Tenor Die Berufung des Beklagten gegen das am [DATE] verkündete Urkundenvorbehaltsurteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Hagen wird auf seine Kosten zurückgewiesen.Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.Die Revision wird nicht zugelassen. Die Parteien streiten im Urkundenprozess nachdem das Landgericht das Verfahren wegen weiterer, erstinstanzlich nicht im Urkundenprozess geltend gemachter Ansprüche abgetrennt hat um anteilige Vergütungsansprüche der Klägerin aus einem vorzeitig beendeten Generalübernehmervertrag. Der Beklagte ist Eigentümer eines ehemaligen Fabrikgeländes in M. Er beabsichtigte, die dort vorhandenen Bauten umzunutzen, zu erweitern und zu modernisieren. Mitte [DATE] schlossen die Parteien daher unter Einbeziehung der VOB/B einen entsprechenden Generalübernehmervertrag. Danach sollte in einem ersten Bauabschnitt das ehemalige Fabrikgebäude T-Straße 0 + 0 im Wesentlichen in ein Alten und Pflegeheim umgebaut werden. In einem zweiten Bauabschnitt sollten das ehemalige Fabrikgebäude L-Straße 0 in ein Ärztehaus mit gewerblichen Flächen umgebaut sowie ein denkmalgeschütztes Wohnhaus saniert und künftig ebenfalls gewerblich genutzt werden . Anfang [DATE] wurde der Generalübernehmervertrag um Mehrleistungen für Wärmeschutz und den Einbau eines Blockheizkraftwerks sowie einer Tiefgarage im Anschluss an das Garagengeschoss des Bauteils D. ergänzt. Zwischenzeitlich kam es zu Verhandlungen zwischen den Parteien über weitere Änderungen des Generalübernehmervertrages und zwar im Hinblick darauf, dass nun auch die Bauteile C. und D. für die Altenpflege genutzt werden sollten. Die Hintergründe hierfür sowie die Einzelheiten sind streitig. Am [DATE] schlossen die Parteien eine schriftliche Vereinbarung , auf welche die Klägerin ihren vorliegend im Urkundenprozess geltend gemachten Anspruch stützt und in der es auszugsweise heißt: „Nach der Fertigstellung der Bauteile A und B möchten die Parteien etwaige Meinungsverschiedenheiten und Unklarheiten bezüglich der Abnahme, des Umfangs des restlichen Vergütungsanspruchs, der Zahlungsmodalitäten und Fragen der Gewährleistung einvernehmlich und teilweise neu regeln. Dies vorausgeschickt wird vereinbart: Als Tag der Abnahme der Leistungen für die Bauabschnitte A und B wird der [DATE] vereinbart. An diesem Tag gilt die Abnahme als erfolgt und ab diesem Tag beginnen etwaige Fristen der Gewährleistung.0 Die Parteien vereinbaren, dass die bisherigen Abnahmeprotokolle, samt der dort erklärten Vorbehalte, gegenstandslos sein sollen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass dem Auftraggeber bei Mängeln alle Gewährleistungsansprüche vollständig zustehen, unabhängig davon, ob Vorbehalte bei Abnahme erklärt wurden oder Vorbehalte hätten erklärt werden können.0 Die Parteien sind sich darüber einig, dass der restliche Werklohnanspruch des Auftragnehmers für die Bauabschnitte A und B zum heutigen Tag 0 EUR einschließlich MWSt. beträgt und dem Auftraggeber ein Erstattungsbetrag von 0 EUR, insbesondere aus verauslagten Kosten und Gebühren, zusteht. Den Differenzbetrag von 0 EUR erkennt der Auftragnehmer als Zahlungsverpflichtung an.0 der dann noch verbleibende Restbetrag von 0 EUR ist ab dem [DATE] mit 0 %. p. a. zu verzinsen. Auf ihn werden ab [DATE] monatlich 0 EUR fällig. Zahlungen werden zuerst auf Zinsen, dann auf die Restforderung verrechnet; auf den Restbetrag von 0 EUR wird vorzeitig ein Betrag von weiteren 0 EUR fällig vier Wochen nach Baubeginn des Bauabschnittes C, spätestens zum [DATE] . Sollte der Baubeginn erst nach dem [DATE] erfolgen, werden sich die Parteien über den Zahlungstermin neu verständigen. Die monatlichen Zahlungsverpflichtungen bleiben ansonsten davon unberührt. Der Gewährleistungseinbehalt für die Bauteile A und B beträgt 0 EUR; sobald die noch ausstehenden restlichen Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers den Betrag von 0 EUR unterschreiten sind die