Тема проекта: Разработка веб-приложения для бронирования рабочих мест в офисе (Hot Desk Booking System)
Проект направлен на создание информационной системы, позволяющей сотрудникам бронировать рабочие места в офисе через веб-интерфейс. Система должна учитывать доступные зоны, предотвращать конфликты бронирований, отображатьсвободные места на выбранную дату и включать авторизацию пользователей.
1.1. Состав, иерархия и характеристика работ проекта
1. Анализ и планирование
1.1. Сбор требований от заказчика
1.2. Интервью с ключевыми пользователями
1.3. Анализ бизнес-процессов
1.4. Формирование технического задания
1.5. Согласование требований и ТЗ
1.6. Разработка плана-графика проекта
2. Проектирование и разработка
2.1. Проектирование архитектуры приложения
2.2. Проектирование структуры базы данных
2.3. Проектирование интерфейса пользователя
2.4. Разработка backend-части: настройка базы данных
2.5. Разработка backend-части: создание REST API
2.6. Разработка frontend-части: верстка интерфейсов
2.7. Разработка frontend-части: логика взаимодействия
2.8. Интеграция интерфейса с серверной частью
2.9. Реализация авторизации и регистрации пользователей
2.10. Разработка системы ролей и прав доступа
3. Тестирование и внедрение
3.1. Проведение модульного тестирования
3.2. Проведение интеграционного тестирования
3.3. Проведение нагрузочного тестирования
3.4. Финальное тестирование и устранение ошибок
3.5. Настройка хостинга и деплой приложения
3.6. Ввод системы в опытную эксплуатацию
4. Документация и сопровождение
4.1. Подготовка пользовательского руководства
4.2. Подготовка технической документации
4.3. Обучение сотрудников
4.4. Назначение ответственных за поддержку
4.5. Организация канала техподдержки
5. Завершение проекта
5.1. Подготовка итогового отчета
5.2. Проведение итоговой презентации для заказчика
5.3. Подписание акта о завершении работ

1.2. Зависимости и связи между работами

Таблица 4.1
Работа	Предшественники	Одновременно начинаемые
1.1	–	1.2
1.2	1.1	1.3
1.3	1.2	1.4
1.4	1.3	–
1.5	1.4	1.6
1.6	1.5	–
2.1	1.6	2.2
2.2	2.1	–
2.3	2.1, 2.2	–
2.4	2.2	–
2.5	2.4, 2.5	–
2.6	2.5	2.7
2.7	2.6	–
2.8	2.7, 2.8	2.9
2.9	2.8	–
2.10	2.9	–
3.1	2.4	3.2
3.2	2.5	–
3.3	3.1, 3.2	–
3.4	3.3	–
3.5	2.10	–
3.6	3.5	–
4.1	3.6	4.2
4.2	3.6	4.3
4.3	3.6	–
4.4	4.1, 4.2, 4.3	4.5
4.5	4.1, 4.2, 4.3	–
5.1	4.4, 4.5	5.2
5.2	5.1	–
5.3	5.2	–

Таблица 4.2

Рассматриваемая работа	Перечень работ, которые не могут выполняться одновременно		
2.4 – Настройка БД	2.6 – Верстка интерфейсов
3.2 – Интеграционное тестирование	3.5 – Деплой приложения
4.2 – Тех. документация	4.1 – Руководство пользователя

Причины:
•	Работы 2.4 и 2.6 требуют одного DevOps-инженера.
•	3.2 и 3.5 используют одни и те же серверные ресурсы (dev-стенд).
•	4.1 и 4.2 создаются на основе одного контента – лучше выполнять их последовательно.

Таблица 4.3

Рассматриваемая работа	Календарная привязка (период возможного выполнения, дата начала выполнения и др.)
1.1 – Сбор требований	первая неделя проекта
1.2 – Интервью с пользователями	первые 2 недели проекта
1.6 – План-график проекта	до конца первого месяца
2.4 – Настройка БД	июль – август
2.6 – Верстка интерфейсов	июль – сентябрь
3.5 – Деплой приложения	в течение последней недели перед вводом в эксплуатацию


Назначь мне ресурсы все, что нужно, и сделай таблицу с в левом столбце ресурс в правой для чего он