Die Parteien unterzeichneten am 0. [DATE] einen Bauvertrag, durch den die Beklagten die Klägerin mit der schlüsselfertigen Errichtung eines zweiein-halbgeschossigen Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück A.straße 0 in B. beauftragten. Die Parteien vereinbar-ten einen Festpreis von 0, DM incl. Mehrwert-steuer. Nach Ziffer 0 des Vertrages vom [DATE] sollte die Allgemeine Verdingungsverordnung Teil B, abgekürzt VOB/B, gelten. Die fälligen Zahlungen der Beklagten regelten die Parteien unter Ziffer 0 wie folgt: % nach erteilter Baugenehmigung, 0 % bei Fertigstellung der Bodenplatte im Keller, 0 % bei Fertigstellung der Kellerdecke, 0 % bei Fertigstellung der zweiten Geschoßdecke und "Zahlt der Bauherr am Fälligkeitstage die an-geforderte Rate nicht in ganzer Höhe, obwohl die Arbeiten für die Fälligkeit dieser Rate laut zuständigen Architekten/Bauleiter sei-tens IVW erbracht wurden, ist IVW berechtigt, die Bauarbeiten mit sofortiger Wirkung ein-zustellen und erst dann wieder fortzusetzen, wenn zwischen Bauherr und IVW über den strit-tigen Punkt Einigkeit erzielt wurde. Diese Bauzeitunterbrechung geht zu Lasten demjeni-gen, der diese dann verschuldet hat. Eventu-ell dadurch entstehende Zusatzkosten, Mehr-preise und Verteuerung trägt der verschulden-de Teil." Gemäß Ziff. 0 des Vertrages sollte sich das Kündi-gungsrecht der Bauherren nach § 0 VOB/B richten. Des weiteren vereinbarten die Parteien unter Ziff. 0, daß im Falle der Kündigung eines Vertragspartners, die nicht von der Klägerin zu vertreten ist, dieser wahl-weise ein pauschaler Schadensersatzanspruch in Höhe von 0 % des Endpreises oder eine angemessene Entschädigung nach §§ 0 bzw. 0 VOB/B zustehen sollte. Die Parteien trafen zu dem Vertrag vom [DATE] noch drei Zusatzvereinbarungen. In dem dritten Nach-tragsvertrag vereinbarten sie am [DATE] als Fixtermin für die Übergabe des Hauses durch die Kläge-rin den 0. [DATE] . Die Klägerin verpflichtete sich zudem zur Zahlung eines Verzugsschadens im Falle der Überschreitung des Termins ab 0. Juli [DATE] in Höhe ei-ner erzielbaren Monatsmiete von 0, DM/m0. Am [DATE] schloß die Klägerin mit der Firma T. Totalbau einen Subunternehmervertrag bezüglich des Rohbaus des Bauobjektes der Beklagten ab. Bei Ausfüh-rung der Rohbauarbeiten stellten die Beklagten Baumän-gel fest. Die Klägerin forderte daraufhin die Firma T. mit Schreiben vom [DATE] auf, die Mängel zu beseitigen. Die Beklagten rügten gegenüber der Klägerin die Mängel schriftlich mit Schreiben vom 0. [DATE] und [DATE] . Mit Schreiben vom [DATE] drohten die Beklagten der Klägerin die Kündigung ihres Vertrages an, wenn sie die Mängel am Rohbau nicht bis Ende [DATE] beseitigen sollte. Die Beklagten mach-ten sodann am [DATE] erneut die Mängel geltend und setzten der Klägerin Frist für den Beginn der Män-gelbeseitigungsarbeiten bis [DATE] und für die Beendigung der Arbeiten bis [DATE] . In die-sem Schreiben heißt es wörtlich in den letzten beiden Absätzen: Wir haben Sie aufzufordern, mit der Be-seitigung der vorstehenden Mängel bis zum [DATE] zu beginnen und die Mängel-beseitigung bis zum [DATE] abzu-schließen. Die Beklagten entzogen der Klägerin mit Schreiben vom [DATE] unter Hinweis auf § 0 Ziff. 0 VOB/B den Auftrag. Die Klägerin ihrerseits teilte den Beklagten mit Schreiben vom [DATE] mit, daß die Kündigung nicht akzeptiert werde. Sodann bestätigte die Klägerin mit Schreiben vom [DATE] die Kündigung der Beklagten und nahm auf § 0 Ziff. 0 VOB/B Bezug. Der Subunternehmer, die Firma T., führte gegen die Klä-gerin wegen ihres Werklohnanspruchs einen Rechtsstreit vor dem Landgericht Bonn, Aktenzeichen: 0 0 0/0, der durch einen Vergleich beendet wurde. In diesem Rechtsstreit wurden auf der Grundlage eines Sachver-ständigengutachtens Mängel in Höhe von 0, DM festgestellt. Am [DATE] stellte die Klägerin den Beklagten eine Schlußrechnung über insgesamt 0 DM, wobei sie die Zahlungen der Beklagten über 0, DM be-rücksichtigte. Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die von ihr erstellte Schlußrechnung sei zutreffend. Ihr stünde die vereinbarte Vergütung abzüglich der ersparten Aufwen-dungen zu, da die Kündigung der Beklagten nur nach § 0 Ziff. 0 VOB/B gerechtfertigt gewesen sei. Die Beklagten hätten daher auch eine zehnprozentige Vertragsstrafe zu zahlen. Die Restforderung setze sich wie folgt zu-sammen: Kaufsumme laut Bauvertrag: DM 0, nicht erbrachte Leistungen: ./. [REF] ,0 Rest aus Zusatzleistung vom [DATE] : DM 0 Zahlungen der Beklagten: ./. [REF] , von den Beklagten gezahlte Gebühren etc. ./. DM 0 ./. [REF] ,0 Zwischensumme: [REF] ,0 zehnprozentige Vertragsstrafe: [REF] , Gesamtsumme: DM 0. Eine Kündigung gemäß § 0 Ziff. 0 VOB/B sei treuwidrig, da die Beklagten in ihrem Schreiben vom 0. August [DATE] Gesprächsbereitschaft signalisiert hätten und auch Gespräche geführt worden seien. Die Klägerin hat unter Hinweis auf Ziffer 0 des Vertrages die Auffassung vertreten, daß sie mit der Mängelbeseitigung auch deshalb nicht in Verzug habe geraten können, da die Be-klagten ihrerseits bereits fällig gewordene Raten nicht bezahlt hätten. Sie haben die Auffassung vertreten, daß ihre Kündigung wirksam sei und eine solche gemäß § 0 Ziff. 0 VOB/B vorläge, da die Klägerin keinerlei Anstalten gemacht habe, die Mängel zu beseitigen. In ihrem Schreiben vom [DATE] sei auch klargestellt worden, daß in jedem Fall auch, wenn Gespräche zur Klärung der Streit-frage geführt würden, die Mängel beseitigt werden müß-ten. Sie hätten sich wegen der vorhandenen Mängel nicht in Zahlungsverzug befunden. Die Klägerin habe daher le-diglich Anspruch auf Vergütung der tatsächlich erbrach-ten Leistung. Daher seien nur die Raten für die Bauab-schnitte a) bis f) fällig, so daß für die Leistung, die die Klägerin bis zur Auftragsentziehung erbracht habe, dieser ein Zahlungsanspruch in Höhe von 0 DM zustünde. Zum Zeitpunkt der Auftragsentziehung seien 0 % des in Auftrag gegebenen Leistungsumfanges erfüllt gewesen, d.h. bei einer Gesamtsumme von [REF] , eine Leistung mit einem Wert von DM 0, . Diesem Betrag seien erbrachte Teilleistungen an dem Elektrogewerk mit [REF] , und an den Heizungs und Sanitäranlagen in Höhe von [REF] ,0 hinzuzurechnen. Hiervon seien Kosten für den Anschluß des Hauses an das Gas-, Wasser und Stromnetz in Höhe von [REF] ,0 abzuziehen, die von der Klägerin zu tragen und die von ihnen bezahlt worden seien, sowie ihre Zahlungen über [REF] , . Damit verbliebe eine Restforderung der Klägerin in Höhe von [REF] ,0. Hinsichtlich dieses Anspruchs haben sie mit Gegenforderungen über insgesamt DM 0 DM aufgerechnet. Sie haben behauptet, in Höhe von DM 0 habe die Klägerin ihnen die Kosten für die Beseitigung der Mängel an dem Rohbau zu erstatten. Allein [REF] ,0 hätte die Beseitigung folgender Mängel verursacht: Kellers sei 0 cm über Oberkante Betonboden verlegt worden, bei den übrigen nicht tragenden Wänden habe eine Sperrschicht gefehlt; in den Keller sei Feuch-tigkeit eingedrungen; Stelle von Bims-Therm-Mauerwerk