monatlichen Ratenzahlungen solange die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen und kein Gewährleistungsfall eingetreten ist nicht mehr unmittelbar an den Auftragnehmer, sondern auf ein Sonderkonto zu zahlen, dass die Parteien gemeinsam einrichten. …“ Der Beklagte zahlte bis Ende [DATE] die in der vorgenannten Vereinbarung unter Ziff. 0. aufgeführten und bis dahin fälligen Raten in Höhe von insgesamt 0 €. Darüber hinaus leistete er vereinbarungsgemäß monatliche Zahlungen in Höhe von je 0 €. Wegen der Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichte Aufstellung Bl. 0 f. d. A. Bezug genommen. Mit Schreiben vom [DATE] erklärte der Beklagte die außerordentliche Kündigung des Generalübernehmervertrages. Die näheren Hintergründe hierfür sind zwischen den Parteien streitig. Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, der mit der Klage geltend gemachte Teilbetrag in Höhe von 0 €, der gem. Ziff. 0. der Vereinbarung vom [DATE] vier Wochen nach Baubeginn des zweiten Bauabschnitts zu zahlen sein sollte, sei fällig. Zur außerordentlichen Kündigung des Generalübernehmervertrages sei der Beklagte nicht berechtigt gewesen. Sie sei daher als freie Kündigung anzusehen. Die Klägerin hat behauptet, Geschäftsgrundlage der Stundung des geltend gemachten Teilbetrages sei gewesen, dass die Klägerin auch den zweiten Bauabschnitt durchführe. Entgegen dem Vorbringen des Beklagten habe nicht sie, die Klägerin, die Durchführung des zweiten Bauabschnitts vereitelt, indem sie keine genehmigungsfähige Planung erstellt habe. Sie habe insoweit verschiedene Lösungsvorschläge unterbreitet. Die Verzögerungen beim zweiten Bauabschnitt hätten vielmehr ausschließlich den Hintergrund, dass der Beklagte seinerseits keine Mietinteressenten für das ursprünglich geplante Ärztehaus gefunden habe. Hierzu hat er behauptet, Grundlage der Vereinbarung vom [DATE] sei u. a. gewesen, dass die in Rede stehenden 0 € im Rahmen des zweiten Bauabschnitts hätten mitfinanziert werden sollen. Die Verwirklichung des zweiten Bauabschnitts durch die Klägerin habe diese zudem selbst vereitelt, indem sie keine genehmigungsfähige Planung und keine nachvollziehbare Kalkulation vorgelegt sowie eine Zusammenarbeit mit dem vom Beklagten als Controller eingeschalteten Architekten Sieb verweigert und hierdurch die außerordentliche Kündigung provoziert habe. Der Beklagte hat sich ferner auf ein Leistungsverweigerungsrecht berufen und hierzu behauptet, die Lüftungsanlage im Küchenbereich sei zu klein dimensioniert. Die Kosten für die Beseitigung der Mängel betrügen rund 0 €. Letztlich hat der Beklagte die Ansicht vertreten, wegen der Regelung in Ziff. 0 der Vereinbarung vom [DATE] betreffend den Gewährleistungseinbehalt müsse er jedenfalls keine Zahlung unmittelbar an die Klägerin leisten. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach und Streitstandes wird Bezug genommen auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Terminsprotokolle vom [DATE] . und [DATE] sowie [DATE] . Nach dem Wortlaut der Vereinbarung habe ein Teilbetrag der restlichen Vergütung in Höhe der Klageforderung zwar erst vier Wochen nach Baubeginn des Bauteils C. fällig werden sollen. Der Bauteil C. sei aber unstreitig nicht errichtet worden. Auch hätten die Parteien keine neue Verständigung über den Zahlungstermin herbeigeführt wie es im nachfolgenden Satz für den Fall vorgesehen sei, dass der Baubeginn erst nach dem [DATE] erfolgen sollte. Nach der Kündigung vom [DATE] stehe ferner fest, dass der zweite Bauabschnitt nicht mehr durch die Klägerin ausgeführt werde. Dieser Fall sei nach dem Wortlaut der Vereinbarung nicht geregelt. Die genannten Klauseln stellten eine Stundungsvereinbarung dar, die was eine ergänzende Auslegung ergebe für den Fall, dass der Bauteil C. mit Sicherheit nicht mehr ausgeführt werde, dem Vergütungsanspruch der Klägerin nicht mehr entgegenstehen könne. Insoweit sei zu bedenken, dass es sich bei den geltend