Die Klägerin nimmt die Beklagte aus abgetretenem Recht der Fa. G. L. auf Rückzahlung von Abschlagszahlungen, hilfsweise auf Schadensersatz in Anspruch. Die Fa. G. L. schloss mit dem Eigentümer des Grundstücks B., W., G.-A.-Straße 0, H.H. einen Generalübernehmervertrag über die schlüsselfertige Erstellung eines Wohn-/ Geschäftshauses auf seinem Grundstück. Die Fa. G. L. beauftragte daraufhin die Fa. Ch. & N. AG in B. durch Generalunternehmervertrag vom [DATE] / [DATE] und Ergänzungsvereinbarung vom 0./ [DATE] mit den Bauleistungen für die schlüsselfertige Erstellung des Projekts zum Pauschalfestpreis von 0 DM netto . Gegenstand des Vertrags ist die Leistungsbeschreibung der Architekten L. und Partner. In den Generalunternehmervertrag einbezogen wurde das ihm beigefügte Verhandlungsprotokoll vom [DATE] mit dem gleichfalls beigefügten Angebot der Fa. Ch. & N. vom [DATE] , nämlich einer "Kostenzusammenstellung" für die einzelnen Titel der Leistungsbeschreibung in Höhe einer Gesamtsumme von 0 DM netto . Anlässlich der Bewilligung öffentlicher Zuschüsse, die mit verteuernden Auflagen verbunden waren, vereinbarten die Vertragsparteien gemäß Schreiben vom [DATE] einen Nachtrag zum Pauschalpreis von 0 Dm netto , sowie einen Pauschalpreis der Gesamtbaumaßnahme von 0 DM netto . Mit den Bauarbeiten wurde am [DATE] begonnen. Die vereinbarte Ausführungsfrist von 0 Monaten wurde im [DATE] einvernehmlich dahingehend abgeändert, dass das Hofgebäude spätestens zum [DATE] und das Vorderhaus spätestens zum [DATE] fertiggestellt sein sollte. Diese Fertigstellungstermine wurden nicht eingehalten. Zum [DATE] übernahm die Beklagte sämtliche Aktien der Fa. Ch. & N.AG, sie bestätigte der Fa. G. L. mit Schreiben vom [DATE] , dass sie den Auftrag möglichst zügig beenden werde. Mit Schreiben vom [DATE] setzte die Fa. G. L., anwaltlich vertreten durch die Streitverkündeten der Beklagten eine Frist zur Wiederaufnahme der Arbeiten bis zum [DATE] und drohte für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs die Auftragsentziehung an. Mit Schreiben vom 0. und [DATE] erfolgte die fristlose Kündigung des Generalunternehmervertrags wegen unterbliebener Aufnahme der Arbeiten. Am [DATE] schloss die Fa. G. L. mit der Klägerin, die bereits die haustechnischen Gewerke des Projekts geplant hatte, einen Generalunternehmervertrag. Gegenstand des Vertrags waren "Mängelbeseitigung und Restarbeiten" zur schlüsselfertigen Erstellung des Objekts. Die Arbeiten sollten möglichst durch die bisherigen Subunternehmer der Beklagten fortgesetzt werden. Am [DATE] stellte die Klägerin die Arbeiten wegen angeblichen Zahlungsverzugs der Fa. G. L. ein und stellte der Fa. G. L. am [DATE] für erbrachte Leistungen 0 DM netto in Rechnung. Der Bauherr H. entzog der Fa. G. L. am [DATE] den Auftrag. Am [DATE] schloss die Klägerin mit dem Bauherrn zur Fertigstellung des Bauwerks einen Generalunternehmervertrag zum Pauschalfestpreis von 0 DM brutto. Der Bauherr machte diese Kosten als zusätzliche Aufwendungen gegenüber der Fa. G. L. geltend und verrechnete sie mit Ansprüchen der Fa. G. L. aus dem Generalübernehmervertrag und dem Architektenvertrag. Mit Vereinbarung vom [DATE] trat die Fa. G. L. sämtliche Ansprüche aus dem Generalunternehmervertrag mit der Fa. Ch. & N. und der Beklagten an die Klägerin ab. Die Klägerin macht im Rechtsstreit aus abgetretenem Recht der Fa. G. L. im Wege der Teilklage in Höhe von 0 DM einen Anspruch auf Rückzahlung zuviel gezahlter Akonto-Zahlungen geltend, den sie wie folgt beziffert: Hilfsweise stützt sie die Teilklage auf einen Schadensersatzanspruch der Fa. G. L. gegen die Beklagte aus § 0 Nr. 0 Abs. 0 VOB wegen Verteuerung des Objekts um 0 DM . Mit Schriftsatz vom [DATE] hat die Beklagte eine Schlussrechnung über erbrachte Teilleistungen aus dem Generalunternehmervertrag mit der fa. G. L. erstellt, die nach Abzug der Akonto-Zahlungen zu einer Restwerklohnforderung von 0 DM führt. Auf entsprechende Auflage des Landgerichts hat die Beklagte unter dem [DATE] eine neue Schlussrechnung aufgestellt, mit der sie ihre noch offene Forderung auf 0 DM beziffert. Die Klägerin hat behauptet, sie habe unter Berücksichtigung des Bauleistungsstands, den der Gutachter K. am [DATE] festgestellt habe und der von ihr selbst bis zum [DATE] gegenüber der Fa. G. L. erbrachten und in Rechnung gestellten Leistungen mindestens 0/0 der Gesamtleistungen des Generalunternehmervertrags der Fa. L. und der Beklagten bzw. der Fa. Ch. & N. erbracht. Sie hat die Auffassung vertreten, die Beklagte habe darzulegen und zu beweisen, dass ihr aufgrund von tatsächlich erbrachten Leistungen ein Vergütungsanspruch zustehe, der den erhaltenen Abschlagszahlungen entspreche. Die im Laufe des Rechtsstreits erteilten Schlussrechnungen seien schon nicht prüfbar. Weiter hat die Klägerin