verwendet worden; weitere Dämmaßnahmen hätten gefehlt; hierdurch seien die Wärmeschutzbestimmungen nicht eingehalten wor-den; Des weiteren seien ihnen für die Beseitigung der Rohbaumängel ohne den fehlerhaften Wärmedämmputz gemäß Rechnung der Firma Esser vom [DATE] Kosten in Höhe von [REF] ,0, für die Anbringung des Wärme-dämmputzes DM 0, für ein erforderliches zusätz-liches Geländer DM 0, für die Niedriglegung des Treppenpodestes [REF] ,0 und für zusätzliche Bau-trockenmaßnahmen [REF] , entstanden. Weitere Kosten hätten folgende von der Klägerin zu verantwortenden Fehler verursacht: Wegen weiterer Einzelheiten der von den Beklagten behaupteten Mängelbeseitigungskosten wird insbesondere auf deren Schriftsatz vom [DATE] Bezug genommen. Die Beklagten haben darüber hinaus die Ansicht vertreten, daß ihnen aufgrund des Verzuges der Klägerin ein Ersatzanspruch für Mietaus-fallschaden für die Zeit vom 0. Juli bis [DATE] auf der Basis von 0 m0 à 0, DM in Höhe von [REF] ,0 zustünde. Bezüglich der von den Beklagten gerügten Mängel hat das Landgericht Beweis erhoben nach Maßgabe des Beweis-beschlusses vom [DATE] durch Vernehmung der Zeugen L. und B. sowie durch Einholung eines schriftli-chen Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schriftliche Aussage des Zeugen B. , auf das Sitzungs-protokoll vom [DATE] und das schriftliche Sachverständigengutachten vom [DATE] Bezug genommen. Durch Urteil vom [DATE] , auf dessen Inhalt wegen sämtlicher Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat das Landgericht im wesentlichen ausgeführt, daß die Beklagten den Bauvertrag vom [DATE] wirksam gemäß § 0 Ziff. 0 VOB/B gekündigt hätten. Es hat sodann die von den Beklagten vorgenommene Berechnung der noch offenstehenden Werklohnforderung der Klägerin übernommen und diese mit 0 DM beziffert. Diese Werklohnforderung sei jedoch aufgrund wirksamer Aufrechnung der Beklagten mit einer Gegenforderung in Höhe von 0 DM gemäß § 0 BGB erloschen. Diese Kosten seien den Beklagten im Zusammenhang mit der Auf-bringung eines Wärmedämmputzes entstanden, welcher nach den überzeugenden Feststellung des Gutachters zur Er-reichung der Wärmeschutzbestimmungen erforderlich gewe-sen und dadurch verursacht worden sei, daß die von der Klägerin als Subunternehmerin mit der Rohbauerstellung beauftragte Firma T. Totalbau unzulässigerweise einige Kalksandstein in der Fassade mitvermauert habe. Gegen dieses, ihr am [DATE] zugestellte Urteil hat die Klägerin mit am [DATE] eingegangenem Schriftsatz Berufung eingelegt, die sie nach zunächst bis zum [DATE] und sodann bis zum [DATE] erfolgter Verlängerung der Berufungs-begründungsfrist mit einem am selben Tage bei Gericht eingegangenen Schriftsatz begründet hat. Die Klägerin verfolgt in der Berufungsinstanz die Klageforderung nur noch in Höhe eines Betrages von 0 DM weiter. Sie reduziert den erstinstanzli-chen Klageantrag um den Betrag der nicht mehr geltend gemachten Vertragsstrafe sowie in Höhe eines Betrages von 0, DM für Mängelbeseitigungskosten. Sie wie-derholt und vertieft im übrigen ihr erstinstanzliches Vorbringen. Sie ist der Ansicht, die vom Landgericht angenommene Kündigung gemäß § 0 Nr. 0 VOB/B sei aus zwei Gründen nicht gerechtfertigt. Zum einen habe sie sich mit Män-gelbeseitigungsarbeiten nicht in Verzug befunden, viel-mehr berechtigterweise ihre Arbeiten eingestellt, da die nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen der Phasen a) bis g) bereits erbracht gewesen seien, die Beklagten