Durch schriftlichen Vertrag vom [DATE] , auf dessen Einzelheiten verwiesen wird , beauftragte die Beklagte die Klägerin mit Kanalbauarbeiten, und zwar im einzelnen mit der Errichtung des Nebensammlers S. mit Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Pumpstation in K.-S. zu einem Gesamtpreis von 0 DM; die Geltung der VOB wurde vereinbart. Grundlage des Vertrages war das im Anlagenheft unter K 0 beigefügte Leistungsverzeichnis, das eine "tiefbautechnische Beurteilung" des Ingenieurbüros K. vom [DATE] enthielt und unter Ziffer 0 u.a. wie folgt lautet: Auf einem Teil der K.straße wurde Schichtwasser auch oberhalb der Kanalsohle angetroffen. Es empfiehlt sich hier, einen senkrechten Verbau mittels leichter Spundbohlen vorzusehen, sofern nicht aus statischen oder rammtechnischen Erfordernissen größere Profile erforderlich sind. Einbindetiefe = 0 m unter Aushubsohle. Um eine Beschädigung der Dielen im Bereich der Straßendecke auszuschließen, kann bis max. 0 m Tiefe vorgeschachtet werden. Der Erdspalt zwischen Straßenoberbau und Verbau ist sofort nach dem Rammen sorgfältig zu verschließen. Die Dielen bzw. Bohlen sind vor dem Aushub mit einem langsam schlagenden Gerät zu rammen. Der Einsatz von Vibrationsrammen oder ziehgeräten ist auf keinen Fall zulässig. Durch elektroosmotische Vorgänge im Boden kommt es zu einem Wasserentzug unmittelbar an den Dielen und damit zu einer Anhaftung von Bodenteilen. Da diese Vorgänge zeitabhängig sind, sind die Arbeiten abschnittsweise und zügig durchzuführen. In Bereichen mit seitlicher Bebauung, in denen kein Schichtwasser angetroffen wurde und der Boden als standfest anzusprechen ist, kann ein Verbau aus Kanaldielen eingesetzt werden." Die Klägerin verwandte bei der Erstellung des notwendigen Verbaus statt der in der tiefbautechnischen Beurteilung erwähnten "leichten" Spundbohlen schwerere Spundbohlen des Typs "L. 0". Hierzu hatte die Klägerin der Beklagten unter dem [DATE] ein Nachtragsangebot unterbreitet, das die Beklagte nach Abschluß der Arbeiten ablehnte. Mit Schlußrechnung vom [DATE] hat die Klägerin insgesamt 0 DM in Rechnung gestellt. Die Beklagte hat nach Rechnungsprüfung Kürzungen vorgenommen, die sie später z.T. korrigierte. Wegen eines verbliebenen Restbetrages in Höhe von 0 DM hat die Klägerin am [DATE] Klage erhoben; am [DATE] hat die Beklagte einen weiteren Betrag von 0 DM an die Klägerin gezahlt, so daß sich ein noch streitiger Betrag in Höhe von 0 DM ergibt. Diese Positionen beträfen die Verwendung der schwereren Spundbohlen vom Typ "L. 0", die als verlorener Verbau im Erdreich verblieben seien. Sie die Klägerin habe erst nach Erstellung der Statik feststellen können, daß entgegen der Vorgaben der Beklagten im Leistungsverzeichnis hier "schwere" Spundbohlen des Typs "L. 0" erforderlich gewesen seien ; das Bodengutachten K. sei von falschen Voraussetzungen ausgegangen, da die Bodendrücke viel stärker gewesen und demgemäß statt der 0 Meter Rammtiefe eine solche von 0 Metern erforderlich geworden sei. Ihr der Klägerin sei es hier jedenfalls "unzumutbar" gewesen, bereits vor der Angebotsabgabe eine statische Berechnung zu erstellen; dies sei zu kostenintensiv gewesen und hätte deshalb für sie eine Beteiligung an der Ausschreibung unwirtschaftlich gemacht. Die Beklagte schulde ihr jedoch die geforderte Vergütung, weil sie ihre nach § 0 VOB/A obliegenden Pflichten schuldhaft verletzt habe. Zudem müsse hier aber auch von einer konkludenten Annahme des Nachtragsangebotes vom [DATE] ausgegangen werden, da die Beklagte die Arbeiten in Kenntnis des Nachtragsangebotes habe durchführen lassen . Im übrigen bestätige ein Gutachten des Ausschusses für das Verdingungswesen in vollem Umfang den Rechtsstandpunkt der Klägerin . Hinsichtlich der Position [DATE] .0 habe die Beklagte zu Unrecht eine Kürzung in Höhe von 0 DM vorgenommen, indem sie die angesetzten 0 cbm Kiessand auf 0 cbm gekürzt habe . Die in Rechnung gestellten 0 cbm Kiessand seien jedoch erforderlich gewesen, da im Interesse des Verkehrsflusses nach der Kanalverlegung eine Verfüllung erforderlich gewesen sei. Erst nach der Aufkofferung für die spätere Kabelverlegungs und Wasserleitungsarbeiten habe der Schotter laut Leistungsverzeichnis eingebracht werden können. Eine vorherige Verfüllung mit Schotter sei nicht möglich gewesen, da dies zu einer Vermischung von Aushub, Füllkies und Schotter geführt hätte. Eine getrennte Lagerung hätte zudem erhebliche Kosten verursacht. Hierzu hat die Klägerin vorgetragen: Der Bodenaushub habe nicht mehr verfüllt werden können; deshalb sei der Abtransport zur Kippe veranlaßt worden. Dies sei von der Beklagten gesondert zu vergüten . Die in dieser Position ausgewiesenen 0 m³ Baugrubenverkleidung seien bei dem "Entlastungskanal" angefallen und auch erforderlich gewesen, weil ab einer Tiefe von 0 m mit einem "geschlossenen" Verbau hätte gearbeitet werden müssen; dieser sei auch an allen Stellen eingebracht worden . Die Klägerin hat behauptet, durch den Bauleiter der Beklagten, Herrn M., sei eine "Umpflasterung" angeordnet worden, obwohl die ursprüngliche Ausführung mangelfrei gewesen sei . Die Umpflasterung sei infolge der örtlichen Gegebenheiten erforderlich geworden; dies gelte in gleicher Weise für die Positionen [DATE] .0 A und B der Rechnung "Straßenbauarbeiten". Diese seien zu vergüten, da nach der Kanalverlegung zunächst zum Zwecke der Wiederherstellung des Verkehrsflusses eine Verfüllung habe erfolgen müssen . Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht bekannt gewesen, daß auch Kabel und Wasserverlegungsarbeiten erfolgen sollten. Nachdem diese angeordnet und durchgeführt worden seien, sei der Aushub für den Straßenaufbau im Bereich der Kanaltrasse erfolgt und auf Weisung des Bauleiters M. eine im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehene Schottertragschicht eingebracht worden. Deshalb seien auch die in der Rechnung "Straßenbauarbeiten" unter den Positionen [DATE] .0 und [DATE] .0 in Ansatz gebrachten Leistungen zu vergüten . Die Positionen [DATE] .0, [DATE] .0, [DATE] .0, [DATE] .0 der Hauptrechnung und der Nachtrag N 0 wegen der Verwendung schwererer Spundbohlen seien der Klägerin nicht zu vergüten, weil die Vorgabe in der bautechnischen Beurteilung bezüglich der Verwendung von "leichten" Spundbohlen erkennbar eine vorläufige Beurteilung gewesen sei. Die angegebene Einbindetiefe von Zu den Positionen, die den Abtransport von Boden zur Kippe betreffen , hat die Beklagte die Ansicht vertreten, diese Kosten gingen allein zulasten der Klägerin; denn nach der Position 0 Nr. 0 gehe der überschüssige Boden in das Eigentum des Auftragnehmers über. Deshalb müsse die Klägerin auch die Kosten der Beseitigung tragen . Die in der Schlußrechnung unter Position [DATE] .0 ausgewiesenen 0 m³ Baugrubenverkleidung seien deshalb nicht zu vergüten, weil die Klägerin einen solchen Verbau gar nicht erstellt habe. Die Position [DATE] .0 sei unberechtigt, weil ein Boden der Klasse 0 hier nicht vorhanden gewesen sei; für die Bodenklasse 0 sei ein Schichtenwasserstand von 0 m maßgeblich gewesen. Dieser sei aber aufgrund der Kanaltiefe überhaupt nicht erreicht worden. Zu den Positionen [DATE] .0 und [DATE] .0 der Rechnung "H.straße/A.d.F." behauptet die Beklagte, bei den Umpflasterungsarbeiten habe es sich nicht um einen Zusatzauftrag gehandelt, sondern um Mängelbeseitigungsarbeiten der Klägerin. Zu den Positionen [DATE] .0 und [DATE] .0 der Rechnung "H.straße/A.d.F." hat die Beklagte schließlich vorgetragen, zwischen den Parteien sei vereinbart worden, daß nur bis Unterkante Planum verfüllt werden solle. Deshalb stehe der Klägerin der geltend gemachte Vergütungsanspruch insoweit auch nicht zu . Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung von Zeugen und durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens . Alsdann hat es durch Teilurteil vom 0. Januar [DATE] , auf das wegen aller weiteren Einzelheiten verwiesen wird, die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 0 DM nebst 0 % Zinsen seit dem [DATE] abzüglich am 0. [DATE] gezahlter 0 DM zu zahlen; wegen eines weitergehenden Betrages in Höhe von 0 DM hat es die Klage abgewiesen und die Kostenentscheidung dem Schlußurteil vorbehalten. Durch Teil-Anerkenntnis und Schlußurteil vom [DATE] hat das Landgericht schließlich die Beklagte zur Zahlung von 0 DM nebst 0 % Zinsen seit dem [DATE] verurteilt und von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz der Klägerin 0 % und der Beklagten 0 % auferlegt. Gegen dieses Teil-Anerkenntnis und Schlußurteil haben beide Parteien kein Rechtsmittel eingelegt. Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin die Zahlung von weiteren 0 DM nebst 0 % Zinsen seit dem [DATE] ; dies betrifft den vom Landgericht abgewiesenen Vergütungsanspruch aus dem sog. Nachtragsangebot N 0. Von dem insoweit geltend gemachten Vergütungsanspruch in Höhe von 0 DM zieht die Klägerin zunächst einen Betrag in Höhe von 0 DM ab sowie einen weiteren Betrag in Höhe von 0 DM = 0 DM netto. Unter Berücksichtigung einer 0 %igen Mehrwertsteuer ergibt sich der mit der Berufung weiterverfolgte Klageantrag in Höhe von 0 DM . Das Landgericht habe die mit dem Nachtragsangebot N 0 angebotenen und später der Beklagten berechneten Mehrkosten aus der Leistungsposition "Verbau" zu Unrecht abgewiesen; es habe vor allem die getroffenen Vereinbarungen der Parteien zu der Leistungsposition "Verbau" unzutreffend ausgelegt und gewürdigt: Die Leistungen im Zusammenhang mit der Baugrubenverkleidung seien von der Beklagten in dem von ihr durchgeführten Ausschreibungsverfahren zu Titel 0 unter den Ordnungsziffern 0 ff. ausgeschrieben worden . Die