Tenor Die Berufungen beider Parteien gegen das am [DATE] verkündete Urteil des Landgerichts Hannover werden zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin mit 0 %, die Beklagten mit 0 %. Das angefochtene Urteil und dieses Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Beide Parteien können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht zuvor die jeweils vollstreckende Partei Sicherheit in Höhe von 0 % des zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Revision wird nicht zugelassen. Berufungswert: 0 €, davon entfallen auf die Berufung der Beklagten 0 €. Gründe I. Bereits kurz nach Beginn der Arbeiten kam es zwischen den Parteien zu Unstimmigkeiten, die schließlich zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages durch die Beklagten mit Schreiben vom [DATE] führten. Die Klägerin wies die für die Kündigung angeführten Gründe zurück und verlangte in erster Instanz Werklohn für die Herstellung des Bauantrages von 0 % = 0 € brutto, weitere 0 € für zusätzlich vereinbarte Malerarbeiten sowie für nicht ausgeführte Leistungen infolge der Kündigung unter Abzug ersparter Aufwendungen 0 €. Das Landgericht hat der Klage nur in Höhe von 0 € nebst Zinsen stattgegeben und im Übrigen die Klage abgewiesen. Malerarbeiten seien im Festpreis eingeschlossen und könnten nicht gesondert verlangt werden. Das Landgericht hat offen gelassen, ob die Beklagten zur außerordentlichen Kündigung berechtigt waren. Die Klägerin habe jedenfalls einen weiteren Anspruch aus [REF] nicht hinreichend dargetan. Es fehle bereits an einer Kalkulation der einzelnen Leistungen. Auch die weiteren Berechnungen der Klägerin und die Berechnung nach umbautem Raum aufgrund von Erfahrungswerten sowie die hilfsweise Berechnung nach DIN 0 genügten nicht den Anforderungen. Gegen dieses Urteil, auf das wegen weiterer Einzelheiten gemäß [REF] Bezug genommen wird, richten sich die Berufungen beider Parteien. Die Klägerin verfolgt mit ihrer Berufung eine weitere Forderung in Höhe von 0 € , während die Beklagten mit ihrer Berufung die vollständige Abweisung der Klage erstreben. Die Klägerin wendet sich gegen die Abweisung ihres Anspruchs aus [REF] . Es liege nur eine sog. freie Kündigung vor, so dass die Klägerin Anspruch auf Vergütung der nicht erbrachten Leistungen unter Abzug ersparter Aufwendungen habe. Diesen Anspruch habe sie auch hinreichend unter Darstellung der einzelnen Gewerke dargetan, so dass die Beklagten in der Lage gewesen seien, dazu vorzutragen. Abweichend zur ersten Instanz begehrt die Klägerin in der Berufung lediglich noch den um die Umsatzsteuer verminderten Betrag von 0 €. Lediglich hilfsweise hätte das Gericht aufgrund der Schätzung nach HOAI mindestens einen Anspruch in Höhe von 0 € zusprechen müssen. unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung weiterer 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem [DATE] zu verurteilen Die Beklagten rügen, dass das Landgericht die Frage der Kündigung aus wichtigem Grund unbeantwortet gelassen hat. Nach ihrer Auffassung lägen ausreichende Gründe für eine außerordentliche Kündigung des Bauvertrages vor. Die Klägerin habe vor Erteilung der Baugenehmigung bereits mit den Bauarbeiten begonnen, obwohl ihr bekannt gewesen sei, dass für den Erhalt der KfW-Förderung mit den Arbeiten erst nach Antragstellung begonnen werden dürfe. Deshalb sei die Klägerin auch durch die Beklagten mehrmals aufgefordert worden, die Voraussetzungen für die KfW-Förderung zu bestätigen. Das Landgericht habe dies als hinreichenden Kündigungsgrund ebenso gesehen und lediglich Bedenken geäußert, dass die Kündigung erst Monate später erfolgt sei. Dem könne aber nicht gefolgt werden, denn die Beklagten