mithin die Abschlagszahlungen in dieser Höhe geschuldet hätten. Ohnehin seien die Beklagten zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nicht berechtigt gewesen, da dies individualvertraglich zwischen den Parteien in Ziff. 0 des Bauvertrages ausgeschlossen worden sei. Darüber hinaus sei die Kündigung auch wegen wider-sprüchlichem Verhalten der Beklagten unwirksam. Sie hätten nämlich entgegen ihrer Ankündigung im Schreiben vom [DATE] weiterhin Gesprächsbereitsschaft signalisiert, gerade auch über den Punkt der Mängelbe-seitigung. Mithin liege keine eindeutige und unmißver-ständliche Kündigungserklärung vor. Weiterhin vertritt die Klägerin die Ansicht, daß selbst wenn man von einer außerordentlichen berechtigten Kündigung ausgehen wolle, ihr der geltend gemachte Vergütungsanspruch noch zustehe. Sie belegt in der Berufungsinstanz im einzel-nen die ihr bis zur Kündigung tatsächlich entstandenen Aufwendungen, die nach ihrer Berechnung sehr viel höher liegen als diejenigen, die der Festpreisvereinbarung pauschal zugrundegelegt worden sind, so daß auch von daher in jedem Fall der jetzt noch geltend gemachte Restvergütungsanspruch gerechtfertigt sei. Hinsichtlich der vom Landgericht zugunsten der Beklag-ten anerkannten Wärmedämmputzkosten vertritt die Kläge-rin die Ansicht, daß dieser Betrag den Beklagten schon deshalb nicht zustehe, weil ein derartiger Wärmeputz aufgrund der Vorgaben des Statikers, der an bestimmten Stellen Kalksandstein vorgeschrieben habe, was zu Käl-tebrücken geführt habe, ohnehin in vollem Umfang erfor-derlich gewesen sei . Diese Kosten wären über das Festpreisangebot hinausgegangen und daher von den Beklagten zu tragen gewesen. Die Klägerin bestreitet auch in der Berufungsinstanz weiterhin sämtliche übrigen von den Beklagten geltend gemachten Mängel sowie die darauf entfallenden Kosten. gerichts Bonn vom [DATE] teilweise abzuändern und die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurtei-len, an die Klägerin 0 DM nebst 0 % Zinsen seit dem [DATE] zu zahlen; Die Beklagten vertiefen und wiederholen ihr erstin-stanzliches Vorbringen. Sie sind weiterhin der Ansicht, zur außerordentlichen Kündigung berechtigt gewesen zu sein. Angesichts der von dem Sachverständigen Braun festgestellten Mängelbeseitigungskosten in Höhe von 0 DM hätte ihnen ein Zurückbehaltungsrecht hin-sichtlich der Abschlagszahlungen zugestanden. Ihr Zu-rückbehaltungsrecht sei auch nicht durch Ziff. 0 des Bauvertrages ausgeschlossen gewesen. Diese Regelung sei nicht individualvertraglich ausgehandelt worden, sie sei daher, wenn man darin überhaupt den Ausschluß eines Zurückbehaltungsrechtes sehen wolle, wegen Verstosses gegen das AGB-Gesetz unwirksam. Zudem sei mangels erfolgter Dacheindeckung die Rate f) ebensowenig fällig gewesen wie die Rate g), da hinsichtlich letzterer die Installations bzw. Fensterarbeiten eben gerade nicht vollständig durchgeführt gewesen seien. Hinsichtlich des Schreibens ihrer erstinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten an den erstinstanzlichen Pro-zeßbevollmächtigten der Klägerin vom [DATE] führen sie ergänzend aus, daß die darin geäußerte Ge-sprächsbereitschaft keinerlei Zweifel an der Ernsthaf-tigkeit der Fristsetzung mit Kündigungsandrohung habe aufkommen lassen können. Bei der Gesprächsbereitschaft sei es vielmehr lediglich darum gegangen, über eventu-elle Schadensersatzansprüche zu verhandeln, wenn denn die Klägerin bereit gewesen wäre, wenigstens die einge-stellten Arbeiten