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως δύναται να προτείνη την ενέργειαν επιθεωρήσεως  εργου τινός υπό τινος των ανωτέρων αξιωματικών ή των τεχνικών Υπαλλήλων Μηχανικών των υπηρετούντων εν τη Διευθύνσει. Συμβούλιον Έργων. Ειδικόν Συμβούλιον Ανώτερον Συμβούλιον Έργων Σύνθεσις-Αρμοδιότης Άρθρ.68.-1.Το Συμβούλιον Έργων αποτελείται: α)Εις τον Στρατόν Ξηράς εκ του Διευθυντού Μηχανικού Γ.Ε.Σ. ως Προέδρου και 4 Ανωτέρων ή Ανωτάτων Αξιωματικών του Μηχανικού ως μελών οριζομένων δια διαταγής του Υπουργείου κατόπιν προτάσεως της Διευθύνσεως Μηχανικού Γ.Ε.Σ. β)Εις το Ναυτικόν εκ του Αρχηγού Κλάδου Γ΄ του Γ.Ε.Ν. ως Προέδρου, εκ του Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως σχεδίων και επιχειρήσεων Κλάδου Α΄ του Γ.Ε.Ν., του Διευθυντού Δημοσίων Ναυτικών έργων και δύο ανωτέρων Τεχνικών Υπαλλήλων της Διευθύνσεως Ναυτικών ΄Εργων του Γ.Ε.Ν. ως μελών, οριζομένων δια διαταγής του Υπουργού κατόπιν προτάσεως της Διευθύνσεως Ναυτικών Έργων του Γ.Ε.Ν. γ)Εις την Αεροπορίαν εκ του Αρχηγού Κλάδου Γ.Ε.Α. εις ον υπάγεται η Διεύθυνσις Δημοσίων έργων Αεροπορίας ως Προέδρου, του Διευθυντού Αεροπορικών εγκαταστάσεων, του Διευθυντού Δημοσίων Έργων Γ.Ε.Α. και δύο ανωτάτων ή ανωτέρων Τεχνικών Υπαλλήλων Διευθύνσεως Έργων Αεροπορίας Γ.Ε.Α. ως μελών, οριζομένων υπό του Υπουργείου κατόπιν προτάσεως της Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων Αεροπορίας του Γ.Ε.Α. Εις τας συνεδριάσεις των Συμβουλίων παρίσταται άνευ ψήφου ο αντίστοιχος Τμηματάρχης Μελετών ή Κατασκευών της Διευθύνσεως Έργων Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. αναλόγως του συζητουμένου θέματος ή ο αναπληρωτής αυτού ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου. Καθήκοντα γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί δια τον Στρατόν Ξηράς μόνιμος ή έφεδρος κατώτερος Αξιωματικός του Μηχανικού οριζόμενος δια διαταγής του Υπουργού. Δια το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν καθήκοντα γραμματέως εκτελεί τεχνικός υπάλληλος οριζόμενος δια διαταγής του Υπουργού. Σελ. 596 Εισηγηταί επί των ενώπιον των Συμβουλίων φερομένων θεμάτων ορίζονται δια διαταγής των Προέδρων αυτών Αξιωματικοί του Μηχανικού δια τον Στρατόν Ξηράς και Τεχνικοί Υπάλληλοι δια το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν. Εις τον Στρατόν τον Πρόεδρον του Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο ανώτερος ή αρχαιότερος εκ των μελών. Δια το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί το δεύτερον μέλος αξιωματικός. Τα Συμβούλια ευρίσκονται εν απαρτία παρόντων τριών τουλάχιστον εκ των μελών των, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του αναπληρωτού. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου, διατυπούμεναι εις πρακτικόν, λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η γνώμη της μειοψηφίας δύναται ν’ αναγραφή εν τω Πρακτικώ τη αιτήσει των μειοψηφούντων μελών. Προκειμένου περί ειδικών ζητημάτων ορίζονται ως έκτακτα μέλη του Συμβουλίου μετά ψήφου, δια διαταγών του Υπουργού, Καθηγηταί του Πολυτεχνείου ή ειδικοί Επιστήμονες Μηχανικοί ή ειδικοί Αξιωματικοί των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητος δια την ύπαρξιν απαρτίας. Η αμοιβή τούτων καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών. 2.