Tenor 0. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Kaiserslautern vom [DATE] , Az. [REF] , wird kostenpflichtig zurückgewiesen. 0. Die Revision wird nicht zugelassen. Tatbestand Die Klägerin war Arbeitgeberin der beiden Beklagten. Der Beklagte zu 0) war bis zum [DATE] als Maschinenführer zu einem Bruttomonatsentgelt von durchschnittlich € 0, beschäftigt, der Beklagte zu 0) bis zum [DATE] als Maschinenführer und Lkw-Fahrer zu einem Bruttomonatsentgelt von durchschnittlich € 0,-. Die Klägerin zahlte jedem Beklagten eine Prämie iHv. € 0, brutto. Ob der Betrieb der Klägerin dem Geltungsbereich des Bundesrahmentarifvertrags für das Baugewerbe unterfällt, ist streitig. Die Klägerin war damit beauftragt, Rückbauarbeiten des alten Rheinhauptdeiches bei W./J. durchzuführen. Für diese Arbeiten setzte sie die beiden Beklagten ein, die täglich acht Stunden eigenverantwortlich arbeiten sollten. Auf der Baustelle arbeiteten auch Fahrer der Fa. X., die einen von der Klägerin gemieteten Traktor bedienten. Die Fa. X. stellte der Klägerin pro Stunde € 0, in Rechnung. Die Klägerin behauptet, die Fertigstellung des Bauvorhabens habe sich um sechs Tage verzögert, weil beide Beklagten die vereinbarte Arbeitszeit nicht eingehalten, sondern in der Zeit vom [DATE] . bis [DATE] , statt um 0:0 Uhr bereits um 0:0 Uhr die Baustelle verlassen hätten. Jeder Beklagte habe somit 0 Stunden zu wenig gearbeitet, dies entspreche bei einem achtstündigen Arbeitstag genau sechs Tagen. Ihren Schaden berechnet sie wie folgt: nutzlose Aufwendungen für: Miete Raupe/Lader € 0 pro Tag x 0 Tage € 0 Miete Kehrschaufel € 0 pro Tag x 0 Tage € 0 Versicherung Raupe € 0 pro Tag x 0 Tage € 0 Miete Mannschafts-Container € 0 pro Tag x 0 Tage € 0 Miete Toi-Toi Toilette € 0 pro Tag x 0 Tage € 0 Miete Traktor mit Fahrer € 0 pro Std. x 0 Std. € 0 Summe € 0 Lohnkosten Beklagter zu 0) durchschnittliches monatliches Einkommen € 0, geteilt durch 0 Arbeitstage = € 0 x 0 Tage € 0 zzgl. 0 % Arbeitgeberanteil € 0 Zwischensumme € 0 ausgezahlte Prämie € 0 Summe € 0 Lohnkosten Beklagter zu 0) durchschnittliches monatliches Einkommen € 0, geteilt durch 0 Arbeitstage = € 0 x 0 Tage € 0 zzgl. 0 % Arbeitgeberanteil € 0 Zwischensumme € 0 ausgezahlte Prämie € 0 Summe € 0 Von einer weitergehenden Darstellung des unstreitigen Tatbestands und des erstinstanzlichen Parteivorbringens wird gem. [REF] abgesehen und auf den Tatbestand des Urteils des Arbeitsgerichts Kaiserslautern vom [DATE] Bezug genommen. die Beklagten zu 0) und 0) als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie € 0 nebst Zinsen iHv. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit [DATE] zu zahlen,0. den Beklagten zu 0) zu verurteilen, an sie € 0 nebst Zinsen iHv. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit [DATE] zu zahlen,0. den Beklagten zu 0) zu verurteilen, an sie € 0 nebst Zinsen iHv. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit [DATE] zu zahlen. Das Arbeitsgericht hat die Klage mit Urteil vom [DATE] abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, der Klägerin stehe kein Schadensersatz zu. Die darlegungs und beweispflichtige Klägerin habe nicht schlüssig dargelegt, dass die beiden Beklagten ihre Arbeit „tagtäglich“ bereits um 0:0 Uhr, statt um 0:0 Uhr beendet haben. Diese Behauptung stimme nicht mit den von der Klägerin vorgelegten Daten des Lkw überein, der mit einem elektronischen Fahrtenschreiber ausgestattet sei. An einigen Tagen sei der Lkw noch nach 0:0 Uhr gefahren worden. Die Vernehmung der von der Klägerin benannten Zeugen zu der Behauptung, dass „tagtäglich“ spätestens um 0:0 Uhr auf der Baustelle keine Arbeit mehr verrichtet worden sei, wäre auf einen zivilprozessual unzulässigen Ausforschungsbeweis hinausgelaufen. Dass die Zeugen von den Beklagten um 0:0 Uhr nach Hause geschickt worden sein sollen, belege nicht, dass auch die Beklagten ihre Arbeit um 0:0 Uhr beendet hätten. Wegen weiterer Einzelheiten der Entscheidungsgründe wird gem. [REF] auf Seite 0 bis 0 des erstinstanzlichen Urteils vom [DATE] Bezug genommen. Gegen das am [DATE] zugestellte Urteil hat die Klägerin mit am [DATE] beim Landesarbeitsgericht eingegangenem Schriftsatz Berufung eingelegt und diese innerhalb der bis zum [DATE] verlängerten Begründungsfrist mit am [DATE] eingegangenem Schriftsatz begründet. In der mündlichen Berufungsverhandlung hat sie die Klage teilweise iHv. € 0, zurückgenommen und ihren Klageantrag zu 0) von € 0 auf € 0 reduziert. Die Klägerin macht zur Begründung der Berufung geltend, die Beklagten hätten ihre tägliche Arbeitszeit bis 0:0 Uhr im angegebenen Zeitraum lediglich an fünf Tagen eingehalten und ansonsten die Arbeit früher, zum Teil deutlich früher, eingestellt. Aufgrund des vorgezogenen Arbeitsendes habe sich die Fertigstellung der Arbeiten um 0 Stunden und damit um sechs volle Tage verzögert. Sie habe Produktionsmittel und Arbeitsgeräte von Dritten angemietet, die sie sechs Tage länger als erforderlich habe zahlen müssen. Über die verkürzten Arbeitszeiten sei sie von der Fa. X. informiert worden, die ihr mit Schreiben vom [DATE] mitgeteilt habe, dass deren Traktorfahrer die Arbeit schon um 0:0 Uhr beendet hätten. Daraufhin habe sie die Tachoscheiben des Lkw überprüft, der bei den Arbeiten eingesetzt worden sei. Der Lkw sei bei Arbeitsende abgestellt und nicht mehr bewegt worden. Das Einsatzende des Lkw sei gleichbedeutend mit dem Arbeitsende vor Ort. Das Arbeitsgericht hätte die angebotenen Zeugen vernehmen müssen. Die Beklagten hätten regelmäßig gemeinsam mit den Zeugen vorzeitig die Arbeit beendet und die Baustelle verlassen. Diesbezüglich habe sie die Erklärung der Fa. X. vom [DATE] vorgelegt. Parallel dazu habe sie die tatsächlichen Beendigungszeitpunkte aufgelistet. Die Baustelle sei regelmäßig mit dem Abstellen des Lkw verlassen worden. Insoweit könnten die Zeugen auch bestätigen, dass das Ende der Fahrtenschreiber-Aufzeichnungen jeweils identisch mit dem Ende der Arbeitszeit und dem Verlassen der Baustelle sei. Wegen weiterer Einzelheiten der Berufungsbegründung wird auf die Schriftsätze der Klägerin vom [DATE] und vom [DATE] nebst Anlagen Bezug genommen. die Beklagten zu 0) und 0) als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie die € 0 nebst Zinsen iHv. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit [DATE] zu zahlen,0. den Beklagten zu 0) zu verurteilen, an sie € 0 nebst Zinsen iHv. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit [DATE] zu zahlen,0. den Beklagten zu 0) zu verurteilen, an sie € 0 nebst Zinsen iHv. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit [DATE] zu zahlen. Sie verteidigen das angefochtene Urteil nach Maßgabe ihrer Berufungserwiderung vom [DATE] und des Schriftsatzes vom [DATE] , auf die Bezug genommen wird, als zutreffend. Entscheidungsgründe I. Die nach [REF] statthafte Berufung der Klägerin ist gem. [REF] form und fristgerecht eingelegt und inhaltlich ausreichend begründet worden. Sie ist somit zulässig. II. In der Sache hat die Berufung keinen Erfolg. Die Klage ist unbegründet. Die Klägerin hat keine Schadensersatzansprüche gegen die beiden Beklagten. Das hat das Arbeitsgericht zutreffend erkannt. 0 Die Klägerin hat auch zweitinstanzlich die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs nach [REF] nicht schlüssig dargelegt. Nach dem Zivilprozessrecht einschließlich des arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahrens trägt derjenige, der ein Recht für sich in Anspruch nimmt, die Darlegungs und Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen. Die Darlegungslast entspricht dabei grundsätzlich der Beweislast, dh. derjenige, dem die Beweislast obliegt, muss zunächst die anspruchsbegründenden Tatsachen darlegen. Zu diesen gehört bei der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs das Vorliegen einer Pflichtverletzung, die Entstehung eines Schadens und eines Ursachenzusammenhangs zwischen einer etwaigen Pflichtverletzung und dem Schaden. Die Klägerin hat schon ihrer Darlegungslast nicht genügt, so dass es der von ihr verlangten Beweisaufnahme nicht bedurfte. Die Klägerin behauptet, die beiden Beklagten hätten in der Zeit vom [DATE] . bis [DATE] pro Person 0 Stunden zu wenig gearbeitet, weil sie ihre Arbeit bereits um 0:0 Uhr, statt um 0:0 Uhr eingestellt hätten. Das ist schon rechnerisch falsch, weil sich in acht Wochen in der Fünf-Tage-Woche eine Summe von 0 Stunden pro Arbeitnehmer ergibt. Falsch ist auch der weitere Rechenschritt der Klägerin, die ausführen lässt, die Summe von 0 Stunden entspreche bei einem achtstündigen Arbeitstag "ganzen" sechs Arbeitstagen. Dem ist nicht so . Selbst wenn man der Hypothese der Klägerin folgen wollte, dass die Baustelle früher fertiggestellt worden wäre, wenn die beiden Beklagten in acht Wochen täglich bis 0:0 Uhr, statt 0:0 Uhr gearbeitet hätten, ergeben sich mathematisch nur 0 Arbeitstage . Die aufgezeigten Rechenfehler führen zur Fehlerhaftigkeit der gesamten Schadensberechnung der Klägerin, die jede Schadensposition auf der Grundlage von 0 Tagen, statt 0 Tagen, ermittelt. Da die Klägerin zweitinstanzlich nicht mehr behauptet, die Beklagten hätten ihre Arbeit "immer" bzw. "tagtäglich" um "Punkt" 0:0 Uhr eingestellt, sondern fünf Arbeitstage anführt, an denen sie ihre Arbeit später beendet haben sollen, reduzieren sich die behaupteten Fehlstunden rechnerisch auf 0 pro Person. Die Klägerin behauptet, dass die beiden Beklagten in der Zeit vom [DATE] . bis [DATE] ihre bezahlte tägliche Arbeitszeit von acht Stunden nicht eingehalten hätten, weil sie die Baustelle mit Ausnahme von fünf Tagen bereits um 0:0 Uhr, statt um 0:0 Uhr verlassen hätten. Sie behauptet weiter, das tägliche Arbeitsende beider Beklagten sei mit dem vom Kontrollgerät des eingesetzten Lkw aufgezeichneten Fahrtende identisch. Diesen Behauptungen sind die Beklagten bereits erstinstanzlich substantiiert entgegengetreten. Sie