gemachten 0 € um einen Teilbetrag des restlichen Vergütungsanspruchs in Höhe von 0 € für den ersten Bauabschnitt handele. Wäre den Parteien bei Abschluss der Vereinbarung vom [DATE] bekannt gewesen, dass der Bauteil C. nicht mehr ausgeführt werde, so hätte unter diesen Umständen keine Veranlassung bestanden, die bereits verdiente Vergütung der Klägerin als nicht fällig zu behandeln. Vielmehr hätten die Parteien für einen solchen Fall vereinbart, dass zumindest der Teilbetrag in Höhe der Klageforderung dann habe fällig sein sollen. Eine andere Auslegung der Klausel führe zu dem unbilligen Ergebnis, dass die Klägerin bei Nichtausführung des Bauteils C. keine Vergütung für ihre bereits erbrachte Leistung erhielte. Für einen solchen, die Interessen der Klägerin negierenden hypothetischen Willen der Vertragsparteien ergäben sich aber keine Anhaltspunkte. Dem Anspruch der Klägerin stehe auch nicht Ziff. 0 der Vereinbarung vom [DATE] entgegen. Hiernach seien die monatlich geschuldeten Ratenzahlungen auf ein von den Parteien gemeinsam zu errichtendes Sonderkonto zu zahlen, wenn die restlichen Zahlungsverpflichtungen des Beklagten 0 € unterschritten und weder die Gewährleistungsfrist abgelaufen noch ein Gewährleistungsfall eingetreten sei. Zwar sei diese Vereinbarung nicht dadurch aufgehoben, dass die Klägerin dem Beklagten mit Schreiben vom [DATE] eine Frist zur Zahlung gesetzt habe. Vielmehr seien die Parteien auch nach Zugang des Schreibens offenbar weiterhin von der Möglichkeit eines Sicherheitseinbehalts ausgegangen. Die Klägerin könne sich daher nicht darauf berufen, dass der Sicherheitseinbehalt bereits vor Abschluss der Vereinbarung vom [DATE] wegen der erfolglosen Fristsetzung hinfällig gewesen sei. Auch diese Klausel sei aber ergänzend auszulegen und zwar dahin, dass sich der Beklagte wegen der unterbliebenen Zahlung der 0 € nicht darauf berufen könne, es sei nunmehr nur eine Zahlung auf ein Sonderkonto geschuldet. Aus Ziff. 0. der Vereinbarung ergebe sich, dass die Parteien offenbar davon ausgegangen seien, dass der Beklagte die streitgegenständlichen 0 € zu zahlen habe, bevor der Betrag von 0 € überhaupt unterschritten werde. Nur dann sei nachvollziehbar, dass in Ziff. 0. Bezug auf die Ratenzahlungsvereinbarung 0 € monatlich genommen werde. Dort sei die Rede von den „noch ausstehenden restlichen Zahlungsverpflichtungen“ und weiterhin davon, dass die „monatlichen Ratenzahlungen auf ein ... Sonderkonto zu zahlen“ seien. Wenn sich der Beklagte nunmehr auf den Sicherheitseinbehalt berufen könne, gereiche ihm der Umstand, dass er die streitgegenständlichen 0 € bisher noch nicht gezahlt habe, nachträglich zu einem unberechtigten Vorteil. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen des behaupteten Anspruchs auf Erstattung von Mängelbeseitigungskosten könne der Beklagte im Urkundenprozess nicht geltend machen. Er habe zwar konkrete Mängel an der Lüftungsanlage behauptet und weiter vorgetragen, dass insoweit Mängelbeseitigungskosten in Höhe von rund 0 € anfielen. Dieses Vorbringen habe die Klägerin aber bestritten, ohne dass der Beklagte den ihm obliegenden Beweis mit im Urkundenprozess zulässigen Beweismitteln angetreten habe. Bei dem vom Beklagten in Auftrag gegebenen und zur Akte gereichten Sachverständigengutachten handele es sich zwar um eine Urkunde i. S. v. §§ 0 ff. ZPO. Ein schriftliches Gutachten sei aber ungeachtet dessen, ob es privat in Auftrag gegeben worden sei oder aus einem selbständigen Beweisverfahren stamme, kein im Urkundenprozess zulässiges Beweismittel, soweit dadurch die unmittelbare Beweiserhebung ersetzt werden solle. Der ratio legis des Urkundenprozesses liefe es zuwider, Niederschriften von Gutachten, die in einem selbständigen Beweisverfahren eingeholt worden seien, als Beweismittel zuzulassen. Bei gutachterlichen Äußerungen, die in einem selbständigen Beweisverfahren eingeholt worden seien, sei es sinnwidrig, Sachverständige zwar als