Tenor Auf die Berufung der Beklagten zu 0) bis 0) wird das am [DATE] verkündete Grundurteil des Landgerichts Magdeburg abgeändert: Die Klage wird abgewiesen. Die Berufung der Beklagten zu 0) und 0) gegen das am [DATE] verkündete Grundurteil des Landgerichts Magdeburg wird zurückgewiesen. Die Klägerin trägt die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 0) bis 0) erster Instanz. Im Übrigen bleibt die Kostenentscheidung erster Instanz dem Schlussurteil vorbehalten. Die Klägerin trägt die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 0) bis 0) für die 0. Instanz. Die übrigen Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin und die Beklagten zu 0) und 0) jeweils zu 0⁄0. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten zu 0) bis 0) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten zu 0) bis 0) vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten. Die Beklagten zu 0) und 0) können die Vollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Revision wird nicht zugelassen. Beschluss Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf die Gebührenstufe bis 0, Euro festgesetzt. Gründe I. Die Klägerin plante die Errichtung eines neuen Kurzentrums. Mit den Architektenarbeiten beauftragte die Klägerin die Beklagte zu 0), eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, deren einer Gesellschafter der Beklagte zu 0) ist. In dem Einheitsarchitektenvertrag vom 0./ [DATE] wurde die Beklagte zu 0) mit den Leistungsphasen 0 0 beauftragt. Es galten die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Einheits-Architektenvertrag . In § 0 AVA heißt es : Ansprüche des Bauherrn, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren mit Ablauf von 0 Jahren, sofern gesetzlich keine kürzeren Verjährungsfristen vorgesehen sind oder die Parteien individuell keine abweichende Vertragsabrede getroffen haben . Dies gilt nicht, wenn der Architekt den Mangel arglistig verschwiegen hat. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme der letzten nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistung, spätestens mit Abnahme der in Leistungsphase 0 zu erbringenden Leistung . Für Leistungen, die danach noch zu erbringen sind, beginnt die Verjährung mit Abnahme der letzten Leistung. Eine gesonderte Regelung zur Verjährung enthält der Bauvertrag nicht. Die Abnahme der Arbeiten der Beklagten zu 0) erfolgte unstreitig im Jahr [DATE] . Im Jahre [DATE] wurden Mängel an dem Bauwerk festgestellt. Die Klägerin beauftragte den Sachverständigen Qu. mit der Mängelfeststellung. In seinem Gutachten vom [DATE] heißt es zum Hallenbad u.a.: Im gesamten Pultdachbereich ist sichtbar, dass die Dampfsperre im Dachknickbereich nicht an die Fassadenwand angeschlossen wurde. Dem Augenschein nach wurde die Dampfsperre nicht bis an die Fassade geführt, sondern endet mehrere Zentimeter davor und wurde nicht an die Fassade angeschlossen, Der vorgefundene Dachaufbau entspricht nicht dem Blatt Nr. 0/0/0. Der gesamte Aufbau des Pultdachabschlusses insbesondere der Anschluss der Dampfsperre an die Fassadenwand sowie auch der Einbau des Dämmmaterials muss extern festgestellt werden. Hierzu muss der gesamte Abschlussbereich des Pultdaches freigelegt werden. Bezüglich des Einbaus der Dampfsperre muss auf jeden Fall eine genaue Überprüfung stattfinden hierzu sind zum Teil Deckenplatten zu entfernen und Wandelemente freizulegen wie z.B. an der an der Außenwandkonstruktion Saunabereich in welcher sichtbar ist, dass wahrscheinlich eine Dampfsperre zumindest im oberen Abkantungsbereich Auch in diesem Raum wurde die GK-Beplankung der Außenwand zum Teil entfernt. Hier ist feststellbar, dass die Dampfsperre im Außenwandbereich nicht ordnungsgemäß eingebaut wurde. Unterhalb des Lüftungskanals ist sichtbar, dass der komplette Anschluss der Dampfsperre an den Kanal komplett fehlt. Die Dampfsperre endet unterhalb des Lüftungskanals. In einem II. Nachtrag zum Gutachten hat der Sachverständige weitere Feststellungen zur aus seiner Sicht Mangelhaftigkeit der Dampfsperren gemacht. Mit Schreiben vom [DATE] hat der Sachverständige Qu. gegenüber der Beklagten zu 0) auf Mängel an der Dampfsperre hingewiesen. Noch im Jahr [DATE] leitete die Klägerin beim LG Magdeburg ein selbständiges Beweisverfahren ein, in dem mit Datum vom [DATE] ein Beweisbeschluss erging . Das Verfahren wurde nicht zu Ende geführt. Unstreitig wurden in der Zeit zwischen [DATE] und August bereits Mängelbeseitigungsarbeiten durchgeführt, deren Stand sowohl von der Klägerin als auch von der Beklagten zu 0) in Listen dokumentiert wurden. In der Folgezeit hat die Klägerin mit der Beklagten zu 0) und der Beklagten zu 0) und einer am Rechtsstreit nicht beteiligten Person am [DATE] eine Vereinbarung geschlossen, in der Regelungen über die Mängelbeseitigung und Gewährleistungsarbeiten getroffen wurden . Darauf wird Bezug genommen. Der Erklärungsinhalt dieser Vereinbarung ist zwischen den Parteien streitig. Es wurden nach dem [DATE] weitere Arbeiten durchgeführt. Am [DATE] erfolgte eine Nachabnahme. In dem Protokoll heißt es u.a.: Eine mangelhafte Dampfsperre wie von Herrn Qu. geäußert wird hier nicht vermutet, da es sich um eine Stahlbetondecke mit aufgeklebter Dampfsperre an diesen Punkten handelt. Im Jahre [DATE] kam es infolge eines Sturmschadens zu Feuchtigkeitsschäden an dem Objekt. Im Auftrag der Versicherung traf der Sachverständige R. Feststellungen zu den eingetretenen Schäden, bei denen er auch auf Mängel an der Unterdeckenbahn und der Dampfsperre hinwies . Die Klägerin hat im Jahre [DATE] ein selbständiges Beweisverfahren angestrengt , in dem der Sachverständige C. ein Gutachten erstattet hat . In dem Gutachten äußert sich der Sachverständige auch zur Frage der Anschlüsse der Dampf und Luftsperre . Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Ausführung der Dachabdichtung nach dem Stand der Technik zum Bausoll gehört habe . Anlässlich der Vereinbarung vom [DATE] habe die Beklagte zu 0) nicht erwähnt, dass sie trotz der Feststellungen des Sachverständigen Qu. weder das Dach des Therapiebades noch die anderen Dächer auf Mängel an der Dampfsperre untersucht habe. Im Bereich des Therapiebades seien insoweit überhaupt keine Mängelbeseitigungsarbeiten durchgeführt worden, im Übrigen habe man allenfalls punktuell nachgebessert. Die Beklagten erheben die Einrede der Verjährung. Sie bestreiten, dass die komplette Ausführung der Dampfsperre Vertragsgegenstand gewesen sei, noch habe sich die Beklagte zu 0) verpflichtet, die Dampfsperre komplett zu überprüfen. Nur dort, wo der Sachverständige Qu. konkret Stellen beanstandet habe, sei geprüft und nachgebessert worden. In keinem Fall könne ihnen Arglist unterstellt werden. Komme dieser Gesichtspunkt nicht zum tragen, sei die Verjährungsfrist bezogen auf den Zeitpunkt der Abnahme abgelaufen und mögliche Ansprüche der Klägerin seien verjährt. Das Landgericht hat gemäß Beweisbeschluss vom [DATE] Zeugenbeweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf den Inhalt der Sitzungsniederschrift vom [DATE] . Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen Vortrages der Parteien und der in erster Instanz gestellten Anträge wird Bezug genommen auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil. Das Landgericht hat die Klage gegenüber allen Beklagten dem Grunde nach für begründet erachte und ausgeführt: Das Werk der Beklagten zu 0) weise einen Mangel auf. Eine ordnungsgemäße Abdichtung des Daches sei nicht erfolgt, der Einbau der Dampfsperre sei fehlerhaft ausgeführt worden. Nach dem Architektenvertrag habe die Beklagte zu 0) auch die Objektüberwachung übernommen. Der so verpflichtete Architekt habe dann sein Augenmerk besonders auf schwierige und gefahrenträchtige Arbeiten zu richten, wozu die Dachabdichtung und die Dampfsperre gehörten. Die Klägerin habe mit dem Gutachten aus dem selbständigen Beweisverfahren die Mangelhaftigkeit der Arbeit der Beklagten zu 0) schlüssig dargelegt, sodass gegen diesen jetzt der Beweis des ersten Anscheins streite. Die Beklagte zu 0) habe nicht in vollem Umfang die Dachabdichtung und die Dampfsperre geprüft, sondern nur an einzelnen Stellen. Es habe sich aber wie im Gutachten Qu. bereits vermutet herausgestellt, dass die Arbeiten insoweit insgesamt mangelhaft gewesen seien, weil überall die erforderlichen Anschlüsse nicht durchgeführt worden seien. Dies habe dem die Bauaufsicht führenden Architekten auffallen müssen. Ein weiterer Mangel liege darin, dass die Beklagte zu 0) den Feststellungen des Sachverständigen Qu. nicht nachgegangen sei, dass systembedingte, generelle Fehler bei den Dachabschlüssen und der Dampfsperre vorgelegen hätten. Eine Überprüfung dieses Verdachts sei unterblieben. Vor diesem Hintergrund habe die 0-jährige Verjährungsfrist nicht zum [DATE] ablaufen können. Da die Beklagte zu 0) die Klägerin nicht auf die Fehler ihres Werkes hingewiesen habe, greife die sog. Sekundärhaftung ein. Offenbare der Architekt Mängel des eigenen Werkes nicht, treffe ihn der Arglistvorwurf. Zum einen hätte sie den Einbau der Dampfsperre komplett überwachen müssen. Weiter hätte sie offenbaren müssen, dass sie entgegen der Empfehlung Qu. keine systematische Untersuchung vorgenommen habe. Bei ihrer Erklärung anlässlich der Nachabnahme vom [DATE] handele sich um eine Erklärung ins Blaue hinein. Kenntnis i.S.v. [REF] habe die Klägerin frühestens mit dem Gutachten R. im Jahre [DATE] erlangt, sodass die am [DATE] ablaufende Verjährungsfrist durch die Einreichung der Klage gehemmt gewesen sei. Von einer früheren Kenntnis der Klägerin könne auch unter Berücksichtigung von dessen Kenntnis der Gutachten Qu. nicht ausgegangen werden. Zum einen hätte Qu. nähere Untersuchungen befürwortet, zum anderen hätten Vertreter der Beklagten zu 0) und zu 0) erklärt, dass es sich bei der Dampfsperre nicht um ein grundsätzliches Problem handele, sondern dies nur einzelne Mangelstellen betreffe. Die Behauptung der Beklagten, dass vereinbart gewesen sei, eine Nachbesserung dort nicht vorzunehmen, wo ein Schaden nicht habe festgestellt werden könne, habe sich nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht bestätigt. Die Haftung des Beklagten zu 0) folge aus seiner