mängelfrei zu beenden. Die Beklagten vertreten die Ansicht, daß auch die von der Klägerin in der Berufungsinstanz vorgenommene Berechnung ihres Vergütungsanspruchs nicht zutreffend sei. Die Rechnung sei nicht einmal prüffähig und daher der Anspruch insgesamt nicht schlüssig dargelegt. Unter Zurückstellung ihrer Bedenken gegen die Schlüssigkeit berechnen sodann die Beklagten ausgehend von Prozent-sätzen einen etwaigen Vergütungsanspruch der Klägerin und stellen nunmehr von den von ihr geltend gemach-ten Gegenforderungen als erste Aufrechnungsforderung die für die Aufbringen des Wärmedämmputzes, sodann den Mietausfallschaden und an dritter Position die abgetretenen Gegenansprüche der Firma W. und B. zur Aufrechnung. Hinsichtlich der Angriffe der Klägerin ge-gen die Erforderlichkeit des Wärmedämmputzes unter dem Gesichtspunkt der Ohnehinkosten vertreten die Beklagten die Ansicht, daß diese in jedem Fall deshalb von der Klägerin zu tragen gewesen seien, da sie für eine ord-nungsgemäße Wärmedämmung habe Sorge tragen müssen. Wenn in der ursprünglichen Pauschalberechnung dieser Punkt übersehen worden sei, so sei dies in den Risikobereich der Klägerin gefallen, sie hätte dann Wärmedämmputz auf ihre Kosten anbringen lassen müssen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach und Streit-standes wird auf den vorgetragenen Inhalt der von den Parteien gewechselten Schriftsätze und eingereichten Unterlagen Bezug genommen. waren die Beklagten zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages gemäß § 0 Nr. 0 VOB/B berechtigt. Es steht nach Überzeugung des Senats außer Frage, daß die Voraussetzungen des § 0 Nr. 0 VOB/B erfüllt waren. Die Klägerin hat zuletzt noch durch die Redu-zierung ihrer Klageforderung in der Berufungsinstanz selbst eingeräumt, daß Mängel jedenfalls in einem Umfang von 0, DM vorhanden gewesen sind. Sie hat auch zuvor mit Schreiben vom [DATE] gegenüber ihrem Subunternehmer zum ganz überwiegenden Teil genau die Mängel gerügt , die seitens der Beklagten als mangelhafte Werkleistung ihr gegenüber gerügt worden waren. Auch das Verfahren zwischen der Klägerin und ihrem Subunternehmer vor dem Landgericht Bonn hatte genau diese Mängel zum Gegenstand. Dies ergibt sich aus dem im dortigen Verfahren eingeholten Gutachten des Sachverständigen Bilo , der in weiten Teilen soweit seine Erkenntnisse es er-möglichten das Vorhandensein der Mängel bestätigt hat. Soweit die Klägerin die Berechtigung der Mängel unter Hinweis darauf in Frage stellt, daß sie letzt-lich im Verfahren vor dem Landgericht Bonn im Ver-gleichswege lediglich einen Betrag von 0, DM an den Subunternehmer hätte zahlen müssen, gibt dies zu einer anderen Sicht keine Veranlassung. Denn die Voraussetzungen des § 0 Nr. 0 VOB/B waren unzweifel-haft auch bei einem Mängelaufkommen im Umfang von 0, DM erfüllt. der von den Beklagten ihr gegenüber gerügten Mängel in Verzug. Sie kann sich nicht darauf berufen, aufgrund der in Nr. 0 des Pauschalvertrages getroffenen Regelung zur Verweigerung der Mängelbe-seitigungsarbeiten berechtigt gewesen zu sein. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei dieser Regelung wie die Klägerin behauptet um eine Individualvereinbarung oder um eine dem AGB-Gesetz unterliegende Formularvereinbarung handelt, wie dies die Beklagten vertreten. Denn Nr. 0 des Vertrages berechtigte die Klägerin bei einem angeblich vorhan-denen Zahlungsverzug der Beklagten allenfalls dazu, die weitere Ausführung der Bauarbeiten einzustellen, d.h. die Durchführung der nächsten Bauausführungs-phasen zu verweigern. Nicht berechtigt war die Klägerin wenn man denn zu ihren Gunsten einen Zahlungsverzug der Beklagten unterstellt dazu, die erforderlichen Mängelbeseitigungsarbeiten nicht mehr auszuführen. VOB/B sind erfüllt. So haben die Beklagten zuletzt mit Schreiben vom [DATE] erneut die be-reits der Klägerin mitgeteilten Mängel gerügt, die Klägerin erneut zur Mängelbeseitigung aufgefordert, ihr eine Frist zur Beseitigung der Mängel bis zum [DATE] gesetzt und in der erforderlichen Form eindeutig und zweifelsfrei ihren Willen zum Ausdruck gebracht, den Vertrag mit der Klägerin nach erfolglosem Ablauf der Frist kündigen zu wollen. Das daneben existierende Schreiben des erstinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten der Beklagten an den erstin-stanzlichen Prozeßbevollmächtigten der Klägerin vom selben Tage, in dem ersterer Gesprächsbereitsschaft signalisiert, vermag, worauf schon das Landgericht zutreffend hingewiesen hat, an diesem eindeutig zum Ausdruck gekommenen Kündigungswillen nichts zu ändern. Denn es gab, worauf die Beklagten zu Recht hinweisen, auch nach erfolgter Kündigung ausreichend offene Punkte zwischen den Parteien, die noch hätten besprochen werden müssen, um weitere Streitigkeiten bezüglich offener Zahlung etc. zu vermeiden. gung der Beklagten stand der Klägerin nicht die ver-einbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen, sondern nur der Werklohn für die bis zur Vertrags-beendigung erbrachten Leistungen zu. Diesen Anspruch hat die Klägerin nicht schlüssig dargelegt. Der Pauschalpreis muß nach der Kündigung an die tatsächlich ausgeführte Leistung angepaßt werden. Es muß daher eine Aufspaltung des bisherigen Bausolls erfolgen, nämlich in ausgeführte und nicht ausge-führte Leistungen. Die ausgeführte Leistung ist so-dann nach den sie treffenden Preisermittlungsgrund-lagen voll zu vergüten, die verbleibende Differenz zum Pauschalpreis nennt dann den in der Pauschale enthaltenen Anteil für die gekündigte Leistung . Die Klägerin hätte demgemäß alle nach dem Bauvertrag geschuldeten Leistungen unter Angabe von Stückzahl und Massen jeweils mit den kalkulierten Einzelprei-sen im einzelnen darlegen und sodann angeben müssen, welche dieser Leistungen sie tatsächlich erbracht hat. Der Quotient aus der Summe der Einzelpreise für die ausgeführten Leistungen und der Summe der Ein-zelpreise für sämtliche nach dem Vertrag zu erbrin-gende Leistungen multipliziert mit dem vereinbarten Pauschalpreis hätte sodann rechnerisch den Vergü-tungsanspruch der Klägerin für die tatsächlich von ihr erbrachten Leistungen ergeben . Derartige Darlegungen der Klägerin fehlen sowohl in erster Instanz als auch in zweiter Instanz. Die Klägerin hat bei ihren diesbe-züglichen Ausführungen nämlich unberücksichtigt ge-lassen, daß zwischen den Parteien ein Pauschalver-trag geschlossen worden ist. Soweit sie in erster Instanz ihre Anspruchsberechnung dergestalt vorge-nommen hat, daß sie von dem vereinbarten Pauschal-preis lediglich die ersparten Aufwendungen für nicht ausgeführte Arbeiten abgezogen hat, ist dies deshalb verfehlt, weil nicht ersichtlich ist, daß der Wert der nicht ausgeführten Arbeiten auch dem Wert des bei Vertragsschluß kalkulierten Teils des darauf entfallenden Pauschalbetrags tatsächlich entspricht. Auch der diesbezügliche "Nachbesserungsversuch" der Klägerin in der Berufungsinstanz führt nicht zur Schlüssigkeit der Klageforderung. Sie hat nunmehr zwar