behauptet, nach Übernahme der Fa. Ch. & N. habe die Beklagte am [DATE] die Fertigstellung des Objekts binnen 0 Monaten zugesichert. tatsächlich sei in der Folgezeit jedoch nichts geschehen. Die Arbeiten, die sie die Klägerin zur Fertigstellung des Objekts erbracht habe, entsprächen den Leistungen, die die Beklagte nach dem Generalunternehmervertrag hätte erbringen müssen. Die Beklagte hat behauptet, sie habe die in Rechnung gestellten Leistungen tatsächlich erbracht. Sie hat die Ansicht vertreten, die fristlose Kündigung der Fa. G. L. sei unwirksam. auch habe ein Kündigungsgrund nicht bestanden. Sie hat bestritten, dass die geltend gemachten Mehrkosten zur Fertigstellung des Bauvorhabens erforderlich und die Leistungen der Klägerin mit der von ihr geschuldeten identisch gewesen seien. Mit Urteil vom [DATE] hat das Landgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt, an die Klägerin 0 DM zzgl. 0% Zinsen seit dem [DATE] zu zahlen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, der Klägerin stehe aus abgetretenem Recht nach vorzeitiger Kündigung des Pauschalpreisvertrags der geltend gemachte Anspruch auf Rückzahlung von Abschlagszahlungen zu. Diese habe hinreichend dargetan, dass seitens der Beklagten Leistungen im Wert von allenfalls 0/0 der geschuldeten Gesamtleistungen erbracht seien. Dem Beklagten habe es oblegen, nach den Grundsätzen der höchrichterlichen Rechtsprechung zur Abrechnung von Teilleistungen beim Pauschalpreisvertrag im Einzelnen das Verhältnis der bewirkten Leistung zur vereinbarten Gesamtleistung und des Preisansatzes für die Teilleistung zum Pauschalpreis darzulegen. Die Beklagte habe die von ihr erbrachten Leistungen weder tatsächlich noch wertmäßig in einer prüffähigen Schlussrechnung schlüssig dargelegt. In der Schlussrechnung der Beklagten fehle hinsichtlich bei den meisten Positionen ein konkreter, nachprüfbarer Vortrag zu den erbrachten Leistungen, dazu gehöre ein Aufmaß zumindest bei nur teilweise fertiggestellten Positionen. Die Angabe von Prozentsätzen reiche nicht aus. Bei den nach Stückzahl zu erbringenden Gewerken sei genau anzugeben, wo die Teilstückzahl eingebaut worden sei. Eine eigene substantiierte, etwa durch Aufmaße unterlegte Darstellung könne die Beklagte nicht durch den Hinweis auf die nach Kündigung des Generalunternehmervertrags eingeholten Bestandsaufnahme-Gutachten vom Juli/ [DATE] ersetzen. Diese seien zum einen zur exakten Feststellung der erbrachten Leistungen zu ungenau, zum anderen sei der Klägerin auch nicht zuzumuten, durch Auswertung der Gutachten, soweit darin konkrete Angaben enthalten seien, den Leistungsstand zu ermitteln. Die Beklagte ist der Ansicht, das Landgericht habe mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Rechtsfolgen eines freien und eines außerordentlichen Kündigungsrechts entscheidungserheblichen Sachverhalt übergangen, weil es zu der umstrittenen Frage, ob die Fa. G. L. zur außerordentlichen Kündigung des Generalunternehmervertrags berechtigt gewesen sei, keine Feststellungen getroffen habe. Bei einem freien Kündigungsrecht könne es wegen des fortbestehenden Vergütungsahnspruchs nicht zu einer Überzahlung kommen. Jedenfalls sei die Klage aber auch unbegründet, weil sie die Beklagte anhand prüffähiger Abrechnungen vom [DATE] und [DATE] dargelegt habe, dass ihr in Höhe der Abschlagszahlungen eine entgültige Vergütung zustehe. In den Abrechnungen habe sie ausgehend von der Kostenzusammenstellung zum Generalunternehmervertrag vom [DATE] für jeden Titel den jeweiligen Fertigstellungsgrad ermittelt. Die Höhe der Vergütung für erbrachte Leistungen sei nach dem Verhältnis des Werts der erbrachten Teilleistung zum Wert der nach dem Pauschalpreisvertrag geschuldeten Gesamtleistung auf der Basis der Kalkulation des dort errechneten Einheitspreises gemäß Leistungsverzeichnis errechnet. Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei nach höchstrichterlicher Rechtsprechung für eine prüffähige Abrechnung von teilweise fertiggestellten Leistungen ein Aufmaß nicht erforderlich. Das fehlende Aufmaß bei Teilleistungen könne jedenfalls nicht zur fehlenden Prüfbarkeit der Schlussrechnung insgesamt führen, da die nur teilweise erbrachten Positionen nach der Schlussrechnung von den vollständig erfüllten klar abgrenzbar seien. Zumindest insoweit habe das Landgericht nicht von einem Überschuss der Abschlagszahlungen ausgehen dürfen. Im übrigen richteten sich die Anforderungen an die Prüfbarkeit der Schlussrechnung nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach dem Informationsbedürfnis des Bestellers, das bei der Klägerin gering einzuschätzen sei. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit der Fa. G. L. habe die Klägerin von den Gutachten K. und S. Kenntnis erlangt, in dem der Bautenstand festgehalten sei. Außerdem seien Gegenstand des Werkvertrags zwischen der Klägerin und der Fa. G. L. gerade die zur Fertigstellung des Objekts noch erforderlichen Leistungen. Insoweit mache sie sich hilfsweise den Vortrag der Klägerin zueigen, dass die von ihr der Beklagten noch zu erbringenden Leistung identisch seien mit denjenigen, die die Klägerin gemäß dem Vertrag vom [DATE] noch habe erbringen müssen. Eine angemessene Verteidigung gegenüber den in Rechnung gestellten Leistungen sei der Klägerin damit möglich gewesen. Im Anschluss an die Hinweise des Senats vom [DATE] behauptet die Beklagte teilweise unter Bezugnahme auf Nachunternehmerrechnungen Aufmaßskizzen von Nachunternehmern, eigene tabellarische Aufstellungen, die Gutachten K. und S., sowie eigene Auflistungen der Klägerin sie habe die unter den Titeln 0 bis 0 aufgeführten Bauleistungen in dem in Rechnung gestellten Umfang erbracht. Wegen der Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom [DATE] Bezug genommen. Die beispielsweise gerügte Isolierung der Heizleitungen im Gewerbebereich seien komplett erneuert worden. Fehlende Brandabschottungsmaßnahmen zwischen Elektroinstallationen und Sanitärleitungen in den Schächten seien komplett hergestellt. Die Verantwortlichkeit für angebliche Wasserschäden im Treppenhaus und Hinterhaus habe sie zu Recht abgelehnt. Gleiches gelte für die angeblich unzureichende Querlüftung im Gewerbebereich, die entsprechend den Architektenplänen hergestellt worden sei. das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen. hilfsweise ihr die Befugnis einzuräumen, die Vollstreckung gegen eine Sicherheitsleistung, die auch durch die Bürgschaft einer deutschen Großbank oder Sparkasse erbracht werden kann, abzuwenden. Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil. Sie ist der Ansicht, die überreichten Abrechnungen entsprächen wegen fehlender Leistungsnachweise nicht den Anforderungen einer prüfbaren Abrechnung im Sinne des § 0 Nr. 0 S. 0 VOB. Die tatsächlichen Voraussetzungen von Ausnahmefällen, in denen die höchstrichterliche Rechtsprechung Leistungsnachweise für die Überprüfbarkeit der ermittelten Forderung für entbehrlich halte, seien im Streitfall nicht gegeben. Das Gutachten K. ermögliche keine Überprüfung der Schlussrechnung, das Gutachten treffe Feststellungen nicht zu den erbrachten Leistungen, sondern zu den nicht erbrachten. Eine gemeinsame Begehung so behauptet die Klägerin habe zur Feststellung des Bautenstands nicht stattgefunden. Weiter trägt sie vor, die Beklagte habe nicht gewerksbezogen, sondern aufgrund einer detaillierten Leistungsbeschreibung nach Art eines Einheitspreisvertrags kalkuliert, deswegen müsse sie auch anhand eines Aufmaßes erbrachte Leistungen nachweisen. Demgegenüber habe die Beklagte Masse und Mengenangaben sichtlich "ins Blaue hinein" aufgestellt. Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe angeblich erbrachte Massen und Mengen, die in keinem einzigen Fall durch Aufmaße unterlegt seien, hochgerechnet, um einen hohen Vergütungsanspruch zu begründen. Sie bestreitet den von der Beklagten angegebenen Umfang der Bauleistungen; zum ersten Nachauftrag behaupte die Beklagte pauschal erbrachte Leistungen, ohne im einzelnen darzulegen, was sich dahinter als Leistung verberge. Hinsichtlich der Einzelheiten des Vorbringens der Klägerin zum Leistungsumfang wird auf den Schriftsatz vom [DATE] verwiesen. Die Klägerin trägt vor, soweit die Beklagte Mängelbeseitigung behaupte, betreffe dies nur sichtbare Mängel in dem immer noch nicht fertiggestellten Bereich des Erdgeschosses und 0. Obergeschosses. Die Mängel, die in den Gutachten im Jahre [DATE] nach Beendigung der Arbeiten festgestellt worden seien, insbesondere Mängel im Dachbereich, Schallschutz, Mängel im Wärmeschutz der Außenfassaden und in der Statik habe die Beklagte demgegenüber nicht beseitigt. Die Streitverkündeten schließen sich den Ausführungen der Klägerin an. Ergänzend bringen sie vor, der als solcher zutreffende Hinweis der Beklagten, dass jedenfalls hinsichtlich der Leistungspositionen, die nach der Schlussrechnung zu 0% erbracht seien, eine prüffähige Abrechnung vorliege, könne der Berufung im Ergebnis nicht zum Erfolg verhelfen. Die Teilsummen der angeblich zu 0% erbrachten Leistungen ergäben einen Betrag, der bereits um rund 0 DM unterhalb der unstreitig geleisteten Abschlagszahlungen von 0 DM angesiedelt sei. Weitere Abzüge seien vorzunehmen, und zwar in Höhe von 0 DM brutto wegen angeblich vollständig erbrachter Arbeiten im Zusammenhang mit dem ersten Nachauftrag. Insoweit sei nicht ersichtlich, welche Arbeiten in welchen Bereichen und zu welchen Einzelbeträgen in dieser Position erfasst seien. Weiter stehe die Behauptung der Beklagten, die im Titel 0 angeblich zu 0% erbracht zu haben, bereits im Widerspruch zu den Ermittlungen des Sachverständigen