Gesellschafterstellung bei der Beklagten zu 0). Die Beklagten zu 0) bis 0) hafteten, weil davon auszugehen sei, dass sie für den gesamten Dachbereich den Einbau einer Dampfsperre geschuldet hätten und nicht nur wie von ihnen behauptet im Bereich der Betonfläche. Auch ihnen gegenüber könne Verjährung nicht eingetreten sein, weil der Beklagten zu 0) ein Organisationsverschulden zur Last falle. Das Landgericht gehe unzutreffend von arglistigem Handeln aus. Dies könne nur dann angenommen werden, wenn der arglistig Handelnde Kenntnis von den Dingen habe und der arglistig Getäuschte gerade über keine Kenntnis von den zugrunde liegenden Umständen verfüge. Beide Voraussetzungen lägen nicht vor. Zum einen habe die Klägerin im Hinblick auf die von ihr selbst in Auftrag gegebenen Gutachten Qu. Kenntnis von dem systemischen Mangel der Dampfsperre gehabt unter Hinweis auf die Aussage Qu. selbst auch so festgestellt werde). Es sei auch ein konkretes Procedere hinsichtlich der Mängelbeseitigung vereinbar worden: Die Beklagten zu 0) bis 0) hätten überprüfen sollen, ob die vermuteten Mängel tatsächlich vorlägen. Im Fall, dass sich dies erweisen sollte, hätten sie die erforderlichen Mängelbeseitigungsarbeiten durchführen sollen. Die Beklagte zu 0) habe lediglich diese Arbeiten überwachen sollen, was sie auch getan habe. Die Sekundärhaftung setze zudem voraus, dass der Architekt überhaupt Kenntnis davon habe, dass sein Werk mangelhaft sein könnte . Derartige Mängel ihres Werkes könnten aber schon deshalb nicht vorliegen, weil die Beklagte zu 0) ordnungsgemäß die Mängelbeseitigungsarbeiten der Beklagten zu 0) bis 0) überwacht habe bis 0) die festgestellten Mängel bei der Dampfsperre beseitigt hätten). Es habe somit auch keinerlei Bewusstsein der Beklagten zu 0) und 0) bestanden, ihre Bauüberwachungspflicht zu verletzen. Sie hätten keine vollständige Kenntnis von der Gesamtmängelproblematik gehabt. Das Landgericht verkenne zudem, dass auch bei der Sekundärhaftung eine neue Verjährungsfrist in Gang gesetzt werde. Das Landgericht gehe zu Unrecht davon aus, dass die Beklagten bezogen auf das Gesamtobjekt den Einbau einer Dampfsperre geschuldet habe. Dies sei indes unzutreffend. Im Leistungsverzeichnis der Klägerin werde nur an 0 Stellen: der Einbau einer Dampfsperre genannt. Der Einbau der genannten Dampfsperren beziehe sich zudem nur auf den Bereich der Betondachflächen. Das Leistungsverzeichnis beschreibe die Dampfsperren an den Stellen, an denen sie eingebaut werden sollten. Dort, wo eine solche Beschreibung fehle, habe ein Einbau nicht erfolgen sollen. Sie habe auch die Unterdeckbahn des Pultdaches ordnungsgemäß verlegt. Es liege auch kein Organisationsverschulden vor. Sie habe ihre eigenen Arbeiten und die Arbeiten von Subunternehmern ordnungsgemäß kontrolliert. Auch die Arbeiten zur Mängelbeseitigung seien ordnungsgemäß kontrolliert worden. Sie habe extra einen ihrer erfahrensten Bauleiter damit beauftragt. Selbst wenn es dabei zu Fehlern gekommen sein sollte, könne ein Organisationsverschulden nur im Ausnahmefall angenommen werden. Das Landgericht übersehe zudem, dass die Dampfsperre im Therapiebad nachgebessert worden sei. Verjährung könne schon deshalb nicht verneint werden, weil die Klägerin seit dem 0. Gutachten Qu. positive Kenntnis davon gehabt habe, dass im Schwimmbad und Saunabereich eine funktionierende Dampfsperre nicht vorhanden gewesen sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf den Inhalt der Berufungsbegründung vom [DATE] . Die Beklagten zu 0) 0) hätten schon dem Grunde nach ein funktionell mangelfreies Werk geschuldet. Dazu gehöre bei einem Schwimmbad bzw. einer Sauna zwingend eine mangelfreie arbeitende Dampfsperre. Insoweit könnten sich die Beklagten zu 0) 0) nicht damit entlasten, dass die Beklagten zu 0) und 0) bzw. der Bauherr selbst vor Einbringung der Innenverkleidung die Dampfsperren hätten prüfen müssen. Die Beklagten zu 0) 0) hätten vielmehr versucht, die Mängel zu verdecken. So hätten die Beklagten zu 0) 0) auch in der Baubesprechung vom [DATE] gegenüber dem Zeugen L. keinen Hinweis auf generelle Probleme mit der Dampfsperre gegeben. Zudem sei bereits der Ansatz der Berufungsbegründung der Beklagten zu 0) 0) unzutreffend, dass das Leistungsverzeichnis die Bereiche Schwimmbad und Sauna als Bereiche beschreibe, wo keine Dampfsperre einzubauen sei. Die Beklagten zu 0) 0) müssten sich ein Organisationsverschulden zurechnen lassen. Bei eine ordnungsgemäßen Organisation hätten die Mängel an der Dampfsperre bemerkt werden müssen. Sie bestreite, dass der eingesetzte Bauleiter die beauftragen Nachunternehmer ordnungsgemäß überwacht habe. Da die Mängel an der Dampfsperre einen gravierenden Mangel darstellten, sei auch aus diesem Grund der Rückschluss auf das Organisationsverschulden gerechtfertigt. Aus diesem Grund könne wie vom Landgericht angenommen auch keine Verjährung eingetreten sein. Hinsichtlich der Beklagten zu 0) und 0) sei anzumerken, dass die Leistungsphasen 0 und 0 zum vertraglich übernommenen Leistungsumfang gehört hätten und sie deshalb auch die Mängelbeseitigung