5. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ Αριθ. 27655 της 22/30 Απρ. 1955 Περί εγκρίσεως Κανονισμού «περί τρόπου εκτελέσεως και παραλαβής έργων αρμοδιότητος του Ο.Ε.Κ.». Έχοντες υπ’ όψει: 1.Τας διατάξεις του άρθρ. 4 παρ. 1 εδάφ. γ΄ του Ν.Δ/τος υπ’ αριθ. 2963/54 και τας διατάξεις του άρθρ. 6 του αυτού ως άνω Δ/τος. 2.Την υπ’ αριθ. 2538/55 εναφοράν του Ο.Ε.Κ., εγκρίνομεν: Την ανασύνταξιν του Κανονισμού «περί τρόπου εκτελέσεως και παραλαβής των έργων αρμοδιότητος Ο.Ε.Κ.», του εγκριθέντος δια της υπ’ αριθ. 45336/54 ημετέρας αποφάσεως, δημοσιευθείσης εις το υπ’ αριθ. 6/10.1.55 Φ.Ε.Τ.Β.΄, όστις εφεξής θέλει ισχύση κατωτέρω υπό τον τίτλον «Κανονισμός περί τρόπου αναθέσεως εκτελέσεως και παραλαβής των έργων αρμοδιότητος του Ο.Ε.Κ.». Βασικοί τρόποι εκτελέσεως των έργων Άρθρ.1.-1.Τα έργα αρμοδιότητος του Ο.Ε.Κ. εκτελούνται εργολαβικώς, δια γενικών ή τμηματικών εργολαβιών, επί τη βάσει τιμών μονάδος εργασιών ή επί τη βάσει προσφοράς κατ’ αποκοπήν δια παράδοσιν πλήρους μονάδος, ωρισμένου αριθμού κατοικιών, ανατεθεμένων κατόπιν δημοπρασιών εις εργολάβους Δημοσίων Έργων. 2.Κατ’ εξαίρεσιν είναι δυνατόν, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, έργα μέχρις αξίας 100.000 δραχμών να εκτελώνται απολογιστικώς δια αυτεπιστασίας, εν τη εννοία της οποίας περιέχεται και η ανάθεσις μέρους ή του όλου έργου κατόπιν προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταξύ εργολάβων Δημοσίων Έργων ή Εμπειροτεχνών ή αμφοτέρων. Απ’ ευθείας ανάθεσις εις εργολάβον Άρθρ.9.-1.Η περί εγκρίσεως της δημοπρασίας απόφασις του Δ.Σ. δέον να κοινοποιηθή εις τον αναδειχθέντα μειοδότην εντός 40 ημερών από της διενεργείας της δημοπρασίας. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης δύναται ούτος να αποσύρη την προσφοράν μη δεσμευόμενος πλέον παρά ταύτης. 2.Η αρμοδία Υπηρεσία του Ο.Ε.Κ. κοινοποιούσα την εγκριτικήν απόφασιν του Δ.Σ. καλεί τον εργολάβον όπως αυτός προσέλθη εις ωρισμένον τόπον και ωρισμένην ημέραν και ώραν προς υπογραφήν του εργολαβικού συμβολαίου. «Ο χρόνος υπογραφής της Εργοληπτικής συμβάσεως δεν δύναται να καθορίζηται προ της παρελεύσεως 5 εργασίμων ημερών από της ημέρας της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως». Το δεύτερον εδάφιον αντικατεστάθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 43329/2522 της 18/31 Μαΐου 1965 αποφ. Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 351). 3.Ο ανάδοχος της εκτελέσεως του έργου καταθέτει εγγύησιν δια την καλήν εκτέλεσιν του έργου και την πιστήν εφαρμογήν της υπογραφησομένης συμβάσεως. Η εγγύησις αύτη ισούται προς τα 0,05 της εκ της προσφοράς του προκυπτούσης συνολικής δαπάνης του Έργου και κατατίθεται προ της υπογραφής του Εργολαβικού συμβολαίου. Εν τη εννοία της καλής εκτελέσεως και πιστής εφαρμογής της υπογραφησομένης συμβάσεως περιλαμβάνεται και η υπό του αναδόχου του έργου εκπλήρωσις πασών των βαρυνουσών τούτον νομίμων υποχρεώσεών του έναντι τρίτων και ιδία Ασφαλιστικών Ταμείων ή Οργανισμών εν γένει των προκυπτουσών και προερχομένων αμέσως ή εμμέσως εκ της εκτελέσεως του έργου, εφ’ όσον δια την εκπλήρωσιν των τοιούτων υποχρεώσεων υπό του Εργολάβου, ευθύνεται και ο Εργοδότης (Ο.Ε.Κ.). Η ως άνω εγγυητική επιστολή παρέχεται είτε δια γραμματίου παρακαταθέσεως προς τον σκοπόν αυτόν εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων του αντιστοίχου χρηματικού ποσού ή αντιστοίχου αξίας χρεωγράφων ων ο Νόμος προβλέπει την τοιαύτην χρήσιν, είτε δι’ εγγυοδοτικής επιστολής μιας Σελ. 68,60(β) 262-112 των ανεγνωρισμένων προς τούτο Τραπεζών ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραιτήτως ν’ αναγράφη το όνομα, επώνυμον και το όνομα πατρός του υπέρ ου η εγγύησις εργολάβου ή τον τίτλον της Εργολάβου Εταιρείας, το έργον, την εκτέλεσιν του οποίου ανέλαβεν ο εργολάβος και τέλος τον όρον της παραιτήσεως της Τραπέζης από της διζήσεως και την αναγνώρισιν υπ’ αυτής της υποχρεώσεως όπως καταθέση απροφασίστως εντός 3 ημερών από της σχετικής ειδοποιήσεως το αιτηθησόμενον μέρος ή το όλον της εγγυήσεως. Ωσαύτως δέον η εγγυητική επιστολή ν’ αναγράφη τον όρον ότι θα αποδεσμεύεται μόνον κατόπιν οπισθογραφήσεως υπό του Προέδρου του Ο.Ε.Κ. αναγράφοντος ότι εξέλιπον οι λόγοι δι’ ους εξεδόθη αύτη. Εγγυοδοτική επιστολή μη περιέχουσα τ’ ανωτέρω είναι απαράδεκτος. Η εγγύησις καλής εκτελέσεως δεν επιστρέφεται προ της πλήρους αποπερατώσεως του έργου και τη προσαγωγή εις τον Ο.Ε.Κ. σχετικών πιστοποιητικών βεβαιούντων την εξόφλησιν υπό του αναδόχου πάσης υποχρεώσεως αυτού προς τα ασφαλιστικά Ταμεία ή Οργανισμούς πηγασάσης εκ της εκτελέσεως του έργου. Επιτρέπεται μετά την έγκρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. η απόδοσις της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως κατά ποσόν ίσον προς τας εν λόγω εγγυήσεως κρατήσεις εν τοις λογαριασμοίς πληρωμής των εργολάβων ουχί όμως πριν ή η πιστοποιουμένη δια των λογαριασμών των εργολάβων αξία των εργασιών ανέλθη εις το ήμισυ της συμβάσεως αξίας του όλου έργου. 465 15.Β.β.5 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Ωσαύτως δύναται μετά προσωρινήν παραλαβήν των εργασιών και κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. να περιορίζωνται η αρχική και αι λόγω εγγυήσεων κρατήσεις μέχρι συνολικού ποσού ίσου προς το 2% της συνολικής αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών και εφ’ όσον κατά την κρίσιν του Διοικ. Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του Ο.Ε.