K.. Es sei im übrigen evident, dass bei vorzeitiger Beendigung der Bautätigkeit die auf die Gesamtbauleistung bezogenen Leistungen der Baustelleneinrichtung nicht vollständig erbracht worden sein könnten. Diese Position sei zumindest um 0%, mithin um 0 DM brutto zu kürzen. Die Streitverkündeten sind der Ansicht, dass Vorbringen der Beklagten sei insgesamt auch insoweit unschlüssig, weil die Beklagte trotz gerichtlicher Auflage nicht dargelegt habe, wie die einzelnen Titelpreise der Schlussrechnung zustande gekommen seien. Eine lineare Kürzung auf alle 0 Leistungstitel im Verhältnis der ursprünglichen Angebotssumme von 0 DM brutto zum letztendlich vereinbarten Preis von 0 DM scheide aus. Die Streitverkündeten behaupten, angesichts der Vielzahl der sich aus den Gutachten ergebenden Mängel sei die Behauptung der Beklagten, angeblich sämtliche Mängel beseitigt zu haben, inhaltlich falsch. Wegen der weiteren Einzelzeiten des Berufungsvorbringens der Parteien und der Streitverkündeten wird auf den vorgetragenen Inhalt der Schriftsätze und Anlagen ergänzend Bezug genommen. Zu Unrecht wendet die Beklagte gegenüber der landgerichtlichen Entscheidung ein, die Kammer habe auch im Rahmen des Hauptanspruchs darüber entscheiden müssen, ob der Bauvertrag zwischen L. und der Beklagten durch eine außerordentliche Kündigung oder durch ein freies Kündigungsrecht beendet worden sei, weil im letztgenannten Fall der vertraglich vereinbarte Vergütungsanspruch gemäß § 0 Nr. 0 VOB/B fortbestehe und deswegen für die Feststellung des anteiligen Pauschalpreises für erbrachte Leistungen kein Bedarf bestehe und es auch nicht zu einer Überzahlung durch Abschlagszahlungen kommen könne. Die Beklagte lässt außer Acht, dass sie dem Klageanspruch aus teilweise Rückzahlung der Abschlagszahlungen nicht einen Vergütungsanspruch gemäß § 0 Nr. 0 VOB entgegenhält, sondern mit den Schlussrechnungen vom [DATE] und [DATE] nur den Werklohn für tatsächlich erbrachte Leistungen beansprucht. Unter dieser Voraussetzung kommt es im Rahmen des Hauptanspruchs auf die Kündigungsgründe nicht streitentscheidend an . Im übrigen bedarf des auch für den Vergütungsanspruch gem. § 0 Nr. 0 VOB einer Feststellung des anteiligen Pauschalpreises für erbrachte Leistungen, weil sich der Auftragnehmer beim Vergütungsanspruch für nicht erbrachte Leistungen ersparte Kosten und anderweitigen Erwerb anrechnen lassen muss. Die Klägerin ist aus abgetretenem Recht der Fa. G. L. berechtigt, von der Beklagten in der geltend gemachten Höhe von 0 DM geleistete Abschlagszahlungen zurückzufordern. Anspruchsgrundlage für das Rückzahlungsverlangen ist wie der Bundesgerichtshof in einer neueren Entscheidung klargestellt hat die Vereinbarung von Abschlagszahlungen, die den Auftragnehmer auch ohne ausdrückliche Abrede verpflichtet, seine Leistungen abzurechnen und dem Auftraggeber überschüssige Abschlagszahlungen zurückzugewähren. Die Klägerin hat mit einem berücksichtigten Leistungsanteil der Beklagten von 0/0 der Vertragsleistungen den errechneten Anspruch auf teilweise Rückzahlung der geleisteten Abschlagszahlungen von 0 DM hinreichend dargelegt . Hat der Auftragnehmer wie hier in angemessener Frist keine Schlussrechnung vorgelegt, kann der Auftraggeber die Klage auf Zahlung des Überschusses bei zumutbarer Ausschöpfung der ihm zur Verfügung stehenden Quellen nach seinem Kenntnisstand begründen. Dabei kommen dem Auftraggeber Darlegungserleichterungen zugute, wenn die Abrechnung wegen der fehlenden Schlussrechnung des Auftragnehmers erschwert ist . Diesen Anforderungen genügt die Berechnung der Klägerin. Sie stützt sich auf das Sachverständigengutachten K. 0), in dem der Anteil der per [DATE] noch nicht erbrachten vertraglichen Bauleistungen der Beklagten mit ca. 0% bemessen wird. Den Wert dieses Anteils beziffert die Klägerin in Höhe der Auftragssumme von 0 DM, die sie am [DATE] zur Fertigstellung des Bauwerks vereinbarte . Mit dem Behaupten, die Rechtsvorgängerin der Beklagten habe sich bei der Vereinbarung des Pauschalfestpreises verkalkuliert, die übliche und angemessene Pauschalvergütung habe nicht unter 0 Mio. DM liegen dürfen, errechnet sie aus einem Wert der Restleistungen von 0 [DATE] DM zuzüglich der gegenüber der Fa. G. L. abgerechneten Leistungen bis zum [DATE] einen mängelfrei erbrachten Leistungsanteil der Beklagten von maximal 0/0. Die Beklagte hat die Art und Weise, in der die Klägerin die Klageforderung ermittelt hat, mit ihrem Berufungsvorbringen nicht mehr angegriffen. Sie beschränkt sich darauf, sich gegenüber der Klageforderung mit einem Werklohnanspruch gemäß der Schlussrechnung vom [DATE] zu verteidigen. Dem geltend gemachten Anspruch auf teilweise Rückzahlung der Abschlagszahlungen hat die Beklagte als Auftragnehmerin mit einer endgültigen, den vertraglichen Anforderungen