Tenor Die Berufung des Klägers gegen das am [DATE] verkündete Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Revision wird nicht zugelassen. Der Kläger und seine Ehefrau, die ihre Ansprüche an den Kläger abgetreten hat, beauftragten den Beklagten mit den gesamten Architektenleistungen bezüglich der Errichtung eines Mehrfamilienhauses in Ratingen. Mit den Rohbauarbeiten beauftragte der Kläger die H. GmbH. In den Vergabeverhandlungen, an denen auch der Beklagte teilnahm, wurde der Arbeitsbeginn des Rohbauers mit dem [DATE] , ein Zeitraum von 0 Tagen für den Rohbau und 0 Tagen für das Verblendmauerwerk unter Hinweis auf mögliche Schlechtwettertage und die Betriebsferien des Rohbauunternehmens festgehalten. Das von dem Beklagten stammende Formular über die Niederschrift der Vergabeverhandlung enthält auch die Bezifferung einer Vertragsstrafe. Der Bauvertrag des Klägers mit dem Rohbauunternehmer nimmt auf die Fristen der Vergabeverhandlung Bezug und legt die Vertragsstrafe mit 0 % für jeden Werktag, maximal 0 % der Bruttoauftragssumme fest. Am [DATE] vereinbarte der Kläger mit dem Rohbauunternehmer, dass die Arbeiten bis auf das Verblendmauerwerk am [DATE] abgeschlossen sein sollten. An diesem Tag sollten die Arbeiten an der Verblendung beginnen. Die Rohbauarbeiten waren am [DATE] , die Verblendarbeiten am [DATE] abgeschlossen. Bei Abnahme der Arbeiten wies der Beklagte den Kläger nicht auf den Vertragsstrafenvorbehalt hin. Nach der von dem Beklagten geprüften Rechnung des Rohbauunternehmers betrug dessen Vergütung 0 DM. Der Kläger, Gesellschaft und Geschäftsführer einer Installations GmbH, verlangt von dem Beklagten Schadensersatz, da er wegen des fehlenden Vorbehalts bei der Abnahme eine Vertragsstrafe von der Forderung des Rohbauunternehmers nicht in Abzug bringen konnte. Hierzu hat er behauptet: Die H. GmbH habe die individuell vereinbarte Vertragsstrafe verwirkt. Der Rohbauer selbst habe die Vereinbarung einer Vertragsstrafe vorgeschlagen. Anlässlich der Vereinbarung am [DATE] habe er hierauf nicht verzichtet. Der Anspruch hätte sich auf 0 DM belaufen. Der Beklagte hafte auf den Ersatz dieses, gegen den Rohbauer nicht durchsetzbaren Betrages, weil er ihn nicht auf den notwendigen Vorbehalt hingewiesen habe. Es handele sich bei der Vertragsstrafenregelung um eine von dem Kläger gestellte Allgemeine Geschäftsbedingung, die als verschuldensunabhängige Regelung nichtig sei. Ein Verzug des Rohbauunternehmers habe nicht vorgelegen. Allenfalls könnte sich ein Anspruch auf 0 Tage ergeben. Die Forderung des Klägers sei aber auch der Höhe nach nicht richtig berechnet. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Dem Beklagten habe es nicht oblegen, den Kläger auf den notwendigen Vertragsstrafenvorbehalt hinzuweisen, weil diesem als Inhaber des Installationsunternehmens die Notwendigkeit des Vorbehalts hätte bekannt sein müssen. Der beklagte Architekt habe ihm gegenüber seine Pflichten verletzt. Denn er kenne die VOB/B nicht, habe diese nie gelesen und nie einen Text besessen. Nur auf Empfehlung des Beklagten habe er sich bei der Besprechung mit dem Rohbauer am [DATE] die Vertragsstrafe vorbehalten. Bei dem Bauvertrag handele es sich um ein von dem Beklagten regelmäßig benutztes Vertragsformular. Der Beklagte sei es auch gewesen, der die Vertragsstrafe vorgeschlagen habe. Der Beklagte weist darauf hin, dass der Kläger unstreitig seit ca. 0 Jahren mit einer eigenen Firma Installationsarbeiten durchführt und daher sachkundig gewesen sei. Die Sachkunde des Klägers ergebe sich auch daraus, dass er sich die Strafe bei der Neuberechnung der Fristen am [DATE] ausdrücklich vorbehielt. Zudem habe er den Kläger in einem Schreiben vom [DATE] , d.h. vor Abnahme auf die Problematik der Vertragsstrafe hingewiesen. Die Berufung ist zulässig, aber nicht begründet. Der Kläger kann von dem Beklagten nicht verlangen, dass dieser ihm einen Schadensersatzbetrag in Höhe der Vertragsstrafe, die er mangels Vorbehalt bei der Abnahme gegen den Rohbauunternehmer nicht durchsetzen konnte, zahlt. Denn dem Beklagten ist kein Vorwurf daraus zu