لطفا برای تمامی نحوه تقسیم کار را برای پکیج های زیر به عنوان الگو در نظر بگیر که چگونه تمامی الزامات مربوطه در آنها  رعایت شده است. الزامات و تعاریف به  به شرح زیر می باشد:
این گزارش شامل تجزیه و تحلیل کامل پروژه و ارائه استراتژی بهینه پیمانکاری با هدف حداقلسازی تعداد پیمانکاران فرعی برای پروژه توسعه
میادین نفتی چشمهخوش، دالپری و پایدار شرق است. پروژه حاضر شامل بیش از 160 بسته کاری تفصیلی در سه منطقه جغرافیایی اصلی
(CK ، DP ، EP) م یباشد که در قالب 15 بسته قراردادی تجمیعی کلیدی و با استفاده از نظام قراردادهای تبدیلپذیر و مکانیسمهای
قیمتگذاری متناسب )فهرس تبها برای کارهای سیویل و خاکبرداری، و نرخ واحد برای پایپینگ، مکانیک، برق و ابزار دقیق( واگذار خواهد شد.
مدت زمان اجرای کل پروژه 33 ماه )از ژانویه 2025 تا سپتامبر 2027 ( برآورد شده است. استراتژی بهینه، با وجود تعدد و تشابه زیرپروژ هها
)چا هها( و پراکندگی جغرافیایی، تعداد پیمانکاران فرعی را به شدت کاهش میدهد. با این حال، ارزیابی دقیق زمانبند یهای پیشنهادی عقد
قرارداد و منطق اجرای فعالی تها، نشاندهنده ریسکهای حیاتی و عدم انطبا قهای قابل توجهی است که نیاز به اصلاح فوری و اساسی
دارند تا موفقیت پروژه تضمین شود .
II. معرفی پروژه و ویژگ یهای شاخص
2.1 مشخصات کلی پروژ ه
•
محدوده زمانی : 29 ژانویه 2025 تا 14 سپتامبر 2027 ( 33 ماه( .
•
تعداد بستههای کاری تفصیلی : 160+ بسته کاری .
•
مناطق جغرافیایی : سه منطقه اصلی (CK ، DP ، EP).
•
انواع کار : خاکبرداری (EW) ، ساخت (Con) ، بازسازی (Rec) ، تخصصی (Other) ، خطوط لول ه (Flowline).
2.2 ویژگ یهای شاخص پروژه )بر اساس نظام واگذاری کار اجرایی (
•
تعدد و تشابه در زیر پروژ هها )چاهها( : ماهیت پروژه شامل تکرار عملیات مشابه در چا ههای متعدد است. این تعداد چاه، در
صورت عدم تجمیع، م یتواند به بیش از 300 قرارداد مجزا منجر شود .
•
پراکندگی جغرافیایی محل چاهه ا : مناط ق CK ، DP و EP دارای فواصل قابل توجهی از یکدیگر هستند .
•
حجم و مقدار نسبتاً کم عملیات اجرایی هر چاه : حجم کار در هر چاه به تنهایی ممکن است برای یک پیمانکار بزرگ جذاب
نباشد، که نیاز به تجمیع کارها را توجیه میکند .
•
ساده و متعارف بودن نوع عملیات )عدم پیچیدگی( : عملیات اجرایی شامل کارهای متعارف و روتین مهندسی است .
•
ضرورت رعایت استاندارد پروژ ههای نفتی و الزامات کارفرما : تمامی فعالیتها باید مطابق با استانداردهای بالای صنعت نفت و
الزامات کارفرما انجام شوند .
2.3 توزیع بست ههای کاری تفصیلی پروژه )بر اساس اطلاعات جامع پروژه (
•
A. خاکبرداری (Early Works - EW) - 14 بسته کاری :
•
مناطق تحت پوشش : CK28, CK35, EP06, DP09, CK29, CK36, DP10, CK34, EP07, EP08, CK37, DP11, CK30, EP09.
•
مجموع مدت اجرا )برای بست ههای اولیه( : 3,214 روز .