entsprechenden Abrechnung entgegenzutreten, die wie hier beim VOB-Vertrag regelmäßig die Vorlage einer prüffähigen Schlussrechnung erfordert. Aus ihr muss sich ergeben, dass ihr zumindest in Höhe der erhaltenen Abschlagszahlungen eine endgültige Vergütung zusteht. Der Auftragnehmer trägt auch im Prozess des Auftraggebers auf Zahlung eines Überschusses die Darlegungslast für seinen Vergütungsanspruch, er hat nachzuweisen, dass er berechtigt ist, die Abschlagszahlungen endgültig zu behalten . Diese Voraussetzungen hat die Beklagte in mehrfacher Hinsicht nicht dargelegt. Die Beklagte hat auch mit der vervollständigten Schlussrechnung vom [DATE] von ihr erbrachte Bauleistungen nicht prüffähig abgerechnet. Sie hat nicht hinreichend dargelegt, dass sie den Pauschalfestpreis, der sich zuletzt, im Anschluss an den Nachtrag gemäß dem von der Rechtsvorgängerin der Beklagten gegengezeichneten Schreiben der Fa. Ch. & N. AGvom [DATE] auf 0 Dm netto belief, in den einzelnen Titeln der Schlussrechnung ordnungsgemäß gewerks und leistungsbezogen aufgegliedert hat. Dahingehende Bedenken ergeben sich entgegen der Auffassung der Klägerin nicht deswegen, weil Grund zu der Annahme bestehen würde, dass die Beklagte nach ihren Angaben zu 0% erbrachte Leistungen durch übersetzte Massen im Ergebnis im Verhältnis zu den ausgewiesenen Teilleistungen überhöht in Ansatz gebracht hätte. Ein dahingehender Manipulationsversuch wird eindeutig dadurch ausgeräumt, dass in der Schlussrechnung unter der Rubrik "zu erbringende Leistung" aufgeführte Endpreise der Titel 0-0 zueinander in demselben Verhältnis stehen, wie entsprechende Preise der Kostenzusammenstellung des Vertragsangebots der Beklagten vom [DATE] , das als Anlage zum Generalunternehmervertrag vom [DATE] / [DATE] genommen worden ist. Dies ergibt sich eindeutig aus einem Vergleich der 0 Titelpreise, der eine gleichmäßige Kürzung der Angebotspreise aufzeigt. Die in der Schlussrechnung ausgewiesenen Titelpreise belaufen sich einheitlich auf 0% der Angebotspreise. Eine entsprechende Relation ergibt sich für die Angebotssumme von 0 DM brutto zu dem ursprünglichen Pauschalpreis von 0 DM. Bedenken gegen eine ordnungsgemäße Aufgliederung des zuletzt geltenden Pauschalfestpreises von 0 DM brutto, der auch als solcher in die Schlussrechnung aufgenommen worden ist, bestehen deswegen, weil die Beklagte den Gegenstand des sogenannten "0. Zusatzauftrags" von 0 DM netto nicht ausreichend dargelegt hat. Hierauf hat der Senat bereits in der Sitzung vom [DATE] hingewiesen. Der Gesichtspunkt ist auch von der Klägerin und den Streitverkündeten in nachfolgenden Schriftsätzen aufgegriffen worden. Durch die Aufgliederung des Pauschalpreises in sechs Einzelpositionen wird der Gegenstand des Nachtrags in der Schlussrechnung der Beklagten vom [DATE] schon deswegen nicht nachvollziehbar aufgeschlüsselt, weil im Schreiben der Fa. G. L. vom [DATE] ausgeführt wird, dass "zur Begleichung aller finanziellen Forderungen und Gegenforderungen aus der Kostengruppe 0-0 gemäß Schreiben vom [DATE] eine Pauschalvergütung von 0 DM netto vereinbart" wird. Schon danach bleibt unklar, ob, gegebenenfalls welche der in Unterpositionen 0-0 der Schlussrechnung aufgeführten Leistungsbereiche von der Pauschalpreiserhöhung betroffen sind. Erfolglos hat die Beklagte demgegenüber in der mündlichen Verhandlung vom [DATE] eingewandt, dass es auf eine konkrete Zuordnung zu einzelnen Titeln und Unterpositionen nicht ankommen könne, weil der Senat wie nachfolgend noch ausgeführt wird die Auffassung vertrete, dass zu 0% angegebene Leistungen der Schlussrechnung wie dies für sämtliche Positionen des Nachtragsauftrags der Fall sei keine Bedenken gegen die Prüffähigkeit der Schlussrechnung herzuleiten seien. Die Beklagte lässt insoweit den Widerspruch zwischen der Aufgliederung der Schlussrechnung und dem Inhalt des Schreibens vom [DATE] unberücksichtigt; im übrigen bleibt auch unklar, welche Mehrleistungen von der Schlussrechnungsposition "IBB-Förderung" erfasst werden und ob diese eventuell in der Schlussrechnung aufgeführten Teilleistungen zuzurechnen sind, die wie noch ausgeführt wird wegen fehlender Aufmaße nicht prüffähig dargelegt sein können. Die mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom [DATE] vorgelegten Unterlagen geben keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gem. [REF] . Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist nicht gegeben, da die Beklagte schon in der mündlichen Verhandlung vom [DATE] unter Bezugnahme auf das Schreiben vom [DATE] auf den unklaren Gegenstand des zusätzlichen Pauschalpreises von 0 DM netto hingewiesen worden ist. Der Senat hat der Beklagten aufgegeben zu erläutern, wie die "Titelpreise" zustande gekommen sind. Sowohl die Klägerin als auch der Streitverkündete haben die Problematik in nachfolgenden Schriftsätzen aufgegriffen. Die Beklagte hat zu alledem nicht Stellung genommen. Darüber hinaus rechtfertigen die ohne jedwede Erläuterung mit Schriftsatz vom [DATE] übermittelten Unterlagen auch keine abweichende Entscheidung. Das nunmehr vorgelegte Schreiben der Fa. Ch. & N. AGvom [DATE] , auf das im Schreiben der Fa. G. L. vom [DATE] Bezug genommen wird, stützt die Bedenken des Senats. Danach waren neben den in der Schlussrechnung aufgeführten sechs Leistungspositionen drei weitere Forderungen "Mehrkosten allgemein 0 DM, Schaden Baustillstand 0 DM, Sicherung der behördlichen Schlussabnahme zum [DATE] 0 DM" Gegenstand des Pauschalpreises. Es bleibt offen, mit welchen Teilbeträgen diese Positionen jeweils in die Pauschale von 0 DM eingeflossen sind, hinsichtlich der Position "Mehrkosten" ist insbesondere nicht festzustellen, welche Leistungen damit abgegolten werden sollen und ob darin auch Teilleistungen der Titel 0-0 erfasst werden, die in der Schlussrechnung nicht prüffähig abgerechnet werden. Die als Anlage beigefügte, nicht näher erläuterte "Aufstellung", bei der es sich um eine Aufgliederung des Pauschalpreises handeln dürfte, bleibt vor dem Hintergrund des Inhalts der Schreiben vom [DATE] und [DATE] unverständlich, vor allem der Abzugsposten "Mehr und Minderkosten", für den nach dem Schreiben vom [DATE] kein Anhalt besteht. Gleiches gilt für die gesondert, außerhalb der Aufgliederung aufgeführte Schadensersatzforderung, die dem Schreiben vom [DATE] zufolge als eine der erwähnten 0 Kostengruppen in dem Pauschalbetrag von 0 DM enthalten sein müsste. Die Beklagte hat eine die erbrachten Abschlagszahlungen überschreitende Werklohnforderung selbst dann nicht hinrechend dargetan, wenn die fehlende ordnungsgemäße Aufgliederung des Pauschalfestpreises außer Acht gelassen und der "0. Nachauftrag" als gesondert abrechenbare Leistung berücksichtigt wird. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist unter dieser Voraussetzung jedoch in der Schlussrechnung vom [DATE] der anteilige Werklohn für erbrachte Leistungen in einer Höhe prüffähig abgerechnet, der die Abschlagszahlungen deutlich übersteigt. Eine Vielzahl von Leistungspositionen ist auch ohne Aufmassunterlagen als prüffähig zu bewerten, nämlich solche, die nach Angaben der Beklagten zu 0% erbrachte Leistungen betreffen und auch diejenigen, die die Klägerin nach eigenem Kenntnisstand überprüfen kann. Die Schlussrechnung vom [DATE] entspricht rechnerisch den vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätzen zur Abrechnung erbrachter Leistungen eines durch Kündigung beendeten Pauschalpreisvertrags. Danach muss der Unternehmer das Verhältnis der bewirkten Leistung zur vereinbarten Gesamtleistung und des Preisansatzes zum Pauschalpreis im einzelnen darlegen . Der Generalunternehmervertrag der Firma Ch. & N. und der Firma L., aus dem die Beklagte ihre Werklohnansprüche herleitet, liegt ein nicht näher aufgegliederter Pauschalfestpreis von 0 DM netto zugrunde. In der Schlussrechnung vom [DATE] hat die Beklagte unter der Rubrik "Zu erbringende Leistung" Kalkulationsgrundlagen des Pauschalpreises offengelegt. Sie hat den Preis nach Arbeitsabschnitten/Gewerken und weiter in Einzelpositionen aufgeschlüsselt, in denen im einzelnen beschriebene Leistungen, Massen/Mengen, Einzelpreise und Gesamtpreise zugeordnet werden. Die zu den Einzelpositionen angegebene Leistungsbeschreibung ist aus vertraglich vereinbarten Leistungsverzeichnissen übernommen. Soweit dort Massen/Mengen angegeben sind werden diese als geschuldete Sollmenge übernommen. Ansonsten beruhen die Sollmengen auf eigenen Preisermittlungsgrundlagen der Beklagten. In einer weiteren Rubrik "Erbrachte Leistung" wird für jede Leistungsposition die erbrachte Menge/Masse beziffert und hierfür unter Berücksichtigung des Einzelpreises ein Gesamtpreis errechnet. Darüber hinaus wird zu jeder Position der Fertigstellungsgrad als Prozentanteil der jeweiligen Solleistung angegeben, weiter wird die erbrachte Leistung als Prozentanteil des Gesamtpauschalpreises ausgewiesen. Rechnerisch ist danach die Schlussrechnung nicht zu beanstanden. Darüber hinaus hat die Beklagte in ihrer Schlussrechnung vom [DATE] erbrachte Leistungen in einem erheblichen Umfang von jedenfalls 0 DM netto = 0 DM brutto auch prüffähig abgerechnet. Der Prüffähigkeit der Abrechnung steht insoweit nicht entgegen, dass der Schlussrechnung im wesentlichen keine Aufmassunterlagen oder sonstigen Belege beigefügt wurden. Welche Anforderungen an die Darlegung im Einzelfall zu stellen sind, hängt von dem Vertrag, den seinem Abschluss, seiner Durchführung und Abwicklung zugrundeliegenden Umständen und vom Informationsbedürfnis des Bestellers ab. Prüffähig ist die Abrechnung, wenn der Auftraggeber in die Lage versetzt wird, die Berechtigung