Tenor 0. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Neubrandenburg vom [DATE] unter Zurückweisung der Berufung im Übrigen wie folgt abgeändert: Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 0 EUR nebst Zinsen i. H. v. 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 0. Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen trägt die Klägerin zu 0 % und die Beklagte zu 0 %. 0. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 0. Gegenstandswert des Berufungsverfahrens: bis zu 0 EUR Gründe I. Die Parteien schlossen am [DATE] einen Vertrag über die von der Klägerin auf der Grundlage ihres Angebotes vom [DATE] am Bauvorhaben O. 0 und 0 durchzuführende Demontage und Entsorgung der Fassadenverkleidung des 0-geschossigen Wohnhauses. Die vereinbarte Vergütung für 0 m² zu je € 0 betrug € 0 netto. In Ziffer 0. vereinbarten die Geltung der VOB/B und VOB/C. Ziffer 0 nimmt wegen der Vergütung auf das Angebot der Klägerin vom [DATE] Bezug. Ferner ist dort folgendes geregelt: Die Klägerin führte die Demontage der Fassadenverkleidung in der Zeit vom [DATE] bis [DATE] aus. Es stellte sich heraus, dass die Verkleidung nicht mit der sonst üblichen Mineralwolldämmung und PE-Dichtfolie versehen war. Hiervon unterrichtete die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom [DATE] . Im Anschluss an die Demontage der Fassade führten andere Subunternehmer ihre sich daran anschließende Gewerke aus. Die Gesamtfertigstellung der Fassade erfolgte am [DATE] . Mit Schlussrechnung vom [DATE] rechnete die Klägerin die von ihr erbrachten Leistungen über 0 m² zu einem vereinbarten Einheitspreis von € 0 ab und ermittelte einen Rechnungsbetrag von insgesamt € 0. Der Rechnung fügte die Klägerin die Aufmaßunterlagen bei. Öffnungen in der Fassadenfläche mit einer Größe von mehr als 0 m² brachte die Klägerin bei der Ermittlung der Fassadenfläche in Anwendung der VOB/C, ATV DIN 0 in Abzug. Kleinere Flächen hatte sie übermessen. Die Beklagte prüfte die Rechnung am [DATE] und errechnete einen Betrag von € 0 brutto, von dem sie eine Abschlagsrechnung und die Kostenbeteiligung der Klägerin für den Baustrom in Abzug brachte. Sie zahlte an die Klägerin den von ihr ermittelten Restbetrag von € 0 zuzüglich € 0, mithin insgesamt € 0. Die Abschlagsrechnung hatte die Beklagte nicht bezahlt. Die Klägerin trägt vor, für die Ermittlung der demontierten Fassadenfläche sei die DIN 0 anwendbar. Hiernach habe sich eine Fläche von 0 m² ergeben. Die Beklagte sei nicht berechtigt, den vereinbarten Einheitspreis um € 0 pro m² herabzusetzen. Das Fehlen der nicht demontierbaren Baustoffe unterliege dem wirtschaftlichen Wagnis der Beklagten, welches nicht der Klägerin zu tragen habe. Sie ist der Meinung, ohne die Demontage und Entsorgung der Mineralwolldämmung und der PE-Dichtfolie könne die Klägerin nur eine angemessene Vergütung von € 0 pro m² verlangen. Die von der Klägerin übermessenen Fensterflächen mit einer Größe von weniger als 0 m² seien ebenfalls in Abzug zu bringen. Während sie noch vorprozessual 0 m² in Abzug gebracht hat, macht sie nunmehr geltend, dass von der abgerechneten Fläche von 0 m² insgesamt 0 m² abzuziehen seien. Für die Abrechnung der Fassadenfläche sei die DIN 0 nicht anwendbar, weil sie sich nur auf die Lieferung und Montage von verhängten, hinterlüfteten Fassaden beziehe und nicht auf deren Demontage. Insgesamt müsse die Klägerin einen Abzug von € 0 brutto hinnehmen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrages wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien einschließlich der in Bezug genommenen Anlagen verwiesen. Das Gericht hat Beweis erhoben über den Umfang der von der Klägerin erbrachten Leistungen durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. J. D. vom [DATE] Bezug genommen. II. Die Klägerin hat hinsichtlich der von ihr mit Rechnung vom [DATE] schlussabgerechneten Werkleistung einen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung weiterer 0 EUR. In Höhe von 0 EUR ist der Zahlungsanspruch der Klägerin unstreitig. Insoweit greift die Beklagte das Urteil des Landgerichts auch nicht an, das in diesem Umfang rechtskräftig ist. Hinsichtlich der von der Beklagten in Abzug gebrachten 0 EUR brutto für die von der Klägerin übermessenen Fassadenöffnungen, die von dieser in Rechnung gestellt und vom Landgericht zugesprochen worden sind, hat die Beklagte ihre Berufung im Termin zur mündlichen Verhandlung am [DATE] zurückgenommen. Auch insoweit ist das Urteil daher rechtskräftig. Der darüber hinausgehende Betrag i. H. v. 0 EUR, insgesamt also die tenorierte Summe, steht der Klägerin nach den vertraglichen Vereinbarungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werkleistungen am Vertragsobjekt zu. Der Anspruch errechnet sich unter Zugrundelegung einer bearbeiteten Fassadenflächen von 0 m² nach einem Einheitspreis von 0 EUR, insgesamt 0 EUR netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und abzüglich der von der Beklagten bereits unstreitig geleisteten Zahlungen. 0 a. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf den vertraglich vereinbarten Einheitspreis von 0 EUR pro m² für die Demontage und Entsorgung der streitgegenständlichen Fassadenverkleidung. Der Einheitspreis ist vielmehr wegen der weggefallenen Leistungsteile aufgrund des vorgefundenen tatsächlichen Zustandes des Vertragsobjektes zu kürzen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der von der Klägerin zur Erreichung des geschuldeten Erfolgs vorgenommenen Mehrleistungen bzw. des erforderlichen Mehraufwandes. Unstreitig befand sich hinter den Fassadenplatten keine Mineralwolldämmung und auch keine PE-Folie, die hätte demontiert und entsorgt werden können. Demgegenüber zeigte sich ebenfalls unstreitig im unteren Bereich der Gebäudefassade eine weitere Asbestzementplatte, die die Klägerin vereinbarungsgemäß ebenfalls demontierte. Des Weiteren entfernte die Klägerin sogenannte "Drahtbüschel", die im Bereich der gesamten Fassade herausragten. Soweit die Klägerin behauptet hat, es sei nachdem sich das Fehlen der Dämmung und der PE-Folie herausgestellt hat zwischen den Parteien vereinbart worden, dass es dennoch beim ursprünglichen Einheitspreis verbleiben solle, hat sie für diese von der Beklagten bestrittenen Behauptung den Beweis nicht führen können. Bereits nach Aussage des Zeugen ... ist nur über die Möglichkeit gesprochen worden, den Einheitspreis wegen einer im unteren Bereich vorgefundenen zweiten Asbestplatte zu erhöhen. Dies wurde von dem Zeugen ... für die Klägerin gefordert, und von dem Zeugen ... für die Beklagte abgelehnt. In diesem Zusammenhang verwendete der Zeuge ... das Argument, dass im unteren Bereich, an dem damals gearbeitet worden sei, keine Dämmung vorhanden sei. Ob die Aussage des Zeugen ... umfassend glaubhaft ist, auch soweit sie von der Aussage des Zeugen ... abweicht, kann offen bleiben. Aus der Aussage ergibt sich jedenfalls keine Vereinbarung mit dem Inhalt, dass der Einheitspreis trotz aller tatsächlichen Änderungen hinsichtlich der nicht zu erbringenden Demontage einer Dämmung und der PE-Folie gleichbleiben solle. Im Gegenteil wurde lediglich über den Vorschlag, den Einheitspreis wegen der zusätzlichen Asbestplatte zu erhöhen, keine Einigung erzielt. Es blieb daher insoweit bei der vertraglichen Vereinbarung. Über die Möglichkeit, den Einheitspreis herabzusetzen, wurde nach Aussage des Zeugen ... gar nicht gesprochen. Außerdem war noch nicht absehbar, dass die Dämmung am gesamten Gebäude fehlte. Der Zeuge ... konnte und durfte die geschilderte Besprechung daher dahingehend verstehen, dass er einen Versuch der Klägerin, eine Preiserhöhung durchzusetzen, abgewehrt hatte. Eine darüber hinausgehende Bedeutung brauchte er ihr nicht beizumessen. 0 bb. Mangels einer bewiesenen anderweitigen Vereinbarung zwischen den Parteien folgt der Vergütungsanspruch der Klägerin aus einer entsprechenden Anwendung des [REF] . Diese Vorschrift gilt auch, wenn die VOB/B vereinbart ist . In seinem Anwendungsbereich schließt [REF] als Sonderbestimmung die allgemeinen Unmöglichkeitsregeln aus . Die Klägerin kann danach einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung verlangen sowie Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen, weil das Werk infolge der Eigenschaften des von der Beklagten "gelieferten" Gebäudes teilweise unausführbar geworden ist. Im Verhältnis zwischen den Parteien war die Beklagte für den Zustand des Gebäudes verantwortlich, da sie der Klägerin das Gebäude für die vertragsgegenständlichen Arbeiten zur Verfügung gestellt hat. Ein Verschulden der Beklagten ist für die Anwendung des [REF] nicht erforderlich , § 0 Rn. 0). Ein weitergehender verschuldensabhängiger Anspruch entsprechend [REF] ist nicht ersichtlich. Die der Klägerin danach zustehende Vergütung ist nach dem Verhältnis zu bemessen, in dem der Aufwand für die tatsächlich erbrachte Leistung zu dem hypothetischen Aufwand für die Gesamtleistung steht. Dabei sind auch Vorbereitungszeiten einzubeziehen. Maßgeblich ist insbesondere die aufgewendete Arbeitszeit . Es kommt also darauf an, welchen Anteil des für die Entfernung einer Fassade mit Dämmung und PE-Folie erforderlichen Aufwandes die Klägerin unter Berücksichtigung ihrer Kalkulation erbringen musste, um die tatsächlich vorhandene Fassade, ohne Dämmung und PE-Folie, aber unter Berücksichtigung eventuellen Mehraufwandes, zu entfernen. Ein entsprechender Anteil der vereinbarten Vergütung steht ihr zu. Jenen Anteil hat der vom Senat beauftragte Sachverständige in seinem Gutachten vom [DATE] nachvollziehbar und überzeugend und unter Berücksichtigung einer zweiten Asbestzementplatte mit 0 % berechnet, woraus er einen m²-Preis i. H. v. 0 EUR ermittelt hat. Diese sich daraus ergebende Reduzierung im Verhältnis zum ursprünglich vereinbarten Preis deckt sich nach den Ausführungen des Sachverständigen darüber hinaus mit dessen Erfahrungswerten zu den üblicherweise angesetzten Preisen für den Arbeitsgang Demontage der Dämmung einschließlich der erforderlichen Nebenleistungen. Soweit die Klägerin mit Schriftsätzen vom [DATE] und [DATE] das Gutachten angegriffen hat, hat der Sachverständige die Einwände zur Überzeugung des Senates in seiner schriftlichen Stellungnahme vom [DATE] und in seiner persönlichen Anhörung im Termin zur mündlichen Verhandlung vom [DATE] umfassend und nachvollziehbar ausgeräumt. Auf den Inhalt der schriftlichen Stellungnahme vom [DATE] und auf das Verhandlungsprotokoll vom [DATE] wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Der vom Sachverständigen ermittelte Einheitspreis von 0 EUR pro m² ist hinsichtlich der von der Klägerin zusätzlich entfernten sogenannten "Drahtbüschel" angemessen um 0 EUR pro m² zu erhöhen. Insofern hat der Sachverständige im Termin vom [DATE] nachvollziehbar erläutert, dass für den zusätzlichen Aufwand für jene Arbeiten ein Aufschlag von 0 EUR pro m² in Ansatz zu bringen sei, wenn die Drahtbüschel schon im Zuge der übrigen Arbeiten an der Fassade mit beseitigt worden wären. Soweit der Sachverständige einen höheren Aufschlag für angemessen erachtet hat, falls die Entfernung der Drahtbüschel in einem separaten Arbeitsgang hätte vorgenommen werden müssen, vermag der Senat dies der Berechnung nicht zugrunde zu legen. Der Prozessbevollmächtigte der insofern vortragsbelasteten und im Termin trotz Anordnung des persönlichen Erscheinens nicht anwesenden Klägerin hat ausdrücklich erklärt, er könne zu den zusätzlichen Arbeiten hinsichtlich der Drahtbüschel keine näheren Erläuterungen geben und er verweise auf den Schriftsatz vom [DATE] . In jenem Schriftsatz hat die Klägerin aber weder behauptet, dass die Drahtbüschel sämtlichst tatsächlich in einem gesonderten Arbeitsgang entfernt worden seien, noch dass dies aufgrund der vorgefundenen Gegebenheiten vom Arbeitsablauf her zwingend erforderlich gewesen sei.