Tenor Die Berufung der Beklagten gegen das am [DATE] verkündete Urteil der VI. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld wird zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheit in Höhe von 0% des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die andere Partei vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Revision wird nicht zugelassen. Nach vorausgegangenen Vertragsverhandlungen erteilte die Beklagte der Klägerin unter dem 0./ [DATE] schriftlich den Auftrag zur Errichtung einer Fertigungshalle mit Büro in N. Das Auftragsschreiben wurde von der Beklagten gegengezeichnet. Wegen der Einzelheiten wird auf das Auftragsschreiben, das auch der Klagebegründung zugrunde liegt, verwiesen. Im weiteren Verlauf der Bauvorbereitung beauftragte die Beklagte die Klägerin unter dem [DATE] noch mit der Planung der gesamten Gebäudetechnik nebst Elektroanlage zum Gesamtpreis in Höhe von 0 DM. Die Klägerin erstellte die Planung und bereitete weitere Unterlagen vor, so dass die Beklagte am [DATE] die Bauantragsunterlagen einreichen konnte. Mit Bescheid vom [DATE] erteilte die Stadt N die Baugenehmigung. Die Beklagte will der Klägerin unter dem [DATE] und nochmals am [DATE] eine Kopie der Baugenehmigung übersandt haben. Die Klägerin begann mit den Bauarbeiten jedoch nicht, sondern fragte ihrerseits unter dem [DATE] , [DATE] und [DATE] nach dem Fortgang der Angelegenheit, wobei sie im letzten Schreiben darauf hinwies, dass ihr keine Baugenehmigung vorliege. Nachdem es darüber einen mehrfachen Schriftwechsel zwischen den Parteien gab, übersandte die Beklagte der Klägerin nochmals eine Baugenehmigung unter dem [DATE] . In der Folgezeit erstellte die Klägerin Detail und Ausführungspläne, die der Beklagten unzureichend waren. Die Klägerin forderte sodann eine Bürgschaft nach [REF] , dem die Beklagte auch nachkam. Unter dem [DATE] kamen die Parteien anlässlich einer Baubesprechung überein, dass der Baubeginn für die Klägerin auf den [DATE] festgelegt werden sollte. Während der Bauausführung kam es zwischen den Parteien zu Streitigkeiten über den Leistungsumfang der Klägerin, der schließlich zu Teilkündigungen in verschiedenen Bereichen führten. So verlangte die Beklagte von der Klägerin die Erbringung der gesamten Elektroanlage, während diese der Auffassung war, entsprechend dem Wortlaut des Auftragsschreibens nur den Kabelkanal und die Beleuchtungskörper leisten zu müssen. Die Beklagte ihrerseits wollte den geforderten Nachtragsauftrag in Höhe von 0 € nicht akzeptieren, ohne den die Klägerin nicht bereit war, weitergehende Leistungen zu erbringen. Daraufhin kündigte die Beklagte mit Schreiben vom [DATE] dieses Gewerk und ließ die Arbeiten durch eine andere Firma zum Preis von 0 € netto erbringen. Unter dem [DATE] erteilte die Klägerin ihre Schlussrechnung und machte unter Berücksichtigung der geleisteten Zahlung noch 0 € geltend. Auch nach der Abnahme unter dem [DATE] verweigerte die Beklagte eine weitere Zahlung, weil sie noch Mängel geltend machte und mit Gegenforderungen aufrechnete. Im gerichtlichen Verfahren haben die Parteien schließlich vor dem Landgericht einen Teilvergleich geschlossen, der die wesentlichen Streitpunkte der Parteien erledigt hat. Umstritten blieb zum einen die niedrige Gutschrift im Hinblick auf die Elektroanlage von lediglich 0 €, zum anderen die Schadensersatzansprüche der Beklagten infolge der von ihr behaupteten Bauzeitverzögerung. Hinsichtlich der Elektroanlage vertrat die Beklagte die Auffassung, dass sie aus wichtigem Grund gekündigt habe, so dass die Klägerin die Mehrkosten in Höhe von 0 € zu tragen habe. Da die Klägerin das Bauvorhaben auch nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten Zeit abgewickelt habe, sei sie auch zum Schadensersatz in Höhe von 0 € verpflichte, mit dem die Aufrechnung erklärt werde. Der Schaden sei entstanden, weil die Beklagte aufgrund einer Anfrage vom [DATE] der Firma J aus E am [DATE] 0 Parksensoren zum Preis von 0 €/Stück angeboten habe. Die Firma habe den Auftrag am [DATE] mit einer Lieferfrist ab [DATE] erteilt, den die Beklagte am [DATE] bestätigt habe. Da die Beklagte aber im [DATE] eine rechtzeitige Lieferung nicht habe garantieren können, habe die Firma J gekündigt. Dadurch sei ein Schaden in zuvor genannter Höhe entstanden. Das Landgericht die Beklagte im Wesentlichen auf der Grundlage des Teilvergleichs zur Zahlung von 0 € nebst Zinsen verurteilt sowie festgestellt, dass der Klägerin noch weitere 0 € gegen Vorlage einer Gewährleistungsbürgschaft zustehen. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, dass der Beklagten hinsichtlich der Elektroanlage kein aufrechenbarer Gegenanspruch zustehe, weil die Klägerin nicht verpflichtet gewesen sei, die gesamte Elektroanlage zu erbringen. Hinsichtlich der Bauzeitverzögerung könne die Beklagte ebenfalls nicht mit einem Gegenanspruch aufrechnen. Zum einen sei eine schuldhafte Bauzeitverzögerung der Klägerin nicht feststellbar, zum anderen habe die Beklagte im Hinblick auf [REF] auf den Termindruck hinweisen müssen. Hinsichtlich der Elektroanlage vertritt sie weiterhin die Auffassung, dass man anhand der Vertragsverhandlungen sowie sämtlicher einzubeziehenden Unterlagen feststellen könne, dass die Klägerin die gesamte Elektroanlage geschuldet habe. Da sie sich geweigert habe, diese zu erbringen, habe eine Kündigung aus wichtigem Grund vorgelegen, so dass der Klägerin überhaupt kein Werklohnanspruch zustehe und sie statt dessen die Mehrkosten zu tragen habe. In Höhe von 0 € werde daher die Aufrechnung erklärt. Darüber hinaus werde in Höhe von 0 € mit einem Schadensersatz wegen der Bauzeitverzögerung aufgerechnet. Die Firma J habe mit Schreiben vom [DATE] den Nichterfüllungsschaden mit 0 € beziffert und aufgrund weiterer entstandener Kosten insgesamt 0 € angefordert, die auch am [DATE] bezahlt worden seien. Auf das Schuldverhältnis der Parteien finden die Gesetze in der bis zum 0. [DATE] geltenden Fassung Anwendung . Darüber hinaus ist die Geltung der VOB/B vereinbart. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Werklohnanspruch der Klägerin in Höhe von 0 € netto für die Teilspauschale "Elektroanlage" gemäß § 0 Nr. 0 VOB/B gegeben; denn eine Kündigung aus wichtigem Grund hat die Beklagte nicht darlegen können. Insoweit obliegt ihr für das Vorliegen entsprechender Kündigungsgründe die Darlegungs und Beweislast . Es ist nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar, dass sich die Klägerin in vertragswidriger Weise geweigert hat, die Elektroinstallation komplett ohne weitere Vergütung auszuführen. Dem Wortlaut nach handelt es sich bei der Teilpauschale " Elektroanlage" um eine Detailpauschale, bei dem ein genau definierter Leistungsumfang festgelegt ist, den die Klägerin auch nur in diesem Umfang hinsichtlich Kabelkanal und Beleuchtungskörper zu leisten hatte. Dagegen spricht auch nicht, dass im Vorspann des Auftragsschreibens davon die Rede ist, dass es sich um eine "teilschlüsselfertige Gesamtleistung, die betriebsbereit und funktionssicher" sein soll, handelt und die Klägerin die einzelnen Gewerke fachgerecht als Gesamtleistung ausführt, auch wenn die Auflistung die Präzisierung nicht aufführt; denn schon der Begriff "teilschlüsselfertige Gesamtleistung" ist in sich widersprüchlich. Auch aus den Zeichnungen vom [DATE] lassen sich Angaben zum Leistungsumfang nicht entnehmen. Daraus ergeben sich lediglich die Lichtbänder in der Halle, nicht jedoch etwaige Maschinenanschlüsse. Soweit das Angebot vom [DATE] ebenfalls zur Vertragsgrundlage gemacht worden ist, enthält dies zu einem wesentlich höheren Preis zwar bei der Elektroinstallation keinerlei Einschränkungen, ist aber nach dem Wortlaut des Auftragsschreibens nur im Umfang der Kostenaufgliederung vom [DATE] Bestandteil des Vertrages geworden; denn unstreitig ist auch die Position Heizung/Klima/Lüftung der Klägerin nicht sofort in Auftrag gegeben worden, obwohl auch sie Bestandteil des Angebots vom [DATE] war. In der Kostenaufgliederung selbst sind wiederum bei der Elektroanlage lediglich der Kabelkanal und die Beleuchtungskörper aufgeführt. Gegen eine Verpflichtung der Klägerin, die gesamte Elektroinstallation zu erbringen, spricht unabhängig von dem ungewöhnlich niedrigen Preis, der sich als komplette Fehlkalkulation darstellen würde vor allem der Umstand, dass die Beklagte im Anschluss an die Beauftragung vom 0./ [DATE] die Klägerin zu dem nicht unerheblichen Preis von 0 DM zusätzlich mit der Planung der Gebäudetechnik beauftragt hat, die auch die Elektroinstallation beinhaltete. Eine solche Beauftragung wäre für das Gewerk "Elektro" völlig sinnlos gewesen, wenn die Klägerin schon mit dieser Gesamtleistung beauftragt gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund kann der Senat nicht mit hinreichender Gewissheit zu dem Ergebnis gelangen, dass die Klägerin verpflichtet war, die komplette Elektroinstallation auszuführen. Ihre Weigerung, die Arbeiten ohne eine entsprechende Zusatzbeauftragung auszuführen, war demnach nicht vertragswidrig, so dass auch kein Grund für ein außerordentliches Kündigungsrecht bestand. Es blieb daher bei einer Kündigung nach § 0 Nr. 0 VOB/B mit einem in diesem Umfang zu Recht zugesprochenen Vergütungsanspruch. Insoweit kann auf die Ausführungen des angefochtenen Urteils verwiesen werden. Aus den vorgenannten Gründen kann die Beklagte auch gegenüber dem weiteren Werklohnanspruch der Klägerin nicht erfolgreich mit den Mehrkosten des Nachfolgeunternehmers in Höhe von 0 € gemäß § 0 Nr. 0 VOB/B aufrechnen. Der Klägerin steht auch wegen der von ihr behaupteten Bauzeitverzögerung kein aufrechenbarer Schadensersatzanspruch zu. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich dieser Anspruch wegen der erfolgten Teilkündigung aus [REF] a.F. ergibt oder infolge der behaupteten allgemein zögerlichen Arbeitsweise der Klägerin aus § 0 Nr. 0 VOB/B. In jedem Fall scheitert der Anspruch daran, dass der Schaden vor allem durch das unverantwortliche und leichtfertige Verhalten der Beklagten herbeigeführt worden ist, [REF] . Im Zeitpunkt der Angebotsabgabe vom [DATE] an die Firma J war noch nicht einmal der Bau begonnen worden; denn die Parteien hatten den Baubeginn einverständlich erst auf den [DATE] gelegt. Selbst wenn die Beklagte zur damaligen Zeit davon ausgegangen ist, dass die Klägerin entsprechend den vertraglichen Verpflichtungen die Halle innerhalb von 0 Monaten erstellen würde, konnte sie spätestens bei Auftragserteilung unter dem [DATE] , die infolge Zeitverzugs und hinsichtlich der Lieferfristen als neues Angebot zu werten war, und ihrer Bestätigung am [DATE] , die dann die Annahme dieses Angebots war, erkennen, dass sie ihrer Lieferverpflichtung innerhalb der geforderten Zeit nicht würde nachkommen können. Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits erhebliche Verzögerungen gegeben, weil die Parteien sich über den Umfang der klägerischen Leistungspflichten nicht einig waren. Es kommt hinzu, dass im Rahmen der Herstellungsfrist die gesamte Gebäudetechnik keine Berücksichtigung gefunden hat, so dass die Beklagte schon deswegen nicht davon ausgehen konnte, dass sie 0 Monate nach Baubeginn in den Räumlichkeiten würde produzieren können. Vor diesem Hintergrund ist sie sehenden Auges ein erhebliches Risiko eingegangen. Ein solches Verschulden wiegt so schwer, dass dahinter ein etwaiges Verschulden der Klägerin im Rahmen der behaupteten Bauzeitverzögerung zurücktreten würde. Es ist nämlich nicht erkennbar, dass die Bauzeitverzögerung auf ein besonders schwere Vertragsverletzung der Klägerin zurückzuführen ist, weil sie z.B. die Herstellung verzögert hat, um bei einem anderen Bauvorhaben mehr Gewinne zu erzielen oder einer dortigen Vertragsstrafe wegen Überschreitung der Herstellungsfrist zu entgehen. Allein die Tatsache, dass die Klägerin mit der Herstellung der Halle in Verzug geraten ist, reicht für grobe Fahrlässigkeit oder etwa Vorsatz nicht aus . Die Kostenentscheidung folgt aus [REF] . Eine Änderung der Kostenentscheidung des Landgerichts hatte nicht zu erfolgen, da das Landgericht zu Recht die zunächst erklärte Hilfsaufrechung in Höhe von 0 € zu berücksichtigen hatte. Einer Zulassung der Revision bedurfte es nicht, weil die Sache keine grundsätzliche Bedeutung hat und sie weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist, [REF] .