Tenor 0. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Bonn vom [DATE] abgeändert und wie folgt neu gefasst: Die Beklagten werden unter Abweisung der weitergehenden Klage als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 0 Euro nebst Zinsen in Höhe von 0 % Punkten über dem Basiszinssatz der Euro-päischen Zentralbank ab dem [DATE] zu zahlen. 0. Im übrigen wird die Berufung zurückgewiesen. 0. Die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen tragen der Kläger zu 0 % und die Beklagten zu 0 %. 0. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger verlangt von den Beklagten die Zahlung ausstehenden Architektenhonorars. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, weil die von den Parteien vereinbarte Kombination von Pauschal und Erfolgshonorar nach § 0 Abs. 0 HOAI wirksam und das dem Kläger danach zustehende Honorar durch die erbrachten Zahlungen beglichen sei. Wegen des erstinstanzlichen Sach und Streitstandes wird im übrigen auf die Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen. Mit der Berufung verfolgt der Kläger seinen Antrag auf Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 0 Euro zuzüglich Zinsen in vollem Umfange weiter. Zur Begründung führt er im wesentlichen an, die zwischen den Parteien getroffene Honorarvereinbarung vom [DATE] ./ [DATE] sei nach § 0 Abs. 0 HOAI unwirksam, so dass er nach den Mindestsätzen abrechnen dürfe. Die Überschreitung der Baukosten von 0 DM habe nicht er zu vertreten, sondern beruhe auf unzutreffenden Vorgaben der Beklagten oder von diesen veranlassten Änderungen der Bauausführung und des Auftragsvolumens. Der beklagte Ehemann sei fachkundig genug gewesen, um erkennen zu können, dass die von ihm geforderten Mehrleistungen und getroffenen Materialentscheidungen zu Kostenerhöhungen geführt hätten. Er habe im übrigen regelmäßig selbst die Aufmaß und Kostenkontrolle durchgeführt und dem Kläger von ihm mit einem von ihm entwickelten Computerprogramm erstellte Baukostenerfassungen übersandt, um diese mit der Kostenkontrolle des Klägers abzustimmen. Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen. Sie sind der Auffassung, die Honorarabrede sei wirksam. Man sei davon ausgegangen, dass das Pauschalpreishonorar durch das Erfolgshonorar kompensiert und die Mindestsätze der HOAI dadurch eingehalten würden. Die Parteien hätten jedenfalls ein Kostenlimit von 0 DM als vertragliche Beschaffenheit des Architektenwerkes vereinbart, dessen Überschreitung der Kläger zu verantworten habe. Die anrechenbaren Kosten dürften daher nicht höher als das Kostenlimit angesetzt werden. Erweiterungs und Umbauarbeiten dürften nicht abgetrennt abgerechnet werden. Zudem sei nicht Honorarzone III, sondern Zone II angemessen und bei der Leistungsphase 0 nur von einem reduzierten Leistungsumfang auszugehen. Auch seien die Beklagten an die von ihm erteilte Schlussrechnung vom [DATE] gebunden, mit der er eine Forderung von 0 Euro geltend gemacht habe. Diese Forderung hätten die Beklagten abgelehnt, was den Kläger dazu veranlasst habe, die streitgegenständliche Abschlagsrechnung zu erstellen. Soweit eine Restforderung des Klägers verbleiben sollte, erklären die Beklagten die Aufrechnung mit einem angeblichen Schadenersatzanspruch, der ihnen wegen der Überschreitung des Kostenlimits um 0 Euro zustehe. Zu den weiteren Einzelheiten des Sach und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien sowie die sonstigen zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen. Die Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg. Dem Kläger steht aus der Abschlagsrechnung vom [DATE] ein Anspruch in Höhe von 0 Euro nebst Zinsen zu; die weitergehende Klage ist unbegründet. Die Honorarabrede, in der die Parteien eine Kombination von Pauschal und Erfolgshonorar vereinbart haben, ist