•
فعالیتهای اصلی : آماد هسازی سایت، دسترسی، پیسازی .
•
B. ساخت (Construction - Con) - 18 بسته کاری :
•
مناطق تحت پوشش : CK31, CK26, CK25, CK27, I-1, I-2, CK33, CK32, DP09, EP06, CK35, CK34, EP07, CK36, CK37, AGMU-01/02/03 CK, AGMU-01 EP/DP, Medium Pressure Pumps #2.
•
مجموع مدت اجرا )برای بست ههای اولیه( : 2,276 روز .
•
فعالیتهای اصلی : عمرانی و ساز های، خطوط انتقال (Flowline) ، مکانیکی و لول هکشی، برق، ابزار دقیق و کنترل .
•
C. بازساز ی (Reconstruction - Rec) - 25 بسته کاری :
•
مناطق تحت پوشش : CK02 ت ا CK24 ( شامل CK02, CK05, CK06, CK07, CK08, CK09, CK10, CK11, CK12, CK14, CK15, CK16, CK17, CK18, CK19, CK20, CK22, CK23, CK24, CK03), DP03, DP04, DP05, DP07, DP08, EP01, EP03, EP04, EP05.
•
مجموع مدت اجرا : 2,425 روز .
•
فعالیتهای اصلی : بازسازی عمرانی، مکانیکی، برق، ابزار دقیق .
•
D. تخصصی (Other) - 2 بسته کاری :
•
CCTV: 200 روز ) 8 فوریه 2027 - 1 سپتامبر 2027 ) .
•
SCADA: 186 روز ) 17 مارس 2027 - 8 سپتامبر 2027 ) .
2.5 محدودی تها و قیود پروژ ه
•
جدایی جغرافیایی : سه منطقه اصلی با فاصله قابل توجه .
•
محدودیت منابع انسانی : حداکثر 2 تیم در هر تخصص .
•
وابستگیهای متوالی : منطق عمرانی → مکانیکی → برق → ابزار دقیق .
•
الزامات زما نبندی : حفظ مسیر بحرانی پروژه .
•
همپوشانی محدود : امکان همپوشانی جزئی در برخی فعالی تها .
III. اصول و فلسفه نظام واگذاری کار اجرایی و ساماندهی پیمانکاران فرع ی
برای طراحی نظام واگذاری کار به پیمانکاران فرعی در این پروژه، با توجه به ویژگیهای شاخص آن، اصول و فلسفههای زیر مد نظر قرار گرفته
اس ت :
3.1 عوامل اصلی مؤثر در انتخاب نحوه واگذاری و نوع قراردا د
•
بهر هگیری از مزیت تکرارپذیری : در راستای دستیابی به کاهش قیمت و تعداد پیمانکار .
•
قابلیت اتکا در مناقصه و قرارداد : برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد قابل اتکا، بدون نیاز به اطلاعات دقیق قبل از نهایی شدن
طراحی .
•
حضور پیمانکاران متوسط و توانا : ایجاد زمینه حضور پیمانکاران متوسط و توانا در مناقصه و پرهیز از حضور پیمانکاران کوچک و
ضعیف .
•
پرهیز از تعدد پیمانکاران فرعی : جلوگیری از افزایش ب یرویه تعداد قراردادها و پیچیدگ یهای مدیریتی آن )با هدف کاهش
از حدود 300 قرارداد بالقوه به تعداد کمتر و مدیری تپذیر ).
•
اجتناب از تداخل کارها : امتناع از واگذاری کارهای دارای فصل مشترک به پیمانکاران مختلف .
•
امکان استفاده مجدد از پیمانکاران صالح و موفق : بدون نیاز به تکرار تشریفات واگذاری .
•
ایجاد انگیزه در پیمانکار شاغل : برای ارائه عملکرد مورد رضایت کارفرما با هدف تکرار واگذاری کار به وی .
•
ایجاد زمینه رقابت مثبت : بین پیمانکاران شاغل، در راستای جلب رضایت کارفرما برای واگذاری کار بیشتر به ایشان .
