# 조림 설계·감리 및 사업시행 지침
(행정규칙구분=지침, 공포일자=20230301, 시행일자=20230301, 소관부처=산림청)
행정규칙번호: 1226
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 조림 설계·감리 및 사업시행 지침
행정규칙종류: 지침
발령일자: 20230301
발령번호: 1226
시행일자: 20230301
소관부처: 산림청
담당부서기관: 산림청(산림자원과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장 총  칙', '제1조(목적) 이 지침은 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제15조, 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제13조, 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제11조 및 제12조에 따라 조림사업의 설계기준, 시행 요령, 사업비 산출기준, 감리기준 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(기본방향) 이 지침은 다음의 각호를 기본방향으로 한다.1. 조림사업의 계획적인 추진2. 조림사업의 품질 향상3. 합리적인 사업비 산출', '제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "발주자"라 함은 조림과 관련된 설계, 감리 및 사업을 수행하기 위하여 사업을 발주하고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다. 다만, 조림사업의 설계ㆍ감리를 용역으로 수행하지 않을 경우에는 ‘관리기관’이라 칭한다.2. "감독자"라 함은 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 조림사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.3. "실시설계자"라 함은 당해 사업의 적합한 작업방법을 제시하고 사업 시행에 필요한 비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.4. "책임기술자"라 함은 시행령 제10조에 의한 자격요건을 갖춘 자로서 실시설계 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.5. "감리자"라 함은 관계법령에 따라 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.6. "감리원"이라 함은 시행령 제10조에 의한 자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.7. "사업시행자"라 함은 설계도서 및 관련 규정에 따라 조림사업을 시행하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.8. "현장대리인"이라 함은 사업시행자가 지정하는 자로서 사업 현장의 사업관리 및 기술관리, 기타 업무를 시행하는 현장요원을 말한다.', '제4조(적용범위) 이 지침은 시행령 제13조 및 제15조, 시행규칙 제11조 및 제12조에 의한 조림사업의 설계, 감리, 사업시행에 관하여 적용한다.', '제5조(사업의 구분) 조림 설계, 감리, 사업시행과 관련된 사업의 종류는 다음의 각호와 같이 구분한다.1. 3ha 이상의 조림사업으로서 산주의 동의 등의 절차를 거쳐 기초지방자치단체의 장이 시행하는 사업2. 3ha 이상의 조림사업으로서 산주가 사업을 직접 시행하고 기초지방자치단체의 장으로부터 사업비의 일부를 보조받는 사업3. 3ha 미만의 조림사업으로서 산주의 동의 등의 절차를 거쳐 기초지방자치단체의 장이 시행하는 사업4. 3ha 미만의 조림사업으로서 산주가 사업을 직접 시행하고 기초지방자치단체의 장으로부터 사업비의 일부를 보조받는 사업5. 국가가 직접 시행하는 조림사업', '제2장 설  계', '제6조(사업계획) ① 조림사업 발주기관에서는 제5조의 제1호, 제2호, 제3호 및 제5호에 해당하는 조림사업의 경우 별지 제1호서식과 별지 제2호서식을 작성하여야 한다.② 사업계획을 작성할 때에는 지역산림계획, 경제림 육성단지 관리계획, 산림경영계획, 산림시책, 별표 2의 조림 권장수종 등과 연계되도록 작성하여야 한다.③ 제1항의 규정에 의해 작성된 사업계획서는 설계를 작성하는 기초자료로 활용한다.', '제7조(기본설계) 제6조제1항에 따라 작성한 사업계획을 기본설계로 대체할 수 있다.', '제8조(실시설계의 시기) ① 실시설계는 사업시행 전년부터 사업종류별 시행시기를 감안하여 당해연도 조림사업 착수 전까지 작성하여야 한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 산림재해가 발생하거나 예산 변동 등의 사유가 발생하였을 경우에는 필요한 시기에 실시설계를 작성할 수 있다.', '제9조(실시설계 주체) 실시설계를 용역으로 수행하지 않을 경우에는 관리기관이 직접 작성할 수 있다.', '제10조(책임기술자) ① 책임기술자는 실시설계 계약에서 규정된 업무를 관련 법규에 따라 총괄ㆍ수행하여야 한다.② 책임기술자는 감독자와 협의하여 조림사업 시행에 이상이 없도록 적절한 방안을 마련하여 실시설계도서에 반영하여야 한다.', '제11조(실시설계의 활용) 작성된 실시설계는 다음의 각 호에 해당하는 분야에 활용한다.1. 조림사업에 소요되는 비용의 산출 및 예산을 편성할 경우2. 조림사업 시행자가 조림작업을 시행할 경우3. 감독자가 조림사업 시행의 내용에 관하여 관리ㆍ감독할 경우4. 감리자가 실시설계, 조림사업 시행의 내용을 검토하고 감리할 경우', '제12조(실시설계의 내용) ① 실시설계자는 설계도서를 작성하기 전에 사업계획서(기본설계서 포함)를 검토하여 발주자와 협의하여야 한다.② 다음의 각호에 해당하는 서식에 따라 실시설계를 작성한다.1. 설계설명서 : 별지 제5호서식2. 일반시방서 : 별지 제6호서식3. 특별시방서 : 별지 제7호서식4. 조림대상지 현황도 : 별지 제8호서식5. 작업지시도 : 별지 제9호서식(제9-1호의 작성 및 관리요령에 의한다)6. 사업시행 예정공정표 : 별지 제10호서식7. 사업비 원가계산서 : 별지 제3호서식8. 설계내역서 : 별지 제4호서식9. 필지별사업내역서 : 별지 제29호서식(제29-1호 부터 제29-2호의 작성 및 관리요령에 의한다)10. ha당 단가산출서 : 별지 제12호서식11. 소나무류 반출금지구역 확인서 : 별지 제11호서식12. 그밖에 발주자가 용역계약 시 요구하는 사항③ 실시설계자는 발주자가 요청할 경우 사업시행자와 감리자를 대상으로 실시설계의 방향, 작업요령, 작업시 주의사항 등에 관한 교육과 현장 안내를 하여야 한다.', '제13조(실시설계의 변경) 실시설계가 확정 된 후 사업시행 중 설계변경이 필요할 경우에는 사업시행자와 감리자는 현장 조사를 함께 실시하여 그 결과를 감독자에게 보고하고 감독자는 타당할 경우, 설계변경을 할 수 있다.', '제3장 사업시행', '제14조(현장대리인) ① 사업시행자는 시행령 제15조제1항에 따라 산림기술자를 현장대리인으로 선임하여 배치하고, 이를 발주자에게 보고하여야 한다.② 현장대리인으로 임명된 자는 조림사업시행 전반에 대하여 실시설계도서 및 계약문서에 따라 작업을 성실히 수행하여야 한다.③ 사업시행자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 발주자의 승낙을 받아 3개 이내의 사업장을 통합하여 1인의 현장대리인을 배치할 수 있다.1. 사업장이 동일 특별시ㆍ광역시에 위치하는 경우2. 사업장이 동일 시ㆍ군에 위치하는 경우3. 사업장이 제주특별자치도 또는 세종특별자치시에 위치하는 경우④ 현장대리인이 부득이 사업장을 이탈하고자 하는 경우에는 별지 제28호서식에 따라 감리원 또는 감독자의 승인을 받아야 하며, 사업장간 이동시에는 안전사고 예방 등 사업현장 관리에 필요한 조치를 취하여야 한다.', '제14조의2(작업원) ① 작업원은 산림경영기술자 기능2급 이상인 자가 전체 작업인원 중 30% 이상이어야 한다. 다만, 산림소유자가 직접 실행하는 조림사업은 제외한다.② 감독자와 감리원은 제1항에 따른 작업원이 계약 당시의 구성원과 동일한 지를 수시로 점검하여야 한다.③ 작업원을 교체할 경우에는 감리원을 경유하여 감독자에게 통보하고 동의를 받아야 한다.', '제15조(관련 서류) ① 사업시행자는 조림사업을 착수하기 전에 다음의 각호를 발주자에게 제출하여야 한다.1. 착수계 : 별지 제13호서식2. 작업계획서 : 별지 제14호서식(장비ㆍ인력 투입계획 등)3. 현장대리인 선임계 : 별지 제15호서식(현장대리인 선임 및 재직증명, 작업원의 명단 및 자격증명 등)4. 안전관리계획서 : 시행령 제16조에 따라 착수 전 사업시행자가 수립하고 발주청은 승인5. 그밖에 발주자가 요구하는 사항② 사업시행자는 조림사업시행 중 사업착수 전에 제출한 착수계의 내용 변경 사유가 발생하였을 경우에는 즉시 관련 자료를 첨부하여 변경신청서를 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하고 승인을 받아야 한다.③ 사업시행자는 조림사업시행이 완료된 후에 다음의 각호를 포함하는 사항을 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.1. 완료계 : 별지 제16호서식2. 사업완료검사신청서 : 별지 제17호서식3. 완료사진첩 및 사진이 저장된 CD 등4. 작업일지 : 별지 제18호서식5. 안전교육일지 : 별지 제19호서식6. 안전점검에 관한 종합보고서(시행규칙 제21조에 따라 작성하여 제출)7. 현장대리인 근무상황부 : 별지 제28호서식8. 그 밖에 발주자가 요구하는 사항', '제16조(일정관리) ① 사업시행자는 계약문서상에 명기된 기간 내에 작업을 완료하기 위하여 사업시행예정표에 따라 사업을 시행하여야 한다.② 사업시행자는 불가항력의 사유 등으로 인하여 계약기간 연장이 필요할 시 수정된 사업시행예정표, 연기사유 등을 첨부하여 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 계약기간 연장을 신청할 수 있다.③ 감리자 및 감독자는 각 세부공정별 주요업무, 간과하기 쉬운 공정, 기술력이 요구하는 공정, 하자발생이 우려되는 공정 등에 대하여 점검 리스트를 작성하여 수시점검을 실시할 수 있다.', '제17조(품질관리) ① 사업시행자는 설계상의 대상면적과 사업량이 현장과 차이가 있을 경우에는 감리자에게 보고하고 감리자는 현장 확인 후 검토결과를 발주자에게 보고하여야 한다.② 제1항의 규정에 따라 현장 확인 및 검토 결과를 감독자에게 즉시 보고하고 감독자의 지시에 따라 설계변경 등의 조치를 취하여야 한다.③ 사업이 부실하여 감독자 또는 감리원이 보완작업 또는 재작업을 지시할 경우, 사업시행자는 지시에 따라 보완작업 또는 재작업을 시행하여야 하며 이에 대한 비용은 사업시행자가 부담한다.④ 사업시행자는 감독자와 감리원이 요구할 경우 지정한 기일 내에 작업진행 결과를 수시로 중간보고 하고, 감리원은 작업결과를 확인하여 지적사항의 개선여부를 감독자에게 보고하여야 한다.⑤ 사업시행자는 완료사진첩에 사업시행지의 원경 및 근경을 각각 동일한 장소에서 사업진행에 따라 시행 전ㆍ중ㆍ후 별로 촬영한 사진을 수록하여야 한다.⑥ 사업시행자는 장비투입계획에 따라 투입된 장비의 반출시에는 감리원 및 감독자의 승인을 받아 반출 또는 투입하여야 한다.⑦ 사업시행자는 별지 제18호서식의 작업일지를 기록하여 현장에 비치하고 감리원, 감독자가 요구할 경우 제출하여야 한다.', '제18조(작업관리) ① 계약문서에서 별도로 규정하고 있는 경우와 발주자의 승인에 의한 경우를 제외하고는 야간작업을 할 수 없으며, 사업시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축, 또는 야간작업의 필요성을 발주자가 인정할 경우에 한하여 사업시행자는 그 지시에 따라 사업을 시행한다.② 현장대리인은 야외작업을 하기 어려울 정도의 악천후시 작업을 중단하고 작업원들을 안전한 장소로 대피시켜야 한다.', '제19조(안전관리) ① 작업원의 안전에 관한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 전 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자에게 있다.② 사업시행자는 발주자에게 제출한 안전관리계획서에 따라 다음의 각호를 포함하여 관련 법규에 따라 안전관리에 관한 조치를 하여야 하며, 안전교육을 실시한 경우 별지 제19호서식의 안전교육 일지를 기록하여 비치하고 감리원, 감독자가 요구할 경우 제출하여야 한다.1. 작업원 등 작업장에 들어가는 자에 대한 안전장비 착용여부의 확인2. 발화위험물의 운반, 보관, 사용 등의 안전한 취급3. 유류, 약제, 체인톱 등 각종 위험물의 사용법 교육, 약제 보관지역과 사용장소의 설정, 관리4. 안전사고 예방을 위하여 통행자 또는 작업원의 작업장내의 이동에 관한 교육 또는 확성기, 호루라기 등의 소지 여부 점검5. 전기, 하수도 및 통신선로 등 중요시설에 대한 보호조치6. 구급낭, 접이식 들것 등의 비치7. 그 밖의 안전관리에 필요한 사항이나 계약에서 제시된 사항③ 산재보험 등 보험가입내역, 안전관리비 사용내역서와 안전점검표, 안전교육일지 등을 작업현장에 보관하고 감리원, 감독자가 확인을 요구할 경우 열람할 수 있도록 하여야 한다.④ 사업시행자는 사업시행 중에 일어나는 모든 안전사고를 감리자와 감독자에게 보고하고 필요한 조치를 하여야 한다.', '제20조(재해관리) ① 산불예방활동을 철저히 하여야 하며 산불발생시 진화를 위한 진화장비를 구비하고 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.② 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 유의하며, 유사시에는 피해가 최소화 되도록 응급조치를 하여야 한다.③ 작업장에 인접해 있는 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 사업을 시행하여야 한다.', '제21조(작업완료) 사업시행자는 작업이 완료되었을 경우 완료검사 이전에 다음의 각호에 대한 조치를 하여야 한다.1. 작업 중 발생한 폐자재 및 작업기자재는 전량 수거하여 지정된 업체에 폐기 처분하여야 한다.2. 작업장 주변에 훼손된 산림보호 홍보물, 현수막 등 철거가 필요한 것은 수거하여 처리 하여야 한다.3. 임산물운반로와 작업로는 강우 등 기상재해로부터 피해가 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.4. 그 밖에 감리원, 감독자 등의 지시사항과 사업시행으로 인하여 민원이 발생 될 수 있는 사항은 민원이 발생되지 않도록 조치하여야 한다.', '제4장 감  리', '제22조(감리의 대상 등) ① 실시설계를 용역으로 시행하였을 경우에는 감리를 실시하여야 한다.② 조림사업의 감리범위는 조림예정지정리, 식재작업(파종조림, 천연하종갱신, 움싹갱신, 생태보완조림, 큰나무 공익조림, 비료주기 포함)과 조림감리표준지조사까지로 하며, 활착률 조사는 별표3의 활착률 조사요령을 적용한다.③ 사유림 산림소유자가 국가 또는 지방자치단체의 보조 또는 지원을 받아 3ha 미만의 조림을 직접 시행하는 사업에 대해 지방자치단체의 장이 조림사업의 품질향상을 위해 필요할 경우 위탁 감리자를 지정하여 사업의 적정 시행 여부를 관리ㆍ감독하도록 할 수 있다.', '제23조(감리원) ① 감리용역 수행자는 관련 법ㆍ규정과 감리용역 계약문서에 따라 감리원의 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 자를 선정하여 발주자에게 승인을 받아야 한다.② 감리원은 작업의 품질이 불량할 경우, 실시설계서대로 작업이 되지 않을 경우 또는 안전상 필요한 경우에는 사업시행자에게 시정 또는 작업중지를 명하거나 작업원의 재교육 또는 교체를 요구할 수 있다.③ 제2항의 규정에 따른 감리원의 요구사항에 대하여 사업시행자가 적절한 조치를 취하지 않을 경우 이에 따른 책임은 사업시행자에게 있으며, 감리원은 감독자에게 즉시 보고하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.', '제24조(감리의 내용) ① 감리자는 사업시행 중 해당하는 시점에서 다음의 각호에 해당하는 보고서를 작성하여 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.1. 실시설계 사전검토 보고서 : 별지 제20호서식2. 중간감리 보고서 : 별지 제21호서식3. 예비사업 완료검사 결과보고서 : 별지 제23호서식4. 필지별 실행내역 : 별지 제24호서식5. 감리완료 보고서 : 별지 제25호 부터 제27호서식6. 감리일지 : 별지 제22호서식7. 완료도면 : 별지 제9호서식(제9-1호의 작성 및 관리요령에 의한다)8. 필지별사업내역서 : 별지 제29호서식(제29-1호 내지 제29-2호의 작성 및 관리요령에 의한다)9. 감리결과 등록확인서 : 별지 제30호서식(제30-1호 부터 제30-3호 까지의 작성 및 관리요령에 의한다)10. 그밖에 발주자가 용역계약시 요구하는 사항② 발주자는 감리자가 제1항제7호 및 제8호를 작성할 수 있도록 실시설계자로부터 제출받은 작업지시도 및 필지별사업내역서를 감리자에게 제공할 수 있다.', '제5장 사업완료', '제25조(실시설계 용역의 완료) ① 실시설계자는 설계도서의 작성이 완료되면 실시설계도서와 이를 포함한 전자기록매체(CD 등), 용역계약시 발주자가 요구한 사항을 발주자에게 제출하여야 한다.② 발주자는 실시설계 도서를 검토하여 이상이 있을 경우에는 변경ㆍ보완을 요구할 수 있다.③ 실시설계도서가 이상이 없을 경우에는 발주자는 실시설계용역을 완료 처리한다.', '제26조(사업시행 완료) ① 조림사업 시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약기간 이전에 작업을 완료하고 문서로 예비사업완료검사를 감리자와 감독자에게 요청하여야 한다.② 감리자는 조림사업 시행자로부터 예비사업 완료검사를 요청받았을 경우에는 예비사업 완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업완료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.③ 발주자는 예비사업 완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우 조림사업 시행자로 하여금 시정ㆍ보완하도록 조치하여야 한다.④ 조림사업 시행자는 제3항에 의한 필요한 조치를 완료한 후에 제15조제3항의 규정에 의한 관련서류와 이를 포함한 전자기록매체(CD 등), 용역계약시 발주자가 요구한 사항을 발주자에게 제출하고, 발주자는 최종적으로 조림사업 시행에 대하여 완료 처리한다.⑤ 작업시간 또는 숙련도 등을 감안하여 작업완료기간의 2/3를 경과하여 작업이 완료될 때에는 발주자는 이를 인정할 수 있다.⑥ 발주자 또는 관리기관은 사업시행이 완료된 때에는 조림통계 및 산림경영정보 데이터베이스 구축을 위해 별지 제9호 및 제29호서식에 따라 조림지관리도 및 조림지관리대장을 작성ㆍ관리하여야 한다.', '제27조(감리 용역의 완료) ① 감리자는 감리가 완료되었을 경우 제24조 제3호에서부터 제6호까지의 규정에 따른 서류와 이를 포함한 전자기록매체(CD 등), 사업실행내역 및 공간정보의 파일, 시스템 등록확인서, 용역계약시 발주자가 요구한 사항을 발주자에게 제출하여야 한다.② 발주자는 용역계약서 및 과업지시서 등에 따라 감리용역이 이행되었는지를 검토하고 감리용역에 대해 완료 처리한다.', '제6장 비용의 산출', '제28조(적용기준) 조림사업에 필요한 실시설계 및 감리의 용역비는「산림기술용역 대가 기준」을 적용하고, 조림사업 시행에 필요한 비용 등은 별표 1의 조림품셈 적용기준을 적용한다.', '제29조(재검토 기한) 산림청장은 이 지침에 대하여「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침에 대하여 2023년 3월 1일 기준으로 매 2년이 되는 시점(매 2년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 조림품셈적용기준(제28조관련)