unmittelbare Beweismittel im Urkundenprozess von Gesetzes wegen auszuschließen, sie aber in der grundsätzlich schwächeren Form des Urkundenbeweises zuzulassen. Dies gelte erst recht für Privatgutachten. Ob die außerordentliche Kündigung des Generalübernehmervertrages vom [DATE] als solche begründet sei oder nicht, könne offen bleiben. Selbst wenn ein wichtiger Grund für die Kündigung vorgelegen habe, träten die Rechtsfolgen der Kündigung nur ex nunc ein. Die Kündigung könne deshalb keinesfalls zur Aufhebung oder Abänderung der Vereinbarung vom [DATE] führen. Er rügt unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens, das Landgericht habe den streitgegenständlichen Teilbetrag zu Unrecht für fällig gehalten. Fehlerhaft sei in diesem Zusammenhang bereits die Feststellung, dass der Bauteil C. sicher nicht mehr ausgeführt werde. Richtig sei allenfalls, dass aufgrund der Kündigung des Generalübernehmervertrages die Ausführung des Bauteils C. durch die Klägerin nicht mehr in Betracht komme. Ob dieser Bauteil hingegen von einem Drittunternehmer ausgeführt werde und ggf. in welcher Variante, stehe derzeit noch nicht fest. Zeitliche Verzögerungen von Bauprojekten, teils auch über mehrere Jahre, seien nicht unüblich. Es gebe keinen entsprechenden Erfahrungssatz, wonach Bauprojekte nicht mehr ausgeführt würden oder werden könnten, wenn einige Jahre verstrichen seien. Bei der ergänzenden Auslegung der Vereinbarung vom [DATE] sei daher die Frage zu beantworten, was die Parteien vereinbart hätten, wenn sie auch den Fall hätten regeln wollen, dass der Bauteil C. zwar zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch nicht mehr von der Klägerin ausgeführt werde. Zudem sei zu berücksichtigen, dass jedenfalls nach dem Vorbringen des Beklagten die Klägerin selbst den Grund dafür gesetzt habe, dass sie das Vorhaben nicht mehr ausführen werde. Demgegenüber sei die Geschäftsgrundlage der Vereinbarung, wonach dieser Vergütungsanteil über und im Rahmen der Ausführung des Bauabschnitts C. habe finanziert werden sollen, gleich geblieben. In dieser Konstellation sei es unbillig, anzunehmen, dass die Klägerin ihren Vergütungsanspruch vorzeitig fällig stellen dürfe, obwohl sie selbst durch eigenes schuldhaftes Verhalten die Kündigung des Vertrages veranlasst habe. Stattdessen sei im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung davon auszugehen, dass die Klägerin ihre Vergütung erst verlangen können solle, wenn ein Drittunternehmen mit der Ausführung des Bauteils C. begonnen habe. Da dies nach wie vor nicht der Fall sei, sei die Klageforderung nicht fällig. Die weitere ergänzende Vertragsauslegung des Landgerichts führe dazu, dass der Beklagte im Ergebnis seines Gewährleistungseinbehalts verlustig gehe, ohne dass hierfür ein vernünftiger Grund erkennbar sei. Im Wortlaut der Vereinbarung vom [DATE] finde sich keine Grundlage für die vom Landgericht vorgenommene Differenzierung, wonach der Beklagte den Einbehalt zwar von den monatlichen Ratenzahlungen in Höhe von je 0 €, nicht jedoch von dem streitgegenständlichen Teilbetrag in Höhe von 0 € vornehmen dürfe. Ein Regelungsbedürfnis habe seinerzeit insoweit auch nicht bestanden. Die Parteien hätten zwar erwartet, dass die Zahlung der 0 € erfolgen könne, bevor der Restbetrag aus der Vereinbarung den vereinbarten Gewährleistungseinbehalt in Höhe von 0 € unterschreite. Wenn diese Erwartung im Nachhinein nicht erfüllt werde, könne dies aber nicht heißen, dass der Sicherungseinbehalt deshalb gänzlich entfalle. Dies ergebe sich schon daraus, dass die Ausführung des Bauteils C. sich auch aus anderen Gründen habe verzögern können. In einem solchen Fall hätten die Parteien vernünftigerweise nicht geregelt, dass der Beklagte dann den Gewährleistungseinbehalt verliere, sondern dass er die monatlichen Raten in Höhe von je 0 € weiter entrichtete und dann nach Baubeginn des zweiten Abschnitts die Zahlung in Höhe von 0 € sowie weitere monatliche