Κ. Δι’ υφισταμένας συμβάσεις δεν έχει ισχύν η παρούσα τροποποίησις». Η παρ. 3 τροποποιηθείσα δια των αριθ. 42115/ 1302/1955, 71432/2280/1956 και 77710/ 12187 της 2/8 Σεπτ. 1964 αποφ. Υπ. Εργασίας, αντικατεστάθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 43329/ 2522 της 18/31 Μαΐου 1965 ομοίας (ΦΕΚ Β΄ 351). 4.Τη κυρήκεια και τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουσι τον ανάδοχον της εργολαβίας. Όροι εκτελέσεως των εργασιών Άρθρ.10.-Οι όροι οι αφορώντες α)την εγκατάστασιν του εργολάβου, β)τας σχετικάς με την εκτέλεσιν των έργων πάσης φύσεως υποχρεώσεις τούτου, γ)τα συμβατικά εργολαβικά ποσοστά (γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, όφελος εργολάβου) και τον κανονισμόν των τυχόν απαιτηθησομένων νέων τιμών μονάδος, δ)την τυχόν τροποποίησιν του Προϋπολογισμού της εργολαβίας, ε)την επιβολήν κυρώσεων δια παράβασιν των υποχρεώσεων του εργολάβου, ς)την συντήρησιν των έργων μέχρι της παραλαβής και ζ)την επιμέτρησιν τούτων, περιλαμβάνονται εις την «Γενικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων Έργων Ο.Ε.Κ.». Προσωρινή παραλαβή των έργων Άρθρ.11.-Τα της προσωρινής παραλαβής των έργων καθορίζονται ως εξής: 1.«Εντός 20 ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής υπό του εργολάβου ενστάσεων κατά της επιμετρήσεως, η επιβλέπουσα το έργον υπηρεσία υποχρεούται όπως υποβάλη ταύτην μετά των τυχόν αντιρρήσεων του εργολάβου εις την Διεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. αναφέρουσα την περαίωσιν των εργασιών και ζητούσα την σύστασιν Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου. Αι Επιτροπαί παραλαβής είναι τριμελείς συνιστώμεναι εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. και απαρτίζονται εξ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. ως Προέδρου και ή δύο Μηχανικών του Ο.Ε.Κ. ή ενός Μηχανικού του Ο.Ε.Κ. και ετέρου Μηχανικού υπαλλήλου του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Εις τα συμμετέχοντα εις τας ως άνω Επιτροπάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλους του Ο.Ε.Κ. θα καταβάλλωνται, προκειμένου περί έργων Αθηνών και Πειραιώς έξοδα κινήσεως δια δύο συνεδριάσεις ημερησίως προκειμένου δε περί έργων εις τας επαρχίας ή εκτός έδρας, αποζημίωσις και οδοιπορικά έξοδα κατά τα κεκανονισμένα δι’ εκτός έδρας μετακίνησιν και έξοδα κινήσεως δια δύο συνεδριάσεις ημερησίως. Τα έξοδα κινήσεως των υπαλλήλων του Ο.Ε.Κ. καθορίζονται εν προκειμένω κατά συνεδρίασιν τα αυτά με τα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. Εις υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου συμμετέχοντας των ως άνω επιτροπών καταβάλλεται, αποζημίωσις κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις του Κώδικος περί αμοιβών Μηχανικών». Η παρ. 1 ετροποποιήθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 71432/2280 της 14/26 Δεκ. 1956 αποφ. Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 281). 2.Η Επιτροπή παραλαβής οφείλει εντός 30 ημερών από της συστάσεώς της να προβή εις την έναρξιν της παραλαβής των έργων. Ελέγχουσα αύτη την επιμέτρησιν παραλαμβάνει τα έργα εν τω συνόλω αυτών. Και επί μεν της ποσότητος των διαφόρων εργασιών την ευθύνην φέρει ακεραίαν ο επιβλέψας την εκτέλεσιν, εάν δε πλείονες επέβλεψαν έκαστος δια το υπ’ αυτού επιβλεπόμενον τμήμα των έργων, επί δε της ποιότητος πλην του επιβλέψαντος ή των επιβλεψάντων και ο εντεταλμένος υπό του Ο.Ε.Κ. Τεχνικός Προϊστάμενος της Περ. Δ/νσεως. «Η Επιτροπή παραλαβής μετά την αναγραφήν εν τω Πρωτοκόλλω των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών, ως αύτη κρίνει ταύτας αναγραπτέας, αιτιολογεί τας τυχόν επενεχθείσας τροποποιήσεις εις τας ποσότητας της επιμετρήσεως, είτε εκ του ελέγχου αυτής προκυψάσας, είτε κατά την κρίσιν των επί της επιμετρήσεως τυχόν ενστάσεων του εργολάβου, ας υποχρεούται πάντως να εξετάση. Ακολούθως η Επιτροπή αναγράφει εν τω Πρωτοκόλλω της εαυτής παρατηρήσεις, είτε επί της ποιότητος των έργων, είτε επί του τρόπου εφαρμογής αρμοδίως εγκριθεισών τυχόν τροποποιήσεων των εγκεκριμένων σχεδίων ή οιωνδήποτε συμβατικών όρων και γνωμοδοτεί σχετικώς, αιτιολογούσα την γνώμην αυτής. Τυχόν επιδιδόμενα εις την Επιτροπήν αιτήματα του εργολάβου υποβάλλονται μετά του Πρωτοκόλλου εις τον Ο.Ε.Κ. προς εξέτασιν κατά την έγκρισιν του Πρωτοκόλλου». Το εντός « » εδάφιον ετροποποιήθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 71432/2280 της 14/29 Δεκ. 1956 αποφ. Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 281). (Μετά την σελ. 68,60(β) Σελ. 68,601 262-113 466 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 15.Β.β.5 467 15.Β.β.5 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 3.Πάσαι αι παραλαβαί εκτελούνται παρουσία και του εργολάβου ή και εν απουσία αυτού, εάν αρμοδίως κληθείς δεν παραστή, οπότε το πρωτόκολλον παραλαβής κοινοποιείται αυτώ δια της Αστυνομίας. Καθ’ όμοιον τρόπον κοινοποείται τω εργολάβω το πρωτόκολλον εάν ούτος αρνηθή να υπογράψη τούτο. «Εάν ο εργολάβος υπογράψη το πρωτόκολλον μετ’ επιφυλάξεως ή εάν το πρωτόκολλον κοινοποιηθή αυτώ δια της Αστυνομίας, δικαιούται ούτος όπως εντός προθεσμίας 8 ημερών από της ημέρας της υπογραφής ή της κοινοποιήσεως υποβάλη εγγράφως εις τον Ο.Ε.Κ. τας ενστάσεις του δια του επιβλέψαντος Μηχανικού όστις υποβάλλει ταύτας μετά του πρωτοκόλλου εις τον Ο.Ε.Κ.». Το τέταρτον εδάφιον ετροποποιήθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 71432/2280 της 14/29 Δεκ. 1956 αποφ. Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 281). Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν υποβληθώσιν ενστάσεις υπό του εργολάβου εντός του οκταημέρου, τα πρωτόκολλα υποβάλλονται υπό του επιβλέψαντος μηχανικού απ’ ευθείας εις τον Ο.