zu überwachen gehabt hätten. Die Klägerin verweist auf das selbständige Beweisverfahren [REF] . Bereits in ihrer Antragsschrift habe sie unter Pos. 0/0 die Überprüfung der Dampfsperren beantragt. Dies habe in den Beweisbeschluss unter der Pos. [DATE] auch so Eingang gefunden. Das selbständige Beweisverfahren sei dann nicht beendet worden . Die Parteien hätten sich vielmehr darauf verständigt, dass die vom Sachverständigen Qu. festgestellten Mängel beseitigt würden. Bei der Auflistung der Mängel 0) [B. ]) habe man aber die Systematik aus der Antragschrift und aus dem Beweisbeschluss der Landgerichts beibehalten . Dies sei dann Grundlage für die Vereinbarung vom [DATE] gewesen, wobei der Zeuge L. darauf vertraut habe, dass damit auch der Mangelpunkt Dampfsperre beseitigt werde. Tatsächlich hätten die Beklagten zu 0) und 0) diese Arbeiten aber überhaupt nicht überwacht. Der Zeuge L. sei von den Beklagten zu 0) und 0) im Wissen der Bedeutung der Dampfsperre sowohl anlässlich der Vereinbarung vom [DATE] als auch bei der Nachabnahme vom [DATE] arglistig getäuscht worden. Die Beklagten zu 0) und 0) könnte sich nicht auf eine Verantwortlichkeit der Beklagten zu 0) 0) berufen, da sie gerade sie Überwachung dieser Arbeiten geschuldet hätten Die ursprüngliche Klägerin, die Gemeinde S., wurde durch Landesgesetz in die Einheitsgemeinde Q. überführt. Mit seinem Urteil vom [DATE] hat das Landesverfassungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt dieses Gesetz für nichtig erklärt. Mit Schriftsatz vom [DATE] hat jetzt erneut die Gemeinde S. beantragt, das Rubrum insoweit zu berichtigen, dass an Stelle der Einheitsgemeinde Q. die ursprüngliche Klägerin wiederum als Partei bezeichnet wird. Der Senat hat im Termin vom [DATE] erklärt, eine Berichtigung des Rubrums vorzunehmen. Den Parteien wurde dazu rechtliches Gehör gewährt. II. Die Berufungen der Beklagten sind insgesamt zulässig, insbesondere form und fristgerecht eingelegt und begründet worden. Die Rechtsmittel der Beklagten zu 0) bis 0) hat Erfolg . Die Berufung der Beklagten zu 0) und 0) ist zurückzuweisen . Der Senat hat mehrfach schriftlich darauf hingewiesen, dass er den Inhalt und den Erklärungswert der Vereinbarung vom [DATE] für die Kernproblematik des Falles erachtet. In der mündlichen Verhandlung hat der Senat dies dahingehend präzisiert, dass dies jedenfalls für die Beklagten zu 0) bis 0) gilt. Soweit die Berufung im Grundansatz davon ausgeht, dass sich der Leistungsumfang am Leistungsverzeichnis der Klägerin orientiert und deshalb Dampfsperren nur dort geschuldet gewesen seien, wo sie im Leistungsverzeichnis auch ausdrücklich genannt werden, kann dem nicht gefolgt werden. Dieser Ansatz verkennt, dass die Beklagten zu 0) 0) nach dem Bauvertrag wie unter I. zitiert als Generalunternehmer ein schlüsselfertiges Bauwerk schuldeten. Es heißt zwar unter 0. der Ergänzungen zum Auftragsschreiben Auch die ausgeschriebenen Massen werden durch den AN. überprüft und sind ohne Veränderungen Grundlage des Pausch-Festpreises. 0 Es muss aber neben dem geschuldeten schlüsselfertigen Werk auch berücksichtigt werden, dass ein Pauschalpreis vereinbart wurde. Bei der Verpflichtung eines Auftragnehmers, ein schlüsselfertiges Bauwerk zu erstellen, ist in aller Regel nicht nur der Preis, sondern auch der zu erbringende Leistungsumfang pauschaliert. Hier sind vom vereinbarten Leistungsinhalt alle Leistungen umfasst, die für die Erreichung des Vertragszwecks nach den Regeln der Technik für ein zweckgerechtes und mangelfreies Bauwerk erforderlich und vorhersehbar sind . Dann aber kann sich der Generalunternehmer später nicht auf den Standpunkt stellen, dass er nur das Leistungsverzeichnis des Auftraggebers abarbeiten müsse, wenn dieses vorliegend also Dampfsperren überall dort, wo sie für ein mangelfreies Werk benötigt werden unvollständig ist. Zum ursprünglichen Leistungsumfang gehörte daher auch der Einbau einer Dampfsperre in sämtlichen Gebäudeteilen des Objekts. Nach Abschluss der Arbeiten hat es jedenfalls im Verhältnis der Klägerin zur Beklagten zu 0) im Jahre [DATE] eine Abnahme gegeben. Unstreitig hat es in der Folgezeit Feststellungen zu Mängeln gegeben und weiter unstreitig hat die Beklagte zu 0) in den folgenden Jahren auch Mängelbeseitigungsarbeiten durchgeführt. Über die durchgeführten Mängelbeseitigungsarbeiten ist sowohl von Seiten der Klägerin , als auch von Seiten der Beklagten zu 0) eine umfängliche Dokumentation erstellt worden. Mit Anschreiben vom [DATE] hat die Beklagte zu 0) der Klägerin eine Liste übersandt , aus der sich aus ihrer Sicht zum einen die durchgeführten Mängelbeseitigungsarbeiten und zum anderen die Erklärung der Klägerin hinsichtlich der Abnahme dieser Arbeiten ergaben. Die Beklagte zu 0) hat insoweit darauf hingewiesen, dass sich verschiedene Positionen aus der Tabelle auf Mängelbeseitigungsarbeiten an den Dampfsperren bezogen und diese Arbeiten von der Klägerin auch abgenommen wurden. Mit weiterem Anschreiben vom [DATE] wurde eine Liste durch die Beklagte zu 0) vorgelegt, die den Abnahmestand der Mängelbeseitigungsarbeiten