hätten die Kündigung aus wichtigem Grund erst als „ultima ratio“ angesehen und den Vertrag dann innerhalb von zwei Monate ab Kenntnis vom Beginn der Arbeiten gekündigt. Dies sei mithin rechtzeitig und wirksam. Entgegen der Auffassung des Landgerichts in seinem Hinweis vom [DATE] hätten sich die Beklagten auch nicht anschließend mit dem Vorgehen der Klägerin arrangiert. Mit den von der Klägerin vorgelegten Angeboten sei die vertragsgemäße Leistung nicht zu erreichen gewesen. Sonderwünsche der Beklagten zur Garage und Gaube seien nicht berücksichtigt. Auch die zugesagten energetischen Voraussetzungen für eine KfW-Förderung als Passivhaus seien nicht eingehalten. Die von der Klägerin genannten ersparten Aufwendungen seien unzutreffend, weil die tatsächlichen Kosten weit höher gelegen hätten. Unberücksichtigt blieben dabei Kosten für Planung, Bauregie, Koordination, statische Berechnung sowie die Vertriebsprovision der Klägerin. Dementsprechend habe das Landgericht auch auf die Unschlüssigkeit der Forderung hingewiesen. II. Die Berufung der Beklagten richtet sich gegen die Entscheidung, soweit das Landgericht der Klägerin für die Erstellung des Bauantrages 0 € zugesprochen hat. Die Berufung der Beklagten ist insoweit unbegründet, wobei es hier nicht darauf ankommt, ob eine Kündigung des Bauvertrages aus wichtigem Grund berechtigt gewesen ist, denn auch dann hätte die Klägerin jedenfalls einen Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung erbrachten Leistungen. 0 Nach der Rechtsprechung des BGH hat der Auftragnehmer zur Abrechnung eines vorzeitig beendeten Pauschalpreisvertrages wie hier die erbrachten Leistungen vorzutragen, diese von dem nicht ausgeführten Teil abzugrenzen und das Verhältnis der bewirkten Leistungen zur vereinbarten Gesamtleistung sowie des Preisansatzes für die Teilleistung zum Pauschalpreis darzulegen. Die Abrechnung muss auf der Grundlage des Vertrages erfolgen und den Besteller in die Lage versetzen, sich sachgerecht zu verteidigen . Dem ist die Klägerin hinreichend nachgekommen, denn sie hat mit Schriftsatz vom [DATE] die nach der Rechtsprechung geforderten Angaben dargelegt, so dass die Beklagten in der Lage waren, sich auf diesem Vortrag hin sachgerecht zu verteidigen. Die Klägerin verlangt in der Höhe indessen nur die nach dem Bauvertrag vereinbarte erste Zahlungsrate von 0% der Auftragssumme. Darauf allerdings kann es im Falle der Kündigung nicht ankommen , denn der Zahlungsplan entspricht nicht notwendig dem Wert der erbrachten Teilleistung im Verhältnis zur Gesamtleistung. Dies ist aber hier unschädlich, denn die Klägerin hat mit Vorlage der Rechnung des Architekten den für die Erstellung der Genehmigungsplanung erforderlichen Aufwand konkret dargetan. Der Rechnungsbetrag von 0 € liegt über dem von der Klägerin für die Teilleistung geforderten Betrag von 0 €, so dass die Beklagten hierdurch nicht benachteiligt werden können. Die Leistung hat die Klägerin auch hinreichend erbracht, weil sie die zunächst als fehlend von den Beklagten gerügten Bauantragsunterlagen nachgereicht hat. Soweit die Beklagten sich darauf berufen, die Planung sei mangelhaft, fehlt es dazu an einem hinreichend substantiierten Vortrag. Dass die Baugenehmigung nicht erteilt worden ist, beruhte darauf, dass die Beklagten selbst den Antrag zurückgenommen hatten. Im Übrigen ist nicht erkennbar, aufgrund welcher konkreten Einwendungen die Planung nicht genehmigungsfähig gewesen sein sollte. Berufung der Klägerin 0 Einen Anspruch aus [REF] für die infolge der Kündigung nicht erbrachten Leistungen hat die Klägerin nicht, denn die Kündigung war aus wichtigem Grund gerechtfertigt. Ein wichtiger Grund für eine Kündigung liegt