Tenor Die Berufung der Klägerin gegen das am [DATE] verkün­dete Ur­teil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Köln [REF] wird zu­rück­gewiesen. Die Kosten der Berufung werden der Klägerin auferlegt. Das Urteil des Landgerichts Köln vom [DATE] [REF] ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. Die Klägerin begehrt nach Rücktritt vom Vertrag Rückzahlung der von ihr und der Firma E AG geleisteten Zahlungen an Rechtsvorgänger der Beklagten von 0 € und 0 €, Erstattung von Beraterkosten von 0 €, Aufwendungsersatz für den Einsatz eigener Mitarbeiter von 0 € sowie vorgerichtliche Kosten nebst Zinsen. Mit ihrer Widerklage begehrt die Beklagte Vergütung in Höhe von 0 € nebst Zinsen aus den zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnissen. Die Klägerin ist ein mittelständisches Unternehmen der Automobilindustrie. Die Beklagte ist, ebenso wie ihre Rechtsvorgängerinnen, ein Software und IT-Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Computerprogrammen zum Einsatz in der industriellen Produktion, insbesondere auf sogenannte Q-Systeme , spezialisiert ist. Anfang [DATE] plante die Klägerin, ein derartiges Q-System in ihren Betrieben einzuführen. Ziel der Klägerin war es, in einem Computerprogramm für alle ihre Betriebe sämtliche Geschäftsprozesse abzubilden. Herr T von der Universität T0, Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik, unterstützte die Klägerin in ihren Planungen und erstellte für die Klägerin eine Studie vom [DATE] . Unter dem [DATE] / [DATE] schloss die Klägerin sodann einen ersten Vertrag mit der Firma V GmbH , einer Rechtsvorgängerin der Beklagten. Darin verpflichtete sich die Fa. V0 gegenüber der Klägerin zur Lieferung und Installation verschiedener Standardprogramme sowie zu Consulting und Schulung auf diese Programme. Im Zuge der Vertragsumsetzung kam es zu Überlegungen der Klägerin, Änderungen in der von der Beklagten geschuldeten Leistung vorzunehmen und insbesondere die Software „F“ gegen „U“ auszutauschen. Sie ließ sich deshalb über beide Programme von der Fa. V0 informieren. Diese wies die Klägerin dabei ausdrücklich darauf hin, dass die letztgenannte Software in ihrer damals aktuellen Version eine geringer ausgeprägte CAD-Integration als die Software „F“ aufwies. Letztlich entschied sich die Klägerin, wiederum unterstützt durch Herrn T, für die Software „U“. Vor diesem Hintergrund schlossen die Klägerin und die Firma V0 durch Unterzeichnung am [DATE] einen zweiten, auf den [DATE] datierten Vertrag, den sogenannten Wandlungsvertrag , der an die Stelle des ersten Vertrages treten sollte. Sie vereinbarten, dass statt der im ersten Vertrag genannten Software andere Software bei der Klägerin implementiert werden sollte, insbesondere anstelle der Software „F“ die Software „U“. Der Implementierungsaufwand wurde mit 0 Manntagen angesetzt. In der Folgezeit kam es zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vertrages. Unter dem [DATE] vereinbarten die Vertragsparteien einen Zeitplan für die Erfüllung der einzelnen mittlerweile zehn Phasen des Projekts. Nachdem es danach zu weiteren Verzögerungen kam, verständigten sich die Vertragsparteien im [DATE] / [DATE] auf einen neuen Terminplan, der die Fertigstellung der Phase 0 als „internationaler Rollout“ bezeichnet bis zum [DATE] vorsah. Am [DATE] wurden die Phasen 0 bis 0 produktiv geschaltet, am [DATE] die Phasen 0 und 0 und am [DATE] die Phase 0. Die Klägerin war mit der Funktion der Software im Bereich CAD nicht zufrieden und monierte dies wiederholt gegenüber der Firma T0 Q Software GmbH , der zwischenzeitlichen Rechtsnachfolgerin der Fa. V0. Die Fa. T0 Q schlug der Klägerin Ende [DATE] vor, die monierten Probleme durch eine Umprogrammierung mit einem zusätzlichen Aufwand von 0 Manntagen zu lösen. Zu einer Einigung hierüber kam es nicht. Mit an die Fa. V0 adressiertem Schreiben vom [DATE] setzte die Klägerin sodann eine Frist bis zum [DATE] , um „alle notwendigen Arbeiten zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses abschließend mit dem Ziel der Herbeiführung eines vollständig funktionstüchtigen Q-Systems zu erledigen, welches dann ab dem [DATE] in unserem Hause und in den angeschlossenen Unternehmungen beanstandungslos laufen muss“. Für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs kündigte die Klägerin an, sie werde von dem Vertrag vom [DATE] zurücktreten und Schadensersatz geltend machen. Unter dem [DATE] erklärte die Klägerin sodann gegenüber der Fa. V0 und mit zwei weiteren Schreiben gegenüber der Fa. T0 Q den Rücktritt vom Vertragsverhältnis. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach und Streitstandes sowie der im ersten Rechtszug gestellten Anträge wird auf das erstinstanzliche Urteil Bezug genommen. Das Landgericht hat die Klage mangels wirksamen Rücktritts vom Vertrag abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Das Gericht hat ausgeführt, dass dem Rücktritt keine wirksame Nachfristsetzung vorausgegangen sei, da es an einer inhaltlich hinreichend bestimmten Leistungsaufforderung gefehlt habe. Soweit eine solche entbehrlich gewesen sei, nämlich in Bezug auf den Komplex CAD-Integration, sei dem Vortrag der Klägerin nicht zu entnehmen, dass und inwiefern konkret der von der Beklagten zuletzt erreichte Programmierungsstand vertragswidrig unvollständig oder mängelbehaftet gewesen sei. Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihre Klage und ihren Abweisungsantrag zur Widerklage in vollem Umfang weiter. Sie meint, dass sie zum Rücktritt berechtigt gewesen sei. Eine Nachfristsetzung sei obsolet gewesen, da zwei Fertigstellungszusagen nicht eingehalten worden seien. Jedenfalls sei die Nachfristsetzung vom [DATE] hinreichend bestimmt und angemessen gewesen. Mangels eigenen Fachwissens habe die Klägerin lediglich auf die fehlende Funktionsfähigkeit des Systems hinweisen können und müssen. Mehr als die Aufforderung, eine vollständige Integration der CAD-Software in das Q-System zu erreichen, habe die Klägerin nicht beschreiben können. Zu Ursachen der fehlenden Funktionstüchtigkeit habe die Klägerin nicht vortragen müssen. Mit Implementierung des Q-Systems sei die zentrale Funktion der CAD-Integration geschuldet gewesen. Die Vertragsparteien hätten einen einheitlichen Werkvertrag geschlossen, der zu einer Gesamtfunktionalität habe führen müssen. Nach den konkreten Leistungsmerkmalen in der Studie des Herrn T habe im Rahmen des Q-Systems die vorhandene CAD-Software vollständig integriert werden müssen. Damit sei klar gewesen, dass sämtliche Funktionen der zugrunde liegenden, einzelnen CAD-Softwares im Rahmen des Q-Systems vollständig hätten zur Verfügung stehen müssen. Auch aus der von der Beklagten vorgeschlagenen Umprogrammierung ergebe sich, dass der Programmierungsstand nicht vertragsgemäß gewesen sei. Im Hinblick auf den wirksamen Rücktritt seien sämtliche von der Beklagten erbrachten Leistungen nutzlos und wertlos. Auch die widerklagend geltend gemachten Leistungen seien von dem Rücktritt erfasst. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag von 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 % über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Klageerhebung zu zahlen, Die Berufung der Klägerin war gemäß § 0 Abs. 0 ZPO durch Beschluss zurückzu­weisen, weil das Rechtsmittel offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat , der Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung zukommt , die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts durch Urteil nicht erfordert und eine mündliche Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten ist . hierfür mit Beschluss des Senats vom [DATE] hingewiesen worden. An den darin geäußerten Erwägungen hält der Senat fest. Wegen des Inhalts und der Gründe des Beschlusses wird auf diesen verwiesen. Die Klägerin hat mit ihrer Stellungnahme vom [DATE] keine tatsächlichen oder rechtlichen Erwägungen vorgetragen, die den Senat veranlassen, von seiner Entscheidung der Zurückweisung der Berufung nach [REF] abzuweichen. Es verbleibt auch unter Berücksichtigung des weiteren Vortrags der Klägerin dabei, dass die Klage unbegründet ist. Mangels Abnahme des Werks kommen die Mängelrechte der §§ 0 ff. BGB nicht zur Anwendung. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zudem weder einen Anspruch auf Rückgewähr empfangener Leistungen gemäß [REF] noch auf Schadensersatz für nutzlos gewordene Aufwendungen und Rechtsverfolgungskosten aus [REF] . Die Voraussetzungen für einen wirksamen Rücktritt gemäß [REF] oder für einen Schadensersatzanspruch nach [REF] sind nicht erfüllt. Wie bereits im Hinweisbeschluss ausgeführt ist, kann die Klägerin die von ihr geltend gemachten Ansprüche nicht auf die Schwierigkeiten bei der CAD-Integration stützen, da sie die Mangelhaftigkeit der Werkleistung im Hinblick auf die unzureichende CAD-Integration nicht ausreichend dargetan hat. Es fehlt an einer schlüssigen Darlegung dazu, dass und inwiefern die Beklagte gegenüber der Klägerin zu mehr als dem erreichten Programmierungsstand in Bezug auf die CAD-Integration verpflichtet war. Auch wenn die Zielvorgaben aus der Studie des Herrn T Grundlage des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien waren und als solche auch noch die Vorstellung jedenfalls der Klägerin bei Abschluss des späteren Wandlungsvertrag bestimmt haben mögen, schuldete damit die Beklagte nicht auch ohne weiteres die neben der CAD-Standardintegration notwendige Individualprogrammierung. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hatte nämlich vor Abschluss des Wandlungsvertrages ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nach dem Wandlungsvertrag schließlich ausgewählte Software „U“ in ihrer damals aktuellen Version eine geringer ausgeprägte CAD-Integration als die ursprünglich ausgewählte Software aufwies. Damit konnte die Klägerin nicht davon ausgehen, dass die Beklagte sich zu einer vollständig ausgeprägten CAD-Integration verpflichten und, soweit der damals geschätzte Aufwand der Integration sich als unzureichend herausstellen sollte, ohne weitere Vergütung die umfassende Programmierung vornehmen wollte und musste. Ebenso wenig kann die Klägerin Rechte aus sonstigen Mängeln der Werkleistung außerhalb der Schwierigkeiten bei der CAD-Integration herleiten. Insoweit fehlt es jedenfalls an einer ordnungsgemäßen Leistungsaufforderung gemäß [REF] . Soweit die Klägerin meint, dass die Leistungsaufforderung vom [DATE] vollumfänglich diejenigen Anforderungen erfülle, die der Bundesgerichtshof in der vom Senat zitierten Entscheidung vom aufgestellt habe, geht sie insoweit fehl, als nicht die Funktionstüchtigkeit der Anlage hinsichtlich einer angeblich unzureichenden CAD-Integration, sondern die sonstigen von der Klägerin geltend gemachten Mängel des Systems in Frage stehen. Die Leistungsaufforderung lässt nicht erkennen, dass die Klägerin weitere Mängel neben der angeblich unzureichenden CAD-Integration bemängelte. Entgegen der Auffassung der Klägerin hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung nicht unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass im Erfüllungsstadium in keinem Fall besondere Anforderungen an die Aufforderung zur ordnungsgemäßen Erfüllung gestellt werden können. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung die Anforderungen an eine solche Leistungsaufforderung an dem Zweck der Leistungsaufforderung ausgerichtet und ausgeführt, dass eine Leistungsaufforderung den Zweck, den Schuldner zur ordnungsgemäßen Erfüllung anzuhalten und ihm klarzumachen, dass der Gläubiger nach fruchtlosem Fristablauf die Leistung ablehnen werde, nicht erfüllen kann und ins Leere geht, wenn der Unternehmer die Leistung nach seiner Auffassung vollständig erbracht hat und durch die erhobene Rüge nicht erkennen kann, warum der Besteller sie nicht als vertragsgemäß akzeptiert. In dem damals entschiedenen Fall hat der Bundesgerichtshof es sodann als ausreichend angesehen, dass der Gläubiger die fehlende Funktionalität beanstandet hat, und hat im Übrigen ausgeführt, dass es Fälle geben mag, in denen unter Berücksichtigung der besonderen Vertragsverhältnisse und der Probleme bei der Durchführung des Vertrages noch eine weitere Spezifizierung des Erfüllungsverlangens gefordert werden kann . Die demgemäß am Zweck der Leistungsaufforderung zu orientierenden Anforderungen an jene sind vorliegend nicht erfüllt, soweit die Klägerin Unzulänglichkeiten des Systems außerhalb der CAD-Integration geltend macht. Die Klägerin hat nämlich mit ihrer Leistungsaufforderung vom [DATE] lediglich unspezifiziert die Funktionstüchtigkeit des von der Beklagten erstellten Systems beanstandet, indem sie alle notwendigen Arbeiten zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses abschließend mit dem Ziel der Herbeiführung eines vollständig funktionstüchtigen Q-Systems angemahnt hat. Damit war für die Beklagte vor dem Hintergrund der zu Tage getretenen Schwierigkeiten bei der CAD-Integration erkennbar, dass die Klägerin die Beklagte zur Vervollständigung der CAD-Integration anhalten und bei fruchtlosem Fristablauf die Leistung ablehnen wollte. Dagegen war es für die Beklagte nicht erkennbar, dass die Klägerin auch sonstige Mängel rügen und ohne Nachbesserung allein auch derentwegen vom Vertag Abstand nehmen wollte. Die Schwierigkeiten bei der CAD-Integration im Vorfeld der Leistungsaufforderung bestimmten maßgeblich die Unzufriedenheit der Klägerin mit dem von der Beklagten erstellten System. Die Parteien setzten sich schon über einen langen Zeitraum, nämlich bereits ab dem Frühjahr [DATE] und seit etwa Ende des Jahres [DATE] verstärkt, über die fehlerhafte oder unvollständige Funktionstüchtigkeit des Systems im Bereich der CAD-Integration auseinander, was schließlich zu dem Vorschlag der Beklagten über eine Umprogrammierung geführt hatte. Dem Vorbringen der Parteien ist dagegen nicht zu entnehmen, dass auch sonstige Unzulänglichkeiten des Softwaresystems, das sich aus einer Vielzahl einzelner ineinandergreifender und einander anzupassender Programme zusammensetzte, Gegenstand besonderer Auseinandersetzung war. Soweit die Klägerin behauptet, dass sie ihre Unzufriedenheit über Funktionalitäten des gesamten Systems zum Ausdruck gebracht habe, ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin etwaige Funktionsbeeinträchtigungen über die unzulängliche CAD-Integration hinaus gerügt hat. Der Umstand, dass der Beklagten stets bewusst war oder gewesen sein muss, dass die CAD-Integration nicht vollständig war, lässt nicht erkennen, dass die Beklagte um sonstige Mängel oder deren Geltendmachung durch die Klägerin wusste. Vor diesem Hintergrund war es für die Beklagte oder deren Rechtsvorgängerin nicht deutlich, dass die Klägerin auch die Nachbesserung sonstiger Unzulänglichkeiten außerhalb der CAD-Integration anmahnen und bei Fruchtlosigkeit die Leistung auch wegen der sonstigen Unzulänglichkeiten ablehnen wollte. Mangels Erkennbarkeit, dass und warum die Klägerin außerhalb der Schwierigkeiten bei der CAD-Integration die Werkleistung der Beklagten abgelehnt hat, entspricht die Leistungsaufforderung vom [DATE] daher, soweit die Klägerin neben der unzureichenden CAD-Integration weitere Mängel geltend macht, nicht den Anforderungen, die der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung aufgestellt hat. Eine Spezifizierung der unzureichenden Funktionalität im Hinblick auf die angeblich instabile und fehlerhafte Integration der Datenaustauschverfahren, Nichtanwendbarkeit des Standardmoduls auf das Projektmanagement eines Autozulieferers, uneinheitliche Oberfläche, fehlerhafte Nutzung von Teilen des „Automotive Standards“ und fehlende Integration des E-Mail-Programms „Outlook“ wäre notwendig gewesen. Hieran fehlte es. Die Widerklage ist begründet. Die Klägerin schuldet der Beklagten aus den zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnissen die geltend gemachte Vergütung. Die Vergütungsansprüche sind nicht durch Rücktritt der Klägerin von dem sogenannten Wandlungsvertrag vom [DATE] / [DATE] erloschen. Der Rücktritt war aus den vorstehenden Gründen nicht wirksam. Ergänzend wird auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil, denen sich der Senat anschließt, verwiesen.