die von ihr erbrachten Leistungen im Gegensatz zur ersten Instanz im einzelnen nach Aufmaß und Men-gen bis zum Kündigungszeitpunkt berechnet, sie ist dabei jedoch nicht von den kalkulierten Einzelprei-sen sondern vielmehr von den ihr angeblich tat-sächlich für die einzelnen Leistungen entstandenen Aufwendungen ausgegangen. Daß dies falsch sein muß, liegt angesichts der Tatsache, daß es hier nicht um einen Einheitspreisvertrag, sondern um einen Pau-schalvertrag geht, auf der Hand. Würde man so, wie die Klägerin dies in der Berufungsinstanz getan hat, ihre tatsächlich erbrachten Leistungen ermitteln, würde man die Augen davor verschließen, daß hier ein Pauschalvertrag vorliegt. Dann würde nämlich das unternehmerische Risiko, das die Klägerin mit dem Abschluß der Pauschalvereinbarung eingegangen ist, im nachhinein wieder aufgehoben oder jedenfalls ver-ändert. Im übrigen ist die Klage unbegründet, weil die jedenfalls nach der Berechnung der Beklagten sich er-gebende Restwerklohnforderung der Klägerin in Höhe von 0 DM aufgrund nicht nur hilfsweise erklärtert wirksamer Aufrechnung der Beklagten gemäß [REF] erloschen ist. Nachweisen über die von ihr erbrachten Leistungen für den Rohbau einschließlich der Dacheindeckung schätzt der Senat den hierauf entfallenden Teil des Pauschalbetrages auf 0 % der Gesamtsumme = 0, DM. Hinzuzusetzen sind 0, DM für Teilleistungen an der Elektroinstallation und 0 DM für anteilige Arbeiten an der Heizungs und Sanitärinstallation. Von dem sich sodann erge-benden Vergütungsanspruch der Klägerin in Höhe von 0 DM der der von den Beklagten vorgenomme-nen Abrechnung entspricht, sind die unstreitig ge-zahlten Abschlagszahlungen in Höhe von 0, DM sowie ebenso unstreitig von den Beklagten über-nommene, nach dem Vertrag jedoch von der Klägerin zu zahlende Kosten in Höhe von 0 DM abzuziehen, so daß rechnerisch eine Restwerklohnforderung der Klägerin in Höhe von 0 DM verbleibt. In Übereinstimmung mit dem Landgericht ist der Senat der Auffassung, daß die Wärmedämmputzkosten erfor-derlich wurden, weil das Mauerwerk im Außenmauerbe-reich nicht den geltenden Wärmeschutzbestimmungen entsprach. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Begründung insoweit auf die diesbezüglichen Aus-führungen des Landgerichts und die Angaben des Sach-verständigen B. bzw. des Zeugen B. ergänzend Bezug genommen. Soweit die Klägerin die Berechtigung die-ser Kosten unter dem Gesichtspunkt der "Ohnehinko-sten" beanstandet, kann ihr nicht gefolgt werden. Eine ordnungsgemäße, den Bauvorschriften entspre-chende Wärmedämmung fällt unzweifelhaft unter die von der Klägerin im Rahmen des Pauschalvertrages geschuldete Werkleistung. Wenn sich dieses Ziel, aus welchen Gründen auch immer, durch die Art des Mau-erwerks nicht erreichen läßt, war es daher in jedem Fall Sache der Klägerin, ohne eine entsprechende Mehrkostenvergütung seitens der Beklagten, den Wär-medämmputz aufzubringen. Nach den überzeugenden Feststellungen des Gutachters waren die Kosten für einen Wärmeputz zur Erreichung der Wärmeschutzbestimmungen erforderlich und die Rechnung der Firma R. ist nicht nur nicht zu beanstanden, sondern sogar als günstig anzusehen. Somit stand den Beklagten eine Gegenforderung in Höhe von 0 DM zu, mit der sie wirksam die Aufrechnung erklärt haben. Da diese Gegenforderung den Restwerklohnanspruch der Klägerin bereits über-steigt, war über die weiteren Gegenansprüche der Be-klagten mangels insoweit erhobener Widerklage nicht mehr zu entscheiden.