machen, dass er den Kläger nicht auf die Notwendigkeit des Vorbehalts der Vertragsstrafe hinwies . Der Architekt ist nicht nur Werkunternehmer, sondern zugleich Sachwalter seines Auftraggebers. Es obliegen ihm daher umfangreiche Informations-, Betreuungs und Beratungspflichten. Zu den Beratungspflichten gehört regelmäßig auch die Belehrung über die Notwendigkeit des Vertragsstrafenvorbehalts bei Abnahme. Der Architekt muss, soweit ihm die Vereinbarung einer Vertragsstrafe bekannt ist, regelmäßig durch einen Hinweis an den Bauherrn sicherstellen, dass dieser den Vertragsstrafenvorbehalt bei Abnahme erklären kann . Diese Beratungs und Betreuungspflichten des Architekten lassen sich aber nicht generell bestimmen, vielmehr sind sie abhängig von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere dem eigenen Kenntnisstand des Auftraggebers. So ist der Architekt von seiner Beratungspflicht hinsichtlich des Vertragsstrafenvorbehalts dann befreit, wenn der Bauherr selbst genügend sachkundig ist . Selbst wenn der Kläger nicht sachkundig gewesen wäre, so konnte der Beklagte von einer ausreichenden Kenntnis des Klägers über die Vertragsstrafe ausgehen. Der Kläger ist seit ca. 0 Jahren Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, deren Tätigkeitsbereich Installationsarbeiten sind. Er hat für bestimmte Gewerke selbst die Bauleitung übernommen und damit seine eigene Sachkunde hinsichtlich von Architektenleistungen deutlich gemacht. Der Kläger hat sich bei der Neufestsetzung der Fristen und Termine die bis dahin angefallene Vertragsstrafe vorbehalten. Auch wenn dies, wie der Kläger behauptet, auf Empfehlung des Beklagten geschah, so ergibt sich doch, dass er die Problematik der Vertragsstrafe spätestens ab diesem Zeitpunkt kannte. Angesichts dieser Verhandlungen über die Vertragsstrafe und die langjährige geschäftliche Erfahrung des Klägers, konnte der Beklagte ohne Verschulden davon ausgehen, dass der Kläger ausreichend sachkundig ist und keiner weiteren Belehrung und Beratung über einen Vorbehalt der Vertragsstrafe bei der Abnahme benötigt. Die Behauptung des Kläger, keine Kenntnis über die Regelungen der VOB/B zu haben, entlastet ihn nicht. Dies ergibt sich schon daraus, dass nicht nur die Verdingungsordnung für Bauleistungen den Vorbehalt der Vertragsstrafe für deren Geltendmachung voraussetzt, sondern auch die Regelung des [REF] . Der Kläger behauptet auch nicht, dass in keinem der von ihm für die Installationsgesellschaft geschlossenen Verträge eine Vertragsstrafe vereinbart worden wäre. Es kann dabei dahin stehen, ob die Vertragsstrafe auf Betreiben der jeweiligen Auftraggeber in die Verträge aufgenommen wurden. Denn jedenfalls bestand für den Kläger aus den zurückliegenden Vertragsverhältnissen Veranlassung sich über die Vertragsstrafe kundig zu machen. Davon, dass der Kläger in seinem eigenen Interesse diese Informationen seit langem eingeholt hatte, konnte der Beklagte ausgehen. Im übrigen ist der Vortrag des Klägers, er kenne die VOB/B nicht seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, deren Geschäftsgegenstand die Ausführung von Installationsarbeiten ist, unglaubwürdig und falsch. Wie dem Senat aus einem Rechtsstreit des Klägers gegen einen anderen Unternehmer bekannt ist LG Düsseldorf [REF] hat der Kläger als Auftraggeber ohne Beteiligung des Beklagten auch mit diesem Unternehmer die Geltung der VOB/B vereinbart. Dass der Kläger als Auftragnehmer ebenfalls die Geltung der VOB/B vereinbarte, ist dem Senat aus einem weiteren Verfahren LG Düsseldorf [REF] bekannt. Seine Behauptung, die VOB inhaltlich nicht zu kennen, ist angesichts dieser Umstände eine unrichtige Schutzbehauptung. Hinsichtlich der Angaben des Klägers ist auch darauf hinzuweisen, dass er noch in der Berufungsbegründung ausdrücklich geltend machte, einen Vertragstext wie den hier vorliegenden nie selbst verwendet zu haben. Diese Behauptung ist falsch, denn er hat das von dem Beklagten hergestellte Formular ohne dessen Beteiligung zumindest in einem Fall benutzt, wie dem Senat aus dem Rechtsstreit LG Düsseldorf [REF] bekannt ist.