Raten in Höhe von je 0 € als Sicherheit einbehalten dürfe. Ferner habe das Landgericht nicht berücksichtigt, dass der Beklagte unstreitig nicht nur bis [DATE] , sondern auch für die Folgemonate laufende Ratenzahlungen in Höhe von 0 € monatlich geleistet habe. Die Restschuld per [DATE] liege daher bei noch rund 0 €. Unter Berücksichtigung des vereinbarten Gewährleistungseinbehalts in Höhe von 0 € bestehe ein unbedingter Zahlungsanspruch der Klägerin daher allenfalls in Höhe von rund 0 €. Soweit das Landgericht den Beklagten mit der angefochtenen Entscheidung gleichwohl zur unbedingten Zahlung von 0 € verurteilt habe, habe dies zur Folge, dass der Gewährleistungseinbehalt praktisch in Höhe von rund 0 € entfallen sei, was einen nicht gerechtfertigten Vorteil für die Klägerin darstelle. Die Argumentation des Landgerichts, die von ihm vorgenommene ergänzende Auslegung der Vereinbarung sei geboten, weil der Beklagte andernfalls einen unberechtigten Vorteil daraus ziehe, dass er die streitgegenständlichen 0 € nicht rechtzeitig gezahlt habe, sei demgegenüber nicht nachvollziehbar. Letztlich komme es auf die Frage, ob der Beklagte die geltend gemachten Gewährleistungsansprüche hinsichtlich der Lüftungsanlage mit im Urkundenprozess zulässigen Beweismitteln nachweisen könne, nicht entscheidungserheblich an. Für den Sicherungseinbehalt sei allein entscheidend, dass er die Mängel gerügt habe, was spätestens im laufenden Verfahren geschehen sei. Sie meint, die Argumentation des Beklagten zur Fälligkeit des streitgegenständlichen Teilbetrages in Höhe von 0 € lasse unberücksichtigt, dass die zwischen den Parteien getroffene Zahlungsvereinbarung auf einem Entgegenkommen ihrerseits beruht habe. Ausgangspunkt der Vereinbarung vom [DATE] sei gewesen, dass die Klägerin den ersten Bauabschnitt fertig gestellt gehabt habe und die Leistungen am [DATE] abgenommen worden seien. Meinungsverschiedenheiten und Unklarheiten im Zusammenhang mit der Abnahme hätten ebenso erledigt werden sollen wie die Höhe des restlichen Vergütungsanspruchs. Man habe sich deshalb auf eine restliche Werklohnforderung in Höhe von 0 € verständigt. Diese sei mit Ausnahme des vereinbarten Sicherheitseinbehalts grundsätzlich sofort fällig gewesen. Gleichwohl habe sich die Klägerin entgegenkommenderweise im Hinblick auf Zahlungsschwierigkeiten des Beklagten auf eine Ratenzahlungsvereinbarung eingelassen. Für den hier streitgegenständlichen Teilbetrag in Höhe von 0 € habe die Klägerin dem Beklagten zudem faktisch ein Zahlungsziel von mehr als sechs Monaten, nämlich bis zum [DATE] , gewährt. Ein weiteres Hinausschieben dieses Zahlungsziels sei nicht in Betracht gekommen, was sich aus der Formulierung „spätestens zum [DATE] “ eindeutig ergebe. Die Klägerin habe sich verständlicherweise nicht darauf einlassen wollen, hinsichtlich der Fälligkeit dieses Teilbetrages ausschließlich vom Willen des Beklagten abhängig zu sein. Soweit die Parteien in die Vereinbarung vom [DATE] zusätzlich eine Verhandlungsklausel aufgenommen hätten, wonach über den Zahlungstermin neu verhandelt werden sollte, falls mit dem zweiten Bauabschnitt erst nach dem [DATE] begonnen werden sollte, sei es zu einer entsprechenden Vereinbarung unstreitig nicht gekommen, so dass der [DATE] weiterhin maßgeblich sei. Unzutreffend sei außerdem der Einwand des Beklagten, die Klägerin ihrerseits habe durch ihr Verschulden die Verwirklichung des zweiten Bauabschnitts verhindert. Ausgangspunkt hierfür sei nämlich wiederum ein vertragswidriges Verhalten des Beklagten gewesen, der von der Ausführung des Bauabschnitts C. entsprechend dem ursprünglichen Vertragsinhalt Umnutzung und Modernisierung des ursprünglichen Fabrikgebäudes in ein Ärztehaus mit gewerblichen Flächen Abstand genommen und stattdessen den Umbau auch dieses Bauteils in ein Altenpflegeheim verlangt habe. Das Landgericht sei außerdem zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass der Beklagte den