Tenor 0 Die Klage wird abgewiesen.0 Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 0 Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die Klägerin macht eine der Beklagten unter dem [DATE] gestellte Honorarschlussrechnung in Höhe von 0 € für erbrachte und nicht erbrachte Architektenleistungen bezüglich des Umbaus einer Sporthalle in xx geltend. Mit Architektenvertrag vom [DATE] , dem der bereits unter dem [DATE] geschlossene Vertrag über die Erbringung der Grundlagenermittlung gemäß der Leistungsphase 0 zugrunde lag, wurde die Klägerin damit beauftragt, die Grundleistungen der Leistungsphasen 0 0 des § 0 HOAI sowie Leistungen der thermischen Bauphysik zu erbringen. Aufgrund der Planung der Klägerin wurde der Beklagten am [DATE] eine Baugenehmigung für das betreffende Bauvorhaben erteilt. Das Bauvorhaben befand sich im Zeitpunkt der Klageerhebung bereits im Stadium der Baurealisierung. Mit Email vom [DATE] forderte die zuständige Bauherrenvertreterin der Beklagten die Klägerin auf, in der Email mitgeteilte Fehler zu beheben, bzw. Versäumnisse nachzuholen. Hierauf rief der Geschäftsführer der Klägerin bei der Beklagten an und hinterließ auf dem Anrufbeantworter des Herrn U, ebenfalls Vertreter der Bauherrin folgende Nachricht: „Guten Tag Herr U0, wir können mit Frau L0 nicht weiterarbeiten. Diese Frau schreibt Dinge, die gelogen, die falsch sind. Sie hat keine Ahnung. Müssen wir die Arbeiten mit der Frau weiterführen, müssen wir die Arbeit einstellen und die Frau muss das dann selber machen. Es sei denn, sie wird getauscht mit der ursprünglichen Ansprechpartnerin, Frau E, bitt rufen Sie mich zurück.“ Mit Email vom [DATE] teilte Herr U0 der Klägerin mit, dass ein Wechsel der Projektleitung nicht in Betracht komme und das Verhalten der Klägerin als Leistungsverweigerung aufgefasst werde. Hierin wurde eine Kündigungserklärung der Klägerin gesehen, welche die Beklagte in diesem Fall bestätigte. Nach weiterem Schriftwechsel zwischen den Parteien teilte die Beklagte der Klägerin mit Schreiben vom [DATE] mit, dass sie das Vertragsverhältnis außerordentlich aus wichtigem Grund kündige. Die Klägerin stellte am [DATE] eine Honorarschlussrechnung, welche der Beklagten mit Anwaltsschreiben vom [DATE] zugestellt wurde. Mit Schreiben vom [DATE] wies die Beklagte die Rechnung als nicht prüfbar zurück. Sie behauptet, die in Rechnung gestellten Leistungen seien vollständig und fehlerfrei erbracht worden. Im Übrigen würde auch korrekt zwischen erbrachten und nicht erbrachten Leistungen unterschieden. Bezüglich des entgangenen Gewinns seien lediglich Sachkosten erspart worden. Nur die Kosten der Erstellung der Originalunterlagen könnten nicht mit den Nebenkosten abgerechnet werden, so dass die damit verbundenen Kosten als erspart anzurechnen seien. Ersparnisse im Personalbereich seien nicht in Abzug zu bringen, da die Klägerin auch ihre Subplaner zu vergüten habe. Darüber hinaus habe die Klägerin auch keinen Ersatzauftrag erhalten können, da sie ausschließlich für öffentliche Auftraggeber tätig werde, welche über den Jahreswechsel grundsätzlich keine Aufträge erteilen würden. Die Dauer der Vertragsabwicklung zwischen den Parteien hätte bis Ostern [DATE] gedauert. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 0 € nebst 0 %-Punkte seit dem [DATE] bis zum [DATE] sowie 0 %-Punkte über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 %-Punkten über dem Basiszinssatz gemäß [REF] seit dem [DATE] zu zahlen. Sie behauptet, aufgrund des Vertrages vom [DATE] , seien Inhalt des Architektenvertrages auch die im Rahmen der Grundlagenermittlung gemeinsam formulierten Ziele geworden, insbesondere die Budgetvorgaben von maximal 0 Millionen € für die energetische Sanierung und weitere 0 € für die Schaffung einer besseren Infrastruktur für Sportvereine. Die Gesamtrealisierung der Maßnahme sei von der Einhaltung des Kostenrahmens abhängig gewesen. Dass jedoch die Klägerin zur Erbringung dieses Ziels taugliche Leistungen erbracht habe, sei von ihr weder vorgetragen worden, noch habe sie diese tatsächlich erbracht. Die Beklagte könne trotz Kenntnis des Bauvorhabens der Schlussrechnung der Klägerin nicht entnehmen, wie die Klägerin zu den von ihr in der Rechnung aufgeführten Prozentsätzen gelangt ist, was besonders deutlich unter Punkt 0. der Rechnung werde, unter dem ein Honorar für andere Leistungen beansprucht wird, so dass die Rechnung insgesamt nicht prüfbar sei. Im Übrigen seien die von der Klägerin behaupteten Leistungen auch zum größten Teil nicht erbracht worden, mit Ausnahme der Erwirkung einer Baugenehmigung. Darüber hinaus sei auch die außerordentliche Kündigung gerechtfertigt gewesen. Zwar habe die Klägerin nach der Email des Herrn U0 vom [DATE] von sich gewiesen, die Leistung verweigern zu wollen, sie habe aber mit Schreiben vom [DATE] weiter daran festgehalten, nur ohne die zuständige Projektleiterin weiter arbeiten zu wollen. Da es trotz