Ε.Κ. Επί των πρωτοκόλλων παραλαβής αποφαίνεται τελικώς το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. 4.Αι ανωτέρω περί παραλαβής διατάξεις νοούνται επί ολοκληρωθέντων έργων και ουχί επί τμημάτων αυτών κατά το στάδιον της εκτελέσεως ή υλικών χρησιμοποιηθησομένων δια την εκτέλεσιν των έργων, πλην εάν πρόκειται περί εργασιών διαλυθείσης εργολαβίας, ης ο ανάδοχος εκηρύχθη έκπτωτος, οπότε παραλαμβάνονται το έργο και τα υλικά ως έχουσιν. 5.Εν τη Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων εκάστης εργολαβίας ορίζεται ο χρόνος εγγυήσεως, ήτοι ο χρόνος καθ’ ον μετά την προσωρινήν παραλαβήν υποχρεούται ο εργολάβος να τηρή τα έργα εν καλή καταστάσει συντηρήσεως, επισκευάζων αυτά και επανορθών πάσαν εκ συνήθους χρήσεως φθοράν ή βλάβην. Εν περιπτώσει καθ’ ην εν τη Ειδική Συγγραφή δεν ορίζεται ο χρόνος ούτος, τότε δια μεν τα χωματουργικά έργα και την οδοστρωσίαν λογίζεται εις τρεις μήνας, δια δε τα τεχνικά και οικοδομικά έργα εις 9 μήνας. Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος εγγυήσεως λογίζεται αρχόμενος από της ημέρας καθ’ ην κατά τας διατάξεις της παρ. 2 ηδύνατο και έδει να συντελεσθή η προσωρινή παραλαβή. Εάν ο εργολάβος παραμελή την συντήρησιν των έργων, εκ τούτου δ’ επήλθεν ή επίκειται βλάβη αυτών, καλείται ούτος ίνα εντός ωρισμένης προθεσμίας προβή εις την εκτέλεσιν των αναγκαίων εργασιών. Τούτου μη γενομένου αι εργασίαι εκτελούνται υπό της Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. εις βάρος και δια λογαριασμόν του εργολάβου, των σχετικών δαπανών κρατουμένων υπό της υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. εκ των οφειλομένων αυτώ, εκ της αυτής ή άλλης εργολαβίας, εν ανεπαρκεία των οποίων εισπράττεται το υπόλοιπον κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις. Οριστική παραλαβή των έργων Άρθρ.12.-Μετά την πάροδον του εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένου χρόνου εγγυήσεως, διενεργείται η οριστική παραλαβή, υπό Επιτροπών της αυτής συνθέσεως προς την καθοριζομένην εν παρ. 1 του άρθρ. 11 δια την προσωρινήν παραλαβήν. 2.Εάν η οριστική παραλαβή δεν συντελεσθή εντός δύο μηνών, αφ’ ης βάσει των νομίμων προθεσμιών, ηδύνατο και έδει να γίνη, θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα. 3.Ως προς την ευθύνην των επιβλεψάντων και των τεχνικών προϊσταμένων της περιοχής των έργων ισχύουσι και δια την οριστικήν παραλαβήν αι διατάξεις αι αφορώσαι την προσωρινήν τοιαύτην. Ως προς την στερεότητα του έργου και την εξ αυτής ευθύνην του εργολάβου, ισχύουσιν αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Διαφωνίαι Άρθρ.13.-«1.Εις περίπτωσιν διαφωνίας του εργολάβου με τον επιβλέποντα το έργον Μηχανικόν, είτε το αντικείμενον ταύτης αποτιμάται εις χρήμα, είτε μη, ο εργολάβος υποβάλλει αίτησιν λύσεως της διαφωνίας προς την Τεχνικήν Υπηρεσίαν του Ο.Ε.Κ. Η σχετική προς τούτο αίτησις υποβάλλεται δια του επιβλέποντος Μηχανικού εις ον δέον να υποβληθή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως εις τον εργολάβον του προκαλέσαντος την διαφωνίαν οιασδήποτε φύσεως εγγράφου. Ο επιβλέπων το έργον μηχανικός υποχρεούται όπως εντός τριών ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως του εργολάβου υποβάλη ταύτην μετά της σχετικής γνωματεύσεώς του εις την Διεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. απ’ ευθείας ή δια του Τοπικού Γραφείου εφ’ όσον υφίσταται τοιούτον. Επί της αιτήσεως του εργολάβου αποφαίνεται το Δ.Σ. το Ο.Ε.Κ.κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών. Η λύουσα την διαφωνίαν απόφασις του Δ.Σ κοινοποιείται εις τον εργολάβον δια του επιβλέποντος το έργον μηχανικού. Εάν ο εργολάβος δεν αποδέχεται την απόφασιν του Δ.Σ. ή ένα το Δ.Σ. δεν αποφανθή εντός τριών μηνών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως του εργολάβου δικαιούται ούτος να προσφύγη εις την εν παρ. 2 διαδικασίαν. 2.Πάσα μεταξύ του Ο.Ε.Κ. και του εργολάβου διαφορά, προκύπτουσα είτε εκ της τεχνικής των έργων εκτελέσεως, είτε εκ της ερμηνείας της εκτελέσεως της συμβάσεως και της συγγραφής των υποχρεώσεων, ως και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων και συμπληρώσεων Αντί των σελ. 68,61(ζ)-68,68(κ) Σελ. 68,61(η) Τεύχος 433-Σελ. 5 468 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 15.Β.β.5 αυτών, είτε εκ της καθ’ οιονδήποτε τρόπον επερχομένης λύσεως της εργολαβικής συμβάσεως, αφορώσα είτε τον καθορισμόν της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών ως και την καταβολήν αυτής, είτε τον καθορισμόν και την καταβολήν των συμβατικών ή νομίμων αποζημιώσεων και γενικώς πάσα διαφορά οιασδήποτε φύσεως προκύπτουσα εξ εργολαβικής συμβάσεως κατά την διάρκειαν ή μετά την οπωσδήποτε λύσιν αυτής, δια της δικαστικής οδού. Αρμόδιον προς επίλυσιν των διαφορών τούτων είναι το Εφετείον Αθηνών, εφαρμοζομένων εν προκειμένω αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1, 3 και 4 του άρθρ. 6 του Νόμ. 5367/1932 ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. 2 του Α.Ν. 1966/1932. 3.Η προσφυγή εις το Εφετείον του Εργολάβου κατά της συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος εκδοθησομένης αποφάσεως του Δ.Σ. επί της αιτήσεως λύσεως διαφωνίας πρέπει να επιδοθή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Δ.Σ. ή από της λήξεως της τριμήνου προθεσμίας της προμνησθείσης παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Προσφυγή εις το Εφετείον ασκουμένη μετά την παρέλευσιν της άνω προθεσμίας των δέκα πέντε ημερών είναι απαράδεκτος, οιαδήποτε δε σχετική αξίωσις του εργολάβου κατά του Ο.Ε.