u.a. vor bei einer schweren Vertragsverletzung, die eine Fortsetzung des Vertrages unzumutbar erscheinen lässt. Diese Voraussetzungen sind vorliegend zu bejahen. Die Klägerin hatte bereits am [DATE] mit den Arbeiten auf dem Baugrundstück begonnen. Das ergibt sich aus einem eigenen Schreiben der Klägerin vom [DATE] , in dem sie selbst den Beginn der Arbeiten als nicht vertragswidrig bezeichnet. Dabei führt sie aus, die Arbeiten hätten am [DATE] begonnen und die Baustelle sei weitestgehend eingerichtet. Die Erdarbeiten hätten begonnen. Dies ergibt sich im Übrigen auch aus den von den Beklagten vorgelegten Lichtbildern . Zu diesem Zeitpunkt war allerdings die Baugenehmigung noch nicht erteilt und unter dem 0. forderte die Region H. insoweit noch fehlende Unterlagen nach. Soweit die Klägerin einen Beginn der Bauarbeiten in Abrede stellt, kann sie damit nicht gehört werden. Sie muss sich an ihrem eigenen Schreiben festhalten lassen, in dem sie selbst den Beginn der Arbeiten beschrieben hat. Im Übrigen ist offenbar auch aus diesem Grunde auf die Anzeige der Beklagten hin ein Bußgeld verhängt worden, nachdem die Klägerin den zunächst eingelegten Einspruch dagegen zurückgenommen hat. Bereits hierin liegt eine schwerwiegende Vertragsverletzung, die die Kündigung aus wichtigem Grund rechtfertigen kann . Es kommt hinzu, dass die Beklagten den Hausbau teilweise durch ein KfW-Förderprogramm finanzieren wollten, was der Klägerin ebenfalls bekannt war. Fördermittel werden allerdings bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nur dann zugesagt, wenn mit den Arbeiten nicht vor Antragstellung begonnen worden ist. Dies ergibt sich aus den im Internet zur Verfügung stehenden Informationen der KfW Bankengruppe und ist überdies gerichtsbekannt. Das Bestreiten der Klägerin ist demgegenüber ohne ausreichende Substanz. Mit dem oben beschriebenen Baubeginn hat die Klägerin somit eine weitere Vertragsverletzung begangen und hierdurch die Förderung durch die KfW zumindest gefährdet und in Frage gestellt, denn zum Zeitpunkt des Arbeitsbeginns waren noch nicht einmal die Antragsunterlagen erstellt, so dass eine Antragstellung noch nicht möglich gewesen ist. Eine Fortsetzung des Vertrages war damit unter Würdigung aller Umstände für die Beklagten nicht zumutbar. Dies belegt auch der weiter geführte Schriftverkehr zwischen den Parteien. Daran vermag auch die gemeinsame Besprechung am [DATE] nichts zu ändern, denn diese hat offensichtlich nicht zu einer Einigung geführt, was auch durch die zwei unterschiedlichen Protokollentwürfe anschaulich belegt wird. Die Klägerin ist auch hinreichend abgemahnt worden mit Schreiben der Beklagten vom [DATE] sowie nochmals durch deren Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben vom 0. und [DATE] . Vor diesem Hintergrund kann die schließlich unter dem [DATE] erfolgte Kündigung aus wichtigem Grund nicht als verspätet angesehen werden. Ebenso kann es den Beklagten nicht vorgehalten werden, dass sie zunächst unter Fristsetzungen noch von einer vorherigen Kündigungserklärung Abstand genommen hatten, um den Vertrag möglicher Weise noch zu „retten“. Die Reaktionen der Klägerin waren jedenfalls nicht dergestalt, dass die Fortsetzung des Vertrages trotz der oben festgestellten Vertragswidrigkeiten für die Beklagten noch zumutbar war. Der Zeitraum von knapp zwei Monaten bis zur Kündigungserklärung ist auch unter Berücksichtigung der Regelung in [REF] , die für Dauerschuldverhältnisse gilt, nicht unangemessen lang, zumal sich die Klägerin angesichts der mehrfachen Schreiben der Beklagten bzw. ihres Bevollmächtigten Rechtsanwalts nicht darauf einrichten konnte, dass die Beklagten von einer Kündigung absehen würden.