zum [DATE] dokumentieren soll. Zu diesem Zeitpunkt muss das selbständige Beweisverfahren bereits betrieben worden sein, weil es im Schreiben vom [DATE] erwähnt wird. In der unmittelbaren Folgezeit hat dann das Landgericht Magdeburg mit Datum vom [DATE] den Beweisbeschluss erlassen. Dies ist für die Bewertung des Inhalts der Vereinbarung vom [DATE] insoweit von Bedeutung, als dort das Gliederungsschema aus dem Beweisbeschluss übernommen wird. Es muss in der Zeit zwischen dem [DATE] und dem [DATE] weitere Mängelbeseitigungsarbeiten von Seiten der Beklagten zu 0) gegeben haben. Den zwischenzeitlich erreichten Stand hat nunmehr die Klägerin in einer Liste des Sachverständigen Qu. dokumentiert . In dieser Liste werden die oben genannten Punkte als abgenommen bestätigt. Zu Punkt [DATE] der Liste heißt es: Auf der Liste ist vermerkt, dass zu den mit E gekennzeichneten Positionen von Seiten der Beklagten zu 0) noch eine Erklärung zur Nachbesserung abzugeben ist. Mit Schreiben vom [DATE] hat die Beklagte zu 0) eine weitere Liste an die Klägerin übermittelt und dazu ausgeführt, dass in dieser Liste die von der Klägerin noch erwarteten Erklärungen zur Nachbesserung abgegeben werden. Zur Position [DATE] heißt es: Bei dem genannten Bauteil 0 handelt es sich nicht um das Gesamtobjekt, sondern nur um das in der Skizze Bl. 0 V genannte Haus 0, während sich die ganz überwiegende Anzahl der streitgegenständlichen Mängel im dort bezeichneten Haus 0 befindet. Dies ist der wechselseitige Erklärungstand im Zeitpunkt des Einladungsschreiben der Klägerin an die Beklagte zu 0) zu einem Gespräch vom [DATE] . In diesem Schreiben betätigt die Klägerin zum einen, dass ihr die Liste B 0 mit den darin enthaltenen Erklärungen der Beklagten zu 0) vorliegt und benennt als Ziel der Besprechung, dass alle noch offenen Punkte abgehandelt werden und eine Einigung erzielt werden soll. Der federführende Mitarbeiter der Klägerin , der Zeuge R. L. hat bei seiner Anhörung durch das Landgericht den Zweck der Besprechung wie folgt beschrieben: Vor dem Hintergrund, dass intensive Mängelbeseitigungsarbeiten in der Zeit davor durchgeführt wurden, deren Stand immer wieder ) umfänglich dokumentiert wurde und unter weiterer Berücksichtigung des Inhalts des Einladungsschreiben des Zeugen L. kann in der am [DATE] getroffene Vereinbarung nur eine abschließende Regelung über die Mängelbeseitigung gesehen werden. Die Klägerin kann nicht erklären, welchen Zweck die Vereinbarung sonst gehabt haben könnte. Die Abnahme der Werkleistung und auch der Mängelbeseitigungsarbeiten hatte nur Auswirkungen auf die Beweislast hinsichtlich der Existenz von Mängeln, ließ aber Gewährleistungsansprüche der Klägerin unberührt. Vor diesem rechtlichen Hintergrund hätte es der Vereinbarung vom [DATE] nicht bedurft. Der Vereinbarung muss daher ein weitergehender Erklärungsinhalt im Sinne einer abschließenden Regelung der Gewährleistungsfrage beigemessen werden. Grundsätzlich handelt es sich bei der Vereinbarung um einen Vertrag . Die Einordnung der Vereinbarung als Vertrag ist deshalb von Bedeutung, als sich dann unter den Anknüpfungspunkten von Angebot und Annahme ihr Inhalt bestimmen lässt. Inwieweit der Zeuge L. dies rechtlich zutreffend eingeordnet hat ist an dieser Stelle nicht entscheidend. Wie im Senatstermin erörtert wäre dann, wenn sich der Zeuge L. über den Inhalt seiner Erklärung im Irrtum befunden hätte und zwar selbst dann, wenn er von den Beklagten arglistig getäuscht worden wäre , nur noch die Anfechtung der Vereinbarung in Betracht gekommen . Selbst bei Annahme einer arglistigen Täuschung hätten der Klägerin die Umstände, über die sie ihrer Meinung nach getäuscht worden ist, spätestens mit der Vorlage des Gutachtens R. im Jahre [DATE] bekannt sein müssen. Innerhalb der Frist aus [REF] ist aber unstreitig keine Anfechtung erfolgt, was der Prozessbevollmächtigte der Klägerin im Senatstermin noch einmal ausdrücklich bestätigt hat. Dann aber ist die Klägerin an den Inhalt der Vereinbarung vom [DATE] gebunden. Der Inhalt der Vereinbarung vom [DATE] bestimmt sich dem Grundsatz nach aus Ziffer 0. Gegenstand der Vereinbarung sind noch die Mängel, die in der beigefügten Liste aufgeführt werden. Bei dem handschriftlichen Zusatz handelt es sich unstreitig um die als Anlage K 0 vorgelegte vom Zeugen B. ) erstellte Liste. In dieser Liste heißt es , dass die Dampfsperren im Bauteil 0 überprüft werden sollen. Gegenstand des Vertrages wurde damit nicht mehr die Gesamtproblematik der Dampfsperren, sondern nur noch die im Bauteil 0 . Der Klägerin ist zuzugeben, dass die Vereinbarung nicht eindeutig ist . So werden unter Ziffer 0 Gewährleistungsfristen vereinbart. Unter Ziff. 0 lit. d) ist zum einen von noch nicht beseitigten Mängelpunkten die Rede. Zum anderen wird dort auf die Position 0/0 im Beweisbeschluss Bezug genommen. Zwischen den Parteien ist insoweit unstreitig, dass damit gemeint ist die Position [DATE] aus dem Beweisbeschluss. Der Formulierung in [DATE] des Beweisbeschlusses kann wiederum nicht ohne weiteres eine Eingrenzung auf den Bauteil 0 entnommen werden. Ausschlaggebend für die Bewertung des Inhalts der Vereinbarung ist für den Senat aber die Beschreibung des Umfangs in Ziffer 0 unter Hinweis auf die Liste B. in der wiederum die Punkte eindeutig umschrieben sind. Als Ergebnis kann bis hierher festgehalten werden, dass die Vereinbarung vom [DATE] in Bezug auf die Beklagte zu 0) eine abschließende Regelung zum Umfang der Mängelbeseitigungsarbeiten enthält und die Beklagte zu 0) hinsichtlich der Problematik der Dampfsperren nur noch zu Arbeiten im Bauteil 0 verpflichtete. Im Bauvertrag mit der Beklagten zu 0) ist eine gesonderte Verjährungsfrist nicht vereinbart. Es gilt somit die VOB/B [DATE] . Nach § 0 Nr. 0 S. 0 VOB/B betrug die Verjährungsfrist lediglich 0 Jahre. Gerechnet von einer Abnahme im Jahre [DATE] endete die Verjährungsfrist spätestens am [DATE] . Da sich die Beklagten zu 0) 0) aber auf die Vereinbarung vom [DATE] eingelassen haben, ist diese auch hinsichtlich der Verjährung zu berücksichtigen. Der Vereinbarung ist zu entnehmen, dass die Verjährungsfrist jedenfalls mit der Nachabnahme am [DATE] zu laufen begann und damit vor dem [DATE] endete. Da für die Zeit vor dem [DATE] keine subjektiven Tatbestandsmerkmale für den Beginn der Verjährung galten und bis zum [DATE] unstreitig keine die Verjährung unterbrechenden Maßnahmen ergriffen wurden, wären Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten zu 0) bis 0) verjährt. Daran ändert auch der Hinweis auf das selbständige Beweisverfahren nichts. Zwar konnte die Einleitung dieses Verfahrens die Verjährung unterbrechen . Nach [REF] galt dies aber nur bis zur Beendigung des Verfahrens. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof ist damit der Zeitpunkt der sachlichen Erledigung gemeint. Das Verfahren wurde unstreitig nicht mit einer förmlichen Rücknahme des Antrages oder durch Erstattung eines Gutachtens beendet , das Verfahren wurde auch von den Parteien nicht weiter betrieben. Als Zeitpunkt der sachlichen Erledigung ist damit spätestens der Abschluss der Vereinbarung vom [DATE] anzusehen, mit der der Grund für die Einleitung des selbständigen Beweisverfahrens aus Sicht der Parteien entfallen war. Ob im Jahre [DATE] noch über den Streitwert vor Gericht gestritten wurde, ist unerheblich, weil dies nichts mit dem eigentlichen Gegenstand des Verfahrens zutun hat. Stellt man auf den [DATE] ab, begann auch im Hinblick auf das selbständige Beweisverfahren die Verjährungsfrist zum [DATE] und endete wiederum zum [DATE] . Der Hinweis auf eine Unterbrechung der Verjährung durch Verhandlungen ist nicht recht verständlich, weil nicht ersichtlich ist, dass nach dem [DATE] und vor dem [DATE] derartige Verhandlungen geführt wurden. Für eine Haftung der Beklagten zu 0) bis 0) kommt es damit darauf an, ob der vom Landgericht angenommene Verstoß gegen Organisationspflichten gegeben ist. Dies ist im Ergebnis nicht anzunehmen. Zum einen kann da sich wie ausgeführt, die Gewährleistungspflicht nur noch auf das Haus 0 bezog schon ein krasser, gravierender Mangel nicht festgestellt werden, der einen Rückschluss auf ein Organisationsverschulden zulassen würde. Im Schriftsatz vom [DATE] verweist die Klägerin auf eine Fotodokumentation des Sachverständigen R. . Weder den Fotos, noch der Stellungnahme R. vom [DATE] kann irgendetwas dazu entnommen werden, dass sich die dort offenbar dargestellten Mängel überhaupt auf das Haus 0 beziehen. Mit dem Schriftsatz vom [DATE] werden weiter 0 Dachaufsichtskizzen vorgelegt . In diesen Skizzen wiederum ist den Bauteil 0 lediglich vermerkt, siehe Gutachten C. . Eine Zuordnung der Mängel wird auch im Schriftsatz vom [DATE] vorgenommen. Soweit eine Zuordnung möglich ist, sollen sich die Fotos 0 0 bzw. 0 0 aus dem Gutachten C. auf den Bauteil 0 beziehen. Der Sachverständige C. stellt zwar Mängel fest . Dass es sich dabei aber um gravierende Mängel handelt und nicht um solche, die bei einer handwerklichen Erstellung unterlaufen können, lässt sich dem Gutachten nicht entnehmen. Abgesehen davon, ob der Vortrag aus dem Schriftsatz vom [DATE] im Hinblick auf den Inhalt des Schriftsatzes der Beklagten zu 0) 0) vom [DATE] überhaupt als unstreitig zugrunde gelegt werden könnte, werden im Schriftsatz vom [DATE] zu groben Fehlern am Bauteil 0 ersichtlich nur Vermutungen angestellt, auf die eine Beweisaufnahme nicht gestützt werden kann. Dass sich die Beklagte zu 0) gegenüber möglichen Mängeln unwissend gestellt hat, um sie nicht offenbaren zu müssen/können, kann erst Recht nicht festgestellt werden. Wie unter a) bb) bereits ausführlich dargestellt wurden die Mängelbeseitigungsarbeiten gerade in der Zeit zwischen [DATE] und [DATE] immer wieder kontrolliert und dies auch umfangreich dokumentiert. Diese Untersuchungen und Dokumentationen erfolgten zum einen durch den Bauleiter der Beklagten zu 0), den Zeugen B. und wurden zudem durch den für die Klägerin tätigen Sachverständigen Qu. quasi gegen geprüft, wobei auch dies dokumentiert wurde zu Prüfungen verpflichtet war). Die Dokumentationen wurden ausgetauscht, d.h. es bestand ein erhebliches Maß an Transparenz hinsichtlich