Κ. θεωρείται αποσβεσθείσα. 4.Δια τας προ της ισχύος της παρούσης υποβληθείσας εμπροθέσμους αιτήσεις λύσεως διαφωνίας η εν παρ. 1 του παρόντος καθοριζομένη τρίμηνος προθεσμία και η εν παρ. 3 του παρόντος αναφερομένη δεκαπενθήμερος τοιαύτη άρχεται από της ισχύος της παρούσης τροποποιήσεως». Το άρθρ. 13 ετροποποιήθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 71432/2280 της 14/29 Δεκ. 1956 αποφ. Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 281). Άρθρ.2.-Κατ’ εξαίρεσιν της παρ. 1 του 1ου άρθρου δύνανται έργα αξίας άνω των 100.000 δραχμών να εκτελώνται εργολαβικώς δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α)Εις περίπτωσιν αποτυχίας ή ακυρώσεως λόγω επιτευχθέντος ασυμφόρου αποτελέσματος διενεργηθέντος μειοδοτικού διαγωνισμού. β)Εις περιπτώσεις εκτελέσεως έργου παραπλησίου προς έτερον εκτελούμενον επί τη βάσει των αποτελεσμάτων του δια το έργον τούτο διενεργηθέντος προσφάτως μειοδοτικού διαγωνισμού, εφ’ όσον τα αποτελέσματα του διαγωνισμού τούτου θεωρούνται ως αναμφισβητήτως ικανοποιητικά και κρίνεται ως ενδεδειγμένη η ανάθεσις τούτου εις έμπειρον και δεδοκιμασμένον εργολάβον. Εις αμφοτέρας τας ως άνω δύο περιπτώσεις η απ’ ευθείας ανάθεσις του έργου θα αποφασίζηται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως λαμβανομένης δια 5 τουλάχιστον ψήφων της σημερινής συνθέσεως αυτού». Το άρθρ. 2 ετροποποιήθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 71432/2280 της 14/29 Δεκ. 1956 αποφ. Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 281). Δημοπρασίαι δι’ ανάθεσιν  βάσει τιμών μονάδος εργασιών Άρθρ.3.-1.Τρόποι διενεργείας της δημοπρασίας δια την περίπτωσιν αναθέσεως επί τη βάσει τιμών μονάδος εργασιών καθορίζονται οι εξής δύο: α)Δια συμπληρώσεως Τιμολογίου και Προϋπολογισμού κατ’ απόλυτον μειοδοσίαν και μεθ’ ομαλότητος των προσφερομένων τιμών μονάδος. β)Δια προσφορών απεριορίστου εκπτώσεως επί του Τιμολογίου της Υπηρεσίας. 2.Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης δι’ εκάστην περίπτωσιν δημοπρασίας κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορίζονται, τόσον ο εκ των δύο ανωτέρω εφαρμοσθησόμενος τρόπος διενεργείας της δημοπρασίας, όσον και αι κατηγορίαι και τάξεις εργολάβων Δημοσίων Έργων, οίτινες θα γίνωνται δεκτοί εις τον διαγωνισμόν ως και τα τυχόν ειδικά πρόσωπα τα οποία θα ζητώνται από τους διαγωνιζομένους ρητώς αναγραφόμενα εν τη διακηρύξει και αποδεικνυόμενα δι’ αποδεικτικών εγγράφων, του είδους, τύπου και περιεχομένου αυτών καθοριζομένων εν τη σχετική αποφάσει του Δ.Σ. και αναγραφομένων εν τη διακηρύξει. Κατά τον καθορισμόν των κατηγοριών και τάξεων αίτινες θα γίνωνται δεκταί εις εκάστην δημοπρασίαν το Δ.Σ. δεν δεσμεύεται από τας ισχυούσας διατάξεις, περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων. 3.Η συμμετοχή εις τον διαγωνισμόν προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώσιν της διακηρύξεως, της μελέτης και των λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, καθώς και των τοπικών και γενικών συνθηκών εκτελέσεως των εργασιών, και ότι αποδέχεται άπαντας τους όρους τούτους ανεπιφυλάκτως. 4.«Ο διαγωνισμός διεξάγεται δημοσία. Και προκειμένου μεν περί εκτελέσεως έργων εν τη περιφερεία της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ταυτοχρόνως εν τε τη έδρα του Ο.Ε.Κ. και εν Πειραιεί, προκειμένου δε περί εκτελέσεως έργων εν ταις επαρχίαις, ταυτοχρόνως εν τη έδρα του Ο.Ε.Κ. και τη Πρωτευούση του Νομού εις την περιοχήν του οποίου θα εκτελεσθή το έργον. Η σύνθεσις των Επιτροπών του διαγωνισμού ορίζεται τριμελής, απαρτίζονται δ’ αύται: α)Προκειμένου μεν δια την τέως Διοίκησιν Πρωτευούσης, εκ δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μηχανικού του Ο.Ε.Κ., οριζομένων δι’ αποφάσεως του διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Ως Γραμματεύς ορίζεται είς των υπηρετούντων εις τον Ο.Ε.Κ. υπαλλήλων. β)Προκειμένου δε περί των Επαρχιών, εξ ενός Δικαστού ως Προέδρου, οριζομένου, μετά του αναπληρωτού του, υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών, υπό μηχανικού του Δημοσίου ή του Ο.Ε.Κ. επί βαθμώ τουλάχιστον 4ω και ενός εργατικού αντιπροσώπου, οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. Χρέη γραμματέως των Τοπικών Επιτροπών εκτελεί δημόσιος υπάλληλος οριζόμενος υπό του Προέδρου αυτών». Τα εντός « » ετροποποιήθησαν ως άνω δια της υπ’ αριθ. 42115/1302/1955 αποφάσεως Υπουργού Εργασίας. Έκαστος των διαγωνιζομένων μετέχει αυτοπροσώπως ή, προκειμένου περί Εταιρίας, δι’ ειδικώς εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και παραδίδει εις τον Πρόεδρον της Επιτροπής τα κάτωθι στοιχεία: α)Το Εργολαβικόν πτυχίον του μετά των δικαιολογητικών εκπληρώσεως των νομίμων υποχρεώσεων δια την ισχύν του πτυχίου. β)Φάκελλον εσφραγισμένον αναγράφοντα το ονοματεπώνυμον ή τον τίτλον του διαγωνιζομένου και περιέχονται: α)Τα εν τη Διακηρύξει τυχόν καθοριζόμενα ειδικά πιστοποιητικά, β)Εγγυητικήν επιστολήν ή Γραμμάτιον παρακαταθέντος ποσού, καθοριζομένου εν τη διακηρύξει, δι’ εγγύησιν συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν. (Αντί της σελ. 68,55) Σελ. 68,55(α) 244-71 460 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 15.Β.β.5 Συμπλήρωσις Τιμολογίου και Προϋπολογισμού μεθ’ ομαλότητος τιμών μονάδος Άρθρ.4.-1.