Tenor Die Berufung des Beklagten gegen das am [DATE] verkündete Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Köln [REF] wird zurückgewiesen. Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem Beklagten wird gestattet, die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, falls nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des vollstreckbaren Betrages leistet. Der Kläger nimmt den Beklagten auf Zahlung von Architektenhonorar für die Planung von zwei Lagerhallen in Höhe von 0 € für die „erste“ und 0 € für die „zweite“ Halle abzüglich eines von dem Beklagten gezahlten Betrages von 0 € insgesamt 0 € nebst Zinsen in Anspruch. Wegen des Sachvorbringens der Parteien im ersten Rechtszug und der dort gestellten Anträge wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils verwiesen. Das Landgericht hat die Klage in vollem Umfang zugesprochen und die auf Rückzahlung von 0 € gerichtete widerklage abgewiesen. Gegen das Urteil des Landgerichts, auf dessen Inhalt im Übrigen Bezug genommen wird, wendet sich die Berufung des Beklagten, der weiterhin sein erstinszanzliches Ziel der Klageabweisung und der Zahlung von 0 € verfolgt. Der Beklagte macht im Wesentlichen geltend, es sei ein Pauschalhonorar von 0 € vereinbart worden, von welchem die erste Hälfte wie geschehen nach Erhalt der Baugenehmigung und die andere Hälfte nach Realisierung des Bauvorhabens zu zahlen gewesen sei. Er habe dem Kläger zur Vorgabe gemacht, eine einfache Halle mit 0 Wänden, Boden und Dach zu planen, die Platz für 0 Eierkartons biete. Bei Beachtung dieser Vorgaben habe eine Halle geplant werden sollen, deren anrechenbare Kosten einen Wert von 0 € bis 0 € nicht überstiegen hätten. Über die Kosten der tatsächlich geplanten Halle habe der Kläger ihn erst nach der Leistungsphase 0 informiert. Den Bauantrag habe er wie dem Kläger bekannt sei ungeprüft unterzeichnet. Bei Unterzeichnung des Bauantrags habe er nicht erkennen können, welche Baukosten für ihn bei Durchführung der vom Kläger konzipierten Planung anfallen würden. Davon abgesehen habe der Kläger die von ihm berechneten Leistungen der Leistungsphasen 0-0 ganz überwiegend nicht erbracht. Ein zweiter Planungsauftrag sei dem Kläger nicht erteilt worden. Da er die bisherige Planung als untauglich abgelehnt und den Kläger zur Nachbesserung aufgefordert habe, habe der Kläger allenfalls Nachbesserungsleistungen erbracht, die jedoch keinen gesonderten Vergütungsanspruch auslösen würden. unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen und den Kläger zu verurteilen, an ihn 0 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Er meint, die Berufungsbegründung genüge nicht den Anforderungen des [REF] . In der Sache verteidigt er das angefochtene Urteil nach Maßgabe der Berufungserwiderung. Die Berufungsbegründung entspricht den Anforderungen des [REF] . Sie enthält den Berufungsantrag und die Ausführungen, die dem Rechtsmittel zum Erfolg verhelfen sollen. Inhalt des dem Kläger mündlich erteilten Architektenauftrags war die Planung und Begleitung der Realisierung der Erstellung einer Lagerhalle auf dem Grundstück B-B0-Straße in L einschließlich der statischen Berechnung, einer bauakustischen Berechnung und einer Wärmeschutzberechnung. Der Vergütungsanspruch des Klägers beschränkt sich nicht auf den Betrag von netto 0 €, der nach dem Vortrag des Beklagten als Pauschalhonorar vereinbart worden sein soll. Die Vergütung des Klägers hat vielmehr nach der HOAI [DATE] zu erfolgen, da eine konkrete, hiervon abweichende Honorarvereinbarung, wie sie der Beklagte behauptet, nicht wirksam getroffen worden ist. Vereinbarungen über ein vom Auftraggeber zu zahlendes Architektenhonorar konnten nach § 0 Abs. 0 der bei Beauftragung geltenden HOAI [DATE] nur schriftlich und nur im Rahmen der durch die HOAI festgesetzten Mindest und Höchstsätze getroffern werden. Eine Unterschreitung der Mindestsätze war ebenfalls nur schriftlich