•
تمرکز اختیارات تغییر : سلب اختیار اعمال افزایش قیمت و تغییر مقادیر و مشخصات قرارداد از عوامل اجرایی و انحصار این اختیار
به دست صاحبان امضای مجاز قرارداد .
•
پرداخت بر اساس کار واقعی : تمهید شرایطی که پرداخت لزوماً بر اساس کار واقعی امکا نپذیر باشد و زمینه ادعا و زیاد هطلبی
پیمانکار محدود گردد ."

"نام قرارداد	جبهه کاری	تاریخ درخواستی پروژه برای شروع به کار پیمانکار	تاریخ شروع به کار برنامه ای	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ کل (ریال)	توضیحات
قرارداد ROW و ابنیه تقاطع های مسیر خط لوله و نصب ساپورت خط لوله	I1	3 جولای 2025	27 آگوست 2025	واگذاری مستقیم	46,575,000,000 + هزینه CK29	واگذاری مستقیم (تفویض اختیار کمیسیون معاملات به مدیر اجرایی جهت مذاکره) + عملیات ROW و ابنیه مسیر I1 با عملیات خاکی چاه CK29
قرارداد ROW و ابنیه تقاطع های مسیر خط لوله و نصب ساپورت خط لوله	CK27, CK32, CK33, I2	21 جولای 2025	20 آگوست 2025	7 جولای 2025	212,150,000,000	تجمیع مسیرهای جغرافیایی مرتبط؛ صرفه اقتصادی و مدیریتی با واگذاری تجمیعی
قرارداد ROW و ابنیه تقاطع های مسیر خط لوله و نصب ساپورت خط لوله	DP09		8 می 2025	در انتظار تعیین تکلیف	953,907,500,000	کارهای تجمیع شده: ROW و ابنیه DP09، عملیات خاکی و جاده دسترسی DP09
قرارداد ROW و ابنیه تقاطع های مسیر خط لوله و نصب ساپورت خط لوله	EP06	16 دسامبر 2025	15 ژانویه 2026	-	-	ROW + خاکی EP06 + عملیات خاکی EP07/EP08
قرارداد ساخت ساپورت	I1, I2, DP09, EP06 و CK27, CK32, CK33	11 جولای 2025	17 آگوست 2025	5 جولای 2025	137,024,000,000	ساخت 4,282 عدد ساپورت برای تمامی سایت‌ها در کارگاه مرکزی، کاهش قیمت واحد، افزایش کنترل کیفیت و سرعت تحویل. کنترل کیفیت دقیق‌تر در یک کارگاه نسبت به چندین سایت
قرارداد جوشکاری و نصب خط لوله	I1, I2, CK27, CK32, CK33	28 جولای 2025	27 آگوست 2025	20 جولای 2025	505160000000+(232720000000)	جوشکاری خط لوله (اصلی + آپشن)، I1, I2, CK27, 32, 33 (+ EP06 و DP09 مشروط)
قرارداد جوشکاری و نصب خط لوله	EP06, DP09	7 نوامبر 2025	7 دسامبر 2025	-	-	
قرارداد نصب پایپینگ سرچاهی و نصب ساپورت	CK25, CK26	11 جولای 2025	20 آگوست 2025	واگذاری مستقیم	54,000,000,000	واگذار شده به پیمانکار جوشکاری موجود
قرارداد نصب پایپینگ سرچاهی و نصب ساپورت	CK27, CK33, I1, CK02, CK05, CK06, CK07	21 ژانویه 2026	20 فوریه 2026	تا آخر اکتبر 2025	196,800,000,000	نصب پایپینگ و مکانیک سرچاهی (بخش دوم)، 7 چاه: CK27, CK33, I1, CK02, CK05, CK06, CK07