Εις περίπτωσιν δημοπρασία δια συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού κατ’ απόλυτον μειοδοσίαν μεθ’ ομαλότητος των προσφερομένων τιμών μονάδος, εν τω υπό στοιχ. Β της παρ. 4 του άρθρ. 3ου Φακέλλω πλην των εν τω άρθρω τούτω καθοριζομένων υπό στοιχ. α, β, θα περιέχηται και φάκελλος (εσωτερικός) εσφραγισμένος φέρων το ονοματεπώνυμον ή τον τίτλον του διαγωνιζομένου και την επιγραφήν «Προσφορά» και περιέχων: α)Το υπό της Υπηρεσίας χορηγούμενον έντυπον ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συμπεπληρωμένον με καθαρώς αναγεγραμμένας δια μελάνης ή γραφομηχανής ολογράφως και αριθμητικώς τας προσφερομένας υπό του διαγωνιζομένου τιμάς μονάδος και υπογεγραμμένον υπ’ αυτού. β)Το υπό της Υπηρεσίας χορηγούμενον έντυπον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συμπεπληρωμένον υπό του διαγωνιζομένου δια μελάνης ή γραφομηχανής με τας τιμάς μονάδος των εργασιών τας αυτάς με τας ολογράφως περιεχομένας εν τω τιμολογίω Προσφοράς, με τα μερικά και συνολικά χρηματικά ποσά και υπογεγραμμένον υπό του διαγωνιζομένου. 2.Η Επιτροπή ελέγχει τα εργολαβικά πτυχία και τα συναφή δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζομένων, παραλαμβάνουσα και αριθμούσα κατά σειράν τους φακέλλους των δικαιουμένων συμμετοχής. Ληξάσης της παραλαβής των φακέλλων αποσφραγίζονται εν δημοσία συνεδριάσει κατά την σειράν επιδόσεως οι εξωτερικοί φάκελλοι και τα περιεχόμενα έγγραφα καταγράφονται εν τω πρακτικώ. Μετά ταύτα καθισταμένης της συνεδριάσεως μυστικής, ελέγχονται τα εν τω εξωτερικώ φακέλλω δικαιολογητικά συμμετοχής του εργολάβου. Αποκαθισταμένης είτα της συνεδριάσεως δημοσίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινοί τα ονόματα των τυχόν αποκλειομένων της περαιτέρω συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν ως και τους λόγους του αποκλεισμού εκάστου τούτων. Προς τους αποκλεισθέντας επιστρέφονται άπαντα τα υποβληθέντα στοιχεία πλην του φακέλλου Προσφοράς. Αποσφραγίζει είτα η Επιτροπή τους φακέλλους τους φέροντας την επιγραφήν «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τους ανήκοντας εις τους μη αποκλεισθέντας εργολάβους και μετά την μονογράφησιν παρά των μελών της Επιτροπής των εν τοις φακέλλοις στοιχείων προσφορών, καταγράφονται εν τω πρακτικώ εν ειδικώ πίνακι κατά σειράν γενομένης αριθμήσεως τα ονόματα των γενομένων δεκτών μειοδοτών και τα συνολικά ποσά της προσφοράς τούτων, άτινα και ανακοινούνται μεγαλοφώνως. Τα συνολικά ποσά Π των προσφορών θεωρούνται οριστικά. Σελ. 68,56(α) 244-72 Αι προσφοραί των αποκλεισθέντων επιστρέφονται μετά 48ωρον εις εκείνους εκ τούτων οι οποίοι δεν υπέβαλον ένστασιν κατά του κύρους της δημοπρασίας. Οι φάκελλοι των εκ τούτων υποβαλόντων ενστάσεις, αποσφραγίζονται υπό του Δ.Σ. κατά την συνεδρίασιν την αφορώσαν την κατακύρωσιν της Δημοπρασίας δι’ εκείνους εκ των μειοδοτών δια τους οποίους το Συμβούλιον απεφάνθη υπέρ της αποδοχής της ενστάσεώς των, των λοιπών φακέλλων επιστρεφομένων εσφραγισμένων. 3.Αποκλείονται εν συνεχεία οριστικώς αι προσφοραί των γενομένων μέχρι τούδε δεκτών των οποίων το συνολικόν ποσόν είναι ανώτερον ή και ίσον του ποσού του προϋπολογισμού Μελέτης (της Υπηρεσίας) γινομένης σχετικής μνείας εν τω πρακτικών. Θεωρείται ως «αρχικός προσωρινός μειοδότης» ο εις ον ανήκει η εκ των γενομένων τελικώς δεκτών προσφορών παρουσιάζουσα το μικρότερον συνολικόν ποσόν Π. 4.Ελέγχεται η προσφορά του «αρχικού προσωρινού μειοδότου» προς διόρθωσιν τυχόν ανωμαλιών ή σφαλμάτων ως έπεται. α)Διαπιστούται ότι εν τη προσφορά δεν υπάρχει διαγραφή, τροποποίησις, ή προσθήκη. Εν περιπτώσει καθ’ ην ήθελε διαπιστωθή ύπαρξις τοιούτων ανωμαλιών η προσφορά απορρίπτεται η δε Επιτροπή προβαίνει εις την εξέτασιν της προσφοράς του αμέσως επομένου μειοδότου. Τούτο δε επαναλαμβάνεται μέχρις ου ευρεθή προσφορά μη παρουσιάζουσα τας ανωμαλίας ταύτας. β)Ακολουθεί λογιστικός έλεγχος της προσφοράς του γενομένου ούτω δεκτού «προσωρινού μειοδότου» όστις διενεργείται ως εξής: Συγκρίνονται αι εν τω Προϋπολογισμώ αναγραφόμεναι τιμαί μονάδος προς τας του τιμολογίου και διαπιστούται η συμφωνία των αντιστοίχων τιμών των δύο τούτων στοιχείων της προσφοράς. Εν περιπτώσει καθ’ ην υπάρχει διαφορά μεταξύ της εν Προϋπολογισμώ τιμής κονδυλίου τούτου, διορθούται η εν τω Προϋπολογισμώ τιμή ώστε να συμφωνή προς την εν τω Τιμολογίω τοιαύτη. Εν περιπτώσει καθ’ ην εν τω Τιμολογίω υπάρχει τυχόν διαφορά επί της τιμής κονδυλίου τινός, μεταξύ της ολογράφου τιμής και της αριθμητικής τοιαύτης, λαμβάνεται η ολογράφως τιμή ακόμη και εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν η αριθμητική τιμή του Τιμολογίου συμπίπτει προς την τιμήν την αναγεγραμμένην εν τω Προϋπολογισμώ. Εν περιπτώσει καθ’ ην η τιμή κονδυλίου τινος περιλαμβάνεται εν τω Τιμολογίω μόνον αριθμητικώς, συμπίπτει δε αύτη προς την εν τω Προϋπολογισμώ τιμήν θεωρείται η τιμή αύτη ως ισχύουσα και η παράλειψις της ολογράφου θεωρείται συγχωρητέα. Εν περιπτώσει καθ’ ην αντιθέτως εν τω Τιμολογίω υπάρχει μόνον αριθμητική τιμή και δεν συμπίπτει αύτη με την εν τω Προϋπολογισμώ αριθμητικήν τιμήν η όλη προσφορά απορρίπτεται, θεωρουμένου ως προσωρινού μειοδότου του αμέσως επομένου. 461 15.Β.β.5 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας γ)Μετά την διόρθωσιν των εν τω Προϋπολογισμώ τιμών ώστε να συμφωνούν αύται προς τας του Τιμολογίου εκτελείται η διόρθωσις του ολικού ποσού της προσφοράς, όπερ θα προκύψη Π διάφορον του αρχικώς ποσού Π. Επενεργείται μείωσις των τιμών μονάδος κατά εκατοστιαίον ποσοστόν ίδον προς Π΄-Π/Π΄Χ100, ώστε το αρχικόν εν τη προφορά αναγραφέν ποσόν Π να παραμείνη αμετάβλητον. Η εκατοστιαία έκπτωσις ως είναι ευνόητον, δύναται να προκύψη και αρνητική. Αι ούτω τροποποιούμεναι τιμαί θεωρούνται ως αι «οριστικαί τιμαί μονάδος» της προσφοράς του μειοδότου. 5.