in dem Leistungsverzeichnis angesprochenen statischen Berechnungen hätten zum Ausschreibungszeitpunkt indes noch nicht vorgelegen und sie sollten erst nach Zuschlag bzw. Auftragserteilung erstellt werden. Die Beklagte habe sich hier lediglich darauf beschränkt, den Bietern bei der Angebotsabgabe das Bodengutachten des Ingenieurbüros K. vom [DATE] zur Einsichtnahme vorzulegen, in dem es unter Ziff. 0 Abs. 0 heiße: "Es empfiehlt sich hier, einen senkrechten Verbau mittels leichter Spundbohlen vorzusehen, sofern nicht aus statischen und rammtechnischen Erfordernissen größere Profile erforderlich sind. Einbindetiefe = 0 m unter Aushubsohle". Diese, in dem Bodengutachten K. benannte, Verbauart sei indes "nicht einmal im Ansatz richtig" gewesen ; vielmehr seien die Arbeiten unter Verwendung der wesentlich kostenintensiveren Spundbohlen des Typs "L. 0" auszuführen gewesen. Sie die Klägerin könne daher ihren Vergütungsanspruch hinsichtlich der Mehrkosten auch auf § 0 Nr. 0 VOB/B stützen; denn das Ausschreibungsverfahren der Beklagten habe gegen § 0 VOB/A verstoßen. Das Leistungsverzeichnis der Beklagten habe sich nämlich nicht über die statischen und konstruktiven Erfordernisse der geforderten Bauleistung "Verbau") ausgelassen. Ihr selbst sei es daher anhand dieser Leistungsbeschreibung auch nicht möglich gewesen, die Boden und Wasserverhältnisse im einzelnen sicher zu beurteilen. Die Beklagte habe sich hier einem "vollständigen Ausschreibungsverfahren" entzogen, keine statischen Berechnungen vornehmen lassen und diese auch "wohl aus guten Gründen" von den Bietern im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens auch nicht gefordert . Sie die Klägerin habe daher auch nur für die Angebotskalkulation das Bodengutachten K. verwenden können; keineswegs sei es aber ihre Aufgabe gewesen, "für sämtliche in Betracht kommenden Verbauarten unterschiedliche Kostenkalkulationen einzuholen und diese durch statische Vorgaben zu bestätigen". Die Ausschreibungsunterlagen seien daher interessengerecht auszulegen, und zwar so, wie sie die potentiellen Bieter hätten verstehen müssen . Dann sei aber davon auszugehen, "daß sich die Beklagte die Feststellungen des Bodengutachters K. zu eigen gemacht" habe . Für die Klägerin habe dies bedeutet, daß sie davon habe ausgehen können, daß "jedenfalls keine wesentliche Abweichung von dem angesetzten Bohlentyp notwendig werden" würde . Das sei aber vorliegend der Fall gewesen: Die tatsächlich erforderliche Ausführung habe um ein 0faches über dem Kostenansatz gelegen. Es liege deshalb in jedem Fall eine wesentliche Änderung der vertraglichen Grundlagen vor. Durch die Vorlage des Bodengutachtens K. habe die Beklagte zumindest einen begrenzten "Vertrauenstatbestand" geschaffen, an den sie sich festhalten lassen müsse. Sie die Klägerin habe es nicht übernommen, außergewöhnliche und wesentliche Änderungen des Leistungsumfangs im Rahmen ihrer Ausführungsverpflichtung zu übernehmen. Auch die übrigen Voraussetzungen des § 0 Nr. 0 VOB/B, so trägt die Klägerin weiter vor, lägen vor; den geänderten Leistungsumfang habe sie der Beklagten unter dem [DATE] ausreichend angezeigt und auf die sich hieraus ergebenden Mehrkosten unter Erstellung einer entsprechenden Angebotskalkulation hingewiesen . Diesem Nachtragsangebot habe die Beklagte erst nach Ausführung der Arbeiten, nämlich am [DATE] , widersprochen. Im übrigen sei das "frivole" Ausschreibungsverfahren der Beklagten auch in der Stellungnahme des Ausschusses für das Verdingungswesen im Regierungsbezirk K. beanstandet worden, worauf verwiesen werde. Die Klägerin vertritt die Ansicht, die Beklagte habe zu keinem Zeitpunkt zu erkennen gegeben, daß sie hier im Wege einer "funktionalen Leistungsbeschreibung" das Vergabeverfahren durchführen wolle; sie habe die Bieter vielmehr "ins offene Messer" laufen lassen. Die Beklagte sei gehalten gewesen zu prüfen, ob die von ihr gewählte offene Ausschreibung den schutzwürdigen Interessen der Bieter gerecht werde; die Beklagte habe hier in anstößiger Weise versucht, den Bietern das Risiko einer Fehleinschätzung einseitig aufzubürden. Der Anspruch auf die geltend gemachte Mehrvergütung ergebe sich daher jedenfalls auch aus c.i.c. sowie aus [REF] bzw. [REF] . für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % , für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; sowie weitere Zinsen für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; und schließlich Zinsen für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] ,0 aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % ; für die Zeit vom [DATE] [DATE] aus 0 DM 0 % . sowie hinsichtlich der durch den Zinsantrag vom [DATE] und die beigefügten Zinsbescheinigungen nicht erfaßten Beträge der Klageforderung eine Verzinsung von 0 % über dem Lombardsatz der Deutschen Bundesbank