unwirksam, weil durch sie die Mindestsätze der HOAI unterschritten werden. Die Auffassung des Landgerichts, die Honorarabrede sei dennoch wirksam, weil ein Ausnahmefall im Sinne von § 0 Abs. 0 HOAI vorliegt, ist eindeutig falsch. Nach der Rechtsprechung des BGH sind bei der Bestimmung eines Ausnahmefalles der Zweck der Norm und die berechtigten Interessen der Beteiligten zu berücksichtigen. Die zulässigen Ausnahmefälle dürfen einerseits nicht dazu führen, dass der Zweck der Mindestsatzregelung gefährdet wird, einen "ruinösen Preiswettbewerb" unter Architekten und Ingenieuren zu verhindern. Andererseits können alle die Umstände eine Unterschreitung der Mindestsätze rechtfertigen, die das Vertragsverhältnis im Sinne deutlich von den üblichen Vertragsverhältnissen unterscheidet, dass ein unter den Mindestsätzen liegendes Honorar angemessen ist. Das kann der Fall sein, wenn die vom Architekten oder Ingenieur geschuldete Leistung nur einen besonders geringen Aufwand erfordert, sofern dieser Umstand nicht schon bei den Bemessungsmerkmalen der HOAI zu berücksichtigen ist. Ein Ausnahmefall kann ferner beispielsweise bei engen Beziehungen rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer oder persönlicher Art oder sonstigen besonderen Umständen gegeben sein. Solche Umstände können etwa in der mehrfachen Verwendung einer Planung liegen . Hier ist keiner dieser Ausnahmefälle gegeben. Das berechtigte, aber nicht außergewöhnliche Interesse der Beklagten an einer möglichst kostengünstigen Ausführung des Bauvorhabens rechtfertigt auch nicht als sonstiger Ausnahmefall die Vereinbarung eines unter den Mindestsätzen liegenden Honorars. Ansonsten stünde die in der HOAI verankerte Honorarstruktur völlig zur Disposition, was mit dem Zweck der Verordnung, einen ruinösen Preiswettbewerb zu vermeiden, nicht zu vereinbaren wäre. Dem Interesse an einer ökonomischen Bauweise unter Einhaltung einer bestimmten Baukostensumme kann durch die Vereinbarung einer Kostenobergrenze Rechnung getragen werden . Nur unter diesem Gesichtspunkt ist wie noch auszuführen ist das Vertrauen der Beklagten schützenswert. Schon aus diesem Grunde greift auch nicht der Einwand widersprüchlichen Verhaltens nach [REF] durch. Vereinbaren die Parteien eines Architektenvertrages ein Honorar, das die Mindestsätze in unzulässiger Weise unterschreitet, so verhält sich der Architekt, der später nach den Mindestsätzen abrechnen will, widersprüchlich. Dieses widersprüchliche Verhalten steht nach Treu und Glauben einem Geltendmachen der Mindestsätze entgegen, sofern der Auftraggeber auf die Wirksamkeit der Vereinbarung vertraut hat und vertrauen durfte und wenn er sich darauf in einer Weise eingerichtet hat, dass ihm die Zahlung eines Differenzbetrages zwischen dem vereinbarten Honorar und den Mindestsätzen nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann . Ein etwaiges Vertrauen der Beklagten auf die Wirksamkeit der Honorarvereinbarung wäre jedenfalls bereits deshalb nicht schutzwürdig, weil sie sich durch die Abrede eines Kostenlimits schützen konnten. Im übrigen ist der beklagte Ehemann im baurechtlichen Bereich erkennbar erfahren. Dies geht daraus hervor, dass er dem Kläger unstreitig den Architektenvertrag vorgegeben sowie die Qualitätsbeschreibung und die Gesamt und Einzelkostenübersicht, die in diesen einbezogen worden ist, erarbeitet hat. Unter diesen Umständen kommt eine völlige Bindung an die Honorarvereinbarung unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben nicht in Betracht. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass wie die Beklagten in der Berufungserwiderung anhand von Berechnungsbeispielen darzulegen versuchen die Parteien angenommen hätten, durch die vereinbarte Honorarstruktur würden die Mindestsätze eingehalten, da das zu niedrige Pauschalhonorar durch das Erfolgshonorar kompensiert werden würde. Letzteres hätte das Unterschreiten des Kostenrahmens von 0 DM vorausgesetzt. Soweit dieser eingehalten, aber nicht unterschritten würde, hätte der Kläger nur das mit 0 DM netto vereinbarte Pauschalhonorar verlangen dürfen; dieses hätte deutlich unter dem Mindestsatz der HOAI gelegen. Das wäre selbst dann der Fall, wenn man mit den Beklagten abweichend von der Honorarvereinbarung die Honorarzone II zugrunde legte. Die Unwirksamkeit der Honorarvereinbarung hat zur Folge, dass der Kläger grundsätzlich nach den Mindestsätzen der HOAI abrechnen darf . Die Beklagten wenden sich insoweit allerdings zu Recht dagegen, dass der Kläger anrechenbare Kosten in einer Gesamthöhe von 0 DM zugrunde legt und nicht lediglich den vereinbarten Kostenrahmen von 0 DM. Dabei kann dahinstehen, ob insoweit ein Kostenrahmen als vertraglich geschuldete Beschaffenheit des Werkes mit der Folge vereinbart worden ist, dass die vereinbarte Summe die Obergrenze der anrechenbaren Kosten für die Honorarrechnung bildet . Der Kläger ist jedenfalls nach Treu und Glauben gehindert, auf der Grundlage höherer anrechenbarer Kosten abzurechnen. Nach der gesamten Vertragsgestaltung war eindeutig, dass die Beklagten ein grundlegendes Interesse an der Einhaltung des Kostenrahmens von 0 DM hatten. Gemäß der Qualitätsbeschreibung , auf die in Ziffer 0 des Architektenvertrages verwiesen wird, sollte das Bauvorhaben nicht ausgeführt werden, wenn sich vor "dem Start des Bauvorhabens herausstellen" sollte, dass die gesamte Bausumme von 0 DM überschritten würde. Auf dieses Kostenlimit wird auch in den Ziffern 0 und 0 Bezug genommen. Vor allem ergibt sich aus der Honorarvereinbarung selbst, dass die Bausumme von 0 DM für die Beklagten von so wesentlicher Bedeutung war, dass sie in jedem Falle zumindest einzuhalten sein sollte. Hierauf haben die Beklagten schutzwürdig vertraut. Der Kläger hat sich darauf eingelassen. Sein Einwand, er habe die Baukosten vor der Auftragsvergabe gar nicht überprüfen können, ist in diesem Zusammenhang unerheblich, da er dieses Risiko bewusst und eigenverantwortlich übernommen hat. Eine Gesamtabwägung ergibt, dass es ihm wegen des Verbots widersprüchlichen Verhaltens nach Treu und Glauben verwehrt ist, sein Honorar nach höheren anrechenbaren Kosten als 0 DM zu berechnen. Keine Bindung ist dagegen durch die von dem Kläger erteilte Schlussrechnung vom [DATE] entstanden, mit der er lediglich eine Forderung in Höhe von 0 Euro geltend gemacht hat. Ein Architekt ist zwar an eine Schlussrechnung, mit der er die Mindestsätze unterschreitet, gebunden, wenn er mit der Schlussrechnung einen Vertrauenstatbestand begründet und der Auftraggeber sich im berechtigten Vertrauen auf die Endgültigkeit der Schlussrechnung in schutzwürdiger Weise eingerichtet hat . Dabei müssen jedoch in jedem Einzelfall die Interessen des Architekten und die des Auftraggebers umfassend geprüft und gegeneinander abgewogen werden . Die Schutzwürdigkeit des Auftraggebers ist zu verneinen, wenn von Anfang an Streit über die Zahlungsverpflichtung bestanden und der Auftraggeber die Schlussrechnung zurückgewiesen hat . So liegt es hier. Die Beklagten haben die mit der Schlussrechnung vom [DATE] erhobene Forderung abgelehnt und damit zu erkennen gegeben, dass sie sich auf diese Rechnung nicht in einer nach [REF] schutzwürdigen Weise eingerichtet haben. Soweit die Beklagten auf eine undatierte Abrechnung am [DATE] eine "Schlusszahlung" in Höhe von 0 EURO geleistet haben, bindet das den Kläger schon deshalb nicht, weil diese Abrechnung von ihm ausdrücklich als "vorläufige" bezeichnet worden ist . Der Kläger hat aus der streitgegenständlichen Rechnung einen fälligen Anspruch aus Abschlagszahlungen in Höhe von 0 Euro. Da das