haben konkret vorgetragen, dass auf der Baustelle täglich eine Vielzahl von Arbeiten zu verrichten waren, die keinen Lkw-Einsatz erforderten, so dass sich der Rückschluss verbiete, sie hätten bei Stillstand des Lkw keine Arbeitsleistung erbracht. Die Beklagten haben dargelegt, dass sie zur Wahrung der Verkehrssicherungspflichten arbeitstäglich vor Feierabend den Radweg reinigen mussten, der am alten Rheindeich vorbeiführte. Sie seien darüber hinaus verpflichtet gewesen, die Baustelle mit Absperrband zu sichern. Außerdem sei es vor Feierabend erforderlich gewesen, die Arbeitsgeräte einzusammeln und im Baucontainer oder im Pkw zu verstauen. Im Hinblick auf die Erwiderung der Beklagten hätte der Vortrag der Klägerin, der auf bloßen Spekulationen beruht, der Ergänzung bedurft. Es hätte an der Klägerin gelegen, für jeden Arbeitstag konkret vorzutragen, wie sich der Arbeitsablauf der Beklagten aus ihrer Sicht gestaltete. Es genügte nicht lediglich pauschal zu behaupten, die drei als Zeugen benannten Traktorfahrer der Fa. X. könnten bestätigen, dass die Baustelle "tagtäglich" bereits um 0:0 Uhr verlassen worden sei. Zu einem erheblichen Beweisangebot hätte gehört, vorzutragen, an welchen Tagen und um welche Uhrzeiten welcher als Zeuge benannte Traktorfahrer auf der Baustelle gearbeitet und welche Geschehnisse er konkret beobachtet hat. Ein Beweisantritt kann nicht den Vortrag von Tatsachen ersetzen oder ergänzen, denn es ist nicht Aufgabe des Gerichts, die Tatsachen zu erforschen, sondern die von der Partei behaupteten Tatsachen durch eine Beweisaufnahme zu überprüfen. Danach hat das Arbeitsgericht zu Recht angenommen, dass die unter Beweis gestellten Behauptungen der Klägerin nicht ausreichend konkretisiert sind. Daran hat sich auch zweitinstanzlich nichts geändert. Eine unsubstantiierte, nicht durch Einzeltatsachen belegte allgemeine Behauptung wird nicht durch einen Beweisantritt zu einem schlüssigen Vortrag. Im Übrigen ist der von der Klägerin behauptete Schaden nicht nur rechnerisch unschlüssig. Zu einem schlüssigen Vortrag hätte gehört, darzulegen, welche Leistungen die Klägerin gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber , der sie im Zuge der Hochwasserrückhaltung W./ J. mit dem Rückbau der alten Deichstrecke am Rhein beauftragt haben muss, abgerechnet hat und die ihr nicht bezahlt worden sind. Schließlich hat die Klägerin auch einen Kausalzusammenhang zwischen der behaupteten Pflichtverletzung und dem behaupteten Schaden nicht schlüssig dargelegt. Die Schadensberechnung richtet sich nach [REF] . Der gegebenenfalls zu ersetzende Schaden ist durch einen Vergleich der infolge des haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit derjenigen Vermögenslage zu ermitteln, die ohne jenes Ereignis eingetreten wäre. Dies erfordert einen Gesamtvermögensvergleich, der alle von dem haftungsbegründenden Ereignis betroffenen finanziellen Positionen umfasst. Es geht bei dem Gesamtvermögensvergleich nicht um Einzelpositionen, sondern um eine Gegenüberstellung der hypothetischen und der tatsächlichen Vermögenslage. Die Klägerin hat zu den Schadenspositionen "Miete Raupe/Lader" und "Versicherung Raupe" eine Rechnung der Fa. Y. GmbH & Co. KG vom [DATE] vorgelegt, der sich entnehmen lässt, dass sie für die Raupe in der Zeit vom [DATE] . bis [DATE] eine Miete zzgl. Versicherung iHv. € 0, netto zu zahlen hatte. Die Rechnung ist mit einem Eingangsstempel versehen worden, ob und wann sie von der Klägerin bezahlt wurde, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Die Klägerin hat im Übrigen nicht dargelegt, für welche Gesamtmietzeit sie die Raupe gemietet hat und ob es ihr aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Vermieter überhaupt möglich gewesen wäre, die Raupe sechs Tage früher gegen anteilige Mietpreiserstattung zurückzugeben. Die Klägerin hat zu der Schadenposition "Miete T.-T. Toilette" eine Rechnung der Fa. T.-T. & D. Sanitärsysteme GmbH vom [DATE] vorgelegt, der sich entnehmen lässt, dass die Standard-Toilettenkabine am [DATE] geliefert und mit Service von Woche 0 bis 0 zu einem Wochenpreis von 0, netto gemietet worden ist. Unabhängig davon, dass die Klägerin keine Rechnungs und Zahlungsbelege vorgelegt hat, die den maßgeblichen Zeitraum vom [DATE] . bis [DATE] vollständig abdecken, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, für welchen Zeitraum die Klägerin die Toilettenkabine insgesamt gemietet hat und ob es ihr aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Vermieter überhaupt möglich gewesen wäre, die Kabine sechs Tage früher gegen anteilige Mietpreiserstattung zurückzugeben. Zur Schadensposition "Miete Mannschafts-Container" hat die Klägerin zwei Rechnungen der Fa. G. Container GmbH für die Zeit vom [DATE] . bis [DATE] und vom [DATE] . bis [DATE] vorgelegt. Den Rechnungen lässt sich entnehmen, dass der Container am [DATE] angeliefert worden ist und die Miete pro Monat € 0, netto betrug. Da die Klägerin verpflichtet war, eine Monatsmiete bis zum [DATE] zu zahlen, ist nicht ersichtlich, weshalb sich die Miete reduziert hätte, wenn die Rückbauarbeiten am alten Rheindeich sechs Tage früher abgeschlossen worden wären. Zu den als Schaden geltend gemachten Lohnkosten für sechs Arbeitstage pro Person haben die beiden Beklagten, die im Gegensatz zur Klägerin ihre Pflicht zum persönlichen Erscheinen erfüllt haben, in der mündlichen Berufungsverhandlung auf Befragen erläutert, es sei ein Bautagebuch geführt worden, dass die Bediensteten des öffentlichen Auftraggebers bei ihren regelmäßigen Baustellenbesuchen kontrolliert hätten. Es fehlt jedweder Vortrag der Klägerin dazu, welche in Rechnung gestellten Arbeitsstunden ihr vom öffentlichen Auftraggeber, der Bauaufträge nach der VOB auszuschreiben hat, nach Prüfung der Schlussrechnung nicht vergütet worden sind. Da die Klägerin zweitinstanzlich die Klage iHv. € 0, zurückgenommen hat, sind Ausführungen zur Schadensposition "Miete Traktor mit Fahrer" nicht veranlasst. Unabhängig davon ist auffallend, dass eine Rechnung der Fa. X GmbH & Co. KG über den gesamten Zeitraum vom [DATE] . bis [DATE] fehlt. Die vorgelegte Rechnung vom [DATE] bezieht sich lediglich auf fünf Tage vom 0. bis [DATE] . Welche Rechnungsbeträge die Klägerin an diese Firma tatsächlich gezahlt hat, hat sie nicht vorgetragen. Weil der Klägerin keine Schadensersatzansprüche gegen die beiden Beklagten zustehen, kommt es auch zweitinstanzlich nicht darauf an, ob ihr Betrieb dem Geltungsbereich des BRTV-Bau unterfällt, so dass etwaige Ansprüche aufgrund der tariflichen Ausschlussfrist verfallen wären. III.