auszusprechen. unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Teilurteils die Klage wegen eines weiteren Betrages in Höhe von 0 DM sowie insoweit abzuweisen, als der Klägerin mehr als 0 % Zinsen über dem Lombardsatz der Deutschen Bundesbank zugesprochen sind; Die Beklagte tritt den Behauptungen und Rechtsansichten der Klägerin entgegen und verteidigt das angefochtene Teilurteil, soweit das Landgericht die Klage abgewiesen hat : § 0 Nr. 0 VOB/B scheide als Anspruchsgrundlage für die Klägerin aus; die Beklagte habe nämlich "hier nur ein Stück Verbau bestellt". Das sei von Anfang an "Vertragsgegenstand" gewesen. Eine Änderung durch eine Anordnung habe es durch die Beklagte nicht gegeben. Zwar könne eine Statik eine "Anordnung" des Auftraggebers darstellen; vorliegend habe der Auftraggeber aber überhaupt keine statische Berechnung erstellt. Für Anordnungen des Auftragnehmers sehe die VOB aber keine Zusatzvergütung vor. Die Beklagte habe im übrigen hier einen Verbau "gemäß den statischen und konstruktiven Erfordernissen" ausgeschrieben. Aus Ziff. 0 der Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis ergebe sich aber, daß der Auftragnehmer die erforderlichen Festigkeitsnachweise, statischen Berechnungen, Bewehrungs und Schalpläne sowie Stahlauszüge zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben habe. Außerdem sei die Abnahme der Bewehrung des Baugrundverbaus durch einen Prüfingenieur Sache der Klägerin als Auftragnehmerin gewesen und daher mit dem Einheitspreis abgegolten . Der Vertragsinhalt sei klar definiert gewesen und einer weiteren Auslegung gemäß §§ 0, 0 BGB nicht zugänglich. Allein der Bieter bestimme, welche Bohlen er verwende, insoweit sei also auch der Verbau "funktional beschrieben" gewesen. Der Klägerin, so trägt die Beklagte weiter vor, stehe auch ein Anspruch aus c.i.c. nicht zu; diese sei nämlich kein "unkalkulierbares" Risiko eingegangen. Das Bodengutachten sei richtig ; das folge auch aus den Angeboten der Mitbieter: Während die Klägerin nämlich die Position 0 mit 0 DM angeboten habe, liege das Angebot der Mitbieter teilweise bei 0 DM. Die Ausschreibung sei im übrigen auch "bewußt" so gewählt worden, um "Nebenangebote" Verwendung von längst abgeschriebenen Verbaumaterialien zu vermeiden . Die Klägerin sei schließlich nicht schutzwürdig, weil sie selbst "frivol geboten" habe, was sie auch erkannt habe. Die Klägerin habe die Kanalgräben "bis 0 cm unter der Straßenoberkante verfüllen" müssen, weil die alte Straße noch beseitigt werden mußte. Aus diesem Grunde habe auch der Zeuge M. die ausdrückliche Anweisung erteilt, "nur soweit zu verfüllen, daß durch den nachfolgenden Straßenabbruch nicht bereits verfülltes Material erneut abgetragen" werden müsse. Hieran habe sich die Klägerin aber pflichtwidrig nicht gehalten, so daß bei dem Abbruch der alten Straße das von der Klägerin angefüllte Material wieder habe beseitigt werden müssen. Wenn der Sachverständige W. erklärt habe, die "beengten Platzverhältnisse" hätten einer solchen Ausführungsart entgegengestanden, so sei das unzutreffend. Die Klägerin sei jedenfalls gehalten gewesen, die erforderlichen Maßnahmen mit der Beklagten abzustimmen; sie habe demgegenüber weisungswidrig bis zur Oberkante verfüllt und damit Mehrkosten veranlaßt. Eine Sicherstellung aus "verkehrstechnischen Gründen" sei nicht erforderlich gewesen . Die Klägerin könne einen Vergütungsanspruch für das Abfahren der Bodenklasse 0 nur geltend machen, wenn tatsächlich auch Material der Bodenklasse 0 vorhanden gewesen sei. Die Klägerin habe hier behauptet, von den rund 0 ausgehobenen m³ seien insgesamt 0 m³ Boden der Klasse 0 gewesen; das sei unzutreffend und werde bestritten. Die Klägerin habe hier ein gemeinsames Aufmaß nicht vorgenommen. Die hieraus resultierenden Nachteile gingen zulasten der Klägerin . Im übrigen hätten sich die Zeugen M. und J. darauf verständigt, daß Bodenaushub ab einer Tiefe von 0 m generell als Bodenklasse 0 zu behandeln sei . Es komme insoweit darauf an, ob die Klägerin diese in Rechnung gestellte Leistung überhaupt erbracht habe. An einem gemeinsamen Aufmaß fehle es. Zwischen den Punkten 0 und 0 sei aber überhaupt nicht verbaut worden . Ausweislich der Schlußrechnung zum "E." sollten 0 m³ aus der Position [DATE] .0 insgesamt der Bodenklasse 0 zugeordnet werden; gleiches gelte hinsichtlich der 0 m³ aus der Position [DATE] .0. Aus Rammkernsondierungen ergebe sich aber, daß "an einigen wenigen Stellen im Zeitpunkt der Sondierung Boden der Klasse 0 vorhanden" gewesen sei. Das sei Anlaß für die Beklagte gewesen, den Kanal "höher" zu legen . Dementsprechend sei auch nur an wenigen Stellen entsprechend der Sondierung des Zeugen K. Bodenklasse 0 aufgetreten. Es müsse daher auch ausgeschlossen werden, daß der gesamte Aushub, wie geltend gemacht, der Bodenklasse 0 angehöre. Ein Anspruch, so meint die Beklagte, scheide für die Klägerin aus, weil es sich insoweit um Nachbesserungsarbeiten der Klägerin gehandelt habe . Der Mangel hier Unebenheiten im Straßenbelag sei vor der Abnahme aufgetreten und von der Klägerin auch vor der Abnahme beseitigt worden . Die von der Klägerin insoweit geltend gemachten Vergütungsansprüche seien unbegründet, weil es wegen des Verkehrsflusses nicht notwendig gewesen sei, hier mehrfach zu verfüllen . Die Ausführungen des Sachverständigen hierzu seien nicht verständlich; die abgerechneten Arbeiten seien zu einer Wiederherstellung des Verkehrsflusses jedenfalls nicht erforderlich gewesen. Wegen der gesamten weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der in dem Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. Die von den Parteien zu den Akten gereichten Unterlagen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung. Der Senat hat Beweis erhoben nach Maßgabe des Beweisbeschlusses vom [DATE] . Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom 0. [DATE] verwiesen. Das Landgericht hat mit zutreffender Begründung, auf die verwiesen wird, einen Vergütungsanspruch der Klägerin verneint. Die Berufung der Klägerin gibt insoweit nur zu folgenden ergänzenden Bemerkungen Anlaß: Der Klägerin steht der geltend gemachte Zahlungsanspruch weder aus § 0 Nr. 0 VOB/B noch aus dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsschluß zu; auch Schadensersatzansprüche aus [REF] in Verbindung mit [REF] und [REF] oder Ansprüche wegen "Wegfalls der Geschäftsgrundlage" scheiden hier aus. Es mag im Ausgangspunkt zutreffen, daß sich im Rahmen einer Ausschreibung, wie sie hier vorgenommen worden ist, für den Bieter erhebliche Schwierigkeiten ergeben, die von dem Auftraggeber vorgegebene Leistung richtig abzuschätzen und zu kalkulieren; und es kann hier auch mit der Klägerin angenommen werden, daß bei einer solchen Ausschreibung der für eine zutreffende Kalkulation erforderliche Aufwand erheblich sein kann und deshalb die Gefahr, zu "teuer" oder zu "niedrig" zu kalkulieren, groß ist. Dies alles rechtfertigt es aber entgegen der Ansicht der Klägerin noch nicht, das Risiko einer Fehleinschätzung der Beklagten als Auftraggeberin aufzubürden. Das Leistungsverzeichnis sah hier vor, daß die geforderte Leistung "nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen" auszuführen sei . Es war hier jedoch Sache der Klägerin, eine "Statik" zu erstellen. Spezifizierte Angaben, etwa über die bei dem Verbau zu erwartenden Anforderungen, enthielt das Leistungsverzeichnis der Beklagten nicht, und sie wurden der Klägerin von der Beklagten auch nicht in einer bestimmten und/oder verbindlichen Form vorgegeben. Der Umstand, daß in dem Bodengutachten K. vom [DATE] von einem "senkrechten Verbau mittels leichter Spundbohlen" die Rede war, deren Einbau "empfohlen" werde, entlastet die Klägerin nicht. Diese Vorgaben der Beklagten bedeuteten entgegen der Klägerin noch nicht eine Art "Einschränkung" der von ihr übernommenen Leistungspflichten, also eine Begrenzung des bestehenden Leistungsrisikos. Dem steht schon entgegen, daß die Empfehlung des Bodengutachters K. ausdrücklich nur greifen sollte, "sofern nicht aus statischen oder rammtechnischen Erfordernissen größere Profile erforderlich" wurden. Die Leistungsbeschreibung eines Bauvertrages ist, wie der BGH klargestellt hat, immer als "sinnvolles Ganzes" auszulegen; dabei gibt es keinen grundsätzlichen Vorrang des Leistungsverzeichnisses vor den Vorbemerkungen. Nach der Rechtsprechung des BGH darf der Bieter die Leistungsbeschreibung einer öffentlichen Ausschreibung nach der VOB/A im Zweifelsfall so verstehen, daß der Auftraggeber den Anforderungen an die VOB/A an die Ausschreibung entsprechen will . Danach ist die Leistung u.a. eindeutig zu beschreiben . Sind sprachliche Formulierungen der Ausschreibung "nicht genügend aufeinander abgestimmt, ist einer Auslegung der Vorzug zu geben, welche die nach der VOB/A geforderte Eindeutigkeit nicht infrage stellt" . In diesem Sinne gehören aber auch die Vorbemerkungen wie die einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses "zur Leistungsbeschreibung", da diese wesentliche Aufgaben, die zum Verständnis der Bauaufgabe und zur Preisermittlung erforderlich sind, enthalten. Das Gebot, die Leistung eindeutig und widerspruchsfrei zu beschreiben, so daß die Preise sicher von dem Bieter kalkuliert werden können, hat die Beklagte hier jedoch nicht verletzt. Die Leistungen, die die Beklagte im Rahmen der Tiefbauarbeiten "erwartete", waren konkret auf die Aufgabenstellung bezogen. Aus den Vorbemerkungen und Leistungsverzeichnis ergab sich der wesentliche Leistungsinhalt, den die Klägerin auch sach und fachgerecht verstehen konnte und mußte. Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang zutreffend auch auf die Ziffer 0 der Vorbemerkungen hingewiesen; danach oblag dem Bieter die Verpflichtung, alle erforderlichen statischen Berechnungen und damit auch diejenige für den Verbau beizubringen und dem Auftraggeber "in 0facher Ausfertigung zu übergeben". Die Abnahme des Baugrubenverbaus durch den Prüfingenieur war Sache des Bieters/Auftragnehmers und "mit den Einheitspreisen abgegolten". Das Leistungsverzeichnis in Verbindung mit den Vorbemerkungen legte hier der anbietenden Klägerin nahe, daß die Beklagte als Auftraggeberin den notwendigen Verbau nach dem Bodengutachten K. einer Bodenklasse 0 zuordnete, dies jedoch nicht als eine für den Bieter "endgültige" und damit verläßliche Einstufung ansah, die alle Risiken einer notwendigen baulichen Änderung ausschloß. Vielmehr brachte die Ausschreibung der Beklagten als Ganzes verstanden für die Klägerin hinreichend zum Ausdruck, daß die von der Beklagten auf der Grundlage des Bodengutachters K. vorgenommene Einschätzung und Bewertung eine Überprüfung im Rahmen des Angebotsverfahrens nahelegte. Die Klägerin konnte angesichts dieser Vorgaben deshalb auch nicht darauf vertrauen, daß die Beklagte, soweit es um die Notwendigkeit eines sachgerechten Verbaus ging, alle Schwierigkeiten erkannt und bei der Ausschreibung bereits abschließend und ausreichend berücksichtigt hatte. Dies gilt hier um so mehr, als das Bodengutachten K. unter Ziff. 0 feststellt, daß Grundwasser in Form von Schichtwasser oberhalb der geplanten Kanalsohle anzutreffen sei; daran knüpft Ziff. 0 des Gutachtens an und es wiederholt zunächst, daß Schichtwasser "auf einem Teil der Kanaltrasse oberhalb der Kanalsohle angetroffen" worden sei. Der Gutachter K. empfiehlt deshalb, daß "hier" also dort, wo das Wasser oberhalb der Kanaltrasse steht ein senkrechter Verbau vorgenommen wird. Damit handelte es sich bei der Aussage des Bodengutachters K. also schon nicht um einen generellen Vorschlag oder eine Vorgabe für den gesamten Bereich des Verbaus, sondern erkennbar um Angaben von Mindestanforderungen für einen Teilbereich der Kanaltrasse. Liegt somit aber eine unklare oder gar lückenhafte Leistungsbeschreibung durch die Beklagte nicht vor, so kann diese auch nicht mit dem nach Auffassung der Klägerin eingetretenen Risiko eines andersartigen, aber notwendigen Verbaus belastet werden. Die von der Klägerin zur Stützung ihrer Auffassung angezogenen Entscheidungen rechtfertigen keine andere Beurteilung: Die von der Beklagen geforderte "Leistung" war hier, wie dargelegt, hinreichend vollständig beschrieben . Damit standen die von der Klägerin zu erbringende Leistung und der damit verbundene Erfolg ihrer Leistung hinreichend fest; und die Leistungsbeschreibung der Beklagten deckte damit auch Maßnahmen jeder Art ab, die erforderlich werden konnten, dieses Ziel zu erreichen . Es sind keine Gründe dafür ersichtlich oder von der Klägerin dargetan, daß die von ihr tatsächlich erbrachten Verbauarbeiten aufgrund völlig ungewöhnlicher oder von keiner Partei zu erwartender Umstände veranlaßt waren . Von einem Wegfall der Geschäftsgrundlage kann deshalb auch nicht gesprochen werden. Die Klägerin hätte als Fachfirma die Leistungsbeschreibung zumindest als "risikoreich" erkennen können; sie hätte daher vor Abgabe ihres Angebotes die Bodenverhältnisse und die damit zusammenhängenden statischen Gegebenheiten, wie es der Leistungsinhalt vorgab, überprüfen müssen. Das hat die Klägerin nicht getan; wenn sie wie sie behauptet vor Abgabe des Angebots dazu nicht in der Lage war, so hätte sie zumindest das erkennbare Risiko einer Fehleinschätzung mit der Beklagten erörtern oder dieser Gefahr durch Abgabe eines Alternativangebots für den Fall einer nicht vorhersehbaren "anderen" Bodenklasse vorbeugen müssen. Das hat die Klägerin unterlassen und ihr Angebot gleichsam vorbehaltlos gegenüber der Beklagten abgegeben und damit zum Ausdruck gebracht, daß sie selbst Risiken, die mit der Leistungsbeschreibung erkennbar verbunden waren, tragen werde. Daran muß sich die Klägerin festhalten lassen . Die Berufung der Beklagten ist demgegenüber überwiegend begründet. Nach dem Ergebnis der zweitinstanzlichen Beweisaufnahme steht der Klägerin nur ein restlicher Restwerklohnanspruch in Höhe von 0 DM zu. Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 0 DM nebst 0 % Zinsen seit dem [DATE] zu zahlen abzüglich der am [DATE] gezahlten 0 DM; damit ist die Beklagte im Ergebnis zur Zahlung von 0 DM brutto verurteilt worden. Die Berufung der Beklagten richtet sich u.a. neben dem Zinsanspruch gegen eine Verurteilung in Höhe von 0 DM zuzüglich 0 % Mehrwertsteuer , die sich aus den nachstehenden Positionen zusammensetzt: Das Landgericht hat diese Positionen als berechtigt angesehen, weil "sie für die Erbringung der Werkleistung erforderlich waren und zum Leistungsumfang gehörten" . Zur Begründung hat sich das Landgericht auf die gutachterlichen Darlegungen des Sachverständigen Dipl.