Vertragsverhältnis nicht beendet, insbesondere von den Beklagten nicht gekündigt worden ist, und von der geschuldeten Gesamtleistung die Leistungsphase 0 unstreitig noch aussteht, ist der Kläger nicht darauf verwiesen, eine Schlussrechnung zu erstellen, sondern kann weiterhin die Abschlagszahlung einklagen . Die Höhe der Forderung ergibt sich aus folgendem: Der Kläger verlangt Zahlung für die Leistungsphasen 0 bis 0 , das ergibt insgesamt einen Honoraranteilanteil von 0 %. Dabei kann der Kläger für die Leistungszone 0 den in § 0 Abs. 0 HOAI vorgesehenen Satz von 0 % geltend machen. Soweit in der Honorarvereinbarung für diese Leistungsphase lediglich ein Pauschalbetrag von 0 DM ausgewiesen wird, verstößt dies gegen § 0 Abs. 0 HOAI . Der Einwand der Beklagten, der Kläger habe einzelne Leistungen nicht vollständig erbracht, ist unerheblich. Erbringt der Architekt eine vertraglich geschuldete Leistung teilweise nicht, so entfällt sein Honoraranspruch ganz oder teilweise nur dann, wenn der Tatbestand einer Regelung des allgemeinen Leistungsprüfungsrechts oder des werkvertraglichen Gewährleistungsrechts erfüllt ist, die den Verlust oder die Minderung der Honorarforderung als Rechtsfolge vorsieht . Letzteres ist hier nicht der Fall. Der Kläger kann sein Honorar nach der Honorarzone III berechnen. Die Beklagten bestreiten, dass diese Honorarzone angemessen sei. Für die Einordnung in die zutreffende Honorarzone kommt es zwar auf eine objektive Beurteilung der für die Bewertung maßgeblichen Kriterien in § 0 HOAI an. Soweit die Parteien im Rahmen des ihnen durch die HOAI eröffneten Beurteilungsspielraumes die vertretbare Festlegung der Honorarzone vorgesehen haben, ist dies jedoch vom Richter regelmäßig zu berücksichtigen . Die Parteien sind bei der Honorarvereinbarung ausdrücklich von der Honorarzone III ausgegangen. Dass dies außerhalb des Beurteilungsspielraumes läge, legen die Beklagten nicht dar, so dass keine Veranlassung besteht, von der in der Vereinbarung angeführten Honorarzone abzuweichen. Der Kläger kann Umbau und Erweiterung nicht nach § 0 Abs. 0 HOAI getrennt abrechnen. Die getrennte Abrechnung setzt voraus, dass die Leistungen überhaupt trennbar sind . Das ist hier aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Das ergibt sich daraus, dass der Abrechnung eine die anrechenbaren Kosten bestimmende einheitliche Bausummengrenze von 0 DM zugrunde zu legen ist. Dadurch werden die anrechenbaren Kosten rechtlich zu einer Einheit verbunden, die es ausschließt, sie wie es § 0 Abs. 0 Satz 0 HOAI vorsieht für jede einzelne Leistung festzustellen. Einen Umbauzuschlag darf der Kläger ebenfalls nicht abrechnen. Eine entsprechende schriftliche Vereinbarung haben die Parteien nicht getroffen. Allerdings wird überwiegend die Auffassung vertreten, aus § 0 Abs. 0 Satz 0 bzw. 0 Abs. 0 Satz 0 HOAI sei zu entnehmen, dass ab durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag auch ohne schriftliche Vereinbarung als vereinbart gelte . Darauf kommt es indes nicht an. Der Anspruch auf einen Umbauzuschlag kann nur dann bestehen, wenn der Umbau dem Grunde nach gemäß § 0 Abs. 0 HOAI getrennt abgerechnet werden kann. Dies ist hier wie ausgeführt nicht möglich. Der Kläger muss sich auch in diesem Zusammenhang die Bindung an eine einheitliche Bausummenobergrenze entgegenhalten lassen. Den Beklagten steht kein aufrechenbarer Schadenersatzanspruch wegen einer Baukostenüberschreitung zu. Allerdings kann die fehlerhafte Ermittlung und das Misslingen der Einhaltung bestimmter Baukosten den Architekten im Einzelfall zum Schadenersatz verpflichten . Die dafür erforderliche Pflichtverletzung kann darin liegen, dass der Architekt die Kosten fehlerhaft ermittelt, ihre Entwicklung ungenügend kontrolliert, die Kostensteigerung selbst verursacht oder aber