Ελέγχεται εν συνεχεία η ομαλότης των τιμών μονάδος της προσφοράς του μειοδότου ως εξής: Ενδείκνυται Σ το αντίστοιχον προς το Π συνολικόν ποσόν του Προϋπολογισμού Μελέτης του συντεταγμένου υπό της Υπηρεσίας. Ενεργείται είτα εφ’ όλων των τιμών μονάδος του Προϋπολογισμού Μελέτης εκατοστιαία έκπτωσις ίση προς, ώστε να προκύψη συνολικόν ποσόν ίσον προς Π.  Αι επί τη βάσει του ποσοστού τούτου εξαγόμεναι τιμαί μονάδος θεωρούνται ως «μέσαι κανονικαί τιμαί» της δημοπρατουμένης εργολαβίας. Θεωρείται ως ομαλή πάσα «οριστική τιμή μονάδος» της προσφοράς εφ’ όσον αύτη αφίσταται της κατά τ’ ανωτέρω μέσης κανονικής τιμής κατά ποσοστόν μη υπερβαίνον το συν ή πλην 10%. Ελέγχεται η ομαλότης των «οριστικών τιμών μονάδος» πάντων των κονδυλίων των οποίων η εν τω Προϋπολογισμώ Μελέτης αξία είναι τουλάχιστον ίση προς 2% του εν τω Προϋπολογισμώ Μελέτης αθροίσματος Σ (Δαπάνης Εργασιών άνευ εργολαβικού ποσοστού). Διαπιστουμένων «ομαλών» όλων των ως άνω τιμών, ο υποβαλών την προσφοράν ανακηρύσσεται «οριστικός τελευταίος μειοδότης». 6.Εν περιπτώσει όμως καθ’ ην προκύπτει ανώμαλος έστω και μία των κατά τ’ ανωτέρω ελεγχομένων τιμών, η προσφορά του μειοδότου απορρίπτεται. Επαναλαμβάνεται τότε ολόκληρος η διαδικασία από της παρ. 4 μέχρις ευρέσεως προσφοράς της οποίας όλαι αι ελεγχόμεναι τιμαί να διαπιστούνται ομαλαί. 7.Εν συνεχεία ελέγχονται αι τιμαί μονάδος όλων των λοιπών ειδών εργασιών και άπασαι αι τυχόν ανώμαλοι τοιαύται, καθίστανται ομαλαί δι’ αυξήσεως ή μειώσεως ώστε να συμπέσουν προς τας αντιστοίχους μέσας κανονικάς τιμάς ηυξημένας κατά συν ή πλην 10%. 8.Εξάγεται Πα το μετά την διόρθωσιν ταύτην σύνολον του Προϋπολογισμού Προσφοράς. 9.Διορθούνται τελικώς, μετά την ως άνω διόρθωσιν, αι τιμαί μονάδος όλων εν γένει των εργασιών κατά το αυτό ποσοστόν ίσον προς  ώστε να παραμείνη πάλιν αμετάβλητον το αρχικόν συνολικόν ποσόν Π της Προσφοράς. Αι ούτω τελικώς διορθωθείσαι τιμαί θα είναι αι άνευ εργολαβικού ποσοστού τιμαί μονάδος της εργολαβίας, έστω και αν κατόπιν της τελικής (παρ. 9) διορθώσεως, εμφανίζωνται μεταξύ αυτών τιμαί ανώμαλοι συγκρινόμεναι προς τας αντιστοίχους μέσας κανονικάς. Προσφορά εκπτώσεως άνευ ορίων Άρθρ.5.-1.Εις περίπτωσιν δημοπρασίας δια προσφορών απεριορίστου εκπτώσεως επί του Τιμολογίου της Υπηρεσίας εν τω υπό στοιχ. Β΄. της παρ. 4 του άρθρ. 3ου Φακέλλω, πλην των εν τω άρθρω τούτω καθοριζομένων υπό στοιχ. α, β, θα περιέχηται και Φάκελλος (εσωτερικός) εσφραγισμένος φέρων το ονοματεπώνυμον του διαγωνιζομένου και την επιγραφήν «Προσφορά» και περιέχων έγγραφον προσφοράν εκπτώσεως εις ακεραίας μονάδας επί τοις εκατόν επί των τιμών μονάδος του Τιμολογίου της Υπηρεσίας. 2.Υπό της Επιτροπής της δημοπρασίας ανακηρύσσεται τελευταίος μειοδότης ο προσενεγκών το μεγαλύτερον ποσοστόν εκπτώσεως ή ο κληρούμενος μεταξύ των προσενεγκόντων το αυτό μεγαλύτερον ποσοστόν εκπτώσεως. 3.Ως προς τον έλεγχον των πτυχίων και δικαιολογητικών των συναγωνιζομένων και τον κατόπιν τούτου τυχόν αποκλεισμόν τινών εξ αυτών ισχύουσι τα εν άρθρ. 4ω παρ. 2 καθοριζόμενα. Σύμφορον της προσφοράς του τελευταίου μειοδότου Άρθρ.6.-1.Κατ’ αμφοτέρους τους εν άρθρ. 4ω και 5ω τρόπους δημοπρατήσεως, υπό της Επιτροπής της δημοπρασίας αναγράφεται υποχρεωτικώς εν τω πρακτικώ η κρίσις αυτής περί του συμφόρου ή μη δια τον Ο.Ε.Κ. της προσφοράς του τελευταίου μειοδότου. 2.Εν περιπτώσει καθ’ ην τυχόν η Επιτροπή εσχημάτισε την γνώμην ότι μεταξύ των διαγωνισθέντων έλαβε χώραν συνεννόησις ή συμπαιγνία προς ανάληψιν του έργου άνευ πραγματικού συναγωνισμού εις βάρος των καλώς εννοουμένων συμφερόντων του εργοδότου, αναγράφει εν τω πρακτικώ και την γνώμην της ταύτην ως και ει δυνατόν, τα στοιχεία και περιστατικά εφ’ ων βασίζει αυτήν. Δημοπρασίαι δι’ ανάθεσιν βάσει τιμών κατ’ αποκοπήν Άρθρ.7.-1.Πλην των εν άρθρ. 3ω καθοριζομένων τρόπων διενεργείας της δημοπρασίας, είναι δυνατή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η ανάθεσις των έργων δια δημοπρασίας βάσει προσφορών κατ’ αποκοπήν δια παράδοσιν πλήρους μονάδος εκ μιας κατοικίας ή πλήρους μονάδος εκ περισσοτέρων κατοικιών εν τω αυτών κατακορύφω στοιχείω ή εν τω αυτώ οριζοντίω στοίχω κατά τα κατωτέρω: α)Επί τη βάσει πλήρους μελέτης της Υπηρεσία περιλαμβανούσης σχέδια, κατασκευαστικόν σύστημα, σύνθεσιν των κατ’ είδος εργασιών και συγγραφήν υποχρεώσεων. β)Επί τη βάσει της μελέτης της Υπηρεσίας κατά τ’ ανωτέρω, περιλαμβανούσης όμως, ως προς το κατασκευαστικόν σύστημα, μόνον γενικούς περιοριστικούς όρους. γ)Επί τη βάσει σχεδίων και συγγραφής υποχρεώσεων της Υπηρεσίας, του κατασκευαστικού συστήματος αφιεμένου εις την ελευθέραν εκλογήν των συναγωνιζομένων. δ)Επί τη βάσει γενικών όρων καθοριζομένων υπό της Υπηρεσίας, σχεδίων συντασσομένων υπό των συναγωνιζομένων και κατασκευαστικού συστήματος καθοριζομένου υπό τούτων 2.Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις καθορίζεται εν τοις στοιχείοις του διαγωνισμού η έκτασις της προσφοράς ήτοι αν αύτη ζητείται επί της υπέρ την βάσιν ανωδομής του κτιρίου ή επί του συνόλου αυτού περιλαμβάνοντος την βάσιν και τας θεμελιώσεις. Και εις μεν την πρώτην εκ των δύο τούτων περιπτώσεων αι θεμελιώσεις και η βάσις εκτελεσθήσονται υπό του αναδόχου είτε απολογιστικώς και συμφώνως προς τας οδηγίας και τους γενικούς όρους της Υπηρεσίας είτε δια συμφωνίας κατ’ αποκοπήν καταρτισθησομένης μετά την επί τόπου εγκατάστασιν βάσει των γενικών όρων της Υπηρεσίας και των υπό τούτων καθοριζομένων τιμών ημερομισθίων και υλικών. Εις δε την δευτέραν περίπτωσιν, καθορίζονται σαφώς υπό της Υπηρεσίας εν τοις στοιχείοις του διαγωνισμού η μορφή του γηπέδου, η πολεοδομική διάταξις, η φύσις του εδάφους θεμελιώσεως και η επιτραπησομένη φόρτισις αυτού. 3.