قرارداد عملیات ساختمانی (ساخت فونداسیون و اصلاح اسلب های چاه های موجود و نصب فنس)	I1, CK25, CK33, CK07, CK02	25 سپتامبر 2025	25 اکتبر 2025	1 اکتبر 2025	294,533,950,000	پکیج یکپارچه عملیات ساختمانی (Civil) I1, I2, CK25, CK26, CK27, CK33, CK07, CK02, CK05, CK06
قرارداد عملیات ساختمانی (ساخت فونداسیون و اصلاح اسلب های چاه های موجود و نصب فنس)	I2, CK26, CK27, CK05, CK06	21 جولای 2025	20 آگوست 2025	-	-	
قرارداد عملیات نصب تجهیزات برقی	I1, CK25, CK33, CK07, CK02	31 دسامبر 2025	30 ژانویه 2026	~15 نوامبر 2025	60,000,000,000	عقد یک قرارداد کلی برای 5 تا چاه و گنجاندن عملیات مربوط به 5 تا چاه دیگر به صورت آپشن
قرارداد عملیات نصب تجهیزات برقی	I2, CK26, CK27, CK05, CK06	21 ژانویه 2026	20 فوریه 2026	~15 نوامبر 2025	60,000,000,000	
قرارداد عملیات خاکی و ابنیه چاه و جاده های دسترسی و گودال آتش	CK34, CK36	23 جولای 2025	27 آگوست 2025	15 جولای 2025	1,252,600,000,000	مناقصه همزمان دو بسته جهت افزایش رقابت؛ اجرای مجزای عملیاتی بر اساس زمان‌بندی آغاز متفاوت
قرارداد عملیات خاکی و ابنیه چاه و جاده های دسترسی و گودال آتش	EP07, EP08	22 آگوست 2025	26 سپتامبر 2025	15 جولای 2025	1,071,500,000,000	مناقصه همزمان دو بسته جهت افزایش رقابت؛ اجرای مجزای عملیاتی بر اساس زمان‌بندی آغاز متفاوت
"

####حالا برای تمامی فعالیت ها به شرح زیر با در نظرگیری الزامات و الگوی تهیه شده و نحوه بسته بندی پکیج های قراردادی و با در نظرگیری تمامی جوانب بسته های قراردادی مورد نیاز را برای من تهیه نمایید:
"Activity Code	Type	Sub-Type of Work	Start	Finish	Duration (days)
CK28	EW		29-Jan-25	1-Dec-25	307
CK28	EW	Site Prep & Access	29-Jan-25	28-Jul-25	180
CK28	EW	Foundations	28-Jul-25	26-Nov-25	121
CK35	EW		25-Feb-25	1-Dec-25	280
CK35	EW	Site Prep & Access	25-Feb-25	5-Aug-25	161
CK35	EW	Foundations	5-Aug-25	20-Nov-25	107
EP06	EW		26-Apr-25	1-Dec-25	220
EP06	EW	Site Prep & Access	26-Apr-25	5-Sep-25	132
EP06	EW	Foundations	5-Sep-25	2-Dec-25	88
DP09	EW		26-Apr-25	16-Dec-25	234
DP09	EW	Site Prep & Access	26-Apr-25	19-Aug-25	115
DP09	EW	Foundations	19-Aug-25	16-Dec-25	119
CK29	EW		21-May-25	1-Dec-25	195
CK29	EW	Site Prep & Access	21-May-25	17-Nov-25	180
CK29	EW	Foundations	17-Nov-25	18-Mar-26	121
CK31	Con		30-May-25	23-Apr-26	330
CK31	Con	Civil & Structural	30-May-25	14-Jul-25	45
CK31	Con	Flowline ROW Prep	30-May-25	24-Jun-25	25
CK31	Con	Flowline Install	24-Jun-25	24-Jul-25	30
DP10	EW		13-Jun-25	31-Aug-26	445
CK26	Con		10-Aug-25	11-Apr-26	245
CK26	Con	Civil & Structural	10-Aug-25	24-Sep-25	45
CK26	Con	Flowline ROW Prep	10-Aug-25	31-Aug-25	21
CK26	Con	Flowline Install	31-Aug-25	20-Sep-25	20
CK26	Con	Mechanical & Piping	30-Aug-25	19-Sep-25	20
CK26	Con	Electrical Install	19-Sep-25	9-Oct-25	20
CK36	EW		25-Sep-25	28-Jun-26	277
CK36	EW	Site Prep & Access	25-Sep-25	22-Feb-26	150
CK36	EW	Foundations	22-Feb-26	22-Jun-26	120
CK34	EW		3-Oct-25	16-Jun-26	257
CK34	EW	Site Prep & Access	3-Oct-25	2-Mar-26	150
CK34	EW	Foundations	2-Mar-26	10-Jun-26	100
EP07	EW		13-Oct-25	16-Jun-26	247
EP07	EW	Site Prep & Access	13-Oct-25	7-Mar-26	145
EP07	EW	Foundations	7-Mar-26	11-Jun-26	96
CK25	Con		26-Oct-25	1-Apr-26	158
CK25	Con	Civil & Structural	26-Oct-25	11-Dec-25	46
CK25	Con	Flowline ROW Prep	26-Oct-25	7-Nov-25	12
CK25	Con	Flowline Install	7-Nov-25	14-Dec-25	37
CK25	Con	Mechanical & Piping	15-Nov-25	5-Dec-25	20
CK25	Con	Electrical Install	5-Dec-25	5-Jan-26	31
EP08	EW		8-Dec-25	31-Aug-26	267
EP08	EW	Site Prep & Access	8-Dec-25	17-May-26	160
EP08	EW	Foundations	17-May-26	1-Sep-26	107
CK07	Rec		12-Dec-25	22-May-26	162
CK07	Rec	Civil & Structural	12-Dec-25	26-Jan-26	45
CK07	Rec	Mech Recon	14-Jan-26	3-Feb-26	20
CK07	Rec	Elec Recon	3-Feb-26	5-Mar-26	30
CK33	Con		30-Dec-25	22-May-26	144
CK33	Con	Civil & Structural	30-Dec-25	10-Feb-26	42
CK33	Con	Flowline ROW Prep	30-Dec-25	10-Jan-26	11
CK33	Con	Flowline Install	10-Jan-26	13-Feb-26	34
CK33	Con	Mechanical & Piping	19-Jan-26	3-Mar-26	43
CK33	Con	Electrical Install	3-Mar-26	31-Mar-26	28
WI1	Con		1-Jan-26	20-Jun-26	171
WI1	Con	Civil & Structural	1-Jan-26	19-Feb-26	49
WI1	Con	Flowline ROW Prep	1-Jan-26	13-Jan-26	12
WI1	Con	Flowline Install	13-Jan-26	19-Feb-26	37
WI1	Con	Mechanical & Piping	21-Jan-26	4-Mar-26	42
WI1	Con	Electrical Install	4-Mar-26	28-Mar-26	24
WI2	Con		1-Jan-26	20-Jun-26	171
WI2	Con	Civil & Structural	1-Jan-26	19-Feb-26	49
WI2	Con	Flowline ROW Prep	1-Jan-26	13-Jan-26	12
WI2	Con	Flowline Install	13-Jan-26	19-Feb-26	37
WI2	Con	Mechanical & Piping	21-Jan-26	4-Mar-26	42
WI2	Con	Electrical Install	4-Mar-26	28-Mar-26	24
CK02	Rec		15-Jan-26	22-May-26	128
CK02	Rec	Civil & Structural	15-Jan-26	1-Mar-26	45
CK02	Rec	Mech Recon	17-Feb-26	9-Mar-26	20
CK02	Rec	Elec Recon	9-Mar-26	8-Apr-26	30
CK05	Rec		15-Jan-26	22-May-26	128
CK05	Rec	Civil & Structural	15-Jan-26	1-Mar-26	45
CK05	Rec	Mech Recon	17-Feb-26	9-Mar-26	20
CK05	Rec	Elec Recon	9-Mar-26	8-Apr-26	30