den Auftraggeber unzureichend beraten und über die Kostensteigerung nicht aufgeklärt hat . Eine Hinweis und Warnpflicht des Architekten entfällt freilich, wenn die Verteuerung für den Bauherren erkennbar bereits aus den Gesamtumständen zu ersehen ist . Nach diesen Maßstäben haben die Beklagten die Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruches bereits dem Grunde nach nicht dargetan. Die Verpflichtung einer Baukostenüberschreitung entgegenzuwirken, betrifft in erster Linie den planenden Architekten. Mit den planerischen Leistungen für das Bauvorhaben haben die Beklagten jedoch nicht den Kläger, sondern den Bauingenieur C beauftragt, der die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung erbracht hat. Zudem hat der beklagte Ehemann selbst eine Gesamtkosten und Einzelkostenübersicht sowie eine detaillierte Qualitätsbeschreibung erstellt, die Bestandteil des Architektenvertrages mit dem Kläger geworden ist. Soweit diese Kostenermittlung unrealistisch gewesen sein mag, können die Beklagten hieraus keinen Schadenersatzanspruch herleiten. Auch wenn der Kläger sich auf diese Vorgaben eingelassen hat, kann ihm deren mangelnde Überprüfung nach Lage des Falles nicht als Pflichtverletzung vorgeworfen werden. Eine Pflichtverletzung lässt sich auch nicht im Zusammenhang mit der Vergabe der Aufträge feststellen. Der von den Beklagten mit Schriftsatz vom [DATE] eingereichten Übersicht über die Entwicklung der Baukosten und der Bausummenüberschreitung ist zu entnehmen, dass die Aufträge überwiegend von dem beklagten Ehemann alleine oder gemeinsam mit dem Kläger vergeben worden sind. Die Bausummenüberschreitung ist nach dieser Aufstellung zum weitaus größeren Teil auf derartige Aufträge zurückzuführen. Bei diesen war der Beklagte bereits aufgrund seiner Beteiligung an der Auftragsvergabe über die Kostenentwicklung informiert. Soweit der Kläger alleine Aufträge vergeben hat , fällt die hierdurch bedingte Erhöhung der Baukosten gegenüber den Zielvorgaben insgesamt nicht erheblich ins Gewicht. Im übrigen war sie für ihn selbst insofern ohne weiteres erkennbar. Der Kläger hat vorgetragen, der Beklagte habe laufend und für alle Gewerke regelmäßig Aufmaß und Preiskontrollen durchgeführt, wobei er sich des von ihm entwickelten Computerprogramms bedient habe. Diesen substantiierten Vortrag, der in Übereinstimmung steht mit den vertraglichen Vereinbarungen der Parteien und dem unstreitigen Ablauf der Auftragsvergabe, haben die Beklagten nicht substantiiert bestreiten können. Scheitert ein Schadensersatzanspruch wegen Baukostenüberschreitung deshalb schon daran, dass eine Pflichtverletzung dem Grunde nach nicht festgestellt werden kann, so fehlt es außerdem an der schlüssigen Darlegung eines Schadens. Ein Schaden ist nicht entstanden, wenn der Mehraufwand zu einer entsprechenden Wertsteigerung des Objektes geführt hat . Bei Umbaumaßnahmen muss der Bauherr darlegen, welchen Wertzuwachs das Gebäude durch diese Maßnahme erfahren hat und dass diese Steigerung hinter den nachweislich aufgewendeten Baukosten zurückbleibt . Hierbei ist auf die Gesamtbaumaßnahme abzustellen und nicht darauf, ob und welcher Wertzuwachs mit der jeweiligen Bausummenüberschreitung verbunden ist; der durch die Baumaßnahme erzeugte Gebäudewert ist den Baukosten gegenüberzustellen . Die Darlegungs und Beweislast liegt beim Bauherren . Das Vorbringen der Beklagten entspricht diesen Anforderungen nicht. Erstinstanzlich haben sie zwar im einzelnen aufgeführt, bei welchen Baumaßnahmen erhöhte Kosten angefallen seien. Das genügt aber nicht den dargelegten Grundsätzen der Schadensberechnung. Die Revision wird nicht zugelassen. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung, noch erfordert die Fortbildung oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts