Tenor Das Versäumnisurteil des Senats vom [DATE] wird aufrechterhalten. Die Klägerin trägt die weiteren Kosten des Berufungsverfahrens. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Revision wird nicht zugelassen. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 0 € festgesetzt. Gründe A. Die Klägerin begehrt Zahlung für die Demontage und erneute Montage von Wandvorsatzschalen in dem von der H & M GmbH gemieteten Geschäftshaus auf dem Grundstück L. Straße 0 in N. Der Eigentümer des Grundstücks namens B. beauftragte die Beklagte als Generalunternehmerin mit dem Ausbau des Gebäudes zur Nutzung als Textil-Einzelhandelsgeschäft durch die Mieterin. Am 0./ [DATE] schlossen die Parteien den Vertrag über die Trockenbauarbeiten für den Ausbau. Die Klägerin erstellte ihr Werk bis etwa Mitte [DATE] . Weil der Nachunternehmer F der Beklagten beim Anbringen einer Regenrinne einen Fehler machte, kam es zu einem Wassereinbruch. Aus Gründen, die zwischen den Parteien streitig sind, traten an den Vorsatzschalen Verformungen auf. Die Klägerin tauschte die Schalen aus und berechnete der Beklagten dafür 0 €. Am [DATE] erteilte die Klägerin der Beklagten Schluss-Rechnung für die Arbeiten aufgrund des Ursprungsvertrages, welche die Beklagte entsprechend außergerichtlicher Einigung zwischen den Parteien beglich. Die Klägerin hat 0 € nebst Zinsen und vorgerichtlichen Anwaltskosten, nämlich 0 € + 0 € Containerkosten für Entsorgung ausgebauten Materials verlangt. Sie hat behauptet, der Geschäftsführer K der Beklagten habe sie am [DATE] beauftragt, die Vorsatzschalen auszutauschen; die aufgrund des Wassereinbruchs in den Räumen vorhandene Feuchtigkeit sei in die Vorsatzschalen gezogen und habe diese verformt, weil die Beklagte sämtliche Gebäudeöffnungen hermetisch verschlossen, anschließend die Fußböden eingebracht und dabei über 0 ° C heißes Bitumen eingegossen habe. Die Beklagte hat Abweisung der Klage erstrebt. Sie hat vorgetragen, ihr Bauleiter Z habe am [DATE] festgestellt, dass die Klägerin bei der Erstmontage der Vorsatzschalen die Oberflächentoleranzen nicht eingehalten und auf etwa 0 m Länge keine Dehnungsfugen ausgebildet habe; in der Oberfläche hätten Abweichungen von bis zu 0 cm bestanden. Das Landgericht hat Beweis erhoben zu der Frage, ob die Beklagte der Klägerin den Auftrag zum Austausch der Schalen erteilt oder sie zur Nacherfüllung aufgefordert hat, durch Vernehmung des Bauleiters Z der Beklagten, der Mitarbeiter H und L der Klägerin, des Ingenieurs Dr. W, der für die Bauleistungs-Versicherung der Beklagten vor Ort gewesen ist, des Versicherungskaufmanns Bu der Haftpflichtversicherung der Klägerin, des Bauherrn B, des Grundstücksnachbarn Sch sowie des Projektleiters R der Mieterin als Zeugen. Weges des Ergebnisses der Beweisaufnahme verweist der Senat auf den Inhalt der Sitzungsniederschrift vom [DATE] . Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Gegen dieses Urteil, auf dessen Tatbestand und Entscheidungsgründe der Senat sich zur näheren Sachdarstellung bezieht, wendet die Klägerin sich mit der Berufung, mit welcher sie, nach Einspruch gegen das Versäumnisurteil, durch welches der Senat die Berufung zurückgewiesen hat, ihr Ziel weiterverfolgt. Sie meint, ihr Anspruch ergebe sich aus auftragsloser Geschäftsführung ihrerseits für die Beklagte. Ein solcher Anspruch folgt nicht aus einem zwischen den Parteien geschlossenen Werkvertrag. Insoweit, als das Landgericht das Zustandekommen eines solchen Vertrages verneint hat, greift die Klägerin dessen Urteil nicht an. Der Anspruch ergibt sich nicht unter dem Gesichtspunkt des Aufwendungsersatzes aus auftragsloser Geschäftsführung der Klägerin für die Beklagte . Es lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerin zur Geschäftsführung für die Beklagte nicht "ih gegenüber sonst dazu berechtigt" war . Der Senat kann nicht ausschließen, dass die Berechtigung der Klägerin zur Geschäftsführung für die Beklagte sich aus ihrer der Klägerin Pflicht ergab, wegen Mängel der aufgrund des Ursprungsvertrages vom 0./ [DATE] eingebauten Vorsatzschalen Nacherfüllung zu leisten . Die Aussage des Zeugen H, sie hätten die Span und Gipsplatten einwandfrei eingebracht; die Verwölbungen seien seines Erachtens erst auf die Feuchtigkeit infolge des Wasserschadens zurückzuführen, ist unvereinbar mit derjenigen des Zeugen Z, bereits am [DATE] hätten sich auf den Oberflächen der Vorsatzschalen Verwerfungen gezeigt, ohne dass der Senat entscheiden kann, die Aussage H sei wahr und diejenige Z unwahr. Vielmehr hat der Zeuge Z beobachtet, dass die Schalen sich auch dort verworfen hatten, wo Wasser nicht hingeflossen war, während der Zeuge H keine konkrete Wahrnehmung geschildert, sondern eine Wertung gegeben hat, die er sogleich dahin einschränkte, er könne "dazu aber nur sagen, dass den Schaden schnellstmöglich beheben sollten." Die Aussage Dr. W als Zeuge lässt nicht sicher darauf schließen, dass der Wassereinbruch einzige Ursache der Verwölbungen an den Vorsatzschalen war. Es bleibt die Möglichkeit, dass jedenfalls auch mangelhafte Arbeit der Klägerin die Verwölbungen bewirkt hat. Der Zeuge hat lediglich aus dem gequollenen Zustand der Schalen, den er gesehen hat, gefolgert, dieser beruhe auf dem Wasserschaden, während die Bedenkenanzeige der H Bau GmbH, welche im Auftrag der Mieterin deren Geschäft ausgebaut hat, vom [DATE] darauf hindeutet, dass die Klägerin mangelhaft gearbeitet hat. In ihr heißt es, die Trockenbauflächen seien im gesamten Verkaufsbereich uneben, weil die Klägerin sie von Hand mit Schleifbrettchen verschliffen habe. Auch die Aussage des Zeugen R stützt die Möglichkeit mangelhafter Arbeit seitens der Klägerin. Dieser Zeuge hat bekundet, die Vorsatzschalen seien wellig gewesen bei Abweichungen von bis zu 0 cm, und zwar auf beiden Seiten, links und rechts, wobei der Wasserschaden seines Erachtens nur die rechte Seite betroffen habe. 0 0. Selbst wenn das Werk der Klägerin mangelfrei war und die Verformungen der Vorsatzschalen darauf beruhten, dass die Beklagte das Gebäude luft und wasserdicht verschlossen sowie zum Herstellen der Fußböden heißes Bitumen eingegossen hatte, ist die eingangs bezeichnete Grundlage des Anspruchs nicht gegeben. Die Klägerin war auch in diesem Falle verpflichtet, die Verschlechterung ihres Werkes zu beseitigen, indem sie die Vorsatzschalen austauschte. Sie trug noch die Gefahr der Verschlechterung ihrer Leistung . Die Beklagte hatte diese weder bereits abgenommen noch befand sie sich in Verzug deren Annahme . Die Klägerin kann ihren Anspruch nicht auf [REF] stützen. Diese Vorschrift betrifft nicht den von der Klägerin behaupteten Fall. Demnach ist das Werk weder infolge Mangels eines von der Beklagten zu seiner Herstellung gelieferten Stoffes, noch durch eine seitens der Beklagten für die Ausführung des Werkes erteilten Anweisung, noch durch eine diesen beiden Fällen vergleichbare Risikolage verschlechtert worden, sondern durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens der Beklagten . 0 IV. Der Anspruch lässt sich nicht aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes wegen schuldhafter Pflichtverletzung seitens der Beklagten herleiten. Der Senat vermag nicht festzustellen, dass das Eingießen heißen Bitumens in die Fußböden zwischen den Wänden mit den Vorsatzschalen nach luft und wasserdichtem Verschluss des Gebäudes, falls die Beklagte dieses getan hat, ursächlich geworden ist für die Verformungen der Vorsatzschalen. Er kann nicht ausschließen, dass die Schalen sich schon vorher verformt hatten, weil die Klägerin auf einer Länge von etwa 0 m keine Dehnungsfugen gebildet, wie die Beklagte vorgetragen hat, und die Flächen von Hand mit Schleifbrettchen verschliffen hat, wie aus der Bedenkenanzeige der H Bau GmbH vom [DATE] hervorgeht. Die Seite 0 der Klagschrift von der Klägerin benannten Zeugen sind kein geeignetes Beweismittel für die Verursachung der Verformungen durch das seitens der Klägerin behauptete Verhalten der Beklagten. Was Ursache eines Erfolges war, lässt sich nicht wahrnehmen, sondern nur aufgrund sachverständiger Begutachtung beurteilen, die nicht mehr möglich ist, weil die verformten Vorsatzschalen nicht mehr vorhanden sind, zumal auch der Zeuge B bekundet hat, "nach Feststellungen nicht die einzige Ursache für die nasse Wand sein", ohne dass nachzuvollziehen ist, worauf seine Einschätzung dessen Mitursächlichkeit beruht. Hinsichtlich des Wassereinbruchs ist, sofern dieser für die Verformungen der Schalen mitursächlich war, keine Pflichtverletzung auf Seiten der Beklagten feststellbar. Die Klägerin hat nicht mit Substanz darzutun vermocht, welche Pflicht die Beklagte im Zusammenhang damit verletzt hat, dass ihr der Beklagten Nachunternehmer F, wie der Zeuge Dr. W ausgesagt hat, Dachrinnen falsch montiert hat. Allein aus der Tatsache, dass die Beklagte Generalunternehmerin des Bauvorhabens war, lässt eine Pflichtverletzung auf deren Seite sich nicht ableiten. Es sind keine Tatsachen dafür vorgetragen, dass der Bauleiter Z der Beklagten, dessen Pflichtverletzung diese sich entsprechend [REF] zurechnen lassen müsste, hinsichtlich der Montage der Dachrinnen Regie oder Überwachungsfehler begangen hat. Die Beklagte muss sich die Pflichtverletzung ihres Nachunternehmers F im Verhältnis zur Klägerin nicht zurechnen lassen. Dieser war nicht Erfüllungsgehilfe der Beklagten gegenüber der Klägerin hinsichtlich der Pflicht der Beklagten, das im Entstehen begriffene Werk der Klägerin nicht zu beschädigen. Vielmehr standen Klägerin und F der Beklagten als selbstständige Handwerker gegenüber, die der Beklagten beide für Mängel ihrer Gewerke hafteten, ohne Fehler des jeweils anderen der Beklagten entgegenhalten zu können .