CK06	Rec		15-Jan-26	22-May-26	128
CK06	Rec	Civil & Structural	15-Jan-26	1-Mar-26	45
CK06	Rec	Mech Recon	17-Feb-26	9-Mar-26	20
CK06	Rec	Elec Recon	9-Mar-26	8-Apr-26	30
CK27	Con		30-Jan-26	22-May-26	113
CK27	Con	Civil & Structural	30-Jan-26	12-Apr-26	72
CK27	Con	Flowline ROW Prep	30-Jan-26	20-Feb-26	21
CK27	Con	Flowline Install	20-Feb-26	24-Apr-26	63
CK27	Con	Mechanical & Piping	19-Feb-26	23-Apr-26	63
CK27	Con	Electrical Install	23-Apr-26	31-May-26	38
CK32	Con		20-Feb-26	27-Jun-26	128
CK32	Con	Civil & Structural	20-Feb-26	28-May-26	97
CK32	Con	Flowline ROW Prep	20-Feb-26	17-Mar-26	25
CK32	Con	Flowline Install	17-Mar-26	28-May-26	72
CK37	EW		22-Feb-26	15-Dec-26	297
DP03	Rec		1-Apr-26	8-Jul-26	99
DP03	Rec	Civil & Structural	1-Apr-26	16-May-26	45
DP03	Rec	Mech Recon	4-May-26	24-May-26	20
DP03	Rec	Elec Recon	24-May-26	23-Jun-26	30
WIW3	Con		3-May-26	14-Oct-26	165
CK09	Rec		19-May-26	25-Aug-26	99
CK09	Rec	Civil & Structural	19-May-26	3-Jul-26	45
CK09	Rec	Mech Recon	21-Jun-26	11-Jul-26	20
CK09	Rec	Elec Recon	11-Jul-26	10-Aug-26	30
CK10	Rec		23-May-26	25-Aug-26	95
CK10	Rec	Civil & Structural	23-May-26	7-Jul-26	45
CK10	Rec	Mech Recon	25-Jun-26	15-Jul-26	20
CK10	Rec	Elec Recon	15-Jul-26	14-Aug-26	30
MPP	Con		7-Jun-26	13-Nov-26	159
DP09	Con		18-Jun-26	10-Sep-26	85
DP09	Con	Civil & Structural	18-Jun-26	14-Jul-26	26
DP09	Con	Flowline ROW Prep	18-Jun-26	16-Sep-26	90
DP09	Con	Flowline Install	16-Sep-26	8-Oct-26	22
DP09	Con	Mechanical & Piping	8-Jul-26	7-Aug-26	30
DP09	Con	Electrical Install	7-Aug-26	24-Aug-26	17
EP06	Con		18-Jun-26	10-Sep-26	85
EP06	Con	Civil & Structural	18-Jun-26	14-Jul-26	26
EP06	Con	Flowline ROW Prep	18-Jun-26	28-Jun-26	10
EP06	Con	Flowline Install	28-Jun-26	20-Jul-26	22
EP06	Con	Mechanical & Piping	8-Jul-26	7-Aug-26	30
EP06	Con	Electrical Install	7-Aug-26	24-Aug-26	17
CK35	Con		28-Jul-26	20-Oct-26	85
CK35	Con	Civil & Structural	28-Jul-26	23-Aug-26	26
CK35	Con	Flowline ROW Prep	28-Jul-26	27-Aug-26	30
CK35	Con	Flowline Install	27-Aug-26	18-Sep-26	22
CK35	Con	Mechanical & Piping	17-Aug-26	16-Sep-26	30
CK35	Con	Electrical Install	16-Sep-26	3-Oct-26	17
CK12	Rec		31-Jul-26	6-Nov-26	99
CK12	Rec	Civil & Structural	31-Jul-26	14-Sep-26	45
CK12	Rec	Mech Recon	2-Sep-26	22-Sep-26	20
CK12	Rec	Elec Recon	22-Sep-26	22-Oct-26	30
EP03	Rec		15-Aug-26	21-Nov-26	99