-Ing. W. vom [DATE] bezogen, der die von der Beklagten gewünschte Vorgehensweise wegen "der beengten Platzverhältnisse" nicht für durchführbar hielt. Die Klägerin hat hier schon nicht den ihr obliegenden Nachweis erbracht, daß sie entgegen der vertraglichen Vorgabe eine Auffüllung "bis Oberkante" Straße hat vornehmen dürfen. Der Zeuge M. hat hierzu bekundet , er habe über die Verfüllung "bis Oberkante" Straße mit dem Zeugen J. gesprochen und diesem erklärt, daß "wir jedenfalls eine Auffüllung bis Oberkante nicht bezahlen wollen". Hintergrund dieser Erklärung war, daß die Beklagte für die Anlieger "Umgehungen" bzw. Zufahrten während der Bauphase vorgesehen hatte und auch hat herstellen lassen, die eine Auffüllung bis Oberkante Straße entbehrlich machten. Der Zeuge M. hat in diesem Zusammenhang auch überzeugend zu dem Einwand der Klägerin, daß Gründe der Verkehrssicherung für eine Auffüllung der Gräben bis Oberkante Straße gesprochen hätten, dargelegt, die Klägerin habe selbst in dem hinteren Bereich der Baumaßnahmen Aufkofferungen der Straße vorgenommen, die es z.B. einem Milchwagen erlaubt hätten, dort zu fahren. Dies hat der Zeuge J. zwar anders dargestellt . Indes ergeben seine insoweit abweichenden Bekundungen nicht, worauf die Beklagte zutreffend hinweist, daß hier eine Vereinbarung über die in Rechnung gestellte Auffüllung "bis Oberkante Straße" getroffen worden ist. Daß die Auffüllung bis Oberkante Straße hier aber aus Verkehrssicherheitsgründen zwingend geboten war, kann nicht angenommen werden. Dem widerspricht bereits, daß die Klägerin selbst, was nahegelegen hätte, auf diesen besonderen Umstand nicht hingewiesen hat. Die Darlegungen des Sachverständigen W. geben keinen Anlaß zu einer abweichenden Bewertung, da sie lediglich auf einer nicht näher begründeten Vermutung basieren. Konkrete Anhaltspunkte, die die Einholung eines weiteren Gutachtens rechtfertigen könnten, sind weder dargetan noch ersichtlich. Das Landgericht hat der Klägerin den streitigen Mehrbetrag zugesprochen, weil davon auszugehen sei, daß es sich bei diesen Positionen um Boden der Klasse 0 gehandelt habe; deshalb erhöhe sich der klägerische Abrechnungsanspruch bei der Position [DATE] .0 A um 0 DM und bei der Position [DATE] .0 A um 0 DM . Nach dem zweitinstanzlichen Beweisergebnis sieht es der Senat als nicht erwiesen an, daß die Klägerin berechtigt ist, in bezug auf die streitigen Positionen eine Bodenklasse 0 durchgängig in Ansatz zu bringen. Der Zeuge K., beratender Ingenieur für Geotechnik, hat bei seiner Vernehmung klargestellt, daß die Bodenklasse 0, die als "breiig bzw. flüssig gekennzeichnet" ist, einen Verbau erfordert. Soweit sich der Zeuge auf seine erstinstanzlichen Bekundungen bezogen und erklärt hat, Bodenklasse 0 habe hier "vorgelegen" , stehen dem aber die Bekundungen des Zeugen M. entgegen , der insoweit überzeugend dargelegt hat, daß gerade im Hinblick auf die Bodenuntersuchungen des Zeugen K. der gesamte Kanal angehoben worden sei und gleichsam als Kompromiß der unterhalb des entbohrten Wasserspiegels vorgefundene Boden als "Bodenklasse 0" anerkannt worden sei Im übrigen sei der Boden aber "nicht ausgelaufen", Spuren von flüssigem Boden seien nach dem Abkippen nicht zu sehen gewesen . Dies hat der Zeuge M. bei seiner erneuten Vernehmung durch den Senat bestätigt und insoweit weiter darauf hingewiesen, daß es hier nur um den Aushub der Kanal und Rohrgräben gehe . Der Zeuge J. hat eine solche Vereinbarung über die Abrechnung der Bodenklasse 0 bestritten . Indes widerlegen seine Bekundungen nicht die Darstellung der Beklagten, es sei eben bei dem Aushub keine Bodenklasse 0 vorhanden gewesen, die die geltend gemachte Erhöhung der Angebotspreise rechtfertige. Das Landgericht hat diese Position unter Hinweis auf die gutachterlichen Darlegungen des Sachverständigen W. zuerkannt; ein geschlossener Verbau sei hier "bereits im Hinblick auf die Tiefe der Baugrube erforderlich" gewesen. Der Verbau sei tatsächlich auch von der Klägerin ausgeführt worden . Nach der Aussage des Zeugen J. habe der Verbau lediglich zwischen den Punkten 0 und 0 gefehlt. Nach dem zweitinstanzlichen Beweisergebnis ist der Senat nicht hinreichend davon überzeugt, daß die Klägerin den streitigen Verbau tatsächlich vorgenommen hat. Der Zeuge M. hat anhand der Abrechnungszeichnung im einzelnen dargelegt, daß zwischen den Teilstücken 0 und 0 ein Verbau vorhanden war; dieser Bereich ist auch abgerechnet und bezahlt worden. In dem Bereich zwischen 0 und 0, der über flacheres Privatgelände ging, ist nach den Bekundungen des Zeugen jedenfalls nur eine Sohle bis 0 m Tiefe geschaffen worden, in der ein Verbau aber nicht stattgefunden hat . Dementsprechend habe er der