möglich, allerdings nur in Ausnahmefällen. Wurde bei Auftragserteilung nichts anderes schriftlich vereinbart, galten die jeweiligen Mindestsätze als vereinbart . Eine solche Abrechnung nach Mindestsätzen ist Gegenstand der vorliegenden Klage. Die Voraussetzungen eines Ausnahmefalls im Sinne von § 0 Abs. 0 HOAI [DATE] sind nicht gegeben. Ein solcher kann nach der Rechtsprechung des BGH angenommen werden, wenn solche Umstände vorliegen, die das Vertragsverhältnis in dem Sinne deutlich von den übrigen Vertragsverhältnissen unterscheiden, dass ein unter den Mindestsätzen liegendes Honorar angemessen ist; etwa, wenn die Leistung des Architekten einen besonders geringen Aufwand erfordert oder etwa bei engen Beziehungen rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer oder persönlicher Art oder etwa bei der mehrfachen Verwendung einer Planung. Dass die Planungsleistungen des Klägers einen besonders geringen Aufwand erfordert hätten, kann nicht angenommen werden. Auch liegen keine speziellen engen Beziehungen zwischen den Parteien vor. Dass sich der Kläger auf eine Abrechnung nach den Mindestsätzen der HOAI [DATE] beruft, ist aus den vom Landgericht erörterten zutreffenden Gründen nicht treuwidrig. Der Senat tritt diesen Gründen bei. Die Parteien haben zur Überzeugung des Senats keine Beschaffenheitsvereinbarung des vom Beklagten behaupteten Inhalts das zu planende Bauwerk solle einen Kostenrahmen von 0 € bis 0 € nicht überschreiten getroffen. Das Fehlen einer den Auftrag begrenzenden Kostenbeschränkung ist durch den beweisbelasteten Architekten, den Kläger, bewiesen. Ein Planungsauftrag umfasst die Pflicht, den vom Bauherrn vorgegebenen wirtschaftlichen Rahmen zu berücksichtigen. Vereinbarte Kostengrenzen oder Kostenrahmen hat der Architekt einzuhalten. Sie sind Gegenstand der Beschaffenheitsvereinbarung . Zu den Aufgaben des Architekten im Rahmen einer von ihm übernommenen Grundlagenermittlung gehört nach der Rechtsprechung auch die Klärung der Frage, ob die von ihm zu erstellenden Pläne für den Auftraggeber finanzierbar sind , weshalb ein Schadensersatzanspruch gegen den Architekten in Betracht kommt, wenn dieser den Auftraggeber unzutreffend über die voraussichtlichen Baukosten berät . Geht es um die Vergütung des Architekten und verweigert der Bauherr eine Honorarzahlung für die Vorplanung mit der Begründung, diese habe die von ihm beziffert vorgegebenen Baukosten erheblich überschritten und sei deshalb unbrauchbar, muss der Architekt für die Höhe seines das Honorar unter Zugrundelegung des vom Bauherrn behaupteten Limits überschreitenden Anspruchs beweisen, dass die Kosten für den geplanten Bau nicht in der vom Auftraggeber behaupteten Weise beschränkt worden sind . Hintergrund dieser Beweislastverteilung ist der vom BGH hervorgehobene Umstand, dass eine Vergütung nicht nur dann „bestimmt“ im Sinne von [REF] ist, wenn sie beziffert ist, sondern auch bereits dann, wenn der Vertrag die Maßstäbe angibt, nach denen sich die Vergütung berechnen lässt. Dazu gehören bei Architektenverträgen u.a. die Bausumme bzw. die darauf fußenden anrechenbaren Kosten . Anders als das Landgericht gemeint hat, vermag zwar der dem Beklagten vorgelegte und von ihm unterzeichnete Bauantrag noch keine Bestätigung der vom Kläger vorgelegten Planung in Bezug auf die Kosten des Bauvorhabens zu begründen. Aus den in einem Bauantrag enthaltenen Kostenangaben allein ergeben sich die für eine vertragliche Festlegung erforderlichen Willenserklärungen nicht; ihnen kann allenfalls indizielle Wirkung zu kommen, da der von einem Architekten erstellte Bauantrag regelmäßig keine für den Bauherrn bestimmten Willenserklärungen enthält und nicht der Bestimmung des einzuhaltenden Kostenrahmens dient . Umgekehrt stellt auch die Zurückweisung der Pläne des Architekten durch den Bauherrn bei Bekanntgabe des Kostenaufwands nur ein Indiz dar, weil sie auf einem Sinneswandel des Bauherrn bezüglich des von ihm hingenommenen Kostenrahmens beruhen könnte. Der Senat ist aber aufgrund der von ihm durchgeführten Anhörung beider Parteien davon überzeugt, dass der Beklagte dem Kläger bei Auftragserteilung im [DATE] keine Beschränkungen bzw. Vorgaben hinsichtlich der voraussichtlichen Baukosten der vom Kläger zu planenden Lagerhalle gemacht hat: Gemäß [REF] hat das Gericht „unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und des Ergebnisses einer Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder nicht für wahr zu erachten ist.