Το Συμβούλιον Έργων έχει αρμοδιότητα επί των κάτωθι ζητημάτων: Α΄.Γνωμοδοτεί επί πάσης φύσεως μελετών Έργων, αίτινες τίθενται υπ’ όψει του παρά της αντιστοίχου Διευθύνσεως Έργων του Κλάδου, υποχρεωτικώς μεν οσάκις αφορώσι νέους τύπους κτιρίων ή ουσιώδεις τροποποιήσεις υπαρχόντων και εγκεκριμένων τοιούτων ή εκτέλεσιν σοβαρών έργων ή εγκαταστάσεων (υδραυλικών, μηχανολογικών κλπ.) κατά την κρίσιν της δε εις τας λοιπάς περιπτώσεις. 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Β΄.Εξετάζει τεχνικώς και βαθμολογεί τας προσφοράς των διαγωνιζομένων εις περίπτωσιν διενεργείας του διαγωνισμού συμφώνως προς το άρθρ. 14 του παρόντος. Εξετάζει και προκρίνει τας υπαβαλλομένας μελέτας εις περίπτωσιν διενεργείας δημοσίου διαγωνισμού προς σύνταξιν μελέτης έργου τινός επί ωρισμένη αμοιβή συμφώνως προς το άρθρ. 15 του παρόντος. Εις περίπτωσιν αναθέσεως της συντάξεως μελέτης Στρατιωτικού έργου απ’ ευθείας και άνευ διαγωνισμού ή κατόπιν προχείρου διαγωνισμού άνευ διατυπώσεων, γνωματεύει σχετικώς εφ’ όσον η αμοιβή υπερβαίνει τας 15.000 δραχμών δι’ απ’ ευθείας ανάθεσιν και τας 50.000 δραχμών δι’ ανάθεσιν κατόπιν διαγωνισμού. Γνωματεύει περί του τρόπου συνεχίσεως του διαγωνισμού ή εκτελέσεως της εργασίας εις την περίπτωσιν, καθ’ ην και εις επαναληπτικόν διαγωνισμόν ουδείς εργολήπτης παρουσιάσθη. Επίσης περί του νομίμου και κανονικού διενεργείας διαγωνισμού ως και του συμφέροντος των επιτευχθεισών τιμών, ή περί ακυρώσεως Δημοσίου διαγωνισμού δι’ έργον αξίας άνω των 250.000 δραχμών. Γ΄.Γνωμοδοτεί δια τον αποκλεισμόν των εργοληπτών από αναλήψεις Έργων ή και δια άρσιν τούτου, οσάκις υποβάλλεται σχετική πρότασις παρά των Διευθύνσεων. Δ΄.Γνωματεύει επί των κάτωθι οικονομικής φύσεως ζητημάτων: α)Επί της καταβλητέας αποζημιώσεως εις εργολήπτας δια βλάβας προερχομένας εξ ανωτέρας βίας. β)Επί Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων οσάκις η εκ της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου δαπάνη είναι μείζον του υπό του άρθρ. 36 του παρόντος προβλεπομένου ποσού. Επίσης επί των υποβαλλομένων συγκριτικών πινάκων συμφώνως προς το άρθρ. 37 του παρόντος. γ)Επί της καταβλητέας αποζημιώσεως εις εργολήπτας, λόγω καθυστερήσεως εργασιών των, προκυπτούσης εκ διακοπής εργασίας προς εκτέλεσιν συμπληρωματικών εργασιών παρ’ άλλου εργολάβου. δ)Επί της καταβλητέας αποζημιώσεως εις εργολήπτας, λόγω χρησιμοποιήσεως εγκαταστάσεων εργολήπτου κατόπιν διαλύσεως εργολαβίας. ε)Επί καταβλητέας αποζημιώσεως εις περίπτωσιν διαλύσεως εργολαβίας, λόγω διακοπής έργων υπό της υπηρεσίας υπέρ τον μήνα ως και του συμφέροντος ή μη της προσκτήσεως των εγκαταστάσεων του εργολάβου ως και των εισκομισθέντων και μη πιστοποιηθέντων υλικών. ς)Επί καταβλητέας αποζημιώσεως εις εργολήπτας δια καθυστέρησιν επελθούσαν ένεκα διαφωνίας και εις περίπτωσιν, καθ’ ην ήθελε δικαιωθή ο εργολήπτης. ζ)Επί της εις βάρος του εργολήπτου εκτελέσως εργασιών κατά τον χρόνον εγγυήσεως εις περίπτωσιν αρνήσεως τούτου να συμμορφωθή προς τας διαταγάς της υπηρεσίας. Ε΄.Αποφαίνεται επί υποβαλλομένης αιτήσεως εργολήπτου περί διαλύσεως της εργολαβίας, λόγω υπερτιμήσεως υλικών και ημερομισθίων ως και επί της ανάγκης προσκτήσεως των εισκομισθέντων και μη πιστοποιηθέντων υλικών εν περιπτώσει διαλύσεως της εργολαβίας. Ομοίως επί της ανάγκης διαλύσεως της εργολαβίας, λόγω υποτιμήσεως υλικών και ημερομισθίων. Ομοίως επί της ανάγκης παρατάσεως της προθεσμίας αποπερατώσεως του έργου οσάκις αύτη είναι μείζων του 1/4 της υπό της συμβάσεως προβλεπομένης. ΣΤ΄.Γνωματεύει επί των διαφωνιών μεταξύ υπηρεσίας και εργοληπτών. Ομοίως επί διαφωνιών των Διευθύνσεων προς τας επιτροπάς προσωρινής παραλαβής αφορωσών αναγραφομένας παρατηρήσεις εν τοις πρωτοκόλλοις. Κ΄.Γνωματεύει, επί της ευθύνης Διευθυντού Διευθύνσεως, εις περίπτωσιν καθ’ ην εκ δόλου ή αμελείας αι εργασίαι εξετελέσθησαν κακώς κατά τα εν άρθρ. 46 του παρόντος καθοριζόμενα. Η΄.Γνωματεύει συμβουλευτικώς δια τον Υπουργόν επί παντός ζητήματος, όπερ ήθελε θέσει υπ’ όψει το Υπουργείον. 4.Το Ειδικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ των μελών του αντιστοίχου Συμβουλίου Έργων, εκ του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και ενός Διπλωματούχου Μηχανικού ή Αξιωματικού Μηχανικού εν αποστρατεία οριζομένου παρά του εργολάβου ως αντιπροσώπου αυτού, απάντων μετά ψήφου. Εις τούτο μετέχει άνευ ψήφου και ο Τμηματάρχης Κατασκευών της αντιστοίχου Διευθύνσεως Έργων του Κλάδου ή ο αναπληρωτής τους ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου. Το Ειδικόν Συμβούλιον επιλύει τας διαφωνίας τας αναγομένας εις ερμηνείαν των όρων της Συμβάσεως και του παρόντος Κανονισμού κατά την διαδικασίαν την καθοριζομένην λεπτομερώς υπό του άρθρ. 50 του παρόντος. 5.Το Ανώτατον Συμβούλιον Στρατιωτικών Έργων αποτελείται εκ των Προέδρων των Συμβουλίων των τριών Κλάδων και των Διευθυντών των αντιστοίχων Διευθύνσεων Έργων και Κλάδων ή των νομίμων αναπληρωτών των. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Ανώτερος ή Αρχαιότερος των Προέδρων. Καθήκοντα Γραμματέως εκτελεί μόνιμος ή έφεδρος Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 κατώτερος αξιωματικός Μηχανικού οριζόμενος δια διατα-γής του Υπουργού. Σελ. 597 Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων απάντων των μελών του ή των νομίμων αναπληρωτών των. Εισηγηταί επί των ενώπιον του Συμβουλίου φερομένων θεμάτων ορίζονται δια διαταγής του Προέδρου του Αξιωματικοί ή Υπάλληλοι τεχνικοί των Διευθύνσεων Έργων των Κλάδων. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου διατυπούμεναι εις Πρακτικόν λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η γνώμη της μειοψηφίας δύναται ν’ αναγραφή εν τω Πρακτικώ τη αιτήσει των μειοψηφούντων μελών. Το Συμβούλιον έχει αρμοδιότητα επί των κάτωθι ζητημάτων: Α΄.Γνωματεύει επί ζητημάτων αφορώντων τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της κειμένης Νομοθεσίας εκτελέσεως των Στρατιωτικών Έργων. Β΄.Ειδικώς προκειμένου περί έργων αφορώντων και τους τρεις Κλάδους συγχρόνως έχει την αρμοδιότητα Συμβουλίου ΄Εργων όσον αφορά την μελέτην και εκτέλεσιν των Έργων τούτων. Εις την περίπτωσιν ταύτην προκειμένου να επιλύση ζητήματα αρμοδιότητος Ειδικού Συμβουλίου του παρόντος Κανονισμού συμπληρούται δια Νομικού Συμβούλου οριζομένου δια διαταγής του Υπουργού. Γ΄.Γνωματεύει επί του τρόπου συνεργασίας των Διευθύνσεων Έργων των τριών Κλάδων και της τυχόν χρησιμοποιήσεως υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. ανηκόντων εις ένα των Κλάδων επ’ ωφελεία των άλλων ως και της αναθέσεως εκτελέσεως έργου Κλάδου τινός εις Διεύθυνσιν ετέρου Κλάδου. Δ΄.Γνωματεύει επί αιτήσεων εργολάβων περί εγγραφής των εις τους καταλόγους εργοληπτών της Στρατ. Υπηρεσίας και συντάσσει τους σχετικούς πίνακας εργοληπτών. Ε΄.Γνωματεύει επί παντός ζητήματος, όπερ ήθελεν θέσει υπ’ όψει του το Υπουργείον. 6.Πάσα υποβαλλομένη ένστασις εργολήπτου αφορώσα διαφωνίαν του μετά της Υπηρεσίας και επί πάσης φύσεως ζητήματος σχετικού με την εργολαβίαν του δέον να συνοδεύηται υπό διπλοτύπου αποδείξεως της οικείας Διευθύνσεως περί καταβολής εις αυτήν δραχ. 200, ως παραβόλου προκειμένου περί ζητήματος, της επιλύσεως του οποίου επιλαμβάνεται οιονδήποτε Συμβούλιον Έργων και δραχ. 300 προκειμένου περί ζητήματος του οποίου επιλαμβάνεται οιονδήποτε Ειδικόν Συμβούλιον. Σελ. 598 Τα χρηματικά ταύτα ποσά καταπίπτουσι υπέρ του Δημοσίου, εις ην περίπτωσιν η απόφασις του τε Συμβουλίου Έργων ή του Ειδικού Συμβουλίου είναι κατά του εργολάβου. Εις την εναντίαν περίπτωσιν ταύτα επιστρέφονται εις τον εργολάβον δια διαταγής του Υπουργού. Περί της υπέρ του Δημοσίου καταπτώσεως, του παραβόλου τούτου ή επιστροφής εις τον εργολάβον ποιείται ειδικήν μνείαν το εκδοθησόμενον πρακτικόν. Σύνταξις μελετών Άρθρ.69.-1.Αι μελέται εκτελέσεως πάσης φύσεως Στρατιωτικών Έργων συντάσσονται είτε παρά των τμημάτων Μελετών των Διευθύνσεων είτε ανατίθενται δια διαταγής εις Αξιωματικούς ή Τεχνικούς Υπαλλήλους των Διευθύνσεων ή εις ιδιώτας ως δια την τελευταίαν περίπτωσιν ο παρών κανονισμός προβλέπει. Αύται περιλαμβάνουν τα κάτωθι τεύχη: Τεύχος    Ι   Αιτιολογική έκθεσις.      »       ΙΙ               Περιγραφή του έργου (Αρχι                               τεκτονική-Τεχνική).      »      ΙΙΙ               Προσμέτρησις.      »      IV               Ανάλυσις τιμών.      »        V              Τιμολόγιον      »      VI               Προϋπολογισμός      »     VII               Ειδική Συγγραφή                                  Υποχρεώσεων.      »    VIII               Σχέδια. Εκτός των ανωτέρω τευχών σταθερόν στοιχείον πάσης μελέτης αποτελεί η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων των υπό εκτέλεσιν έργων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, προς ην δέον να προσαρμόζωνται άπασαι αι μελέται. Αύτη συντασσομένη τη συνεργασία των Διευθύνσεων Έργων των τριών Κλάδων Ε.Α. και εγκρινομένη παρά του Ανωτέρου Συμβουλίου Έργων αποτελεί ίδιον τεύχος τηρούμενον, παρά των εκτελουσών τα έργα Διευθύνσεων. 2.Τ’ ανωτέρω τεύχη περιλαμβάνουσι τα κάτωθι στοιχεία: 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Ι.Αιτιολογική έκθεσις. Ο συντάσσων διατυπώνει τας σκέψεις και τας αιτίας, αίτινες ηνάγκασαν αυτόν να καταλήξη εις την λύσιν, ην προτείνει ως και τους οικονομικούς και τεχνικούς λόγους και τοπικάς συνθήκας, δι’ ους δεν επροτίμησε άλλας λύσεις, αίτινες θα ηδύναντο να εφαρμοσθώσι πλην όμως δεν ενδείκνυνται. Κατ’ αρχήν δέον ν’ αποφεύγωνται λύσεις τελείως πρωτότυποι, να επιζητήται δε η προσαρμογή των εγκεκριμένων τύπων κτιρίων προς τας τοπικάς συνθήκας και τον χώρον ανεγέρσεως αυτών. Εν πάσει περιπτώσει δέον να επιδιώκηται ομοιομορφία από πάσης απόψεως κατασκευής αρχιτεκτονικής μορφής, παρεχομένων ανέσεων κλπ. και ν’ αποφεύγηται η φιλοδοξία εισαγωγής ιδίων αρχιτεκτονικών λύσεων ή τοιούτων δια λόγους δήθεν οικονομίας. Η συμπλήρωσις Στρατωνισμών δια νέων κτιρίων, ν’ ακολουθή οπωσδήποτε την εξωτερικήν μορφήν, τρόπον κατασκευής κλπ. των υπαρχόντων τοιούτων. Το τεύχος τούτο είναι απαραίτητον, ιδία ίνα η ελέγχουσα τας μελέτας Κεντρική Υπηρεσία είναι εις θέσιν να κατατοπισθή επί των κρινομένων λύσεων, αίτινες πιθανόν κατ’ αρχήν να φαίνωνται αντεδεικνυόμεναι. ΙΙ.Περιγραφή του έργου. Περιγράφεται σαφώς η προτεινομένη εργασία, τόσον όταν πρόκειται περί εκτελέσεως νέου έργου, όσον και όταν πρόκειται περί συμπληρώσεων ή επισκευών ή διαρρυθμίσεων υπαρχόντων κτιρίων ή εγκαταστάσεων εις τρόπον ώστε να είναι ευκόλως κατορθωτή η εντελής και πλήρης κατανόησις των προτεινομένων εργασιών, τη βοηθεία των σχεδίων. Ο συντάσσων την περιγραφήν δέον να καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ίνα δώση και σαφή εικόνα περί του τρόπου εκτελέσεως του έργου. Προκειμένου περί επισκευών ή τροποποιήσεων δέον να περιγράφηται τόσον η υπάρχουσα κατάστασις, όσον και αι προς εκτέλεσιν εργασίαι. ΙΙΙ.Προσμέτρησις. Γίνεται ο αναλυτικός υπολογισμός των ποσοτήτων των προς εκτέλεσιν διαφόρων κονδυλίων των συνιστώντων το όλον έργον. Εκ του ακριβούς και πλήρους υπολογισμού τούτου εξαρτάται η αποφυγή υπερβάσεως των δαπανών. Αι ολικαί ποσότητες των διαφόρων κονδυλίων δέον ν’ αναγράφωνται εστρογγυλευμέναι. Ιδιαιτέρα προσοχή δέον να δίδηται εις την προμέτρησιν των θεμελιώσεων και των σιδηροπαγών κατασκευών. Αι μεν θεμελιώσεις δέον να μελετώνται κατά το δυνατόν επακριβώς, αναλόγως των τοπικών συνθηκών και της φύσεως του εδάφους, εκτελουμένων, εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη ερευνών και δοκιμή αντοχής του εδάφους, εις τρόπον ώστε να μη μεταβάλληται ριζικώς κατά την εκτέλεσιν ο τρόπος θεμελιώσεως, ότε ασφαλώς η αλλαγή αύτη θα έχη αποτέλεσμα τόσον επί του τρόπου εκτελέσεως του έργου, όσον και επί της δαπάνης αυτού. Το δε ωπλισμένον σκυρόδεμα δέον κατ’ αρχήν να μελετάται εκ των προτέρων και να εξάγωνται κατά την προσμέτρησιν αι πραγματικαί προς εκτέλεσιν ποσότητες. IV.Ανάλυσις τιμών. Δικαιολογείται η δι’ εκάστην Μονάδα κονδυλίου προτεινομένη τιμή δια λεπτομερούς αναλύσεως ταύτης. Απαραίτητα στοιχεία δια την ανάλυσιν είναι ο πίναξ βασικών τιμών ημερομισθίων και υλικών, όστις προτασσόμενος του τεύχους της Αναλύσεως περιλαμβάνει: α)Τιμολόγιον ημερομισθίων πάσης φύσεως εργατοτεχνικού προσωπικού και μεταφορικών μέσων υπεισερχομένων εις τας τιμάς. β)Τιμολόγιον υλικών επί τόπου των έργων. Η ανάλυσις των κυρίων κονδυλίων του προϋπολογισμού γίνεται επί τη βάσει των βοηθητικών κονδυλίων, συντασσομένων εν αρχή. Εις τα στοιχεία της αναλύσεως των κυρίων κονδυλίων προστίθεται το εκάστοτε δια διαταγής του Υπουργού καθοριζόμενον ποσοστόν δια γενικά έξοδα, όφελος εργολάβου και κρατήσεις πάσης φύσεως. Αι τιμαί των κονδυλίων εφαρμογής στρογγυλεύονται. Η ανάλυσις τιμών, σκοπόν έχουσα να δικαιολογήση την δι’ εκάστην μονάδα προτεινομένην τιμήν, δεν κοινοποιείται εις τους εργολήπτας οίτινες προς οδηγίαν των έχωσι τα λοιπά στοιχεία της μελέτης. Πλην όμως τα στοιχεία, εφ’ ων βασίζεται η ανάλυσις, (ήτοι ο πίναξ βασικών τιμών ημερομισθίων και υλικών), κοινοποιούνται και χρησιμοποιούνται ως βάσις δια την σύνταξιν των νέων τιμών Μονάδων, αίτινες ήθελον προκύψει κατά την εκτέλεσιν της εργασίας. V.Τιμολόγιον. Γίνεται σαφής, ακριβής και πλήρης τεχνική περιγραφή των διαφόρων κονδυλίων του προϋπολογισμού από απόψεως ποιότητος, αναλογιών, είδους συνιστώντων μερών, τρόπου συνθέσεως, και εκτελέσεως αυτών, καθοριζομένης προς τούτοις της τιμής εκάστου κονδυλίου, ως εξήχθη εκ της αναλύσεως της μονάδος μετρήσεως αυτού, ως και του τρόπου καθ’ ον η μέτρησις αύτη θέλει εκτελεσθή. Σελ. 599 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.1 VI.Ο Προϋπολογισμός. Βάσει των ποσοτήτων της προσμετρήσεως και των τιμών του τιμολογίου εξάγονται τα μερικά χρηματικά ποσά των διαφόρων κονδυλίων, άτινα προστιθέμενα δίδουσι την αξίαν του όλου έργου. Εν τέλει προστίθεται ποσόν απροβλέπτων εξόδων περίπου ίσον προς το 10% της αξίας του έργου. Το σύνολον δέον να στρογγυλεύηται δια καταλλήλου καθορισμού του κονδυλίου απροβλέπτων. Τα κονδύλια και η δι’ έκαστον τούτων τιμή αναγράφονται σαφώς άνευ όμως περιγραφών και επεξηγήσεων. VII.Ειδικη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Εις το Κεφάλαιον τούτο εκτίθενται λεπτομερώς και κατ’ άρθρα αι υποχρεώσεις του εργολήπτου σχετικώς με την υπό εκτέλεσιν εργασίαν. Διαιρείται εις δύο μέρη. Το πρώτον μέρος περιλαμβάνει τους γενικούς όρους της εργολαβίας τους αφορώντας τον τρόπον διενεργείας διαγωνισμού, την εγγυοδοσίαν, τας κρατήσεις, τον χρόνον αποπερατώσεως της εργασίας, τας ποινικάς ρήτρας, τον χρόνον εγγυήσεως και τας γενικάς υποχρεώσεις του εργολήπτου. Το δεύτερον μέρος περιλαμβάνει τους τεχνικούς όρους ους δέον να πληρούν τα υλικά, τον τρόπον καταμετρήσεως, κλπ. Οι όροι ούτοι δέον να ώσιν εν αρμονία με την περιγραφήν και το τιμολόγιον, εις τρόπον ώστε το σύνολον να μη αφίνη ουδεμίαν αμφιβολίαν και να μή δύνανται να δημιουργούνται ζητήματα κατά την πρόοδον της εργασίας μεταξύ των εργολάβων και της υπηρεσίας. VIII.Σχέδια και υπολογισμοί. Εκάστη μελέτη συνοδεύεται υπό των αναγκαιούντων σχεδίων και των απαραιτήτων υπολογισμών, εις τρόπον ώστε δι’ αυτών και των άλλων στοιχείων της μελέτης να καθορίζηται πλήρως και σαφώς το είδος της εργασίας και ο τρόπος εκτελέσεως ταύτης. Προκειμένου περί μελέτης κατασκευής, δέον να συνυποβάλλωνται τα κάτωθι σχέδια: α)Χωροσταθμικόν διάγραμμα ή ελλείψει τοιούτου επιπεδομετρικόν του χώρου, εις ον θα κατασκευασθή το νέον έργον εμφαίνον την οριστικήν αυτού θέσιν (υπό κλίμακα 1:1.000 ή 1:500). β)Κάτοψις θεμελίων. γ)Κάτοψις ορόφων. δ)Εγκάρσιαι και κατά μήκος τομαί. ε)Λεπτομερή σχεδιαγράμματα των πατωμάτων και των στεγών μετά των στατικών αυτών υπολογισμών. Σελ. 600 ς)Σχέδια λεπτομερειών (κουφωμάτων, σιδηρών κατασκευών κλπ.) Τα υπό στοιχ. β., γ., και δ σχέδια συντάσσονται συνήθως υπό κλίμακα 1:500. Δια τα λοιπά σχέδια χρησιμοποιούνται μεγαλύτεραι κλίμακες αναλόγως των λεπτομερειών, αίτινες δέον να καταδειχθώσι. Η σύνταξις των οριστικών σχεδίων προηγείται της συντάξεως της υπολοίπου μελέτης. Προκειμένου περί άλλων κατασκευών, εγκαταστάσεων, τροποποιήσεων ή επισκευών συντάσσονται όσα σχέδια είναι απαραίτητα δια την πλήρη κατανόησιν των γενησομένων εργασιών. 3.Τα τεύχη της μελέτης συμπληρούσιν άλληλα, εις περίπτωσιν δε ασυμφωνίας αυτών όσον αφορά τας υποχρεώσεις του εργολήπτου, επικρατέστερον θεωρείται το τιμολόγιον και η καθοριζομένη δια τούτου μονάς μετρήσεως και τιμή, είτα δε κατά σειράν η περιγραφή της εργασίας τα σχέδια (Αρχιτεκτονικά και είτα λεπτομερειών), η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Έκαστον κονδύλιον εν τω αυτώ προϋπολογισμώ αναγράφεται άπαξ μόνον χωρίς να επαναλαμβάνεται δια διάφορα τμήματα του έργου. Εξαίρεσις γίνεται, όταν προκειμένου περί μελέτης αφορώσης συγκρότημα κτιρίων, συντάσσεται ίδιος προϋπολογισμός κατά κτίριον. Άπαντα τα τεύχη της μελέτης κλείονται δια της χρονολογίας και της υπογραφής του συντάξαντος. 4.Αι μελέται συντάσσονται εις τετραπλούν και θεωρούνται παρά της Διευθύνσεως, ήτις συνέταξε ταύτας. Έν αντίτυπον των μελετών τηρείται παρά τω αρχείω του Τμήματος Μελετών της αντιστοίχου Διευθύνσεως Κλάδου, έν παραδίδεται εις τον εργολήπτην, εν εις τον επιβλέποντα την εκτέλεσιν του έργου και έν εις μεν τον Στρατόν Ξηράς επιστρέφεται τεθεωρημένον δια την εκτέλεσιν εις την αρμοδίαν Διεύθυνσιν δια δε το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν διαβιβάζεται εις το Τμήμα Κατασκευών της αντιστοίχου Διευθύνσεως του Κλάδου. 5.Κατ’ αρχήν η έκδοσις έργου και η εκτέλεσις αυτού προϋποθέτει την ύπαρξιν αντιστοίχου κανονικής μελέτης εγκεκριμένης υπό του Υπουργείου. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις επείγοντος δύναται να διαταχθή η έκδοσις και η έναρξις εκτελέσεως έργου και η μετά ταύτα υποβολή της μελέτης αυτού προς έγκρισιν. Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν την εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος. (Έπονται 27 υποδείγματα) 36.Ζ.γ.1 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων άρθρου διαλαμβανομένων. Ταυτα είναι απαραίτητα, ίνα η προαναφερθείσα Αρχή εις ην υποβάλλεται ο φάκελλος και ήτις θα κατακυρώση τον διαγωνισμόν, κρίνει επί της λαβούσης χώραν δημοσιότητος της διακηρύξεως και του εγκαίρου αυτής. 4.Οι Δημόσιοι Διαγωνισμοί ενεργούνται μετά 20 τουλάχιστον ημέρας από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της διακηρύξεως εις ημερησίαν εφημερίδα εκδιδομένην εν τω τόπω της έδρας της Διευθύνσεως, εις την αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το υπό εκτέλεσιν έργον. Εν επειγούση ανάγκη δύναται ο Υπουργός να διατάξη την συντόμευσιν της ανωτέρω προθεσμίας εις το ήμισυ, καθοριζομένου ρητώς εν τη διαταγή διακηρύξεως του διαγωνισμού όπως ούτος γίνη δια συντετμημένων προθεσμιών λόγω του επείγοντος. Έξοδα Δημοσίου Διαγωνισμού Άρθρ.7.-1.Τα έξοδα της δημοσιεύσεως της διακηρύξεως εις τας Εφημερίδας καταβάλλονται υπό της οικείας Διευθύνσεως βαρύνουσι δε ταύτα, ως και τα της δημοσιεύσεως τυχόν προηγουμένων διακηρύξεων, εάν πρόκειται περί επαναληπτικού διαγωνισμού, τον εργολάβον, επ’ ονόματι του οποίου θα κατακυρωθή τελικώς ο διαγωνισμός, κρατούμενα εκ της πρώτης πληρωμής αυτού. Εάν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθή τελικώς, ως και εις την περίπτωσιν της παρ. 4 του άρθρ. 19, τα ως άνω έξοδα βαρύνουσι το Δημόσιον και δικαιολογούνται δι’ εκθέσεως γενομένης δαπάνης. Τρόποι ενεργείας Δημοσίου Διαγωνισμού Άρθρ.8.-1.Ο Δημόσιος Διαγωνισμός δια την εκτέλεσιν έργου τινός ενεργείται καθ’ ένα των εξής τρόπων: α)Δι’ εκπτώσεως επί τοις εκατόν επί των τιμών εγκεκριμένου προϋπολογισμού. β)Δι’ εκπτώσεως επί τοις εκατόν επί των τιμών του εγκεκριμένου προυπολογισμού, εν σχέσει όμως προς όριον εκτυπώσεως. γ)Δια συμπληρώσεως υπό των διαγωνιζομένων των τιμών ανοικτού τιμολογίου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και συντάξεως προϋπολογισμού του έργου υφ’ εκάστου των διαγωνιζομένων. δ)Κατά τον υπό στοιχ. γ΄ τρόπον μετά προηγουμένην εξέτασιν και βαθμολογίαν των προσφορών. ε)Εν περιπτώσει έργου, ου η εκτέλεσις τυγχάνει επείγουσα, ο δε σχετικός διαγωνισμός εγένετο κατά τας διατάξεις των υπό στοιχ. α΄-γ΄-δ΄ τρόπων του παρόντος άρθρου και το Συμβούλιον Έργων έχει γνωματεύσει ότι η κατά τον διαγωνισμόν επιτευχθείσα τιμή τυγχάνει ασύμφορος δια το Δημόσιον, δύναται ο Υπουργός να επιζητήση συμφερωτέραν τιμήν της κατά τον διαγωνισμόν επιτευχθείσης ενεργών ως εξής: Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωκών Έργων 36.Ζ.γ.1 Σελ. 551 Καλεί δι’ εγγράφου προσκλήσεως, επί αποδείξει επιδιδομένης άπαντας τους τελικώς γενομένους δεκτούς εις τον διαγωνισμόν εργολήπτας εις καθοριζομένην ημέραν και ώραν ουχί ενωρίτερον του πενθημέρου από της υπογραφής της προσκλήσεως και συνεχίζει παρουσία του Διευθυντού της Διευθύνσεως Έργων του αντιστοίχου Κλάδου τον διαγωνισμόν δια προφορικών προσφορών καταγραφομένων εις συντασσόμενον πρακτικόν, εφ’ ου υπογράφωσιν οι μειοδόται. Βάσις του διαγωνισμού τούτου είναι η επιτευχθείσα εν τω αρχικώ διαγωνισμώ τιμή. Οι ούτω προσερχόμενοι εργολήπται δέον να προσαγάγωσιν την αρχικήν εγγύησιν, πλην του τελευταίου μειοδότου του αρχικού διαγωνισμού, ούτινος έχει κρατηθή η εγγύησις παρά της διενεργησάσης τον διαγωνισμόν Διευθύνσεως. Οπωσδήποτε η κατακύρωσις του νέου διαγωνισμού εναπόκειται εις την κρίσιν του Υπουργού. 2.Ο τρόπος διενεργείας του Δημοσίου Διαγωνισμού καθορίζεται υπό της Διαταγής του Υπουργού, δι’ ης διατάσσεται η ενέργειά του. Επιτροπαί διεξαγωγής Δημοσίων Διαγωνισμών