Das Landgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. Darauf, ob es bereits an einer Anordnung im Sinne von § 0 Nr. 0 VOB/B fehlt, kommt es dabei nicht an. Jedenfalls geht die von der Klägerin ausgeführte Bauleistung nicht über die vereinbarte Leistung hinaus. Dies hat das Landgericht zutreffend ausgeführt. Zur Klärung der Frage, welche Leistung durch die Leistungsbeschreibung erfasst wird, ist die Vereinbarung der Parteien nach den [REF] auszulegen. Beruht der Vertragsschluss wie hier auf einem Vergabeverfahren, so ist die Ausschreibung mit dem Inhalt der Auslegung zugrunde zu legen, wie ihn der Empfängerkreis verstehen muss. Grundlage der Auslegung ist der objektive Empfängerhorizont dieser potentiellen Bieter. Neben dem Wortlaut der Ausschreibung sind die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen . Aus der Sicht des potentiellen Bieter ist es eindeutig oder zumindest naheliegend, dass mit der im Leistungsverzeichnis enthaltenen Kennzeichung der Fugenspalten mit den Maßen "0 0 mm" bzw. "0 0 mm" die Minimal und Maximalbreite der Fugespalten bezeichnet worden ist. Für einen potentiellen Bieter ist es offenkundig, dass bei einer zu sanierenden Fahrbahn infolge der langjährigen Abnutzung die Fugenspaltbreite nicht wie beim Neubau konstant, sondern variabel ist. Dies kommt auch in dem von der Klägerin vorgelegten, ein späteres Bauvorhaben betreffenden Leistungsverzeichnis zum Ausdruck, in dem die Fugenspaltbreite mit "0 bis 0 mm" ausgeschrieben ist . Dass mit den obigen Angaben nicht Fugenspaltbreite und Fugenspalttiefe bezeichnet werden, ergibt sich aus Sicht des potentiellen Bieters auch daraus, dass in dem dem streitgenständlichen Auftrag zugrundliegenden Leistungsverzeichnis unter Pos. [DATE] die Fugenspaltmaße Breite und Tiefe durch die Trennung mit einem "/" angeführt werden . Dasselbe gilt für die jeweiligen Positionen "Fugenkanten abfasen", die mit den Kantenmaßen "0/0" ausgeschrieben sind. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes aus Verschulden bei Vertragsschluss zu, wie das Landgericht zu Recht ausgeführt hat. Der Auftragnehmer darf ein erkennbar lückenhaftes oder unklares Leistungsverzeichnis nicht einfach hinnehmen, sondern muss sich daraus ergebende Zweifelfragen vor Abgabe des Angebotes klären. Ähnlich ist es, wenn sich für ihn aus dem Leistungsverzeichnis und den ihm unterlassenen Unterlagen die Bauausführung in bestimmter Weise nicht mit hinreichender Klarheit ergibt, er darauf aber bei der Kalkulation maßgebend abstellen will. Auch dann muss er versuchen, insoweit aufkommende Zweifel vor Abgabe des Angebots auszuräumen . Unterlässt er dies, so fehlt es an einem schutzwürdigen Vertrauen als Grundlage für einen Anspruch aus Verschulden bei Vertragsschluss. So liegt es hier. Wie ausgeführt, ist das von der Klägerin angenommene Verständnis der Ausschreibungspositionen bei der gebotenen objektiven Auslegung aus Sicht eines potentiellen Bieters irrig oder zumindest fernliegend. Die Klägerin wäre daher gehalten gewesen, sich vor der Abgabe des Angebotes durch Nachfrage bei der Beklagten zu vergewissern. Die Klägerin erhält Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von drei Wochen seit Zugang dieses Beschlusses. Die Frist kann nach [REF] nur verlängert werden, wenn der Gegner zustimmt oder erhebliche Gründe glaubhaft gemacht werden. Auf die Möglichkeit einer kostengünstigeren Zurücknahme des Rechtsmittels wird hingewiesen .