“ Die nach [REF] erforderliche Überzeugung des Richters erfordert keine absolute oder unumstößliche Gewissheit und auch keine „an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“, sondern nur einen für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit, der Zweifeln Schweigen gebietet . Nach dem Ergebnis der Anhörung beider Parteien ist der Senat in diesem Sinne davon überzeugt, dass der Beklagte den Kläger zunächst mit der Planung einer Lagerhalle ohne Kostenbegrenzung beauftragt, bei Kenntnisnahme des ihm vom Kläger vorgelegten Kostenrahmens im Zusammenhang mit der Einreichung des Bauantrags diesem Rahmen auch nicht widersprochen, den Auftrag jedoch nach Vorlage der Ausschreibungsunterlagen zurückgenommen und den Kläger mit der Planung einer kostengünstigeren Halle beauftragt hat, wobei der ursprüngliche Vertrag nicht mit der Vereinbarung einer Honorarpauschale von 0, € zustande gekommen ist. Der Senat hat die Parteien in der mündlichen Verhandlung gemäß [REF] angehört. Dabei hat der Kläger den Ablauf der Verhandlungen und das weitere Geschehen mit einer Vielzahl von Einzelheiten, vom zeitlichen Ablauf her stimmig und nachvollziehbar sowie in Einklang mit den Begleitumständen glaubhaft geschildert. Er hat ausgeführt, bei den Vorbesprechungen zur Errichtung der Halle habe es nur eine Beschreibung der Halle gegeben. Diese habe mit den üblichen Sozial und Nebenräumen sowie mit Büros ausgestattet sein sollen. Die Tochter des Beklagten habe ihm dazu Handskizzen überreicht, die Sozialräume vorgesehen hätten. Zur Ausstattung der Halle könne er ergänzend erklären, dass es zur damaligen Zeit ein Angebot gegeben habe, nach welchem die Halle aus Gasbetonsteinen errichtet werden sollte. Die sei sehr günstig gewesen. Es habe sich um eine Stahlkonstruktion gehandelt, bei der die Zwischenräume mit Gasbetonelementen ausgefüllt würden. Dies sei kostengünstig gewesen. Aber genau eine solche Halle habe der Beklagte nicht gewollt. Er habe Wert darauf gelegt, eine Halle aus Steinmauerwerk zu erhalten. Über einen Kostenrahmen oder gar eine Kostenbegrenzung sei bei diesem Gespräch nicht gesprochen worden. Er sei auch davon ausgegangen, dass die Kosten keine Rolle spielen würden. Er habe die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beklagten aus früheren Bauvorhaben gekannt, Das sei für ihn kein Thema gewesen. Eine Kostenschätzung habe er dem Beklagten vor Einreichung des Bauantrags überreicht. Diese habe auf rd. 0 € netto geendet. Der Beklagte habe auf die Überreichung der Kostenschätzung in der Weise reagiert, dass er ihn darauf hingewiesen habe, diesen Betrag nicht in den Bauantrag hineinzuschreiben. Der Beklagte hat der detaillierten Schilderung des Klägers nichts entgegen gesetzt als das Beharren auf der Vereinbarung einer sehr einfachen Ausführung zu einem ihm vom Kläger genannten Aufwand von zwischen 0 und 0 €, wobei es ihm „egal“ gewesen wäre, wenn die Halle 0 € gekostet haben würde, und einer angeblich vereinbarten Pauschale. Seine diesbezüglichen Erklärungen waren holzschnittartig einfach, mit den vom Kläger geschilderten Einzelheiten etwa der Übergabe einer Skizze von der Halle durch die Tochter hat er sich auch auf Nachfrage nicht auseinander gesetzt. Ebenso pauschal hat der Beklagte die Kenntnis eines Kostenrahmens bis 0, € von sich gewiesen, ohne auf die Behauptung des Klägers