der Mängelbeseitigungsarbeiten. Stellt man das Organisationsverschulden dem arglistigen Verschweigen gleich , kann eine derartige Pflichtverletzung der Beklagten zu 0) nicht ansatzweise festgestellt werden. Wie im Termin erörtert, geht der Senat davon aus, dass eine abschließende Wirkung der Vereinbarung vom [DATE] nur im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 0) besteht. Zwar wird worauf der Prozessbevollmächtigte der Beklagten zu 0) und 0) im Termin zutreffend hingewiesen hat die Beklagte zu 0) im Rubrum der Vereinbarung erwähnt . In der Sache werden dann aber ausschließlich vertragliche Pflichten der Beklagten zu 0) geregelt. Insbesondere finden sich in der Vereinbarung nicht einmal ansatzweise Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte zu 0) aus der vertraglichen Pflicht der Bauüberwachung entlassen werden sollte, die sie vielmehr unstreitig auch in Bezug auf die Mängelbeseitigungsarbeiten der Beklagten zu 0) zu erbringen hatte. Zwar zeigt auch der Umstand, dass die Beklagte zu 0) in das Rubrum aufgenommen wurde, dass die Vereinbarung freundlich ausgedrückt unglücklich abgefasst wurde. Zieht man aber zur Bestimmung des Regelungsgehalts den mit der Vereinbarung geregelten Sachkomplex heran, kommt die Beklagte zu 0) darin überhaupt nicht vor. Gegenüber der Beklagten zu 0) kommt daher grundsätzlich eine Gewährleistungshaftung bezogen auf das Gesamtobjekt in Betracht. Hinsichtlich der Verjährung von Ansprüchen kann auf die Ausführungen unter A. b) verwiesen werden. An seiner in dem am [DATE] verkündeten Beschluss geäußerten Ansicht hält der Senat im Ergebnis der mündlichen Verhandlung nicht weiter fest. In dem Beschluss wurde von einer 0-jährigen Verjährungsfrist aus 0. AVA abgestellt. Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat im Termin aber darauf hingewiesen, dass dies nur mit der Einschränkung gilt, dass im Hauptvertrag keine abweichende individuelle Vereinbarung getroffen wurde. Wie unter I. zitiert, findet sich in dem Hauptvertrag unter Ziffer 0 aber der Eintrag 0 Jahre. An dieser Bewertung ändert der Inhalt des Schriftsatzes der Klägerin vom [DATE] nichts. Der Senat ist nicht an die Feststellung des Landgerichts gebunden, das von einer 0-jährigen Verjährungsfrist ausgegangen ist. Allein der Vergleich des Inhalts der AVA mit Ziffer 0 des Architektenvertrages zeigt im Tatsächlichen eine Abweichung , die geeignet ist, Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit der Tatbestandsfeststellung i.S.v. [REF] zu wecken. Ob mit dem Eintrag in Ziffer 0 eine von § 0. AVG abweichende Regelung getroffen wurde, ist allein eine rechtliche Bewertung, die von [REF] nicht erfasst werden kann. Der Einwand, dass ein rechtlicher Hinweis hätte ergehen müssen und in der Sache aber nicht ergangen ist, geht in doppelter Hinsicht fehl. Zum einen wurde die Problematik der Verjährungsfrist unstreitig anhand von 0. AVA einerseits und § 0 des Architektenvertrages andererseits in der mündlichen Verhandlung diskutiert . Zum anderen würde es an der Kausalität fehlen, weil die Klägerin im Schriftsatz vom [DATE] erläutert, was sie einen fehlenden Hinweis unterstellt dann vorgetragen hätte. Der Beweisantritt n.n. ist zum einen unzulässig. Im Übrigen wäre es auch unerheblich, wenn der Architektenvertrag von der Beklagten zu 0) vor der Unterzeichnung bereits ausgefüllt gewesen sein sollte. 0. AVA setzt schon nach seinem Wortlaut nur voraus, dass die Parteien eine abweichende Vereinbarung getroffen haben, nicht aber, dass diese auch individuell ausgehandelt wurde. Der Klägerin ist zwar zuzugeben, dass mit einer AGB-Klausel die gesetzliche Verjährungsfrist von 0 Jahren wohl nicht hätte verkürzt werden können . Nur: § 0 des Architektenvertrages stellt bereits per Definition keine AGB-Klausel dar. In den zugunsten der Klägerin unterstellt vorformulierten Text wurde die Frist von 0 Jahren maschinenschriftlich eingetragen. Dass die Beklagte zu 0) die maschinenschriftlich eingefügte Zweijahresfrist ebenfalls in einer Vielzahl von Fällen verwandt hat, lässt sich nicht feststellen und wird von der Klägerin auch nicht behauptet . Individualvertraglich konnte die Verjährungsfrist abgekürzt werden, wie sich unmittelbar aus [REF] ergibt. Es ist somit entgegen der Ansicht der Klägerin auch für die Beklagten zu 0) und 0) von einer Verjährungsfrist von 0 Jahren gemäß § 0 des Architektenvertrages auszugehen. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Einwänden aus dem Schriftsatz vom [DATE] ausschließlich um rechtliche Erwägungen handelt, ist nicht satzweise ersichtlich, dass die Voraussetzungen von [REF] vorliegen könnten. Da der Beklagten zu 0) unstreitig auch die Bauaufsicht über die Mängelbeseitigungsarbeiten oblag, kann für den Beginn der Verjährungsfrist ebenfalls an den Nachabnahmetermin vom [DATE] angeknüpft werden, sodass sich im Ergebnis hinsichtlich der Verjährung die gleichen Feststellungen treffen lassen wie für die Beklagte zu 0). Gewährleistungsansprüche wären damit grundsätzlich verjährt, es sei den, die Beklagte zu 0) hätte arglistig gehandelt. Insoweit kann der Ansicht der Beklagten nicht gefolgt werden, dass auch hinsichtlich einer solchen Sekundärhaftung bereits Verjährung eingetreten wäre . Da die dafür geltende Verjährungsfrist über den [DATE] hinauslaufen würde, müssten jetzt die Voraussetzungen von [REF] vorliegen. Die Klägerin hat im Jahre [DATE] ein selbständiges Beweisverfahren angestrengt . Dieses Verfahren konnte nicht vor Eingang des Gutachtens am [DATE] enden , sodass frühestens ab diesem Zeitpunkt die 0 Monatsfrist aus [REF] zu laufen beginnen konnte, die bei Klageeinreichung noch nicht abgelaufen war, sodass von einer durchgängigen Hemmung auszugehen wäre. Im Hinblick auf die erforderliche Kenntnis der Klägerin, müsste sie verjährungsrelevant eine solche im Zeitpunkt [DATE] bereits gehabt oder ab diesem Zeitpunkt bis zum [DATE] erlangt haben . Dafür ist nicht ansatzweise etwas ersichtlich. Soweit die Beklagten auf die Kenntnis von Mängeln aus den Stellungnahmen Qu. abstellen wollen, kann dem im Hinblick auf die Vereinbarung vom [DATE] nicht gefolgt werden. Die Vereinbarung diente dann ja gerade der Abstellung dieser Mängel, sodass es für die Kenntnis i.S.v. [REF] dann darauf ankommen würde, dass diese Mängelbeseitigungsarbeiten ihrerseits mangelhaft waren. Dass diese Kenntnis bei der Klägerin wie vom Landgericht angenommen vor [DATE] eingetreten ist, ist nicht erkennbar. Arglistiges Verhalten eines Architekten: 0 Ein mit der Bauüberwachung beauftragter Architekt verschweigt einen Mangel seiner Leistung arglistig, wenn er bei der Abnahme seines Werkes nicht offenbart, dass er keine Bauüberwachung vorgenommen hat. Dies gilt nicht nur dann, wenn er überhaupt keine Bauüberwachung vorgenommen hat, sondern auch dann, wenn er nur einzelne der überwachungspflichtigen Gewerke nicht überwacht hat und dies verschweigt . Voraussetzung für die Arglist ist aber, dass der Architekt das Bewusstsein hat, er habe seine Bauüberwachungsaufgabe nicht vertragsgemäß wahrgenommen. Ein solches Bewusstsein fehlt, wenn er nicht erkennt, dass ein Gewerk überwachungspflichtig ist, und er deshalb die Aufklärung darüber unterlässt, dass er die Überwachung nicht durchgeführt hat . In der Literatur wird Arglist indes auch dann angenommen, wenn der Architekt eine Erklärung „ins Blaue“ hinein abgibt und dabei nicht offenbart, dass er keine zuverlässige Beurteilungsgrundlage für die Erklärung hat . In diesem Zusammenhang ist das Protokoll vom [DATE] über die Nachabnahme vom [DATE] zu berücksichtigen. Der Sachverständige C. hat im 0. selbständigen Beweisverfahren Mängel an der Dampfsperre am Therapiebad eindeutige festgestellt . Der Senat könnte nunmehr ohne sachverständige Unterstützung wohl nicht die Feststellung treffen, ob es sich insoweit um gravierende Mängel handelt. Dieser Feststellung bedarf es für den vorliegenden Fall indes nicht, wenn man auf den Gesichtspunkt abstellt, dass eine Erklärung „ins Blaue hinein“ abgegeben wurde. Es ist nicht ersichtlich und 0) auch nicht erfolgt), dass Feststellungen zu den Dampfsperren getroffen wurden, die eine Erklärung wie in Ziff. 0 über die Nachabnahme vom [DATE] rechtfertigen würde. Auf den Inhalt dieser Erklärung als Anknüpfungspunkt für eine Arglisthaftung hatte der Senat bereits in der Ladungsverfügung vom [DATE] hingewiesen . Soweit sich die Beklagten zu 0) und 0) im Schriftsatz vom [DATE] auf die Aussagen der Zeugen Ks., Kz. und Kt. berufen, kann daraus gerade nicht entnommen werden, dass sich die vor Ort tätigen Architekten eine tatsächliche Beurteilungsgrundlage geschaffen haben, um eine Aussage wie Ziffer 0 des Protokolls über die Nachabnahme vom [DATE] treffen zu können. Die Zeugen Kt. und Kz. konnten zu irgendwelchen Überprüfungsarbeiten überhaupt keine Angaben machen, weil nicht mit der Schadensbehebung beauftragt oder ohne Erinnerung an diese. Die Zeugin Ks. hat ausdrücklich bekundet, sich die Dampfsperren nicht angesehen zu haben. Sie konnte allenfalls angeben, dass der Gesellschafter der Beklagten zu 0) D. mit der stichprobenartigen Kontrolle der Mängelbeseitigungsarbeiten befasst gewesen sei. Was immer dies auch heißen mag, lässt sich aus dieser Aussage jedenfalls nichts Konkretes herleiten, dass überhaupt Feststellungen getroffen worden sind, die die Aussage rechtfertigten, dass eine mangelhafte Dampfsperre nicht angenommen werde. Dann aber erfolgte die Erklärung unter 0. im Protokoll über die Nachabnahme vom [DATE] allein ins Blaue hinein im vorgenannten Sinn, was die Arglisthaftung der Beklagten zu 0) und 0) zur Folge hat. Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn sich die Erklärung auf Bauteile bezieht, die besonders schadensträchtig sein können, wie es für Dampfsperren in einem Bad oder einer Sauna ohne weiteres anzunehmen ist. Nähere Feststellungen zum Umfang dieser Haftung werden im Betragsverfahren zu treffen sein. Die Kostenentscheidung folgt aus den [REF] . Wird das in erster Instanz erlassene Grundurteil auf die Berufung des Beklagten abgeändert und die Klage abgewiesen, ist im Berufungsurteil hinsichtlich der Kosten für die erst Instanz eine abschließenden Entscheidung bis 0)) zutreffen .