der Forderung, gemessen an den vertraglichen Vereinbarungen zu überprüfen . Aus diesen Grundsätzen lässt sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht ableiten, dass die Klägerin nach ihrem Informationsstand in der Lage wäre, die Schlussrechnung insgesamt auch ohne Aufmassunterlagen zu prüfen. Die Schlussrechnung ist sehr detailliert. Infolgedessen vermitteln die Gutachten K. , das Bestandsaufnahmegutachten S. , das Bestandsaufnahmegutachten L. in Verbindung mit den vertraglichen Leistungsverzeichnissen keine ausreichenden Informationen. Der Bautenstand im [DATE] wird in den genannten Gutachten in eine zu wenig konkretisierten Art und Weise festgehalten, worauf auch das Landgericht zu Recht hingewiesen hat. Allein der Umstand, dass die Klägerin als Generalunternehmerin das Bauvorhaben nach Beendigung der Tätigkeit der Beklagten fertiggestellt hat, kann nicht dazu führen, die Beklagte davon zu befreien angegebene Teilleistungen anhand von Aufmassunterlagen nachvollziehbar darzulegen. Die Klägerin hat die Arbeiten weit überwiegend durch Subunternehmer durchführen lassen. Es ist der Klägerin insoweit nicht zumutbar, in der Schlussrechnung zu Teilleistungen angegebene Mengen/Massen mit etwaigen Aufmassunterlagen und Rechnungen ihrer Subunternehmer abzugleichen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht dem nicht entgegen. Dort war die Prüfbarkeit einer Schlussrechnung zu beurteilen, die bei weitem nicht so detailliert aufgegliedert war wie hier im Streitfall. Deswegen ist die Auffassung des Bundesgerichtshofs, bei einer gemeinsamen Begehung getroffene Feststellungen sowie der insbesondere durch Fotos der Sachverständigen dokumentierte Leistungsstand vermittle ausreichende Kenntnisse über die tatsächlich erbrachten Leistungen, für den hiesigen Rechtsstreit nicht einschlägig. Nach eigenem Kenntnisstand prüfbar ist für die Klägerin die Abrechnung der Gewerke Sanitär , Heizung und Raumlufttechnik . Insoweit hat die eigene Tätigkeit der Klägerin das notwendige Wissen vermittelt, um die Rechnungspositionen insgesamt zu überprüfen zu können. Die Klägerin selbst hatte schon das Leistungsverzeichnis erstellt, sie hat auch nach Beendigung der Tätigkeit der Beklagten in einem Gutachten den Leistungsstand dokumentiert und hat was letztlich ausschlaggebend ist die Arbeiten zunächst im Auftrag der Generalunternehmer L. und sodann im Auftrag des Eigentümers H. fertiggestellt. Nach ihrem eigenem Vortrag lag den Arbeiten der Klägerin dasselbe von ihr selbst erstellte Leistungsverzeichnis zugrunde, dass auch den Leistungsgegenstand der Arbeiten der Beklagten bestimmt hat. Aus den Besonderheiten des Pauschalpreisvertrages folgt, dass die Mengen und Massen, die im Zusammenhang mit vollständig erbrachten Einzelleistungen aufgeführt werden, zum Zweck der Abrechnung der Leistung anders beim Einheitspreisvertrag keines Aufmasses bedürfen. Sie sind nicht preisbildender Faktor. Soweit in den Leistungsverzeichnissen zu den betreffenden Positionen keine Mengen und Massen genannt sind, sind Mengen und Massen die in der Schlussrechnung aufgeführt sind schon kein Vertragsgegenstand, sondern Preisermittlungsgrundlage. Soweit bei vollständig erbrachten Leistungen in Einzelpositionen Mengen und Massen aus dem Leistungsverzeichnis übernommen werden, sind diese nicht mehr als eine konkretisierende Leistungsbeschreibung. Der Preis steht fest. Ebenso wie die prüfbare Abrechnung eines vollständig durchgeführten Pauschalpreisvertrags kein Aufmass erfordert ist dies im Zusammenhang mit vollständig ausgeführten Einzelleistungen nicht notwendig. Die Leistungen sind durch die aus dem Leistungsverzeichnis übernommene Beschreibung hinreichend individualisiert, die Klägerin wird dadurch in die Lage versetzt, sich sachgerecht zu verteidigen und zu überprüfen, ob die Leistung vertragsgerecht erbracht ist. Soweit die Klägerin die Richtigkeit von ausgewiesenen Massen/Mengen bestreitet, betrifft der Einwand nicht die Substantiierung, sondern die tatsächliche Ausführung der Leistung. Es handelt sich nicht um eine Frage der Prüfbarkeit der Abrechnung, sondern ihrer sachlichen Berechtigung. Beim Pauschalpreisvertrag kommen Mengen und Massen nur dann eine preisbildende Funktion zu, wenn Teilleistungen zu bewerten sind, wenn erbrachte und nicht erbrachte Leistungsteile voneinander abzugrenzen sind. In diesem Fall ist auch beim Pauschalpreisvertrag das Aufmass grundsätzlich erforderlich . Dementsprechend scheidet eine prüffähige Abrechnung für diejenigen Positionen der Schlussrechnung der Beklagten aus, die Teilleistungen ausweisen. Unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestehen keine durchgreifenden Bedenken dagegen, von anderen Positionen klar abgrenzbare Einzelleistungen aus der Schlussrechnung unbeschadet der fehlenden Prüfbarkeit anderer Positionen zur Verteidigung gegen den Abschlagsrückzahlungsanspruch zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt in Betracht, dem Werkunternehmer abgrenzbare, prüfbar berechnete und sachlich begründete oder unstreitige Einzelpositionen der Schlussrechnung insoweit zuzuerkennen, als diese Einzelpositionen die Summe der Abschlagszahlungen übersteigen. Erst recht hat dies dann zu gelten, wenn es wie hier nicht um die Endabrechnung eines Bauvorhabens geht, sondern die Schlussrechnung in erster Linie dazu dient, die Rückforderung von Abschlagszahlungen abzuwehren. Nach Auffassung des Senats sind aus der Schlussrechnung neben den als vollständig erbracht angegebenen Leistungen einzelner Titel auch Einzelpositionen mit einem angegebenen Erfüllungsgrad von 0% zu berücksichtigen, soweit sie sich auf Leistungen beziehen, die von Teilleistungen abgrenzbar sind und eine selbständige Einzelleistung darstellen. Da die Gesamtsumme der zu 0% abgerechneten oder aus sonstigen oben ausgeführten Gründen prüffähig abgerechneten Leistungen die erbrachten Abschlagszahlungen bereits bei weitem übersteigt, kann dahinstehen, ob die Beklagte hinsichtlich vereinzelter Teilleistungs-Positionen im Laufe des Rechtsstreits durch Vorlage von Aufmassunterlagen oder Aufstellungen auch insoweit die Prüffähigkeit von in Rechnung gestellten Leistungen herbeigeführt hat. Trotz prüffähiger Abrechnung der aufgeführten Leistungen ist schon nach eigenem Vortrag der Beklagten nicht festzustellen, dass ihr ein weitergehender Werklohnanspruch zusteht, als er von der Klägerin in Höhe von 0/0 der Auftragssumme zugestanden wird. Im Rahmen der schlüssigen Darlegung des Vergütungsanspruchs für erbrachte Leistungen hat der Unternehmer darzulegen und zu beweisen, dass seine Leistung mangelfrei erbracht ist . Eine Abnahme der Bauleistungen, die zur Umkehr der Darlegungs und Beweislast führen würde, ist unstreitig nicht erfolgt. Die Beklagte ist ihrer Darlegungspflicht für die mangelfreie Ausführung der Bauleistungen auch mit ihrem ergänzenden Vorbringen im Anschluss an einen Hinweis des Senats vom [DATE] nicht annähernd nachgekommen. Ihre beispielhaft benannten Mangelbeseitigungsarbeiten geben nicht zu erkennen, dass sie den in Betracht kommenden Mängelbeseitigungspflichten nachgekommen wäre. Ihre pauschale Behauptung, sämtliche Mängel soweit vorhanden beseitigt zu haben, reicht nicht aus. Nach dem Sach und Streitstand bestehen konkrete Anhaltspunkte, denen zufolge die Beklagte das unfertige Bauobjekt nach der Kündigung im [DATE] mit zahlreichen Baumängeln behaftet zurückgelassen hat. Nach der Kündigung des Bauvertrags sind zum Zustand des Objekts eine Reihe von Gutachten und sachverständigen Stellungnahmen eingeholt worden, in denen eine Vielzahl von Baumängeln festgehalten sind. Gleiches gilt für das schriftliche Ergebnis einer Bestandsaufnahme vom [DATE] , das von der Fa. G. L. im Anschluss an eine Begehung der Baustelle gefertigt worden ist, die im Beisein von Vertretern der Parteien stattfand. Nach den Feststellungen der Gutachter bzw. der Fa. L. ergeben sich für alle Leistungsbereiche, die von der Schlussrechnung erfasst werden, Mängel. Neben dem Bestandsaufnahmeprotokoll der Fa. L. ist zu verweisen auf die Gutachten K. , W. , S. sowie auf die weiterführenden Detailgutachten B. , Z. , M. , B. . Der Senat hat im Rahmen seines Hinweises auf fehlenden Vortrag zur Mangelfreiheit der Bauleistungen ausdrücklich auf die vorliegenden Gutachten Bezug genommen. Vor diesem Hintergrund hätte es der Beklagten oblegen, entweder darzulegen, dass die aufgeführten Mängel tatsächlich nicht vorhanden waren oder seitens der Beklagten beseitigt wurden oder aber, dass auch unter Berücksichtigung von notwendigen Mangelbehebungsmaßnahmen noch ein Werklohnanspruch zu ihren Gunsten verbleibt, der 0/0 der Auftragssumme übersteigt. Die Beklagte ist seitens der Fa. G. L. durch Schreiben vom [DATE] unter Bezugnahme auf die ihr mit Schreiben vom [DATE] u.a. übermittelten Gutachten K., W., S. und auf die übersandte Bestandsaufnahme der Fa. L. zur Mängelbeseitigung aufgefordert worden. Dementsprechend ist es unrichtig, wenn die Beklagte in erster Instanz vorgebracht hat, im Anschluss an die Kündigung sei ihr keine Gelegenheit zur Mangelbeseitigung gegeben worden. Die erstinstanzlichen Ausführungen der Beklagten zu Mängelbeseitigungsarbeiten, die im Anschluss an eine gerichtliche Auflage erfolgten geben nicht zu erkennen, dass Mängel nennenswerten Umfangs behoben worden wären. Die somit begründete Klageforderung ist im zuerkannten Umfang zu verzinsen. Der entsprechende Anspruch wird belegt durch eine Bescheinigung der D. Bank AG vom [DATE] . Danach nimmt die Klägerin ständig Kredit in Höhe von 0 Mio. DM in Anspruch, den sie im Kontokorrent seit dem [DATE] mit 0% p.a. zu verzinsen hat.