EP03	Rec	Civil & Structural	15-Aug-26	29-Sep-26	45
EP03	Rec	Mech Recon	17-Sep-26	7-Oct-26	20
EP03	Rec	Elec Recon	7-Oct-26	6-Nov-26	30
DP04	Rec		16-Aug-26	22-Nov-26	99
DP04	Rec	Civil & Structural	16-Aug-26	30-Sep-26	45
DP04	Rec	Mech Recon	18-Sep-26	8-Oct-26	20
DP04	Rec	Elec Recon	8-Oct-26	7-Nov-26	30
CK11	Rec		3-Oct-26	9-Jan-27	99
CK11	Rec	Civil & Structural	3-Oct-26	17-Nov-26	45
CK11	Rec	Mech Recon	5-Nov-26	25-Nov-26	20
CK11	Rec	Elec Recon	25-Nov-26	25-Dec-26	30
CK16	Rec		8-Oct-26	14-Jan-27	99
CK16	Rec	Civil & Structural	8-Oct-26	22-Nov-26	45
CK16	Rec	Mech Recon	10-Nov-26	30-Nov-26	20
CK16	Rec	Elec Recon	30-Nov-26	30-Dec-26	30
CK18	Rec		10-Oct-26	16-Jan-27	99
CK18	Rec	Civil & Structural	10-Oct-26	24-Nov-26	45
CK18	Rec	Mech Recon	12-Nov-26	2-Dec-26	20
CK18	Rec	Elec Recon	2-Dec-26	1-Jan-27	30
CK08	Rec		24-Oct-26	30-Jan-27	99
CK08	Rec	Civil & Structural	24-Oct-26	8-Dec-26	45
CK08	Rec	Mech Recon	26-Nov-26	16-Dec-26	20
CK08	Rec	Elec Recon	16-Dec-26	15-Jan-27	30
EP01	Rec		10-Nov-26	16-Feb-27	99
EP01	Rec	Civil & Structural	10-Nov-26	25-Dec-26	45
EP01	Rec	Mech Recon	13-Dec-26	2-Jan-27	20
EP01	Rec	Elec Recon	2-Jan-27	1-Feb-27	30
EP04	Rec		10-Dec-26	24-Mar-27	105
EP04	Rec	Civil & Structural	10-Dec-26	24-Jan-27	45
EP04	Rec	Mech Recon	12-Jan-27	1-Feb-27	20
EP04	Rec	Elec Recon	1-Feb-27	3-Mar-27	30
DP07	Rec		15-Dec-26	29-Mar-27	105
DP07	Rec	Civil & Structural	15-Dec-26	29-Jan-27	45
DP07	Rec	Mech Recon	17-Jan-27	6-Feb-27	20
DP07	Rec	Elec Recon	6-Feb-27	8-Mar-27	30
CK30	EW		19-Dec-26	1-Oct-27	287
CK30	EW	Site Prep & Access	19-Dec-26	28-May-27	160
CK30	EW	Foundations	28-May-27	13-Sep-27	108
EP09	EW		19-Dec-26	1-Oct-27	287
EP09	EW	Site Prep & Access	19-Dec-26	16-May-27	148
EP09	EW	Foundations	16-May-27	24-Aug-27	100
EP07	Con		30-Dec-26	30-Mar-27	91
EP07	Con	Civil & Structural	30-Dec-26	25-Jan-27	26
EP07	Con	Flowline ROW Prep	30-Dec-26	19-Jan-27	20
EP07	Con	Flowline Install	19-Jan-27	10-Feb-27	22
EP07	Con	Mechanical & Piping	19-Jan-27	18-Feb-27	30
		Electrical Install	18-Feb-27	18-Feb-27	
CK34	Con		31-Dec-26	31-Mar-27	91
CK34	Con	Civil & Structural	31-Dec-26	26-Jan-27	26
CK34	Con	Flowline ROW Prep	31-Dec-26	30-Jan-27	30
CK34	Con	Flowline Install	30-Jan-27	21-Feb-27	22
CK34	Con	Mechanical & Piping	20-Jan-27	19-Feb-27	30
CK34	Con	Electrical Install	19-Feb-27	8-Mar-27	17
CK22	Rec		1-Jan-27	27-Mar-27	86