streitgegenständlichen Teilbetrag in Höhe von 0 € nicht mit dem vereinbarten Gewährleistungseinbehalt verrechnen könne. Da der Beklagte sich mit diesem Teilbetrag im Verzug befinde und die Parteien in Ziff. 0 Abs. 0 der Vereinbarung vom [DATE] eine Verfallsklausel vereinbart hätten, sei zwischenzeitlich die gesamte restliche Vergütung ohnehin unbedingt fällig. Zutreffend habe das Landgericht außerdem darauf abgestellt, dass der Beklagte nicht noch ein weiteres Mal für sein vertragswidriges Verhalten belohnt werden dürfe. Letztlich hätten die Parteien in § 0 Abs. 0 des Generalübernehmervertrages die Geltung der vierjährigen Verjährungsfrist des § 0 Nr. 0 VOB/B vereinbart. Nachdem die Abnahme des ersten Bauabschnitts am [DATE] erfolgt sei, sei diese Frist zwischenzeitlich abgelaufen und der Gewährleistungseinbehalt auch deshalb auszukehren. Die Mängelrüge des Beklagten allein bewirke keine Verlängerung der Gewährleistungsfrist. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach und Streitstandes wird Bezug genommen auf die in der Berufungsinstanz zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Terminsprotokoll vom [DATE] . Der mit der Klage geltend gemachte anteilige Vergütungsanspruch der Klägerin ergibt sich aus § 0 Abs. 0 BGB i. V. m. den Regeln der VOB/B sowie dem zwischen den Parteien geschlossenen Generalübernehmervertrag vom [DATE] und der Vereinbarung vom [DATE] . Die Parteien haben unstreitig am [DATE] unter Einbeziehung der VOB/B einen Generalübernehmervertrag betreffend den Umbau und die Sanierung des im Eigentum des Beklagten stehenden ehemaligen Fabrikgeländes in M geschlossen. Die Klägerin hat den ersten Bauabschnitt vollständig erbracht, bevor der Beklagte den Generalübernehmervertrag letztlich im [DATE] außerordentlich gekündigt hat. Hierüber besteht im Übrigen ausweislich der Vereinbarung vom [DATE] Einigkeit. Mit ihrer Klage verlangt sie nur einen Teilbetrag der auf diesen Bauabschnitt also für erbrachte Leistungen entfallenden Vergütung, die ihr unabhängig vom Kündigungsgrund zusteht . Nachdem die Klägerin im Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens wegen der ursprünglich darüber hinaus noch geltend gemachten Ansprüche für nicht erbrachte Leistungen gem. § 0 ZPO vom Urkundenprozess Abstand genommen und das Landgericht das Verfahren insoweit gem. § 0 Abs. 0 Satz 0 ZPO abgetrennt hat, sind solche Ansprüche nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits. Der Senat kann daher offen lassen, ob der Beklagte den Generalübernehmervertrag zu Recht außerordentlich gekündigt hat oder seine Kündigung vielmehr als „freie“ Kündigung i. S. v. § 0 Satz 0 BGB zu behandeln ist mit der Folge, dass der Klägerin gem. § 0 Satz 0 BGB auch Ansprüche wegen nicht erbrachter Leistungen zustehen können. Gegen die diesbezüglichen Ausführungen des Landgerichts wendet sich der Beklagte mit seiner Berufung im Ergebnis ohne Erfolg. Ob es in diesem Zusammenhang wie das Landgericht angenommen hat einer ergänzenden Auslegung der Vereinbarung vom [DATE] bedarf oder sich bereits aus dem Gesetz ergibt, dass der streitgegenständliche Vergütungsanteil fällig ist, kann der Senat offen lassen. Es entspricht dem gesetzlichen Regelfall, dass mit der auch verschuldeten Kündigung und der Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen der Vergütungsanspruch und alle sich aus der vorzeitigen Beendigung ergebenden vergütungsgleichen Ansprüche ohne weiteres fällig werden . Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht unzweifelhaft, ob ein Bedürfnis für eine ergänzende Auslegung der Vereinbarung vom [DATE] besteht. Eine ergänzende Vertragsauslegung ist nämlich nur zulässig, wenn eine Vereinbarung der Parteien in einem regelungsbedürftigen Punkt fehlt und keine Regelung des dispositiven Gesetzesrechts eingreift. Dabei ist es unerheblich, ob die Parteien bewusst auf eine ins Einzelne gehende Regelung verzichtet haben, ob die „Lücke” von Anfang an bestanden oder sich erst nachträglich als Folge des weiteren Verlaufs der Dinge ergeben hat. Bei der demnach erforderlichen Ergänzung des Vertragsinhalts ist darauf abzustellen, was redliche und verständige Parteien in Kenntnis der Regelungslücke nach dem Vertragszweck und bei sachgemäßer Abwägung ihrer beiderseitigen Interessen nach Treu und Glauben vereinbart hätten . Hält man eine ergänzende Vertragsauslegung hingegen für angezeigt, sind die diesbezüglichen Erwägungen des Landgerichts im Ergebnis nicht zu beanstanden. sich an der vom Beklagten behaupteten Geschäftsgrundlage der Vereinbarung, dass dieser Teil der Vergütung erst im Rahmen der Ausführung des zweiten Bauabschnitts habe finanziert werden sollen, nichts geändert habe und es letztlich unbillig sei, anzunehmen, dass die Klägerin ihren Vergütungsanspruch vorzeitig fällig stellen dürfe, obwohl sie selbst nach dem Vorbringen des Beklagten durch eigenes schuldhaftes Verhalten die Kündigung des Vertrages veranlasst habe, Wie bereits oben unter ausgeführt entspricht es dem gesetzlichen Regelfall, dass mit der Kündigung und der Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen der Vergütungsanspruch und alle sich aus der vorzeitigen Beendigung des Vertrages ergebenden vergütungsgleichen Ansprüche ohne weiteres fällig werden ungeachtet der Frage, wer die Kündigung zu vertreten hat. Wäre die Fälligkeit des streitgegenständlichen Teilbetrages tatsächlich auch jetzt noch allein vom Beginn der Ausführung des zweiten Bauabschnitts abhängig, stünde sie vollständig im Belieben des Beklagten, der diese Arbeiten unstreitig bis heute, auch mehr als drei Jahre nach der Kündigung, noch nicht an ein Drittunternehmen vergeben hat. Dies kann ersichtlich nicht das Ergebnis der im Rahmen einer ergänzenden Vertragsauslegung gebotenen sachgemäßen Abwägung der beiderseitigen Interessen der Parteien sein. Hiervon sind im Übrigen die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung vom [DATE] offenbar auch selbst ausgegangen, weil sie nach dem Wortlaut der Klausel in Ziff. 0. immerhin damit gerechnet haben, dass sich der Beginn des zweiten Bauabschnitts zeitlich weiter verzögern könnte. Für diesen Fall haben sie erneute Verhandlungen über die Fälligkeit der in Rede stehenden 0 € vereinbart. Dies zeigt, dass die Klägerin die Fälligkeit dieses Teilbetrages keinesfalls allein von der selbst bei Fortführung des Generalübernehmervertrages nicht sicher zu beantwortenden Frage abhängig machen wollte, wann mit den Arbeiten am zweiten Bauabschnitt letztlich tatsächlich begonnen wird. Hinsichtlich der Finanzierung des streitgegenständlichen Teilbetrages mag es zwar sein, dass diese nach den Planungen des Beklagten im Zusammenhang mit der Ausführung des zweiten Bauabschnitts erfolgen sollte. Der Beklagte musste aber völlig unabhängig von der späteren Kündigung gem. der Regelung in Ziff. 0. der Vereinbarung vom [DATE] grundsätzlich von vornherein damit rechnen, dass diese Arbeiten im Verlauf des ersten Halbjahres [DATE] beginnen würden und er den Betrag daher vergleichsweise zeitnah werde aufbringen müssen. Eine besondere Schutzbedürftigkeit des Beklagten vermag der Senat vor diesem Hintergrund nicht zu erkennen, zumal nicht ersichtlich ist, weshalb er die im Rahmen des zweiten Bauabschnitts auszuführenden Arbeiten zwischenzeitlich nicht längst an ein seinem Vorbringen nach im Übrigen günstigeres Drittunternehmen vergeben und dann in diesem Zusammenhang auch den hier in Rede stehenden Betrag finanziert hat. Die Höhe der Klageforderung ist ebenso wie die Höhe der restlichen Vergütung für den ersten Bauabschnitt insgesamt aufgrund der Vereinbarung vom [DATE] unstreitig. Die Klägerin kann auch in Ansehung der Regelungen zum Gewährleistungseinbehalt die unbedingte Zahlung des streitgegenständlichen Teilbetrages an sich selbst verlangen. Hiergegen spricht immerhin, dass der Wortlaut der Klausel in Ziff. 0. der Vereinbarung vom [DATE] sich allein an dem ursprünglich von den Parteien vorgesehenen zeitlichen Ablauf orientiert. Danach wäre die jetzt streitgegenständliche Teilzahlung in Höhe von 0 € im ersten Halbjahr [DATE] zu leisten gewesen, mithin lange bevor die restliche Vergütungsforderung der Klägerin den vereinbarten Gewährleistungseinbehalt von 0 € unterschritten hätte. Nachdem der Beklagte nun zwar nicht die in Rede stehenden 0 € als Einmalbetrag gezahlt hat, stattdessen aber unstreitig bis heute laufende monatliche Raten in Höhe von je 0 €, hat sich der Saldo seiner Verbindlichkeit gegenüber der Klägerin zwischenzeitlich auf diese Art und Weise auf rund 0 € reduziert, so dass bei nunmehr unbedingter Zahlung der 0 € an die Klägerin der Gewährleistungseinbehalt unterschritten und daher im Ergebnis erheblich reduziert würde. Ein sachlicher Grund hierfür ist nicht ersichtlich. Die Situation der Klägerin stellte sich wirtschaftlich nicht anders dar, wenn der Beklagte zunächst die 0 € fristgemäß sowie in der Folgezeit vereinbarungsgemäß monatliche Raten gezahlt hätte, ab Erreichen eines Saldos von 0 € dann aber die monatlichen Zahlungen von 0 € auf das für den Gewährleistungseinbehalt vorgesehene Sonderkonto geleistet hätte. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang außerdem bereits erstinstanzlich auf ihr Schreiben vom [DATE] hingewiesen hat, mit dem sie den Beklagten unter Fristsetzung zur Einzahlung aufgefordert hatte, hat bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt, dass dies den Einwand des Beklagten nicht entkräftet, weil das genannte Schreiben durch Ziff. 0. der Vereinbarung vom [DATE] ersichtlich überholt ist. Ungeachtet dessen kann die Klägerin aber schon deshalb unmittelbar Zahlung an sich selbst verlangen, weil sowohl die zweijährige Frist des § 0 Nr. 0 Abs. 0 Satz 0 VOB/B als auch die von den Parteien unstreitig im Generalübernehmervertrag vereinbarte vierjährige Gewährleistungsfrist des § 0 Nr. 0 Satz 0 VOB/B zwischenzeitlich abgelaufen sind, nachdem die Abnahme ausweislich Ziff. 0. der Vereinbarung vom [DATE] am [DATE] stattgefunden hat und der Gewährleistungseinbehalt daher jedenfalls aufgrund des Zeitablaufs an die Klägerin auszukehren ist. Hierbei verkennt der Senat nicht, dass dem Beklagten gem. § 0 Nr. 0 Abs. 0 Satz 0 i. V. m. § 0 Nr. 0 Abs. 0 Satz 0 und 0 VOB/B im Hinblick auf die von ihm jedenfalls im laufenden Rechtsstreit mit Schriftsatz vom [DATE] geltend gemachten Mängelansprüche und die dadurch eingetretene Quasi-Unterbrechung der Verjährung ein Zurückbehaltungsrecht zumindest an einem Teil des Gewährleistungseinbehalts zustehen kann. Ob dies der Fall ist, bedarf aber ebenfalls letztlich keiner Entscheidung, weil der Beklagte die behaupteten Mängel der Lüftungsanlage jedenfalls nicht mit im Urkundenprozess zulässigen Beweismitteln nachweisen kann. Insbesondere stellt das von ihm zur Akte gereichte Parteigutachten kein solches Beweismittel dar. Die zutreffenden und der Rechtsprechung des BGH entsprechenden Erwägungen des Landgerichts hierzu sind nicht zu beanstanden. Dies gilt entsprechend hinsichtlich eines dem Beklagten wegen des behaupteten Mangels der Lüftungsanlage auch neben dem Gewährleistungseinbehalt möglicherweise zustehenden Leistungsverweigerungsrechts aus § 0 Abs. 0 BGB. Die Voraussetzungen des Leistungsverweigerungsrechts, insbesondere der Mangel selbst, sind nicht mit im Urkundenprozess zulässigen Beweismitteln nachweisbar. Die dem Grunde und der Höhe nach unstreitige Klageforderung ist danach insbesondere fällig und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Urkundenprozesses in vollem Umfang an die Klägerin selbst zu zahlen. Danach ist der nach dem [DATE] noch offene Vergütungsanspruch ab dem [DATE] mit Zinsen in Höhe von 0 % p. a. zu verzinsen. Das Landgericht hat hierzu zutreffend ausgeführt, dass die mit der Klage geltend gemachten 0 € ein Teil dieses restlichen Vergütungsanspruchs sind. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts .