The below is the email received from the Client in Russian. In English, we tried to reply the questions and comments  of the Client. Check our replies and correct and detail if needed "Спасибо за график. Посмотрел его быстро – несмотря на долгий срок его подготовки, он вызывает много вопросов. Ниже приведено первое, что бросилось в глаза:

Общие вопросы:
•	Большая разница между датами завершения фальшпола (ФП) и датой завершения потолка объясняется тем, что эти даты включают в себя реечный потолок?

The difference between the completion dates for each floor are due to the delivery dates and the installation dates of the coffer ceiling materials of panels other than P1. Baffle ceiling dates are shown separately for each floor. (Please be reminded that coffer ceiling panels are not located in Core F)


•	Почему для этажей 4, 7, 8 и 9 не указаны даты завершения ФП в зоне тренчхитеров?

For the floors 3, 5 and 6 the false floor dates are shown as they are delayed due to design and inspection issues.
trench heater On these floors the trench heater works will be performed in parallel to the installation of raised floor works.

Несоответствия по срокам - архитектура:
 	1	2	3	3-1	4	4-1
 	RF	RF core E	Ceiling	 	Lights	 
3	30/06/25	 	30/07/25	30	30/06/25	0
4	16/08/25	09/08/25	15/08/25	6	21/08/25	5
5	25/06/25	 	30/07/25	35	05/07/25	10
6	25/06/25	 	04/08/25	40	15/07/25	20
7	18/08/25	08/08/25	15/08/25	7	15/08/25	7
8	20/08/25	13/08/25	15/08/25	2	15/08/25	2
9	22/08/25	 	 	 	 	 

•	Потолок 
o	Почему на этаже 6 разница между датами завершения ФП и монтажом потолка составляет 40 дней, а на этажах 7 и 8 – 7 и 2 дня?

The difference between the completion dates for each floor are due to the delivery dates and the installation dates of the coffer ceiling materials of panels other than P1. Baffle ceiling dates are shown separately for each floor. (Please be reminded that coffer ceiling panels are not located in Core F, and installation of false floors are finalized in Core F )


o	При этом установка потолков на этаже 6 занимает 134 чел-дня, а на этаже 7 практически столько же – 121 чел день

On floor 6, there are 851panels, whereas there are 768 panels on floor 7. The progress of the installation of substructure installation is similar so far. The monthly man requirements are determined according to the remaining installation works of the coffer panels.

o	Либо потолок на этаже 6 можно сделать раньше, либо по этажам 7 и 8 очень оптимистичные сроки

As indicated above, determine these completion dates,  the main factor  is the delivery dates of the remaining panels other than standard P-1 panels. 

•	Светильники 
o	Аналогично – 20 дней разница по этажу 6 и всего 2 дня разница по этажу 8

The installation of the lighting fixtures depends on the installation of P-1 panels, not the raised floor installation. Please be also reminded that TA-01 and TA.01.A lighting fixtures will be installed. 

o	Либо свет на этаже 6 можно сделать раньше, либо по этажу 8 очень оптимистичные сроки

The installation of the lighting fixtures depends on the installation of P-1 panels, not the raised floor installation. Please be also reminded that TA-01 and TA.01.A lighting fixtures will be installed. 



o	Разница в днях между ФП и светом по этажам 5 и 8 – в 5 раз (10 и 2 дня соответственно). 

The installation of the lighting fixtures depends on the installation of P-1 panels, not the raised floor installation. Please be also reminded that TA-01 and TA.01.A lighting fixtures will be installed. 


Несоответствия по механике:
	Under RF	
Full RF	Internal water	Delta w Full RF	Automatic Fire	Delta w Full RF	Heating	Delta w Full RF	Exchange and Smoke Vent	Delta w Full RF	Cold Supply	Delta w Full RF
				0		0		0		0
16/08/25	16/06/25	-61	20/08/25	4	11/08/25	-5	25/06/25	-52	11/08/25	-5
19/07/25	16/06/25	-33	25/08/25	37	15/07/25	-4	30/06/25	-19	15/07/25	-4
09/08/25	16/06/25	-54	30/07/25	-10	16/06/25	-54	04/08/25	-5	30/07/25	-10
18/08/25	08/07/25	-41	09/08/25	-9	13/08/25	-5	13/08/25	-5	13/08/25	-5
20/08/25	16/06/25	-65	05/08/25	-15	16/06/25	-65	15/08/25	-5	15/08/25	-5
22/08/25	05/07/25	-48	07/08/25	-15	16/08/25	-6	16/08/25	-6	16/08/25	-6

•	АПС 
o	Почему на этажах 4 и 5 срок готовности системы АПС превышает срок готовности по ФП? По этажу 5 на 37 дней

Automatic fire alarm system works depend and successor of panels. (5. Kat check)

•	Система отопления 
o	Почему срок готовности системы отопления на этажах 6 и 8 на 54-65 дней раньше, чем срок готовности ФП, а для этажей 5, 7 и 9 – всего на 4-6 дней. Точно есть какое-то несоответствие

On 6th floor heating system works were completed. Whereas, on 8th floor no installation will be made regarding heating sysmte. Therefore, completion dates of these systems are shown as 16.06.2025, the date of the schedule study. For the floors 5, 7 and 9, system works  will be completed before the completion of raised floors as indicated in the schedule.


Просьба в срок до конца завтрашнего дня дать комментарии.

Спасибо!"