einzugehen, er, der Kläger, habe ihm, dem Beklagten, die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Kostenübersicht im Zusammenhang mit der Einreichung des Baugenehmigungsantrags übergeben . Bestätigt hat er insoweit bemerkenswert lediglich, ohne dass dies in das Protokoll eingegangen wäre, dass es aus seiner Sicht untunlich sei, die tatsächlichen Kosten eines Objekts in dem Bauantrag anzugeben, weil sich dadurch die Gebühren erhöhten. Unter welchen Umständen es aus seiner Sicht zum Abbruch der weiteren Ausführung der ursprünglichen Planung gekommen und wie es konkret zu einer Neuplanung gekommen ist, konnte der Beklagte auch auf Nachfrage nicht ansatzweise nachvollziehbar erklären, wobei offen bleiben muss, ob dies auf mangelnder Erinnerung oder einer gewissen Verfestigung der eigenen Vorstellung vom Geschehen in der Rückschau beruhte. Wenn es, worauf der Beklagte beharrte, keine Verhandlungen mit dem Kläger über die kostengünstigere Neuplanung einer Halle gegeben hätte , wäre völlig unverständlich, auf welcher Grundlage der Kläger sodann eben diese Planungen erstellt hätte. Dass der Bau daran gescheitert sei, dass eine Firma ein Angebot abgegeben habe, welches eine „Vorkasse von 0 %“ enthalten habe, womit er, der Beklagte, nicht einverstanden gewesen sei, nun sei diese Firma weggewesen, es habe irgendwie weitergehen müssen, es sei aber nicht weitergegangen, ist schlechterdings nicht nachvollziehbar. Ebenso schlicht schilderte der Beklagte das Treffen vom [DATE] . Folgte man der Darstellung des Beklagten, hätte sich das Gespräch auf die Erklärung des Klägers beschränkt, dieser gebe den Auftrag zurück. Wenn es zuvor kein Gespräch über den Fortgang des Vorhabens gegeben hätte , stünde diese Erklärung ohne jeden Zusammenhang im Raum. Plausibel wird eine Beendigung der Zusammenarbeit im [DATE] dagegen, wenn bei diesem Gespräch auch die Honorarfrage zur Sprache gekommen ist, wie vom Kläger geschildert und von ihm im Übrigen auch im Schreiben vom [DATE] beschrieben. Wenn der Beklagte, wie er vorgibt, von der Honorarforderung des Klägers erst im Februar des folgenden Jahres Kenntnis erlangt haben will, steht das im Übrigen auch im Widerspruch zu seinem eigenen Schreiben vom [DATE] , in dem er den Entwurf eines Architektenvertrags mit dem Kläger zurückweist und auf die Vereinbarung eines Pauschalhonorars verweist. Das macht nur Sinn, wenn ihm schon zu diesem Zeitpunkt eine höhere Forderung des Klägers bekannt war. Vor dem Hintergrund des Honorarstreits und dem ein Vergleichsangebot enthaltenden Schreiben des Klägers vom [DATE] glaubt der Senat schließlich auch dem Kläger, das es ein Telefonat über ein Vergleichsangebot des Beklagten gegeben hat, welches der Beklagte in seiner Anhörung auch auf mehrmalige Nachfrage in Bausch und Bogen bestritt. Insgesamt hat sich der Beklagte in seiner Anhörung als unwirsche, in seinen Ansichten sehr starre Persönlichkeit gezeigt, die unfähig oder unwillig erschien, auf berechtigte, aber kritische Fragen einzugehen, die mit der engen Vorstellungswelt nicht in Einklang standen. Demgegenüber überzeugte der Kläger in seiner Darstellung mit Einzelheiten, die ein mosaikartiges, in sich stimmiges Bild der Ereignisse zeichneten, das auch kritischen Nachfragen standhielt, so dass der grundsätzlich in Betracht zu ziehende Verdacht einer lediglich gut vorbereiteten Aussage vor Gericht sich alsbald zerstreute. Der Kläger hat dabei zu Recht die Berechnungskriterien für die Leistungsphasen 0-0 in voller Höhe und diejenige für die Leistungsphase 0 in hälftiger Höhe angesetzt. Soweit in erster Instanz davon ausgegangen wurde, dass der Kläger in der frühen Phase der Planung keine Kostenkalkulation erstellt habe, ist diese Annahme durch den Vortrag des Klägers in zweiter Instanz überholt. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat eine Kostenschätzung vorgelegt und dazu vorgetragen, dass der überreichte Ausdruck dieser das Datum des [DATE] tragenden Schätzung ihm vor dem Verhandlungstermin übergeben worden sei, da er sein Architektenbüro auf Nachfolger übertragen habe und diese ihm erst während des Berufungsverfahrens zugänglich gemacht worden sei. Der Senat hat keinen Zweifel daran, dass wie der Kläger im Termin vom [DATE] ausgeführt hat diese Kostenschätzung am [DATE] erstellt und dem Beklagten zeitnah hierzu überreicht wurde. Soweit der Beklagte den Erhalt einer Kostenschätzung bestreitet, vermag der Senat dem nicht zu folgen, weil der Beklagte zu keinem Zeitpunkt vor Bauantragstellung das Fehlen einer Kostenschätzung moniert hat. Erstmals nach Vorlage der Ausführungsplanung hat der Beklagte Bedenken hinsichtlich der von der Kostenschätzung vom [DATE] nicht wesentlich abweichenden Kostenberechnung erhoben. Die weiteren Leistungen im Rahmen der Leistungsphasen 0-0 sind vom Beklagten nicht konkret angegriffen worden und damit als unstreitig anzusehen. Dieses Honorar beläuft sich auf 0 € für den Schallschutznachweis und 0 € netto für den Wärmeschutznachweis und errechnet sich gemäß der Honorarrechnung vom [DATE] , gegen deren Berechnungsgrundlagen ebenfalls keine Einwendungen erhoben worden sind. In der Summe ergibt sich danach das Gesamthonorar für die Planung der ersten Halle in Höhe von netto 0 € bzw. von brutto 0 € entsprechend Seite 0 der Honorarrechnung vom [DATE] . Da die Leistungen des Klägers ordnungsgemäß erbracht worden sind und auch prüfbar abgerechnet worden sind , ist der Honoraranspruch nach § 0 HOAI [DATE] fällig. Die hierzu erfolgte Beauftragung stellt einen neuen Auftrag an den Kläger dar. Die hierzu getroffenen Feststellungen des Landgerichts sind durch die Anhörung der Partei bestätigt worden. Die zuvor erstellte Planung war genehmigt worden. Ihre Umsetzung scheiterte an der Entschließung des Beklagten, die geplante und genehmigte Halle nicht zu bauen. Die Bitte, eine kleinere Halle zu bauen, konnte der Kläger, dem nach den Feststellungen des Senats keine Vorgaben bzw. Beschränkungen hinsichtlich einer Baukostensumme gemacht worden und dessen Leistungen deshalb nicht ängelbehaftet sind, nach den Ausführungen unter Ziffer 0. nur als neuen Auftrag verstehen, nicht aber als Beanstandung zur Nachbesserung im Rahmen einer Gewährleistung. Da hinsichtlich dieser kleineren Halle kein Honorar vereinbart wurde, kann der Kläger wie das Landgericht weiter zutreffend ausgeführt hat sein Honorar nach den Mindestsätzen der HOAI [DATE] abrechnen. Der Kläger hat dabei zu Recht die Berechnungskriterien für die Leistungsphasen 0-0 in voller Höhe angesetzt. Die Leistungen im Rahmen der Leistungsphasen 0-0 sind vom Beklagten nicht konkret angegriffen worden und damit als unstreitig anzusehen. Dieses Honorar beträgt netto 0 € gemäß der Kostenrechnung vom [DATE] , gegen deren Berechnungsgrundlagen keine konkreten Einwendungen erhoben worden sind. Auch kann der Kläger Nebenkosten für erstellte Planunterlagen in Höhe von 0 € gemäß der Aufstellung „0 Planausgang Kleine Halle Entwurf 0“ beanspruchen. In der Summe ergebt sich danach das Gesamthonorar für die Planung der zweiten Halle in Höhe von netto 0 € bzw. von brutto 0 € entsprechend Seite 0 der Honorarrechnung vom [DATE] . Im Ergebnis beläuft sich Vergütungsanspruch des Klägers auf 0 €; nach Abzug der gezahlten 0 € zuzüglich 0 % MWST verbleiben 0 €. Eingeklagt ist insoweit ein Betrag von 0 €, den das Landgericht zu Recht zuerkannt hat. Da die Arbeiten des Klägers nicht mangelhaft waren und dem Kläger aus den Gründen zu vorstehend Ziffer I. weiteres Honorar zusteht, ist dieser in Ansehung des bereits gezahlten Honorarteilbetrages von 0 € nicht ungerechtfertigt auf Kosten des Beklagten bereichert. Die Ausführungen im nicht nachgelassenen Schriftsatz des Beklagten vom [DATE] enthalten keine Gesichtspunkte, auf die der Senat nicht eingegangen wäre und geben keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.