[별표 1]

조림품셈적용기준(제28조관련)

제1장  적용 기준

1.1 적용기준

 1.1.1 목적

 국가, 지방자치단체에서 시행하는 조림사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

 1.1.2 적용범위

  가. 다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 다음사항은 본 품셈에 따른다. 

  나. 실시설계를 통한 조림사업의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.

  다. 본 품셈에 의한 실시설계를 작성하여 실행한 경우 국비 또는 지방비를 보조할 수 있다. 

  라. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 산림청의 사업계획을 참고하여 국가기관, 지방자치단체 등의 장의 책임 하에 적정한 예정가격 산정기준을 결정하여 적용한다.

  마. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령 및 타 부문(토목, 건축, 기계, 통신 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용한다.

 1.1.3 특정 임업기계장비 사용

  가. 사업을 시행하는데 있어 특정한 임업기계사용이 필요할 경우 본 기준에 의하지 않고 국가기관, 지방자체단체 등의 장의 책임하에 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

 1.1.4 수량의 계산법

  가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.

  나. 면적의 계산은 보통 수학공식 활용 또는 전자면적계산 등에 의한다.

 1.1.5 노임단가

  조림사업 부문의 노임단가는 대한건설협회 조사ㆍ공표하는 시중노임단가를 적용한다. 

 1.1.6 노무비의 할증

   연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 근로기준법(제50조 및 제55조), 유해위험작업인 경우에는 산업안전보건법(제139조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제7조제2항)에 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다. 

 1.1.7 재료 및 자재단가 

  가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.

  나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

 1.1.8 할인ㆍ할증의 적용

  가. 품의 할인ㆍ할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다.  단, 재료비의 경우는 할인ㆍ할증요소를 적용 않는다. 

  나. 중복가산 요령

    W = P × (1+a1+a2+a3+ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ+an)

    W : 할증이 포함된 품 (소요인력)

    P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증ㆍ감 요소가 감안된 품

    a1 ∼ an : 품 할증요소 

 1.1.9 금액의 단위 표준

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━┯━━━━━┓

┃종목                      │단위│지위(止位)│비고      ┃

┣━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━┿━━━━━┫

┃설계서의 총액             │원  │1,000     │미만 버림 ┃

┃설계서(일위대가)의 소계   │〃  │1         │미만 버림 ┃

┃설계서(일위대가)의 금액란 │〃  │1         │〃        ┃

┗━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━┷━━━━━┛

 1.1.10 설계 및 감리용역 대가 작성기준

   실시설계 및 감리용역의 대가 산출 및 적용기준은「산림기술용역 대가 기준」을 적용한다.

 1.1.11 조림사업 원가 작성기준

  가. 조림사업시행에 대한 원가계산은 기획재정부 계약예규인 예정가격작성기준 중 공사원가계산 작성기준에 따른다. 

  나. 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 관계법령 (산업안전보건법)에 따라 요구되는 산업안전보건관리비는 건설공사에 준하여 별도 계상한다.

  다. 보험료의 적용사항은 기획재정부 계약예규와 관련 법령 및 규정에 따르며 기타 비목별 적용기준은 다음과 같다. 다만, 산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료와 노인장기요양보험료의 적용 요율은 관계법령이 정하는 적용기준에 따른다.

   라. 원가 구성 비목별 적용기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구분                            │적용 기준                                                             ┃

┃비목                            ├────────────┬──┬───────────────────┨

┃                                │적용방법                │요율│적용 기준                             ┃

┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃순│재│직 접 재 료 비          │주재료비+잡품           │    │                                      ┃

┃  │료├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃원│비│간 접 재 료 비          │                        │    │                                      ┃

┃  ├─┼────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃가│노│소 계                   │                        │    │                                      ┃

┃  │무├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │비│직 접 노 무 비          │                        │    │                                      ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │  │간 접 노 무 비          │(직접노무비)×율        │    │토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 ┃

┃  │  │                        │                        │    │제비율 적용기준(조경부문)             ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │  │소 계                   │                        │    │                                      ┃

┃  ├─┼────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │경│기 계 경 비             │기계손료×장비단가      │    │                                      ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │  │산 업 재 해 보 상       │(노무비 : 직노+간노)×율│    │관계법령의 보험요율 적용              ┃

┃  │  │보 험 료                │                        │    │                                      ┃

┃  │비├────────────┼────────────┼──┤                                      ┃

┃  │  │고 용 보 험 료          │(노무비)×율            │    │                                      ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┤                                      ┃

┃  │  │국  민  건  강          │(직접노무비)×율        │    │                                      ┃

┃  │  │보 험 료                │                        │    │                                      ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┤                                      ┃

┃  │  │국  민  연  금          │(직접노무비)×율        │    │                                      ┃

┃  │  │보 험 료                │                        │    │                                      ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┤                                      ┃

┃  │  │노 인 장 기             │(건강보험료)×율        │    │                                      ┃

┃  │  │요 양 보 험 료          │                        │    │                                      ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │  │산  업  안  전  보  건  │(노무비)×율            │    │토목·조경·산업환경설비공사 원가계   ┃

┃  │  │관 리 비                │                        │    │산 제비율 적용기준(조경부문)          ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │  │기 타 경 비             │(재료비+노무비)×율     │    │                                      ┃

┃  │  ├────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃  │  │소 계                   │                        │    │                                      ┃

┠─┴─┴────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃일 반 관 리 비                  │(재료비+노무비+경비)    │    │토목·조경·산업환경설비공사 원가계   ┃

┃                                │×율                    │    │산 제비율 적용기준(조경부문)          ┃

┠────────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃이 윤                           │(노무비+경비+일반관리   │    │토목·조경·산업환경설비공사 원가계   ┃

┃                                │비) ×율                │    │산 제비율 적용기준(조경부문)          ┃

┠────────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃총 원 가                        │                        │    │                                      ┃

┠────────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃부 가 가 치 세                  │총원가×율              │    │부가가치세법                          ┃

┠────────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃도  급  예  정  액              │총원가+부가가치세       │    │                                      ┃

┠────────────────┼────────────┼──┼───────────────────┨

┃관 급 자 재 대                  │관급묘목대              │    │                                      ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃총 사 업 비                     │도급예정액+관급자재대   │    │                                      ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  ※ 관계법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 최근 적용기준을 확인하여 반영

  ※ 관급으로 공급되는 묘목대는 일반재료비에 포함하지 않고 별도 관급자재대 항목을 두어 원가산출 함에 유의

1.2  품셈적용 산출 예시

1.2.1 통합단가 산출 예시

ha당 단가산출서(예시)

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃위치 및 면적              │4-0-1-0 소반                                                                              │비 고       ┃

┠─────────────┼─────────┬────────┬───┬───────────┬───┬──────┤            ┃

┃구분                      │작업량            │단위품          │소요품│단가(원)              │할인  │계(원)      │            ┃

┃                          │                  │                │      │                      │ㆍ    │            │            ┃

┃                          │                  │(인원,수량,요율)│      │                      │      │            │            ┃

┃  ┌───────────┤        ┌────┤      ┌────┤      │        ┌──────┤      │            │            ┃

┃　│단위작업              │　      │단위    │　    │단위    │      │　      │종류        │증률　│            │            ┃

┣━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━━━┿━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┫

┃단│o 예정지정리          │　      │　      │　    │　      │　    │　      │　          │　    │　          │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃위│- 직접노무비          │　      │　      │　    │　      │　    │　      │　          │　    │1,332,277   │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃작│ㆍ벌채부산물          │1.0     │ha      │7.00  │인      │7.00  │173,023 │특별50%     │10%   │1,332,277   │2인 1조     ┃

┃  │임내정리              │        │        │      │        │      │        │            │      │            │            ┃

┃업│(벌채와 동시정리지역) │        │        │      │        │      │        │보통50%     │      │            │            ┃

┃  │                      │        │        │      │        │      │        │            │      │            │            ┃

┃별│                      │　      │　      │　    │　      │　    │192,375 │(특별인부)  │　    │　          │　          ┃

┃  │                      │        │        │      │        │      │        │            │      │            │            ┃

┃  │                      │        │        │      │　      │      │153,671 │(보통인부)  │      │　          │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │- 재료비(체인톱)      │　      │　      │　    │　      │　    │　      │　          │　    │61,152      │            ┃

┃  │                      │        │        │      │        │      │        │            │      │            │            ┃

┃  │ㆍ연료                │3.5     │대/ha   │5.60  │ℓ/대   │19.60 │1,600   │휘발유(ℓ)  │　    │31,360      │1대/1조     ┃

┃  │                      │        │        │      │        │      │        │            │      │            │            ┃

┃  │ㆍ잡품　              │31,360　│원　    │95　  │%　     │　　  │　　    │　　        │　　  │29,792　    │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │- 기계경비            │3.5     │대      │0.0084│        │　    │900,000 │체인톱(대)  │　    │26,460      │1대/1조     ┃

┃  │(체인톱)              │        │        │      │        │      │        │            │      │            │            ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │o 식 재               │　      │　      │　    │　      │　    │　      │　          │　    │            │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │- 직접노무비          │　      │　      │　    │　      │　    │　      │　          │　    │2,688,839   │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ㆍ식재작업            │3,000   │본/ha   │4.00  │인/천본 │12.00 │165,282 │특별30%     │10%   │2,181,725   │소나무      ┃

┃  │                      │        │        │      │        │      │        ├──────┤      │            │2-0용(중묘) ┃

┃  │                      │        │        │      │        │      │        │보통70%     │      │            │            ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ㆍ표시봉설치          │3,000   │본/ha   │0.70  │인/천본 │2.10  │153,671 │보통인부    │　    │322,709     │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ㆍ소운반              │3,000   │본/ha   │0.40  │인/천본 │1.20  │153,671 │보통인부    │　    │184,405     │　중묘      ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │- 재료비              │　      │　      │　    │　      │　    │　      │　          │　    │2,328,000   │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ㆍ묘목                │3,000   │본/ha   │　    │　      │　    │656     │원/본       │　    │1,968,000   │소나무 2-0용┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ㆍ표시봉              │3,000   │개/ha   │　    │　      │　    │120     │원/개       │　    │360,000     │대나무      ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │- 경 비               │　      │　      │　    │　      │　    │　      │　          │　    │12,492      │　          ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ㆍ대운반　            │3,000　 │본/ha　 │      │　　    │　　  │4,164　 │원/1,000본　│　　  │12,492      │운반거리    ┃

┃  │                      │        │        │　    │        │      │        │            │      │            │50km　      ┃

┠─┼───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃합│순 원 가              │        │        │      │        │      │        │            │      │6,441,576   │            ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃계│ o직접노무비          │        │        │      │        │      │        │            │      │4,021,116   │            ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ o재  료  비          │        │        │      │        │      │        │            │      │2,381,508   │            ┃

┃  ├───────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼──────┼───┼──────┼──────┨

┃  │ o경비(기계경비)      │        │        │      │        │      │        │            │      │38,952      │            ┃

┠─┴───────────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴──────┴───┴──────┴──────┨

┃  o 할인, 할증률 산정                                                                                                               ┃

┠─┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────────┬──────┨

┃　│구분                      │할인, 할증요소                  │단위작업(%)                                         │비고        ┃

┃  │                          │                                ├─────┬──────────┬─────────┤            ┃

┃  │                          │                                │예정지정리│식재                │　                │            ┃

┃  ├─────────────┼────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────┨

┃  │o 미이용산림 바이오 메스  │50㎥∼100/ha미만                │5%        │　                  │　                │　          ┃

┃  │정리량                    │                                │          │                    │                  │            ┃

┃  ├─────────────┼────────────────┼─────┼──────────┼─────────┤            ┃

┃  │o 산지경사                │중경사(15∼30°)                │5%        │5%                  │　                │　          ┃

┃  ├─────────────┼────────────────┼─────┼──────────┼─────────┤            ┃

┃  │o 작업장까지 이동거리     │1.3㎞ 미만                      │0%        │0%                  │　                │　          ┃

┃  ├─────────────┼────────────────┼─────┼──────────┼─────────┤            ┃

┃  │o 벌채구역 크기           │3,000㎡ 이상                    │0%        │　                  │　                │　          ┃

┃  ├─────────────┼────────────────┼─────┼──────────┼─────────┤            ┃

┃  │o 토양상태                │돌함량 10∼30%                  │　        │5%                  │　                │　          ┃

┃  ├─────────────┼────────────────┼─────┼──────────┼─────────┤            ┃

┃  │o 산불피해지              │                                │0%        │　                  │　                │　          ┃

┃  ├─────────────┼────────────────┼─────┼──────────┼─────────┤            ┃

┃  │o 합    계　              │                                │10%       │10%                 │　                │　          ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━┛

제2장 작업단위별 적용품셈

 2.1 인공식재조림

  2.1.1 예정지 정리작업

   가. 소요인력 (1ha당)

   ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓

┃구  분        │작업내용                │소요인력│인력구분    ┃

┃              │                        │(인/ha) │            ┃

┣━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━┫

┃모든 벌채산물 │o 보완사업지 정리       │2.4     │특별인부 50%┃

┃임내존치지역  │o 휴경지 등 정리        │5.5     │보통인부 50%┃

┃              │o 관목지 등 정리        │6.0     │            ┃

┃              │o 산불 등 피해지 정리   │10.0    │            ┃

┃              │o 불량림 정리           │10.0    │            ┃

┠───────┼────────────┼────┤            ┃

┃벌채부산물    │o 인력 정리             │10.0    │            ┃

┃임내존치지역  │o 임업기계장비 이용 정리│9.0     │            ┃

┠───────┼────────────┼────┤            ┃

┃벌채와        │o 벌채부산물 임내정리   │7.0     │            ┃

┃동시정리지역  │o 모든 벌채부산물 반출  │9.0     │            ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛

 [주] (1) 예정지 정리는 나무식재ㆍ파종조림ㆍ움싹갱신 등에 장애가 되는 지장물을 기계톱ㆍ예취기ㆍ낫 등으로 제거하고 그 산물을 조림예정지 밖으로 반출하거나, 다음과 같은 방법으로 조림예정지 안에 정리하는 작업이다.

        (가) 지장물은 등고선과 수평방향으로 정리하거나 산지의 경사(傾斜) 방향으로 정리한다.

        (나) 지장물 정리 폭은 식재목 간 거리 미만으로 한다.

        (다) 정리열의 길이는 50m 이내로 하고 그 사이에 작업자가 통과할 수 있도록 통로를 둔다.

        (라) 지장물의 정리 방향과 폭, 정리열의 길이, 식재열 배치는 산지의 형태, 산물 정리량 등 입지여건을 고려하여 조정할 수 있다.

      (2) 우드그랩이 임내를 주행하여 지장물을 반출ㆍ정리하는 산지 경사도는 25°이하로 제한하여야 한다.

      (3) 보완사업지는 벌채부산물이 정리되었거나 전년도 조림지(2년차)에 보식하는 경우의 산림을 말한다.

      (4) 휴경지 등은 농작물을 경작하지 아니하여 관목이나 덩굴류로 덮여있는 토지를 말하며, 조림을 한 후 1년이상 3년미만 경과한 산림을 포함한다.

      (5) 관목지 등은 관목과 덩굴류가 주를 이루고 있는 산림을 말하며, 조림을 한 후 3년이상 경과한 산림을 포함한다. 

      (6) 벌채부산물 임내존치지역은 벌채를 완료한 후 예정지 정리작업을 별도로 실행(벌채와 예정지 정리작업을 각각 다른 사업자가 실행하는 경우를 포함한다)하는 수확벌채지를 말한다.

      (7) 벌채와 동시정리지역은 벌채와 예정지 정리작업을 동일한 사업자가 동일한 시기에 실행하는 수확벌채지를 말한다.

      (8) 모든 벌채부산물 반출은 벌채 부산물(전목을 포함한다)을 중토장 등 화물차가 운행할 수 있는 장소까지 반출하는 것을 말한다. 이 경우 경제성이 현저히 떨어지는 잔가지 등은 반출하지 않고 임내에 정리할 수 있다.

      (9) 이용가치가 없는 가슴높이지름 6cm 이상의 불량목ㆍ피해목의 벌채, 운재로의 신설ㆍ보수 품은 「국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령」 적용하여 별도로 계상할 수 있다.

     (10) 예정지 정리를 임업기계장비로 실행하려는 경우에도 본 품의 소요인력을 기준으로 품을 계상할 수 있다. 소요재료와 기계손료 품 또한 같다.

     (11) 예정지 정리를 하지 아니하고도 식재작업이 가능한 지역은 본 품의 적용을 생략할 수 있다.

   나. 소요재료

┏━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃기계명│주연료    │잡품          │투입장비 및 소요인력    ┃

┃      │(ℓ/일,대)│(주연료비의 %)│                        ┃

┣━━━┿━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┫

┃체인톱│5.6       │95%           │기계톱 1대, 2인 1조 작업┃

┗━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

   《주》적용기준

     o 주연료는 휘발유를 적용한다.

     o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

       ※ 예) ha당 소요인력 6.0명 산출시, 주재료(휘발유) = 5.6ℓ× (6.0명/2)대 = 16.8ℓ/ha 

   다. 기계손료

┏━━━┯━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃기계명│규  격│손료계수    │적용기준                                    ┃

┃      │      │(1일 1대당) │                                            ┃

┣━━━┿━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃체인톱│45cc  │0.0084      │기계손료 = 손료계수×기계가격×대수(인원/2) ┃

┗━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

   《주》적용기준

       o 규격은 투입기계의 배기량이다.

       o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액이다.

       ※ 예) ha당 소요인력 6.0명, 체인톱 가격 900,000원/대 일 겨우, 

              기계손료 = 0.0084 × 900,000원 × (6.0/2)대 = 22,680원/ha

   라. 할인ㆍ할증요소

   ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃구  분                │내  용                                      │할인ㆍ증률┃

┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫

┃미이용 산림바이오메스 │100㎥/ha 이상                               │1.10      ┃

┃정리량                ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │50㎥/ha ∼ 100㎥/ha 미만                    │1.05      ┃

┃                      ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │50㎥/ha 미만                                │1.00      ┃

┠───────────┼──────────────────────┼─────┨

┃산지경사              │급 (30° 초과)                              │1.10      ┃

┃                      ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │중 (15～30°)                               │1.05      ┃

┃                      ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │완 (15° 미만)                              │1.00      ┃

┠───────────┼──────────────────────┼─────┨

┃작업장까지 이동거리   │2.5㎞ 이상                                  │1.10      ┃

┃                      ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │1.3㎞∼2.5㎞ 미만                           │1.05      ┃

┃                      ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │1.3㎞ 미만                                  │1.00      ┃

┠───────────┼──────────────────────┼─────┨

┃벌채구역 크기         │개벌지 크기가 700㎡(또는 벌채폭 30m) 이하   │1.10      ┃

┃                      ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │개벌지 크기가 3,000㎡(또는 벌채폭 60m) 미만 │1.05      ┃

┃                      ├──────────────────────┼─────┨

┃                      │개벌지 크기가 3,000㎡ 이상                  │1.00      ┃

┠───────────┼──────────────────────┼─────┨

┃산불피해지            │산불피해목 벌채 및 정리                     │1.05      ┃

┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

   [주] (1) 미이용 산림바이오메스 정리량은 다음과 같이 산출한다.

       (가) 수확벌채지는 입목벌채 허가신청서ㆍ신고서에 첨부하여 제출한 벌채예정수량조사서에 기재된 벌채재적의 40%를 적용한다.

       (나) 모든 벌채산물 임내존치지역은 표준지조사 결과로 산출된 입목재적을 적용한다.

      (2) 작업장까지 이동거리란, 「도로법」상 도로에서 작업장 시작지점까지의 거리로 1/5,000 지형도에서 산출한다.

      (3) 산불피해지의 할증률은 조림면적에 대한 산림피해지 면적의 비율을 곱하여 적용한다.

       ※ 예) 조림면적 10ha 중 산불피해지가 2ha인 경우 : 1+(0.05*2ha/10ha)=1.01

  2.1.2 식재작업

   1) 나무식재

    가. 소요인력 (1,000본당)

┏━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━━┓

┃구    분│규  격│소요인력│인력구분    ┃

┣━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━━━┫

┃소묘식재│소  묘│3.50    │특별인부 30%┃

┠────┼───┼────┤보통인부 70%┃

┃중묘식재│중  묘│4.00    │            ┃

┠────┼───┼────┤            ┃

┃대묘식재│대  묘│5.00    │            ┃

┗━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━━┛

 [주] (1) 본 품은 구덩이 파기, 묘목심기와 뒷정리를 포함한다. 묘목 운반비는 별도로 적용한다.

      (2) 보식의 경우에는 나무식재 품의 0.05인/100본당을 가산할 수 있다. 

      (3) 묘목의 규격은 「종묘사업 실시요령」 (산림청 예규) 별표 9 "산림용 묘목규격표"의 수종별 묘령 및 형태에 따라 다음과 같이 적용한다.

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃수종별        │소 묘           │중 묘                       │대 묘             ┃

┣━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┫

┃소나무        │1-1(노)         │2-0(용)                     │1-1-2(노), 2-2(용)┃

┠───────┼────────┼──────────────┼─────────┨

┃낙엽송        │                │1-1, 2-0(용)                │                  ┃

┠───────┼────────┼──────────────┼─────────┨

┃잣나무        │2-1(노)         │2-2(노)                     │2-2-3(노)         ┃

┠───────┼────────┼──────────────┼─────────┨

┃편백          │                │1-1(노), 1-1-1(노), 2-0(용) │1-1-2, 2-2(용)    ┃

┠───────┼────────┼──────────────┼─────────┨

┃삼나무        │                │1-1(노)                     │                  ┃

┠───────┼────────┼──────────────┼─────────┨

┃리기테다소나무│1-0(노)         │                            │                  ┃

┠───────┼────────┼──────────────┼─────────┨

┃백합나무      │1-0(노), 1-1(노)│                            │                  ┃

┠───────┼────────┼──────────────┼─────────┨

┃가시나무류    │2-0(용)         │                            │                  ┃

┠───────┴────────┴──────────────┴─────────┨

┃                                                                                  ┃

┃※ 위 표에서 ‘노’는 ‘노지묘’이고, ‘용’은 ‘용기묘’이다.                    ┃

┃※ 그 밖의 수종은 수종별 간장(최소 간장을 말한다) 및 근원경을 기준으로 아래와     ┃

┃같이 적용하되, 활엽수 삽목묘ㆍ접목묘 대묘는 이를 중묘로 본다.                     ┃

┃┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓    ┃

┃┃구분│침엽수                          │활엽수                            ┃    ┃

┃┣━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫    ┃

┃┃소묘│간장 20cm미만                   │간장 30cm미만                     ┃    ┃

┃┠──┼────────────────┼─────────────────┨    ┃

┃┃중묘│간장 20cm이상 40cm미만 또는     │간장 30cm이상 60cm미만 또는       ┃    ┃

┃┃    │간장 40cm이상이고 근원경 8mm미만│간장 60cm이상이고 근원경 11mm미만 ┃    ┃

┃┠──┼────────────────┼─────────────────┨    ┃

┃┃대묘│간장 40cm이상이고 근원경 8mm이상│간장 60cm이상이고 근원경 11mm이상 ┃    ┃

┃┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

      (4) 묘목의 가격은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제16조 규정에 따라 본 품과 별도로 적용한다.

    나. 할인ㆍ할증요소

┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃구  분              │내  용                                    │할인?증률┃

┣━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫

┃토양상태            │돌함량이 30% 이상이고, 나무뿌리가 밀하게  │1.10      ┃

┃                    │분포할 경우                               │          ┃

┃                    ├─────────────────────┼─────┨

┃                    │돌함량이 10～30%이고, 나무뿌리가          │1.05      ┃

┃                    │보통정도로 분포할 경우                    │          ┃

┃                    ├─────────────────────┼─────┨

┃                    │식혈시 장애물이 거의 없음                 │1.00      ┃

┠──────────┼─────────────────────┼─────┨

┃산지경사            │급 (30° 초과)                            │1.10      ┃

┃                    ├─────────────────────┼─────┨

┃                    │중 (15～30°)                             │1.05      ┃

┃                    ├─────────────────────┼─────┨

┃                    │완 (15° 미만)                            │1.00      ┃

┠──────────┼─────────────────────┼─────┨

┃작업장까지 이동거리 │2.5㎞ 이상                                │1.10      ┃

┃                    ├─────────────────────┼─────┨

┃                    │1.3㎞∼2.5㎞ 미만                         │1.05      ┃

┃                    ├─────────────────────┼─────┨

┃                    │1.3㎞ 미만                                │1.00      ┃

┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

 [주] (1) 산지경사는 표준지를 실측하거나 수치지형도를 이용하여 산출한다.

     (2) 작업장까지 이동거리란, 「도로법」상 도로에서 작업장 시작지점까지의 거리로 1/5,000 지형도에서 산출한다.

   2) 표시봉 설치

    가. 소요인력 (1,000본당)

┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃구  분      │규  격        │소요인력│인력구분  ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━┫

┃표시봉 설치 │길이 1.0m 이상│0.70    │보통인부  ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┛

 [주] (1) 본 품은 표시봉 소운반과 설치비를 포함한다.

      (2) 표시봉의 길이는 1.0m 이상으로 하고, 상부 쪽에는 식별이 용이하도록 0.5m 이상 표시한다. 이때 표시봉 및 상부표시는 친환경 소재로 한정한다.

      (3) 표시봉의 가격은 시장가격을 조사하여 적용한다.

   3) 지주목 설치

  가. 소요인력 (1,000본당)

┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃구  분      │규  격        │소요인력│인력구분  ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━┫

┃지주목 설치 │길이 1.0m 이상│1.00    │보통인부  ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┛

 [주] (1) 본 품은 지주목 소운반과 설치비를 포함한다.

      (2) 지주목은 대묘식재만 적용하며, 묘목 1본당 지주목 1개를 적용한다.

      (3) 지주목은 길이 1.0m 이상의 목재 또는 원통형 대나무로 0.3m 이상 땅속에 박히도록 설치하여야 한다.

   4) 대절작업

    가. 소요인력 (1,000본당)

┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃구  분│사용도구│소요인력│인력구분  ┃

┣━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━━┫

┃대  절│전정가위│0.50    │특별인부  ┃

┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛

 [주] (1) 대절작업이란, 초두부 고사방지를 위하여 식재 후 지상부 줄기에서 눈(芽)이 1～2개 남겨질 수 있도록 지상부에서 3∼5㎝ 정도 위치를 전정가위로 잘라주는 것을 말한다.

      (2) 대절작업은 백합나무, 오동나무 등 조림목을 대상으로 실시한다.

   5) 묘목 가식작업

    가. 소요인력 (1,000본당)

┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃구  분    │소요인력│인력구분  ┃

┣━━━━━┿━━━━┿━━━━━┫

┃소묘, 중묘│0.20    │보통인부  ┃

┠─────┼────┤          ┃

┃대  묘    │0.30    │          ┃

┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━┛

 [주] 본 품은 가식장 준비, 차광망 설치와 물주기를 포함한다.

   6) 묘목 소운반

    가. 소요인력 (1,000본당)

┏━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃구  분            │소요인력│인력구분  ┃

┣━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━┫

┃노지묘(소묘, 중묘)│0.15    │보통인부  ┃

┠─────────┼────┤          ┃

┃용기묘(소묘, 중묘)│0.40    │          ┃

┠─────────┼────┤          ┃

┃용기대묘          │1.70    │          ┃

┠─────────┼────┤          ┃

┃대묘(분뜨기묘)    │3.40    │          ┃

┗━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┛

 [주] (1) 묘목 소운반이란, 묘목을 가식장 또는 차량에서 식재지점까지 운반하는 것을 말한다.

      (2) 묘목의 대운반비는 2개 이상의 견적을 받아 적용하거나, 다음 자료를 참고하여 소운반비와 별도로 산출한다.

┏━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓

┃규  격│수종 및 묘령(형태)│적재량                │비  고      ┃

┃      │                  ├─────┬─────┤            ┃

┃      │                  │2.5톤 차량│5.0톤 차량│            ┃

┣━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┫

┃소  묘│소나무 1-1(노지묘)│110곤포   │200곤포   │500본/곤포  ┃

┠───┼─────────┼─────┼─────┼──────┨

┃중  묘│편백 2-0(용기묘)  │150박스   │300박스   │100본/박스  ┃

┠───┼─────────┼─────┼─────┼──────┨

┃대  묘│해송 1-1-2(노지묘)│1,800본   │3,000본   │분뜨기묘 1본┃

┃      ├─────────┼─────┼─────┼──────┨

┃      │소 2-2 (용기묘)   │300곤포   │800곤포   │10본/곤포   ┃

┠───┴─────────┴─────┴─────┴──────┨

┃※ 묘목 1,000본당 무게                                          ┃

┃ - 소나무 노지묘 1-1 (45㎏)                                     ┃

┃ - 낙엽송, 편백 용기묘 2-0 (200㎏)                              ┃

┃ - 상수리 용기묘 1-0 (200㎏)                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌────┐┌─────────┐

│※ 예시 ││대운반비 단가산출 │

└────┘└─────────┘

┌──────────────────────────────────────┐

│   * 묘목본수 및 차량대수는 소수점 셋째자리에서 반올림 하여 둘째자리로 계산 │

│   * 운송비 및 대운반비 등 비용은 1원단위 미만 절사                         │

└──────────────────────────────────────┘

  (1) 10ha에 식재할 소묘 30,000본을 100㎞ 운반할 경우의 대운반비 산출

   ○ 화물차별 묘목 적재량은 양묘협회에서 제공해 준 자료 활용. 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 소묘 수량은 55,000본. 

   ○ 화물차 운송비는 거리별 구역화물 고시금액(2009년) 적용, 2.5톤 화물차 100㎞ 운송비는 91,810원.  

   ○ 소묘 1,000본당 대운반비를 산출하면

     - 차량 소요대수는 30,000본/55,000본 = 0.55대

     - 소묘 30,000본 운송비 : 91,810원 × 0.55대 = 50,495원. 

     - 소묘 1,000본당 대운반비 : 50,495원×(1,000본/30,000본) = 1,683원 

  (2) 20ha에 식재할 용기묘(편백2-0) 60,000본을 80㎞ 운반할 경우의 대운반비 산출

   ○ 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 용기묘 수량은 15,000본.  5.0톤에 적재할 수 있는 용기묘 수량은 30,000본. 

   ○ 2.5톤 화물차 80㎞ 운송비는 84,620원. 5.0톤 화물차 80㎞ 운송비는 115,890원. 

   ○ 용기묘 운반차량은 5.0톤으로 결정

   ○ 용기묘 1,000본당 대운반비를 산출하면;

     - 차량 소요대수는 60,000본/30,000본 = 2.0대(5톤 화물차)

     - 용기묘 60,000본 운송비 : 115,890원 × 2대 = 231,780원. 

     - 용기묘 1,000본당 대운반비 : 231,780원×(1,000본/60,000본) = 3,862원 

  (3) 10ha에 식재할 대묘(해송 1-1-2 분뜨기묘) 15,000본을 80㎞ 운반할 경우의 대운반비 산출

   ○ 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 대묘 수량은 1,800본.  5.0톤에 적재할 수 있는 대묘 수량은 3,000본. 

   ○ 2.5톤 화물차 80㎞ 운송비는 84,620원. 5.0톤 화물차 80㎞ 운송비는 115,890원. 

   ○ 대묘 운반차량은 5.0톤으로 할 경우, 대묘 1,000본당 대운반비를 산출하면

     - 차량 소요대수는 15,000본/3,000본 = 5.0대(5톤 화물차)

     - 대묘 15,000본 운송비 : 115,890원 × 5대 = 579,450원. 

     - 대묘 1,000본당 대운반비 : 579,450원×(1,000본/15,000본) = 38,629원 

   ○ 대묘 운반차량은 2.5톤으로 할 경우, 대묘 1,000본당 대운반비를 산출하면

     - 차량 소요대수는 15,000본/1,800본 = 8.33대(2.5톤 화물차)

     - 대묘 15,000본 운송비 : 84,620원 × 8.33대 = 704,885원. 

     - 대묘 1,000본당 대운반비 : 704,885원×(1,000본/15,000본) = 46,992원 

    ※ 상기와 같은 대묘 운반은 5.0톤으로 적용함이 타당함.

  2.1.3 파종조림

  가. 소요인력 (1ha당)

 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┓

┃구  분        │내    용            │소요인력│인력구분┃

┃              │                    │(인/ha) │        ┃

┣━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┫

┃파종상 만들기 │40cm×40cm×5,000개 │6.0     │보통인부┃

┃              ├──────────┼────┤        ┃

┃              │80cm×80cm×5,000개 │11.0    │        ┃

┠───────┼──────────┼────┤        ┃

┃파종상에 점파 │5,000판×3립        │7.2     │        ┃

┠───────┼──────────┼────┤        ┃

┃파종상 없이   │조  파              │9.2     │        ┃

┃              ├──────────┼────┤        ┃

┃              │점  파              │7.2     │        ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┛

 [주] (1) 파종상 만들기란, 종자파종 할 지역의 지피물을 제거하고 토양을 괭이나 삽으로 경운하여 돌이나 잡초목의 뿌리 등을 제거한 후 10㎝ 높이로 상을 만드는 작업을 말한다.

      (2) 종자파종 품에는 파종 후 종자지름의 2∼3배 흙을 복토하고 망사, 프라스틱원통 또는 종이컵 등으로 방조물을 설치하는 작업을 포함한다. 

      (3) 예정지정리가 필요한 경우에는 "2.1.1 예정지 정리작업"을 적용한다.

   나. 할인?할증요소

     o 할인ㆍ할증은 "2.1.2 나무식재"의 할인ㆍ할증요소에 따른다.

  2.1.4 천연하종갱신

   가. 소요인력 (1ha당)

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┓

┃구  분      │내    용                  │소요인력│인력구분┃

┃            │                          │(인/ha) │        ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┫

┃지면긁기작업│폭 30～40cm × 열간거리 2m│8.0     │보통인부┃

┃            │(전면적의 15～20%)        │        │        ┃

┃            ├─────────────┼────┤        ┃

┃            │폭 80cm × 열간거리 2m    │15.0    │        ┃

┃            │(전면적의 40%)            │        │        ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┛

 [주] (1) 지면긁기작업이란, 떨어진 종자가 잘 발아할 수 있도록 등고선 방향으로 지피물을 제거하고 토양 광물층이 노출되도록 하는 작업을 말하며, 모수에서 종자가 떨어지기 전에 실시한다.

      (2) 예정지정리가 필요한 경우에는 "2.1.1 예정지 정리작업"을 적용한다.

   나. 할인?할증요소

     o 할인ㆍ할증은 "2.1.2 나무식재"의 할인ㆍ할증요소에 따른다.

  2.1.5 움싹갱신

  가. 소요인력 (1ha당)

┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓

┃구  분            │내    용            │소요인력│인력구분    ┃

┃                  │                    │(인/ha) │            ┃

┣━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━┫

┃맹아근주 정리작업 │맹아근주 900본 기준 │4.95    │특별인부 50%┃

┃                  │                    │        │보통인부 50%┃

┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛

 [주] (1) 맹아근주 정리작업이란, 벌채면을 평활하고 약간 기울게 하여 물이 고이지 않도록 잘라주는 작업을 말한다.

      (2) 본 품에는 움싹이 잘 발생할 수 있도록 벌근 주위를 정리하는 작업이 포함한다.

      (3) 예정지정리가 필요한 경우에는 "2.1.1 예정지 정리작업"을 적용한다.

   나. 소요재료

┏━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃기계명│주연료    │잡품          │투입장비 및 소요인력    ┃

┃      │(ℓ/일,대)│(주연료비의 %)│                        ┃

┣━━━┿━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┫

┃체인톱│5.6       │95%           │기계톱 1대, 2인 1조 작업┃

┗━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

 [주] (1) 주연료는 휘발유를 적용한다.

      (2) 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

   다. 기계손료

┏━━━┯━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃기계명│규  격│손료계수    │적용기준                                    ┃

┃      │      │(1일 1대당) │                                            ┃

┣━━━┿━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃체인톱│45cc  │0.0084      │기계손료 = 손료계수×기계가격×대수(인원/2) ┃

┗━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 [주] (1) 규격은 투입기계의 배기량이다.

      (2) 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액이다.

라. 할인?할증요소

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃구분        │내  용            │할인?증률┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━┫

┃산지경사    │급 (30° 초과)    │1.10      ┃

┃            ├─────────┼─────┨

┃            │중 (15～30°)     │1.05      ┃

┃            ├─────────┼─────┨

┃            │완 (15° 미만)    │1.00      ┃

┠──────┼─────────┼─────┨

┃작업장까지  │2.5㎞ 이상        │1.10      ┃

┃이동거리    ├─────────┼─────┨

┃            │1.3㎞∼2.5㎞ 미만 │1.05      ┃

┃            ├─────────┼─────┨

┃            │1.3㎞ 미만        │1.00      ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━┛

  2.1.6 생태보완조림

   가. 소요인력 (1ha당)

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓

┃구  분      │내    용              │소요인력                │인력구분    ┃

┃            │                      │(인/ha)                 │            ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┫

┃움싹본수조절│그루터기 900본 기준   │4.15                    │특별인부 30%┃

┠──────┼───────────┼────────────┤보통인부 70%┃

┃치수이식    │치수 100본 기준       │0.50                    │            ┃

┠──────┼───────────┼────────────┤            ┃

┃보완조림    │현장 여건에 맞게 적용 │묘목규격에 따라 차등적용│            ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛

 [주] (1) 움싹본수조절이란, 움싹갱신지에서 한 그루터기의 지하부 또는 지표근처에서 발생한 충실한 맹아를 1∼3본(신갈나무, 갈참나무 등은 2∼3본, 상수리나무, 굴참나무 등은 1∼2본) 남기고 나머지는 제거하는 작업(가지정리 및 수형조절 작업을 포함한다)을 말하며, 움싹갱신 2∼3년 후 생장휴지기인 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실시한다.

      (2) 치수이식이란, 천연 발생한 우량한 어린나무를 솎아 주변 공간에 옮겨 심는 작업을 말한다.

      (3) 보완조림이란, 움싹이나 천연 발생한 어린나무 등을 조절하고 공간이 생기는 경우에 천연 발생한 어린나무의 수종과 크기가 같거나 유사한 묘목을 인공 식재하여 어린나무가 균일하게 생육하도록 보완하는 작업을 말한다.

      (4) 보완조림은 "2.1.2. 나무식재" 품을 적용하되, 보식과 같이 기본품에 0.05인/100당을 가산할 수 있다.

      (5) 예정지정리가 필요한 경우에는 "2.1.1 예정지 정리작업"을 적용한다.

   나. 할인?할증요소

     o 할인ㆍ할증은 "2.1.2 나무식재"의 할인ㆍ할증요소에 따른다.

  2.1.7 큰나무 공익조림

   가. 소요인력 (1본당)

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓

┃구    분    │규  격              │소요인력│인력구분    ┃

┃            │                    │(인/본) │            ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━┫

┃큰나무 식재 │R2㎝(h1.0∼1.5m)이상│0.16    │특별인부 30%┃

┃            │                    │        │보통인부 70%┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛

 [주] (1) 본 품은 재료 소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주대세우기, 뒷정리를 포함한다.

      (2) 묘목, 지주대 등 재료비는 별도로 계상한다.

      (3) 지주목을 세우지 않을 경우에는 인력품의 10%를 감한다.

      (4) 예정지정리가 필요한 경우에는 "2.1.1 예정지 정리작업"을 적용한다.

  2.1.8 비료주기

   가. 소요인력(100㎏당)

┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┓

┃구분                    │소요인력  │인력구분┃

┃                        │(인/100kg)│        ┃

┣━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━┫

┃인공림(10년이하 조림지) │3.5       │보통인부┃

┠────────────┼─────┤        ┃

┃인공림(10년초과 성림지) │4.5       │        ┃

┠────────────┼─────┤        ┃

┃천연림                  │4.5       │        ┃

┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┛

   나. 할인?할증요소

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃구분        │내  용                                                │할인?증률┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┫

┃시비방법    │환상시비(4방향 또는 원형으로 약 5cm 파고 시비)        │1.10      ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │수평구시비(등고선 방향으로 약 5cm 수평 으로 골을 파고 │1.05      ┃

┃            │시비)                                                 │          ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │측공시비(나무 양옆 2곳에 약 5cm 파고 시비)            │1.00      ┃

┠──────┼───────────────────────────┼─────┨

┃토양상태    │돌 함량이 30% 이상이고, 나무뿌리가 밀 하게 분포할 경우│1.10      ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │돌함량이 10～30%이고, 나무뿌리가 보통정도로 분포      │1.05      ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │식혈시 장애물이 거의 없음                             │1.00      ┃

┠──────┼───────────────────────────┼─────┨

┃풀베기      │비료주기 전 풀베기 실시하지 않은 곳                   │1.10      ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │비료주기 전 풀베기 실시한 곳                          │1.00      ┃

┠──────┼───────────────────────────┼─────┨

┃산지경사    │급 (30° 초과)                                        │1.10      ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │중 (15～30°)                                         │1.05      ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │완 (15° 미만)                                        │1.00      ┃

┠──────┼───────────────────────────┼─────┨

┃작업장까지  │2.5㎞ 이상                                            │1.10      ┃

┃이동거리    ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │1.3㎞∼2.5㎞ 미만                                     │1.05      ┃

┃            ├───────────────────────────┼─────┨

┃            │1.3㎞ 미만                                            │1.00      ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

별표 0002: 조림 권장수종(제6조관련)

[별표 2]

조림 권장수종(제6조관련)

 1. 경제림 조성용 중점 조림수종

┏━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃강원·경북│경기, 충남·북│전남·북, 경남│남부해안 및 제주┃

┣━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━┫

┃소나무    │소나무        │소나무        │편백            ┃

┃낙엽송    │낙엽송        │편백          │삼나무          ┃

┃잣나무    │백합나무      │백합나무      │가시나무류      ┃

┃참나무류  │참나무류      │참나무류      │                ┃

┗━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┛

     ※ 지역별 산림식생기후대를 고려하여 적합한 조림수종 선택

 2. 바이오매스용 조림수종

   ㆍ 참나무류, 아까시나무, 포플러류, 백합나무, 리기테다소나무, 자작나무 등

      (자작나무는 온대북부지역에 식재)

 3. 조림 가능수종(78개)

┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구분            │조  림  수  종                                                    ┃

┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃용재수종        │소나무, 낙엽송, 잣나무, 편백, 삼나무, 가문비나무, 구상나무, 분비  ┃