Εις εκάστην τω περιπτ. α, β, γ, και δ της ανωτέρω παρ. 1 δύναται να ζητηθή υπό του Ο.Ε.Κ. η μετά της προσφοράς υποβολή υπό του διαγωνιζομένου Προτάσεως Χρηματοδοτήσεως του έργου υπ’ αυτού, περιλαμβανούσης λεπτομερώς τους όρους αυτής. «4.Αι διατάξεις των εδαφ. 1 και 2 της 4ης παραγράφου του άρθρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, αι αφορώσαι την διεξαγωγήν του διαγωνισμού και την σύνθεσιν των Επιτροπών αυτού, εφαρμόζονται και εν προκειμένω». Τα πρώτον και δεύτερον εδάφια ετροποποιήθησαν ως άνω δια της υπ’ αριθ. 60566/9311 της 26 Νοεμ. /11 Δεκ. 1971 αποφ. Υπ. Εθν. Οικονομίας (ΦΕΚ Β΄ 987). Εν τη Διακηρύξει της δημοπρασίας καθορίζονται ο τόπος, ο τίτλος και τα γενικά χαρακτηριστικά του προς εκτέλεσιν έργου, ο χρόνος διενεργείας της δημοπρασίας, τα προσόντα των διαγωνιζομένων, το είδος και το ποσόν της εγγυήσεως συμμετοχής, άπαντα τα δεδομένα προς σύνταξιν και υποβολήν προσφοράς, τα στοιχεία άτινα θα απαρτίζωσι ταύτην ως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, σχέδια και τεύχη, δι’ ων περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι εκτελέσεως και αι υποχρεώσεις του εργολάβου. (Αντί της σελ. 68,57) Σελ. 68,57(α) Τεύχος 440 – Σελ.61 462 100      100        Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 15.Β.β.5 Η διαδικασία της δημοπρασίας περιλαμβάνει τα κάτωθι τρία στάδια: 1ον Στάδιον Η Επιτροπή παραλμβάνει τους υπό των διαγωνιζομένων υποβαλλομένους Γενικούς Φακέλλους προσφορών εφ’ ων αναγράφεται το ονοματεπώνυμον ή επωνυμία και η διεύθυνσις του διαγωνιζομένου, ο τίτλος του έργου και η επιγραφή «Γενικός Φάκελλος Προσφοράς» και ων έκαστος δέον να περιέχη: α)Το εργολαβικόν πτυχίον του διαγωνιζομένου μετά των δικαιολογητικών ισχύος του πτυχίου, εφ’ όσον θεωρείται απαιτητόν. β)Τα εν τη διακηρύξει καθοριζόμενα, αν τοιαύτα απαιτούνται υπό του Ο.Ε.Κ., πιστοποιητικά ικανότητος, οργανώσεως, πείρας και οικονομικής ευρωστίας του διαγωνιζομένου. γ)Την οριζομένην υπό της Διακηρύξεως εγγύησιν συμμετοχής εις την δημοπρασίαν. δ)Υπογεγραμμένην την υπό του Ο.Ε.Κ. χορηγουμένην Δήλωσιν ότι έλαβε πλήρη γνώσιν των όρων της δημοπρασίας, ότι δέχεται τούτους άνευ επιφυλάξεως τινός ως προς την έννοιαν αυτών και ότι συνέταξε την προσφοράν του εν πλήρει γνώσει των γενικών και τοπικών συνθηκών υφ’ ους αναλαμβάνει την εκτέλεσιν του έργου. ε)Φάκελλον εσωτερικόν εσφαγισμένον φέροντα άνω δεξιά του αριθ. 1, το ονοματεπώνυμον ή επωνυμίαν και διεύθυνσιν του διαγωνιζομένου, τον τίτλον του έργου και την επιγραφήν «Τεχνική Προσφορά». ς)Φάκελλον εσωτερικόν εσφραγισμένον φέροντα άνω δεξιά τον αριθ. 2, τα λοιπά στοιχεία ως ο Φάκελλος 1 και την επιγραφήν «Χρηματική Προσφορά». ζ)Φάκελλον εσωτερικόν εσφραγισμένον φέροντα άνω δεξιά τον αριθ. 3, τα λοιπά στοιχεία ως ο Φάκελλος 1 και την επιγραφήν «Προσφορά Χρηματοδοτήσεως». Εις τας περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Φάκελλος δέον να περιέχη απαραιτήτως τα ανωτέρω στοιχεία των εδαφ. α, β, γ, δ, ε, και ς΄ ενδεχομένως δε και εφ’ όσον εζητήθη τούτο εν τη Διακηρύξει και το στοιχείον του εδαφ. ζ΄. Εις την περίπτ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ο Γενικός Φάκελλος δέον να περιέχη πάντα τ’ ανωτέρω πλην των στοιχείων του εδαφ. ε, οπότε η αρίθμησις των εσωτερικών φακέλλων θα είναι 1 του στοιχ. ς΄ και 2 του στοιχ. ζ΄ εφ’ όσον τοιούτος εζητήθη εν τη διακηρύξει. Ληξάσης της παραλαβής των Φακέλλων αποσφραγίζονται εν δημοσία συνεδριάσει κατά την σειράν επιδόσεως οι Γενικοί Φάκελλοι και τα περιεχόμενα έγγραφα καταγράφονται εν τω Πρακτικώ. Σελ. 38,58(α) Τεύχος 440-Σελ. 62 Μετά ταύτα καθισταμένη της συνεδριάσεως μυστικής, ελέγχονται τα εν τω Γενικώ Φακέλλω δικαιολογητικά συμμετοχής ως και το σύμφωνον εν γένει του περιεχομένου προς τα υπό της Διακηρύξεως καθοριζόμενα, διαπιστούνται δε και καταγράφονται εν τω πρακτικώ αι τυχόν ελλείψεις ή παρατυπίαι. Αποκαθισταμένης είτα της συνεδριάσεως δημοσίας, ανακοινούνται τα ονόματα των αποκλεισθέντων της περαιτέρω συμμετοχής λόγω ελλείψεων ή παρατυπιών και οι λόγοι του αποκλεισμού των, επιστρέφονται δε εις πάντας τους συμμετασχόντας τα εργολαβικά των πτυχία. Ενστάσεις γίνονται δεκαί υποβαλλόμεναι εγγράφως, μόνον, υπό των τυχόν αποκλεισθέντων και εντός 48 ωρών από της ανακοινώσεως του αποκλεισμού των υπό της Επιτροπής. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Ε.Κ. κατά την πρώτην μετά την λήξιν της προθεσμίας υποβολής των συνεδρίασιν αυτού. Εις τους εκ των αποκλεισθέντων μη υποβαλόντας εμπροθέσμως ενστάσεις επιστρέφεται ολόκληρος η προσφορά ως αύτη περιείχετο εν τω Γενικώ Φακέλλω, επί αποδείξει. 2ον Στάδιον α)Προκειμένου περί δημοπρασίας εμπιπτούσης εις την εν παρ. 1 περίπτ. α, η Επιτροπή προβαίνει εν συνεχεία εις το άνοιγμα δημοσία των εσωτερικών φακέλλων με την επιγραφήν «ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», την μονογράφησιν των περιεχομένων, τον έλεγχον της κανονικότητος των προσφορών και απόρριψιν των προσφορών των μη συντεταγμένων κατά τα οριζόμενα υπό της Διακηρύξεως και ανακοινοί τα ονόματα των υποβαλόντων ταύτας. Εν συνεχεία καταγράφει εν τω Πρακτικώ τας χρηματικάς προσφοράς των μη αποκλεισθέντων και ανακηρύσσει μειοδότην μεταξύ τούτων τον υποβαλόντα την μικροτέραν χρηματικήν προσφοράν. Εις το Πρακτικόν αναγράφονται εν συνεχεία και αι χρηματικαί προσφοραί των αποκλεισθέντων κατά τ’ ανωτέρω. 463 15.Β.β.5 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας β)Προκειμένου περί δημοπρασίας εμπιπτούσης εις μίαν των εν παρ. 1 περιπτ. β, γ, και δ. η Επιτροπή προβαίνει εν συνεχεία εις το άνοιγμα δημοσίου των εσωτερικών φακέλλων με την επιγραφήν «Τεχνική Προσφορά» και ανακοινοί τα περιεχόμενα άτινα και μονογραφεί. Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει, εις μίαν ή περισσοτέρας κατ’ ιδίαν συνεδριάσεις εις τον έλεγχον και την αξιολόγησιν των «Τεχνικών Προσφορών», βαθμολογούσα ταύτας βάσει καθωρισμένων δια της διακηρύξεως κριτηρίων και τρόπου μερικής και ολικής βαθμολογήσεως και αποκλείουσα οριστικώς τας προσφοράς, ων η βαθμολογία δεν υπερβαίνει την κεκανονισμένην Γενικήν βάσιν. Η αξιολόγησις των Τεχνικών Προσφορών περατούται μέχρι της καθωρισμένης δια της Διακηρύξεως ημέρας και ώρας καθ’ ην η Επιτροπή ανακοινοί δημοσία εις τους ενδιαφερομένους τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως άτινα είναι οριστικά, ουδεμιάς επ’ αυτών χωρούσης ενστάσεως. Η υπό της Διακηρύξεως καθοριζομένη ως άνω προθεσμία περατώσεως της τεχνικής αξιολογήσεως δύναται να παραταθή δι’ αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. Οι μη αποκλεισθέντες κατόπιν της αξιολογήσεως ταύτης δύναται να υποβάλωσιν επί αποδείξει εντός 5 ημερών από της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων αυτής, έγγραφον συμπλήρωσιν της χρηματικής προσφοράς των, απευθυνομένην προς την Επιτροπήν της δημοπρασίας και περιέχουσαν ολογράφως και αριθμητικώς την τυχόν προσφερομένην υπ’ αυτών Γενικήν Μείωσιν της αρχικής χρηματικής Προσφοράς των εις ακεραίας μονάδας επί τοις εκατόν. Η Επιτροπή προβαίνει ακολούθως εις το άνοιγμα δημοσία των εσωτερικών φακέλλων με την επιγραφήν «Χρηματική Προσφορά» των μη αποκλεισθέντων λόγω απορρίψεως της Τεχνικής Προσφοράς των, καταγράφει δε εν τω Πρακτικώ πάσας τας επ’ αυτής παρατηρήσεις της ως και τα ποσά των χρηματικών προσφορών μετά της τυχόν κατά τ’ ανωτέρω υποβληθείσης μετά την αξιολόγησιν των Τεχνικών προσφορών εκπτώσεως. Εν συνεχεία, επί τη βάσει της βαθμολογίας των Τεχνικών Προσφόρων και των αντιστοίχων χρηματικών τοιούτων, η Επιτροπή γνωματεύει περί των συμφεροτέρων προσφορών των κατ’ αρχήν προκρινομένων υπ’ αυτής εν τω συνόλω, καθορίζουσα και τας τυχόν προτεινομένας υπ’ αυτής τεχνικάς βελτιώσεις ή συμπληρώσεις εκάστης των προσφορών τούτων. 3ον Στάδιον Η Επιτροπή προβαίνει εις το άνοιγμα των εσωτερικών φακέλλων με την επιγραφήν «Προσφορά Χρηματοδοτήσεως», εφ’ όσον τοιαύτη εζητήθη δια της Διακηρύξεως, μονογραφεί και καταγράφει εν τω Πρακτικώ ταύτας, της επί τούτων κρίσεως ανηκούσης εις την δικαιοδοσίαν του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνον μετ’ εξέτασιν αυτών εν συσχετισμώ προς τα στοιχεία των προσφορών «Τεχνικής» και «Χρηματικής». Εν τέλει η Επιτροπή, εις αμφοτέρας τας περιπτ. α, και β του 2ου Σταδίου και μετά την περάτωσιν των ένα αυταίς αναγραφομένων ενεργειών της κλείουσα το Πρακτικόν υποβάλλει αυτό μεθ’ όλων των εν τοις Σταδίοις 2 και 3 μνημονευομένων προσφορών, εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. 5.Εν περιπτώσει καθ’ ην ένστασις αποκλεισθέντος εγένετο δεκτή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται τούτο να διατάξη την επανάληψιν της διαδικασίας της δημοπρασίας από του σημείου όπερ αφορά η γενομένη δεκτή ένστασις, ανακηρυσσομένου εκ νέου του τελευταίου μειοδότου κατόπιν της επαναληπτικής ταύτης διαδικασίας. 6.Εις άπαντας τους διαγωνισθέντας επιστρέφονται η εγγύησις συμμετοχής και τα πιστοποιητικά ικανότητος κλπ. μετά την τελικήν απόφασιν του Διοικ. Συμβουλίου περί κατακυρώσεως ή μη της δημοπρασίας, πλην της εγγυήσεως συμμετοχής του εις ον κατεκυρώθη και ανετέθη η εκτέλεσις του έργου ήτις επιστρέφεται αυτώ άμα τη καταθέσει της κεκανονισμένης εγγυήσεως καλής εκτελέσεως. 7.Η κατακύρωσις ή ακύρωσις της δημοπρασίας γίνεται δι’ ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου λαμβανομένης κατά την απόλυτον κρίσιν αυτού και δια πλειοψηφίας τουλάχιστον 4 ψήφων της σημερινής συνθέσεώς του ουδεμία δε ένστασις ή προσφυγή οθενδήποτε προερχομένη χωρεί κατά της αποφάσεως ταύτης. Ενστάσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών Άρθρ.8.-1.Προκειμένου περί δημοπρασιών διενεργουμένων συμφώνως προς τα άρθρ. 4 και 5, αι κατά του κύρους αυτών ενστάσεις γίνονται δεκταί εντός 48 ωρών από της λήξεως αυτών. 2.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Δημοπρασίας υποβάλλει προς το Δ.Σ. το πρακτικόν της δημοπρασίας μετά των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ως και της σχετικής γνωματεύσεως της Επιτροπής ειδικώς συγκαλουμένης υπό τούτου προς τον σκοπόν αυτόν. 3.Η υποβολή του φακέλλου της δημοπρασίας υπό του Προέδρου της Επιτροπής δέον να πραγματοποιηθή εντός 7 το πολύ ημερών από της διενεργείας της δημοπρασίας η δε απόφασις του Δ.Σ. δέον να εκδοθή εντός 30 ημερών από της διενεργείας της. 4.Αι Δημοπρασίαι κατακυρούνται δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. το οποίον δύναται επίσης και να προβή εις ακύρωσιν του διαγωνισμού κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεώς του. 5.Εις περίπτωσιν καθ’ ην, κατά την συνε-δρίασιν της επικυρώσεως της Δημοπρασίας, εγένετο δεκτή η ένστασις εργολάβου, ούτινος  (Αντί της σελ. 68,59(α) σελ. 68,59(β) 262-111 464 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 15.Β.β.5 το ολικόν ποσόν είναι κατώτερον του υπό της Επιτροπής αναδειχθέντος μειοδότου κατόπιν διαγωνισμού δια συμπληρώσεως Τιμολογίου και Προϋπολογισμού, το Δ.Σ. προβαίνει από του σημείου τούτου εις την περαιτέρω συνέχισιν της δημοπρασίας έλεγχον την ομαλότητα των τιμών του νέου μειοδότου. Προκειμένου περί δημοπρασιών διενεργουμένων συμφώνως προς το άρθρ. 7ον, εφαρμόζονται τα εν τω άρθρω τούτω καθοριζόμενα περί ενστάσεων. Σύμβασις εργολαβίας