Das Landgericht hat den Beklagten zu Recht auch zur Zahlung einer Vergütung in Höhe von 0 DM für zusätzliche Innenausbauarbeiten im Golfhotel J. des Beklagten in B. verurteilt, die nicht Gegenstand des von der Klägerin unter dem [DATE] unterzeichneten Hauptauftrages gewesen sind. Es mag dahinstehen, ob bezüglich der Zusatzarbeiten ein Werklohnanspruch der Klägerin gemäß [REF] begründet ist, weil der Architekt des Beklagten, Herr K., diese Arbeiten in Auftrag gegeben hat und hierzu von dem Beklagten mündlich ermächtigt war, wie die Klägerin behauptet. Denn auch ohne den vom Beklagten bestrittenen Auftrag und/oder eine von ihm erteilte Vollmacht ist er auf der Grundlage des unstreitigen Parteivorbringens aus dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß [REF] zur Bezahlung der Zusatzarbeiten in Höhe der hierfür unter dem [DATE] in Rechnung gestellten Beträge verpflichtet. Ein Bauunternehmer kann nach [REF] die übliche Vergütung verlangen, wenn die Voraussetzungen einer berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag vorliegen . Die Anwendbarkeit der §§ 0 ff. BGB wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Klägerin sich für vertraglich verpflichtet hielt, die Zusatzarbeiten auszuführen . Unschädlich ist ferner, daß die Voraussetzungen des § 0 Nr. 0 Abs. 0 VOB/B nicht erfüllt sind, wonach eine Vergütung für Leistungen ohne Auftrag geschuldet wird, wenn der Bauherr diese nachträglich anerkennt oder die Leistung für die Erfüllung des Vertrages notwendig war, dem mutmaßlichen Willen des Bauherrn entspricht und ihm unverzüglich angezeigt wurde. Denn die VOB/B sind unstreitig nicht in den Vertrag der Parteien einbezogen worden. Die Klägerin kann Ersatz ihrer Aufwendungen in Höhe der üblichen Vergütung verlangen, weil die von ihr erbrachten Zusatzleistungen dem Interesse und dem mutmaßlichen Willen des Beklagten entsprachen. Mangels anderer Anhaltspunkte ist als mutmaßlich der Wille anzusehen, der dem wohlverstandenen Interesse des Geschäftsherrn entspricht . Zwar ist grundsätzlich der wirkliche ausdrücklich oder konkludent geäußerte Wille maßgebend. Ein tatsächlich geäußerter Wille des Beklagten steht aber entgegen seiner Auffassung einer berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag nicht entgegen. Insbesondere läßt sich § 0 des Hauptvertrages nicht dahin auslegen, daß ohne Zustimmung des Beklagten durchgeführte Zusatzleistungen in jedem Falle seinem Interesse und Willen widersprechen. Die Klausel verbietet die Ausführung von Arbeiten, welche die Auftragssumme überschreiten und nicht durch ein Ergänzungsschreiben genehmigt sind. Mit dieser Klausel hat der Beklagte sich die Entscheidung über jede Erweiterung des Auftrages vorbehalten wollen, um eine Überschreitung der Auftragssumme ohne seine Zustimmung zu verhindern. Dieser Sinn und Zweck des Verbotes, zusätzliche Arbeiten ohne seine Zustimmung auszuführen, führte nicht zwangsläufig dazu, daß jegliche ohne seine Zustimmung durchgeführte Zusatzleistungen seinem Interesse und Willen widersprachen. Im Gegenteil hat die Klägerin substantiiert dargetan, daß die Zusatzleistungen für den Beklagten nützlich, teilweise sogar notwendig waren und damit ihre Ausführung dem Interesse des Beklagten entspricht. So erfolgten die Zusatzleistungen zum Teil in Anpassung an die gegenüber der Vertragsplanung geänderte Ausführungsplanung und waren zum anderen Teil für die Fertigstellung der Räume zu ihrer vorgesehenen Nutzung notwendig, ohne Teil des Hauptauftrages gewesen zu sein . Diese sind ebenso wie die übrigen Zusatzarbeiten vom Beklagten genutzt worden bzw. werden weiterhin genutzt. Es handelt sich bei den Zusatzarbeiten also keineswegs größtenteils um kosmetische Veränderungen, wie der Beklagte behauptet. Soweit er die Lichtleisten im Musterzimmer anführt, sind die Kosten hierfür nicht mehr Gegenstand des Rechtsstreits, da das Landgericht darüber bereits abschließend entschieden hat. Die Zusatzarbeiten widersprechen auch nicht etwa deswegen dem Interesse des Beklagten, weil die Klägerin es unterlassen hatte, ihn nach Vorlage der geänderten Ausführungszeichnungen auf die Zusatzkosten hinzuweisen. Der Beklagte hat bezüglich keiner der in Rechnung gestellten Zusatzarbeiten substantiiert dargetan, daß und aus welchen Gründen sie für ihn nicht nützlich war und ist. Eines solchen Vortrags hätte es aber im Hinblick darauf, daß der Beklagte die zusätzlichen Leistungen nicht nur nutzt, sondern sie auch weder vor noch nach Rechnungserteilung zurückgewiesen und nicht deren Beseitigung verlangt, sondern nur erstmals mit Schriftsatz vom [DATE] und damit ca. drei Jahre nach Erbringung der Leistungen eine solche anheimgestellt hat, bedurft. Da im Zeitpunkt der Ausführung der Zusatzarbeiten der Beklagte seinen wirklichen Willen hierzu nicht geäußert hat, entscheidet der mutmaßliche Wille, d.h. der Wille, den der Beklagte bei objektiver Beurteilung aller Umstände im Zeitpunkt der Übernahme geäußert haben würde. Mangels anderer Anhaltspunkte ist hier als mutmaßlich der dem Interesse des Beklagten entsprechende Wille anzunehmen. Hierfür spricht schließlich auch, daß die Zusatzleistungen nach dem erstinstanzlichen Vortrag des Beklagten auf Fehlplanungen des Architekten und Fehlern in der Baukoordinierung beruhten. Auch dieser Umstand läßt den Schluß zu, daß sie zumindest vorteilhaft, wenn nicht gar notwendig waren, um die Fehler auszugleichen und das vom Beklagten in Auftrag gegebene Werk ordnungsgemäß herzustellen. Die Klägerin kann somit als Aufwendungsersatz die übliche Vergütung verlangen. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Sachverständigen H. in seinem vom Landgericht eingeholten Gutachten vom [DATE] sind die von der Klägerin berechneten Preise für die Zusatzarbeiten angemessen und entsprechen den Preisen des Angebots bzw. des Leistungsverzeichnisses vom [DATE] , so daß sie als übliche Vergütung im Sinne des [REF] anzusehen sind. Der Zinsanspruch folgt aus [REF] . Die Klägerin hat nach teilweiser Rücknahme ihres Zinsantrages die noch geltend gemachte Zinshöhe durch Vorlage der Zinsbescheinigung der Sparkasse N. vom [DATE] nachgewiesen, deren Angaben der Beklagte nicht entgegengetreten ist.