Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg, weil das angefochtene Urteil zu Recht einen Anspruch der Klägerin auf Zahlung restlichen Werklohns gemäß [REF] verneint hat. Dabei kann offenbleiben, ob der Anspruch der Klägerin tatsächlich 0 DM beträgt, von dem sie einen Teilbetrag von 0 DM in der in der Berufungsbegründung bestimmten Reihenfolge geltendmacht. Denn auch ein Anspruch in dieser Hö-he besteht nicht, weil der Beklagte einen Anspruch auf Vorschußzahlung wegen der Feuchtigkeit in der Halle hat, der mehr als 0 DM beträgt. Nach den eindeutigen Feststellungen des Sachver-ständigen, die mit den Feststellungen des von der Klägerin beauftragten Sachverständigen über-einstimmen, ist das Ziegelmauerwerk der Halle fehlerhaft, weil es nur in 0 cm Dicke errichtet ist. Ein solches Mauerwerk kann das Eindringen von Feuchtigkeit durch Schlagregen nicht verhindern. Es hätte nach den technischen Regeln wenigstens 0 cm stark sein müssen. Der Klägerin ist zuzugeben, daß insoweit der von dem Beklagten beauftragte Architekt das Mauerwerk falsch geplant hat. Dieser Planungsfehler entla-stet sie jedoch im Verhältnis zum Beklagten nicht. Die Klägerin war gemäß § 0 Nr. 0 VOB/B dieses Regelwerk lag dem Bauvertrag zugrunde verpflich-tet, auf ihre Bedenken gegen die Ausführung des Mauerwerks in 0 cm Dicke hinzuweisen. Daß sie einen solchen zuverlässigen Hinweis gegeben hat, trägt sie substantiiert nicht vor. Unstreitig hat sie keinen schriftlichen Hinweis erteilt. Zwar mag ein zuverlässiger mündlicher Hinweis zur Erfül-lung der dem Bauunternehmer insoweit obliegenden Pflicht ebenfalls ausreichen. Von der Erteilung eines solchen Hinweises kann indes nicht ausgegan-gen werden. Ihr Geschäftsführer will Anfang Oktober [DATE] auf der Baustelle den Beklagten gefragt haben, ob al-lein die Steine des Mauerwerks das Innenleben der Halle vor Kälte und Nässe schützen sollten. Darauf habe der Beklagte erwidert, das gehe schon in Ordnung. Er habe sich mit dem Steinehersteller in Verbindung gesetzt. Ein solches Mauerwerk sei aus-reichend. Dem habe der Architekt beigepflichtet. Eine solche Äußerung des Geschäftsführers der Klägerin ist nicht geeignet, die dieser obliegen-de Hinweispflicht zu erfüllten. Der Hinweis muß geeignet sein, dem Bauherren nachdrücklich die Gefahren aus der geplanten und beabsichtigten Errichtung des Mauerwerks vor Augen zu führen. Die Klägerin hätte deshalb ausdrücklich darauf hinwei-sen müssen, daß das Mauerwerk nicht vor Feuchtig-keit durch Schlagregen schützen könne. Mit der Er-widerung des Beklagten, er habe sich mit dem Stei-nehersteller in Verbindung gesetzt, durfte sich die Klägerin nicht begnügen. Sie mußte vielmehr eindringlich dem Beklagten und seinem Architekten erläutern, daß nach ihrer Erfahrung als Bauunter-nehmerin das Mauerwerk in der geplanten Stärke keinesfalls zum Schutz vor Schlagregen ausreichend sei. Einen solchen ausführlichen und unmißverständli-chen Hinweis hat die Klägerin nach ihrem eigenen Vorbringen nicht erteilt, so daß von einer Verlet-zung der Hinweispflicht ohne Beweisaufnahme auszu-gehen ist. Die Verletzung der Hinweispflicht führt dazu, daß die Klägerin im Verhältnis zum Beklagten allein für den Schaden verantwortlich ist, sich insbe-sondere nicht darauf berufen kann, der Beklagte müsse sich den Planungsfehler seines Architekten anspruchsmindernd anrechnen lassen. Ein Mitver-schulden des Bauherren und seines Architekten als Erfüllungsgehilfen kommt nur dann in Betracht, wenn der Bauunternehmer seine Prüfungs und Hin-weispflichten nur fahrlässig verletzt hat. Unter-läßt er den Hinweis auf erkannte Mängel, so ist er immer allein für den Schaden verantwortlich . So liegt es hier, denn die Klägerin trägt selbst vor, daß sie die unzureichende Mauerstärke im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz vor Schlagregen erkannt hat. Außenputz kostet netto 0 DM. Diese Kosten hätte der Beklagte auch aufbringen müssen, wenn er sich von vornherein entschieden hätte, es bei dem Mauerwerk von 0 cm Dicke zu belassen, aber zusätzlich einen Außenputz als Feuchtigkeitsschutz aufzubringen. Sie stellen daher insgesamt Sowieso-kosten dar. Die nachträgliche Herstellung einer Verblend-schale kostet netto 0 DM. Außerdem muß das Dach vergrößert werden, weil ein größerer Dachüberstand hergestellt werden muß. Das kostet nachträglich rund 0 DM netto. Die Sanie-rungskosten stellen sich daher insgesamt auf rund 0 DM brutto. Als Sowiesokosten sind abzusetzen die Herstellung eines qualitativ einwandfreien einschaligen Mauer-werks mit 0 DM und für die Herstellung ei-nes größeren Daches 0 DM. Diese beiden Net-tobeträge ergeben zusammen brutto 0 DM. Abzüglich dieser Sowiesokosten stellen sich die Sanierungskosten auf 0 DM, übersteigen al-so die von der Klägerin selbst errechnete Werk-lohnforderung bei weitem. Der Beklagte ist auch berechtigt, die Sanierung durch nachträgliche Errichtung einer Verblend-schale vornehmen zu lassen. Wäre er von Anfang an darauf hingewiesen worden, das Mauerwerk von 0 cm Dicke sei unzureichend, hätte er nach Auf-fassung des Senates stärkeres Mauerwerk in Auftrag gegeben. Stärkeres Mauerwerk einschließlich des größeren Dachüberstandes hätte netto 0 DM mehr gekostet . Außenputz hätte demgegenüber 0 DM netto gekostet. Der Mehrbetrag für Mauerwerk von rund 0 DM gegenüber den Kosten eines Außenputzes wäre so ge-ring gewesen, daß ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, der Beklagte hätte sich für stärkeres Mauerwerk entschieden, da er unstreitig aus opti-schen Gründen die Errichtung der Halle in Ziegel-mauerwerk wünschte. Ohne rechtlichen Belang ist, daß der Beklagte die Sanierung bislang noch nicht hat durchführen las-sen. Das beruht ersichtlich darauf, daß er wegen der Mängel einen Rechtsstreit führt. Ein hilfsweiser Anspruch wegen der Halle 0 oder auf Bildung eines neuen Preises nach § 0 Nr. 0 VOB/B für die errichtete Halle nebst Wohn-haus steht der Klägerin nicht zu. Sie hatte zunächst auch ein Angebot für die La-gerhalle 0 abgegeben, wie aus ihrem Leistungsver-zeichnis folgt. Mit Schreiben seines Architekten vom [DATE] hat der Beklagte den Auftrag jedoch ausdrücklich nur für Wohnhaus mit Doppelgarage und eine Halle erteilt. Erst mit Schreiben vom [DATE] ist der Auftrag für Fundamente für Hal-le 0 erteilt worden. Rechtlich ist das als neues Angebot zum Vertrags-schluß zu werten. Denn das im Leistungsverzeichnis liegende Angebot der Klägerin für Halle 0 ist durch das Schreiben des Beklagten vom [DATE] nicht angenommen worden. Das neue Angebot vom [DATE] wurde zu den Modalitäten des Auftrags-schreibens vom [DATE] erteilt. Auf dieses Angebot hat die Klägerin am [DATE] erwidert, Berechnungsgrundlage für die Halle 0 seien ihre Einheitspreise ohne Abzug, also ohne Nachlaß von 0 %. Rechtlich ist dieses Schreiben als Ablehnung des Angebotes verbunden mit einem neuen Antrag zu werten, [REF] . Diesen neuen Antrag der Klägerin auf Vertragsschluß in abgeänderter Form hat der Beklagte unstreitig nicht angenommen, denn die Halle 0 ist nicht errichtet worden. Ein Bauvertrag bezüglich der Halle 0 ist damit nicht geschlossen worden. Von einer Auftragskündigung durch den Beklagten kann nicht ausgegangen werden, so daß auch ein Anspruch nach [REF] oder § 0 Nr. 0 VOB/B nicht besteht. In dem ursprünglichen Angebot war die Halle 0 mit 0 DM Baukosten enthalten. Damit betrug der ursprüngliche Preis für die Halle 0 etwa 0 % des gesamten Angebotes. Das anschließend im Preis reduzierte Angebot belief sich also ohne die Halle 0 auf 0 DM. Die Klägerin hat nunmehr einen ungekürzten Werk-lohnanspruch von 0 DM errechnet. Danach kann von einer Mengenabweichung im Hinblick auf den der Klägerin erteilten Auftrag nicht ausge-gangen werden, so daß auch ein Anspruch auf neue Preisbildung nicht besteht.