Zeuge auch schon in den Abschlagsrechnungen den Verbau "herausgenommen". Die Bekundungen der Zeugen S. und J. rechtfertigen demgegenüber keine andere Beurteilung. Beide Zeugen haben nicht bestritten, daß in dem Bauabschnitt "Z.E." auf den von der Beklagten vorgelegten Bildern kein Verbau zu sehen ist, und der Zeuge J. hat auch für den Bereich des Teilstücks 0 einen Verbau ausgeschlossen. Diese Positionen hat das Landgericht der Klägerin zugesprochen, weil es sich bei den Aushubarbeiten im Bereich "Z.E." um Boden der Klasse 0 gehandelt habe; dies folge vor allem aus der überzeugenden Aussage des Zeugen K. . Dem vermag der Senat aufgrund des zweitinstanzlichen Beweisergebnisses nicht zu folgen. Es kann hier dahinstehen, ob, wie die Beklagte vorträgt, die Abrechnung der Klägerin "falsch" ist. Die Klägerin hat jedoch auch hier nicht den ihr obliegenden Nachweis erbracht, daß in dem geltend gemachten Umfang Boden der Klasse 0 überhaupt vorhanden war. Der Zeuge K. hat insoweit anhand der von der Beklagten vorgelegten Fotografien für diesen Bereich eine Bodenklasse 0 ausgeschlossen; der Zeuge M. hat für den oberen Bereich Bodenklasse 0 verneint . Und auch der Zeuge S. hat angesichts der ihm vorgelegten Fotografien des Bauabschnitts "Z.E." eingeräumt, daß auf diesen Bildern jedenfalls eine Bodenklasse 0 nicht zu sehen sei . Angesichts dieser Zeugenbekundungen sieht es der Senat als nicht erwiesen an, daß der streitige Bauabschnitt insoweit "durchgängig" Bodenklasse 0 aufwies. Das Landgericht hat diese Position zugesprochen, weil es sich nach dem erstinstanzlichen Beweisergebnis nicht um eine Mängelbeseitigungsarbeit der Klägerin gehandelt habe, sondern vielmehr um Zusatzarbeiten, die in dem ursprünglichen Auftrag nicht enthalten gewesen seien . Die Beklagte habe hier nicht den Nachweis erbracht, daß es sich um Gewährleistungsarbeiten der Klägerin gehandelt habe. Die Beklagte hat in der Berufungsinstanz insoweit vorgetragen, Mängel seien bereits vor Abnahme aufgetreten und durch die Klägerin beseitigt worden ; es sei daher Sache der Klägerin, die Anspruchsvoraussetzungen für den geltend gemachten Vergütungsanspruch zu belegen. Der Zeuge M. hat bekundet , der Subunternehmer der Klägerin, die Firma W., habe die tragende Teerdecke bereits frühzeitig eingebracht und alsdann auch die Abschluß-Feindecke hergestellt; dabei seien die vorhandenen Deckel und Schieber zu 0/0 % ordnungsgemäß in der Straße eingebaut gewesen. Einige wenige Deckel und Schieber hätten jedoch noch angehoben werden müssen, was die Klägerin auch erledigt habe. Über die Mängelbeseitigung sei zwischen den Parteien gesprochen worden und er der Zeuge M. habe, um eine Art "Flickwerk" zu vermeiden, vorgeschlagen, die angehobenen Stellen zu "umpflastern". Das Beweisergebnis läßt daher nicht den Schluß zu, daß es sich hier um kostenpflichtige Zusatzarbeiten der Klägerin gehandelt hat. Die ordnungsgemäße Einbindung der vorhandenen Deckel und Schieber gehörte unzweifelhaft zum Leistungsbild der Klägerin. Wenn sie sich nach der Anhebung der Schieber und Deckel auf Vorschlag des Zeugen M. entschloß, die notwendige Einbindung durch Umpflasterung vorzunehmen, so stellt dies keine Zusatzarbeiten dar, sondern dies waren übernommene Kosten einer von der Beklagten vorgeschlagenen Mängelbeseitigungsmaßnahme. Das Landgericht hat diese Positionen der Klägerin zugesprochen und sich hierbei auf die gutachterlichen Darlegungen des Sachverständigen W. gestützt . Nach dem zweitinstanzlichen Beweisergebnis kann, wie bereits zu den Positionen [DATE] .0; [DATE] .0; [DATE] .0 und [DATE] .0 ausgeführt worden ist, nicht davon ausgegangen werden, daß eine Auffüllung bis Oberkante Straße erforderlich war. Die vorstehend aufgeführten streitigen Positionen ergeben einen Gesamtbetrag von 0 DM. Hierauf sind nicht wie die Beklagte in ihrer Berufungsbegründung ansetzt 0 % MwSt zuzuschlagen, sondern entsprechend der klägerischen Schlußrechnung 0 % = 0 DM = 0 DM. Abzuziehen ist weiterhin eine Überzahlung von 0 DM netto. Die Beklagte hat in ihrer Berufungsbegründung belegt, daß insoweit tatsächlich eine Überzahlung vorliegt. Dem ist die Klägerin nicht substantiiert entgegengetreten . Von einem "Anerkenntnis" der Beklagten in Höhe von 0 DM, das den streitigen Abzug in Höhe von 0 DM umfaßt, kann nicht ausgegangen werden. Soweit die Beklagte den zuerkannten Zinssatz von 0 % beanstandet, ist dies nur teilweise berechtigt. Die Klägerin hat in dem Berufungsverfahren hinreichend nachgewiesen, daß sie Kontokorrentkredit in Anspruch nimmt. Der Senat schätzt den mittleren Zinssatz gemäß [REF] auf 0 %. Die Kostenentscheidung beruht auf [REF] ; der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 0 Nr. 0, 0 ZPO. Die Kostenentscheidung des Landgerichts im Schlußurteil vom [DATE] ist von den Parteien nicht angefochten worden.