mehrfacher Fristsetzung, zuletzt bis zum [DATE] , nicht zu einer Fortentwicklung des Bauvorhabens gekommen sei, habe die Klägerin die Leistung auch endgültig und ernsthaft verweigert. Hinsichtlich der erbrachten Leistungen rügt die Beklagte, die Klägerin habe in der Leistungsphase 0 keine Leistungen mehr erbracht, die über die Grundlagenermittlung im Rahmen des Vorvertrages hinausgehen. Bezüglich der LP 0 habe die Klägerin sich darauf beschränkt, Arbeiten an der Genehmigungsplanung aufzunehmen. Zudem seien Wünsche der Beklagten teilweise gar nicht angenommen worden. Es sei keine Kostenkontrolle vorgelegt worden, ebenso wenig wie eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Entwurfsplanung. Im Rahmen der Ausführungsplanung verkenne die Klägerin, dass sie vorleistungspflichtig sei und deswegen die Fachplaner erst nach Erhalt der von ihr erstellten aktualisierten Ausführungsplanung ihre Ergänzungen hätten einfügen können. Im Übrigen habe die Klägerin Nachträge der einzelnen Unternehmer ungeprüft an die Beklagte weitergeleitet. Auch hinsichtlich der Objektüberwachung ergebe sich bereits aus den Angaben der Klägerin, dass der zuständige Mitarbeiter nicht mal 0 x in der Woche vor Ort gewesen sei. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom [DATE] Bezug genommen.Entscheidungsgründe Der Klägerin steht ein Vergütungsanspruch aus [REF] i.V.m. dem Architektenvertrag vom [DATE] nicht zu, denn der geltend gemachte Honoraranspruch wurde nicht schlüssig dargetan. Da die Klägerin Vergütung aus einem nur teilweise durchgeführten gekündigten Vertrag verlangt, hätte sie darlegen müssen, in welcher Leistungsphase sie welche Leistungen tatsächlich erbracht hat und inwiefern sie hinsichtlich konkreter Leistungen daran gehindert war, wegen Unterlassung von Mitwirkungspflichten der Beklagten, diese zu erbringen. Hierauf wurde die Klägerin ausweislich des Sitzungsprotokolls vom [DATE] . [DATE] auch hingewiesen, sie hat sich mit nachgelassenem Schriftsatz vom [DATE] jedoch hauptsächlich darauf beschränkt, zu Art und Umfang der von der Beklagten bestrittenen Leistungen auf den bisher erfolgten Sachvortrag zu verweisen. Konkreter Vortrag dazu, wann sie welche Planungsleistungen erbracht hat, fehlt. Sofern sie darüber hinaus hinsichtlich der Einzelheiten der Leistungen auf die zu der Akte gereichten Unterlagen verwiesen hat, so ersetzt zum einen der Verweis auf Anlagen grundsätzlich keinen substantiierten Vortrag, zum anderen ergibt sich aus den Unterlagen aber gerade nicht, welche Leistungen die Klägerin in welcher Leistungsphase erbracht haben will und an welchen Leistungen sie wegen des Verhaltens der Beklagten gehindert gewesen sein will. Schlüssiger Vortrag kann weiterhin auch nicht dadurch ersetzt werden, dass als Beweis für die erbrachten Leistungen zum einen der Zeuge L benannt wird, der nach eigenem Vortrag jedoch nur für die Leistungsphase 0 zuständig gewesen ist, zum anderen ein Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens gestellt wird. Die Klägerin hat sich vielmehr darauf beschränkt die konkreten Rügen der Beklagten bezüglich der einzelnen Leistungsphasen zu bestreiten, dargelegt, dass sie tatsächlich die von ihr in Rechnung gestellten Leistungen zu den jeweiligen Prozentsätzen erbracht hat, hat sie dagegen nicht. Dies wird insbesondere durch das Schreiben der Klägerin an das Sportamt der Beklagten vom [DATE] deutlich, in dem eine Weiterführung der Arbeiten seitens der Klägerin nur in Aussicht gestellt wurde, sofern sie das Projekt ohne Einschalten der Projektleiterin der Beklagten zu Ende bringen könnten. Damit hat die Klägerin zu erkennen gegeben, dass sie nur bei Erfüllung von ihr einseitig gesetzte Bedingungen bereit ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Sofern die Klägerin nunmehr behauptet, eine Weiterführung der Arbeiten sei an der fehlenden Mitarbeit der Beklagten gescheitert, so ergibt sich auch aus dem weiteren außergerichtlichen Schriftverkehr nicht, wann die Beklagte zu welcher konkreten Mitwirkung aufgefordert wurde. Vielmehr ergibt sich hieraus, dass die Forderungen der Beklagten aufgrund des fehlenden Sachverstands der Projektleiterin als unsinnig abgetan wurden. So heißt es in dem Schreiben vom [DATE] , dass es ein fruchtloser und wenig zielführender Aufwand sei, eingereichte Genehmigungsunterlagen nach Erhalt der Genehmigung noch zu überarbeiten, deswegen sei hierfür auch kein Termin zugesichert worden. Auch aus der Anlage K 0 ergibt sich nicht, dass die Beklagte konkret zu irgendwelchen Mitwirkungshandlungen aufgefordert wurde, sondern vielmehr, dass die Behauptungen und Forderungen der Beklagten als unsachgemäß abgetan wurden. Der Streitwert wird festgesetzt auf 0 €. Die mit dem Klageantrag weiter verfolgten Ansprüche auf Zahlung von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten und Zinsen wirken sich nicht streitwerterhöhend aus, da es sich insoweit um Nebenforderungen handelt .