CK23	Rec		3-Jan-27	17-Apr-27	105
CK23	Rec	Civil & Structural	3-Jan-27	17-Feb-27	45
CK23	Rec	Mech Recon	5-Feb-27	25-Feb-27	20
CK23	Rec	Elec Recon	25-Feb-27	27-Mar-27	30
CCTV	Other		10-Jan-27	28-Jul-27	200
CK36	Con		20-Jan-27	20-Apr-27	91
CK36	Con	Civil & Structural	20-Jan-27	15-Feb-27	26
CK36	Con	Flowline ROW Prep	20-Jan-27	19-Feb-27	30
CK36	Con	Flowline Install	19-Feb-27	13-Mar-27	22
CK36	Con	Mechanical & Piping	9-Feb-27	11-Mar-27	30
CK36	Con	Electrical Install	11-Mar-27	28-Mar-27	17
CK24	Rec		12-Feb-27	27-May-27	105
CK24	Rec	Civil & Structural	12-Feb-27	29-Mar-27	45
CK24	Rec	Mech Recon	17-Mar-27	6-Apr-27	20
CK24	Rec	Elec Recon	6-Apr-27	6-May-27	30
DP05	Rec		12-Feb-27	27-May-27	105
DP05	Rec	Civil & Structural	12-Feb-27	29-Mar-27	45
DP05	Rec	Mech Recon	17-Mar-27	6-Apr-27	20
DP05	Rec	Elec Recon	6-Apr-27	6-May-27	30
DP08	Rec		22-Feb-27	6-Jun-27	105
DP08	Rec	Civil & Structural	22-Feb-27	8-Apr-27	45
DP08	Rec	Mech Recon	27-Mar-27	16-Apr-27	20
DP08	Rec	Elec Recon	16-Apr-27	16-May-27	30
SCADA	Other		3-Mar-27	4-Sep-27	186
CK15	Rec		30-Mar-27	6-Jul-27	99
CK15	Rec	Civil & Structural	30-Mar-27	14-May-27	45
CK15	Rec	Mech Recon	2-May-27	22-May-27	20
CK15	Rec	Elec Recon	22-May-27	21-Jun-27	30
CK17	Rec		9-Apr-27	16-Jul-27	99
CK17	Rec	Civil & Structural	9-Apr-27	24-May-27	45
CK17	Rec	Mech Recon	12-May-27	1-Jun-27	20
CK17	Rec	Elec Recon	1-Jun-27	1-Jul-27	30
Ck20	Rec		19-Apr-27	26-Jul-27	99
Ck20	Rec	Civil & Structural	19-Apr-27	3-Jun-27	45
Ck20	Rec	Mech Recon	22-May-27	11-Jun-27	20
Ck20	Rec	Elec Recon	11-Jun-27	11-Jul-27	30
EP05	Rec		20-Apr-27	27-Jul-27	99
EP05	Rec	Civil & Structural	20-Apr-27	4-Jun-27	45
EP05	Rec	Mech Recon	23-May-27	12-Jun-27	20
EP05	Rec	Elec Recon	12-Jun-27	12-Jul-27	30
CK03	Rec		8-May-27	26-Jul-27	80
Ck19	Rec		9-May-27	15-Aug-27	99
Ck19	Rec	Civil & Structural	9-May-27	23-Jun-27	45
Ck19	Rec	Mech Recon	11-Jun-27	1-Jul-27	20
Ck19	Rec	Elec Recon	1-Jul-27	31-Jul-27	30
CK14	Rec		7-Jun-27	13-Sep-27	99
CK14	Rec	Civil & Structural	7-Jun-27	22-Jul-27	45
CK14	Rec	Mech Recon	10-Jul-27	30-Jul-27	20
CK14	Rec	Elec Recon	30-Jul-27	29-Aug-27	30
CK37	Con		22-Jun-27	14-Sep-27	85
CK37	Con	Civil & Structural	22-Jun-27	14-Sep-27	26
CK37	Con	Flowline Install	22-Jun-27	14-Sep-27	22
CK37	Con	Mechanical & Piping	22-Jun-27	14-Sep-27	30
CK37	Con	Electrical Install	22-Jun-27	14-Sep-27	17
"