Tenor Die Klage wird abgewiesen.Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistungin Höhe von 0 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Tatbestand Die Klägerin ist Tierärztin und hatte bis Mitte des Jahres [DATE] ihre Tierarztpraxis in B. Sie suchte nach einem neuen Standort für ihre Tierarztpraxis und war über die Sparkasse B auf das Objekt S in B gestoßen. Die Klägerin beabsichtigte in diesem Objekt nicht nur die Tierarztpraxis einzurichten, sondern dort auch für sich selbst und für ihre Mutter jeweils eine Wohnung auszubauen. Dabei plante die Klägerin in finanzieller Hinsicht, dass der Erlös aus den Verkäufen der vorherig bewohnten Objekte L 0 und 0 in B und der Kauf des Objekts S sich in etwa gegeneinander aufheben sollten. Der Beklagte war der Klägerin von Herrn M, Mitarbeiter der Sparkasse B, als fachkompetente Person empfohlen worden. Am [DATE] erstellte der Beklagte eine Kostenschätzung für die von der Klägerin beabsichtigte Sanierung, die mit einem Betrag von 0 € brutto endete. Die Kostenschätzung war mit „Umbau Tierarztpraxis EG und Privatbad OG B“ überschrieben. Sie lag bei dem ersten Treffen der Parteien vor. Die Klägerin erteilte dem Beklagten mündlich einen Auftrag zur Betreuung des Bauvorhabes. Der Inhalt der Beauftragung ist zwischen den Parteien streitig. Unstreitig vereinbarten die Parteien jedoch ein Honorar für den Beklagten in Höhe von 0 €, das die Klägerin auch zahlte. In der Folgezeit wurde der Umbau des S durchgeführt. Der Beklagte vergab nahezu sämtliche Handwerksleistungen und Gewerke, zum Teil an Subunternehmen, die unter der Adresse des Beklagten ansässig waren. Bis Sommer des Jahres [DATE] betrugen die Kosten für die Renovierung und den Umbau ca. 0 €. Am [DATE] wies der Prozessbevollmächtigte der Klägerin den Beklagten auf die erhöhten Kosten hin. Der Beklagte lehnte am [DATE] jegliche Einstandspflicht für die Kostenüberschreitung ab. Mit Schreiben vom [DATE] forderte der Prozessbevollmächtigte die Beklagte zur Schadensersatzleistung aus ihrer fehlerhaften Tätigkeiten auf und setzte der Beklagten eine Frist zur Zahlung von 0 € bis zum [DATE] . Die Klägerin behauptet, sie habe den Beklagten mit der kompletten Bauplanung und Bauleitung des Umbaus des Objektes S, ebenso wie mit dem Umbau ihrer Wohnung und der Wohnung ihrer Mutter beauftragt. Dem Beklagten sei bekannt gewesen, dass für den Umbau der Tierarztpraxis und die Renovierung der privaten Wohnungen rund € 0 eingeplant gewesen seien. Herr M habe mit dem Inhaber der Beklagten das gesamte Objekt vom Dach bis in den Keller begangen. Aufgrund dieser Besichtigung sei auch die Kostenschätzung entstanden. Obwohl die Kostenschätzung mit Umbau Tierarztpraxis EG und Privat-Bad OG überschrieben sei, umfasse diese ebenfalls die privaten Wohnungen der Klägerin und ihrer Mutter. Die unrichtige Überschrift habe lediglich steuerliche Gründe. Auf dieser Kostenschätzung beruhe die Finanzierung des gesamten Objektes durch die Sparkasse B. Die Klägerin behauptet, dass es sich bei der Kostenschätzung um eine feste und verbindliche Obergrenze handle, die sie und der Inhaber der Beklagten ausgehandelt hätten. Durch die höheren Baukosten sei ihr ein Schaden in Höhe von € 0 brutto entstanden, nämlich Baukosten in Höhe von 0 € abzüglich darin enthaltener Vorsteuer in Höhe von 0 €, gesamt also 0 €. Der vom Beklagten geschätzte Betrag in Höhe von 0 € zuzüglich einem Sicherheitsaufschlag von 0% sei daher um 0 € überschritten worden. Diese Mehrkosten habe der Beklagte zu tragen. Er behauptet, die Klägerin habe ihn lediglich gebeten, die Projektmanagementaufgabe hinsichtlich des Praxisumbaus und des Privatbads im OG zu übernehmen. Die weiteren Kosten für die privaten Räumlichkeiten der Klägerin und der Mutter hätten sich erst im Laufe der Baumaßnahmen ergeben. Sie basierten auf weiteren Zusatzleistungen, die die Klägerin ausdrücklich erwünscht habe. Um diese Leistungen habe er sich lediglich aus Verbundenheit zur Klägerin gekümmert. In seiner Kostenschätzung seien zudem keine Inventar und Einrichtungsgegenstände berücksichtigt, da diese nicht Teil des Auftrags gewesen seien. Diese Kosten seien aber in der Baukostenaufstellung der Klägerin enthalten Der Beklagte ist der Ansicht, dass der Klägerin kein Schaden entstanden sei, da durch die vorgenommenen Baumaßnahmen eine entsprechende Steigerung des Verkehrswertes stattgefunden habe. Zwar besteht zwischen den Parteien ein gegenseitiger Vertrag. Es fehlt jedoch an einer möglichen Pflichtverletzung i.S.d. [REF] des Beklagten. Für eine solche Pflichtverletzung trägt die Klägerin die Beweislast. und damit die Darlegungslast. Der genaue vertraglich geschuldete Leistungsumfang der Beklagten, der aus der mündlichen Vereinbarung resultiert, ist zwischen den Parteien streitig. Die Klägerin muss daher substantiiert darlegen, dass der Beklagte mit der gesamten Bauleitung, Bauplanung und Bauaufsichtsführung beauftragt worden ist, welche auch die Kostenüberwachung umfassen würde. Dieser Darlegungslast ist die Klägerin nicht nachgekommen. Welche einzelnen Vertragsinhalte zwischen den Parteien besprochen und vereinbart worden sind, wusste die Klägerin auch in der mündlichen Verhandlung nicht zu schildern. Sie konnte lediglich allgemein berichten, der Beklagte sollte den Umbau „planen und leiten“ ohne dies weiter auszuführen. Absprachen, nach denen der Beklagte beispielsweise alle Rechnungen prüfen oder anweisen sollte oder in regelmäßigen Abständen Übersichten über die entstandenen Kosten erstellen sollte, hat die Klägerin nicht vorgetragen. Sie hat auch nicht vorgetragen, dass die Parteien eine verbindliche Kostenobergrenze des Bauvorhabens vereinbart hätten. Der Vortrag der Klägerin beinhaltet lediglich, dass sie selbst eine feste und verbindliche Vorstellung davon hatte, wie viel Geld ihr für den Umbau zur Verfügung stand. Dass diese Vorstellung Grundlage des Vertrages mit dem Beklagten geworden ist, hat die Klägerin nicht vorgetragen. Dies hätte nämlich eine Absprache in dem Sinne verlangt, dass die Klägerin ausdrücklich und unmissverständlich dargetan hätte, dass Kosten von über 0 € auf keinen Fall und unter keinen Umständen entstehen dürften und dass der Beklagte sein Einverständnis dazu erteilt hätte. Wegen des dann auf Beklagtenseite entstehenden Kostenrisikos wäre auch zu erwarten, dass eine solche Absprache schriftlich getroffen würde und auch dem Beklagten entsprechend zu vergüten wäre. All dies hat die Klägerin nicht vorgetragen. Zudem spricht auf die Verwendung des Wortes „Schätzung“ gegen die Annahme einer verbindlichen Absprache. Allein der Umstand, dass die von dem Beklagten erstellte Kostenschätzung sich im Nachhinein als unrichtig herausgestellt hat, begründet nicht die Annahme einer Pflichtverletzung des Beklagten. Denn, wie ausgeführt, stellt diese Kostenschätzung gerade nicht die Vereinbarung einer verbindlichen Kostenobergrenze dar. Zudem hat die Klägerin nicht vorgetragen, dass die Kostenschätzung des Beklagten von vornherein vorwerfbar unrichtig war oder sich Kostensteigerungen ergeben haben, die vom Beklagten vorhersehbar gewesen wären. Aber selbst wenn unterstellt würde, dass die vom Beklagten erstellte Kostenschätzung vorwerfbar unrichtig wäre, wäre der Beklagte nicht verpflichtet, sämtliche Mehrkosten des Bauvorhabens zu tragen. Der Anspruch aus c.i.c. richtet sich nämlich nur auf den Vertrauensschaden, das negative Interesse. Daher hätte die Klägerin vorzutragen, welcher Schaden ihr entstanden wäre, wenn der Beklagte die Kosten von vornherein in der nun entstandenen Höhe geschätzt hätte. Dieser Vortrag fehlt aber. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Ein solcher Anspruch scheidet angesichts des fehlenden materiell-rechtlichen Anspruchs aus.