┃(27)            │나무, 버지니아소나무, 스트로브잣나무, 리기테다소나무, 백합나무,   ┃

┃                │자작나무, 음나무, 상수리나무, 졸참나무, 피나무, 노각나무, 서어나  ┃

┃                │무, 가시나무, 박달나무, 거제수나무, 이태리포플러, 물푸레나무, 오  ┃

┃                │동나무, 황철나무, 들메나무                                        ┃

┠────────┼─────────────────────────────────┨

┃경관수종        │은행나무, 느티나무, 복자기, 마가목, 벚나무, 층층나무, 매자나무,   ┃

┃(20)            │화살나무, 산딸나무, 쪽동백, 이팝나무, 채진목, 때죽나무, 가죽나    ┃

┃                │무, 당단풍나무, 낙우송, 회화나무, 칠엽수, 향나무, 꽝꽝나무, (백   ┃

┃                │합나무)                                                           ┃

┠────────┼─────────────────────────────────┨

┃유실ㆍ특용수종  │호두나무, 대추나무, 감나무, 밤나무,                               ┃

┃(16)            │옻나무, 다릅나무, 쉬나무, 두충나무, 두릅나무, 단풍나무, 느릅나    ┃

┃                │무, 동백나무, 후박나무, 황칠나무, 산수유, 고로쇠나무, (음나무)    ┃

┠──┬─────┼─────────────────────────────────┨

┃기타│내공해수종│산벚나무, 사스레피나무, 오리나무, 참죽나무, 벽오동, 까마귀쪽나무, ┃

┃수종│          │곰솔, 버즘나무, (은행나무), (상수리나무), (가죽나무), (때죽나무)  ┃

┃(15)├─────┼─────────────────────────────────┨

┃    │내음수종  │주목, 녹나무, 전나무, 비자나무, (서어나무), (음나무)              ┃

┃    ├─────┼─────────────────────────────────┨

┃    │내화수종  │황벽나무, 굴참나무, 아왜나무, (동백나무)                          ┃

┗━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

    ※ 조림 권장수종 이외에도 지역별 특성에 맞는 수종으로 식재 가능

별표 0003: 조림지 활착률 조사요령(제22조관련)

[별표 3]

조림지 활착률 조사요령(제22조관련)

 1. 활착률 조사는 조림지 전개소(필지)에 대하여 표준지 조사법에 의하여 조사한다.

 2. 표준지조사 비율은 풀베기사업 면적의 2% 이상으로 한다.

    (소반 또는 필지별로 1개 이상 배치)

   * 풀베기사업 미 실행 개소는 조사대상 개소(필지)별 면적의 2% 이상

 3. 표준지 선정방법은 조사대상지 전구역을 답사한 후 조림지 입지조건 및 개황을 파악하여 조림지내에서 표준이 될 수 있는 장소를 선정하되 가급적 산록부에서 산정부까지 대상(帶狀)으로 선정한다.

 4. 표준지 크기는 200㎡(반지름 8.0m 원형)를 원칙으로 하되, 소반 또는 필지단위 사업면적이 1ha 미만의 경우에는 100㎡(반지름 5.67m 원형) 크기로 할 수 있다.

 5. 조림목 활착률은 다음과 같이 산정한다.

   - 활착률(%) = (생존본수/조사본수) × 100

    ㆍ 조사본수 : 표준지내 조림목 본수(고사목 포함)

    ㆍ 생존본수 : 살아있는 조림목으로 작업시 피해를 받은 조림목도 포함

   ※ 상기 표준지 조사법에 따른 조림목 활착률을 표준지 조사 개소의 식재본수 대비 활착본수로 환산 적용

 6. 면적 단위는 ha, 본수 단위는 본으로 하되, 면적은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 기재한다.

별표 0001: 조림사업 사업계획서(예시)

[별지 제1호서식]

조림사업 사업계획서(예시)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ □ 사업개요                                                                    ┃

┃  ? 사 업 명 : 2022년 경제수 조림사업                                          ┃

┃  ? 위    치 : 경기도 용인시 처인구 호동 산191-3번지외 4필지 (4임반 1소반)     ┃

┃  ? 지    적 : 31.29ha.       ? 사업면적 : 10.00ha                            ┃

┃  ? 사업계획 기간                                                              ┃

┃    - 실시설계 : 2022.  2. 10 ∼ 2022. 2. 29                                    ┃

┃    - 사업시행 : 2022.  3. 20 ∼ 2022. 4. 18                                    ┃

┃                                                                                ┃

┃ □ 사업대상지 특성                                                             ┃

┃  ? 사업대상지는 호동 산191-3번지 외 4필지로 한 지역에 집단화되어 있음.        ┃

┃  ? 사업대상지는 참나무류 벌채 후 원목은 반출하였으나 벌채부산물이 임내에 존치 ┃

┃되어 있는 상태임.                                                               ┃

┃  ? 사업대상지 중앙부로 임도가 통과하고 있어 접근성은 양호함.                  ┃

┃                                                                                ┃

┃ □ 산림의 기능 및 경영목표                                                     ┃

┃  ? 산림의 기능 : 목재생산림                                                   ┃

┃  ? 산림경영목표 : 우량대경재 생산                                             ┃

┃                                                                                ┃

┃ □ 묘목 수급계획                                                               ┃

┃  ? 확보된 묘목                                                                ┃

┃    - 수  종 : 소나무, 낙엽송, 상수리, 전나무                                   ┃

┃    - 규  격 : 소나무, 낙엽송(용기묘 2-0), 상수리(용기묘 1-0)                   ┃

┃  ? 묘목수급 방법                                                              ┃

┃    - 묘목은 100% 현물 공급(관급)                                               ┃

┃    - 묘목 인수조건 : 경기도 양평군 용문면 용문양묘장 상차도                    ┃

┃                                                                                ┃

┃ □ 실시설계 방향                                                               ┃

┃  ? 벌채부산물은 등고선 직각방향으로 정리하되 정리열 폭은 2m 이내              ┃

┃  ? 묘목식재는 정방형 식재(1.8m × 1.8m). 식재본수는 3,000본/ha                ┃

┃  ? 묘목식재 후 표시봉 설치                                                    ┃

┃  ? 산주 자부담분(총사업비의 10%)은 별도로 구분                                ┃

┃2022. 2. 1.                                                                     ┃

┃  - 작성자 : 녹지 8급 홍 길 동 (인)       - 확인자 : 녹지 6급 박 문 수 (인)     ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 사업대상지 목록

[별지 제2호서식]

  사업대상지 목록                                               

┏━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃임반│소반│읍?면│리?동│지번│지적│사업면적│소유자    ┃

┃    │    │      │      │    │(㏊)│(㏊)    ├──┬──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │성명│주소┃

┣━━┿━━┿━━━┿━━━┿━━┿━━┿━━━━┿━━┿━━┫

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃    │    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┠──┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼──┼──┨

┃합계│    │      │      │    │    │        │    │    ┃

┗━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━━━┷━━┷━━┛

별표 0003: 사업비 원가계산서

[별지 제3호서식]

  사업비 원가계산서                                                       

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┓

┃                           구분   │금액│구성비│비      고          ┃

┃  비목                            │    │      │                    ┃

┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━┿━━━━━━━━━━┫

┃순│재│직 접 재 료 비            │    │      │                    ┃

┃  │료├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃원│비│간 접 재 료 비            │    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃가│  │소 계                     │    │      │                    ┃

┃  ├─┼─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │노│직 접 노 무 비            │    │      │                    ┃

┃  │무├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │비│간 접 노 무 비            │    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │소 계                     │    │      │                    ┃

┃  ├─┼─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │경│기 계 경 비               │    │      │                    ┃

┃  │비├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │산 업 재 해 보 상 보 험   │    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │고 용 보 험 료            │    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │국 민 건 강 보 험 료      │    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │국 민 연 금 보 험 료      │    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │노인장기                  │    │      │                    ┃

┃  │  │요양보험료                │    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │산 업 안 전 보 건 관 리 비│    │      │                    ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │기 타 경 비               │    │      │(재료비+노무비)×율 ┃

┃  │  ├─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃  │  │소 계                     │    │      │                    ┃

┠─┴─┴─────────────┼──┼───┼──────────┨

┃일 반 관 리 비                    │    │      │                    ┃

┠─────────────────┼──┼───┼──────────┨

┃이 윤                             │    │      │                    ┃

┠─────────────────┼──┼───┼──────────┨

┃총 원 가                          │    │      │                    ┃

┠─────────────────┼──┼───┼──────────┨

┃부 가 가 치 세                    │    │      │                    ┃

┠─────────────────┼──┼───┼──────────┨

┃도 급 예 정 액                    │    │      │                    ┃

┠─────────────────┼──┼───┼──────────┨

┃관급자재대                        │    │      │                    ┃

┠─────────────────┼──┼───┼──────────┨

┃총사업비                          │    │      │                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┛

별표 0004: 설계내역서

[별지 제4호서식]

  설 계 내 역 서                                                                            

  (단위 :원)                                                                                

┏━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓

┃임반  │소반│단위│면적│계            │노무비        │재료비        │경비          ┃

┃명칭  │명칭│    │    ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┨

┃      │    │    │    │단  가│금  액│단  가│금  액│단  가│금  액│단  가│금  액┃

┣━━━┿━━┿━━┿━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┫

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃      │    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┠───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃총  계│    │    │    │      │      │      │      │      │      │      │      ┃

┗━━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┛

별표 0005: 설계설명서(예시)

[별지 제5호서식]

설 계 설 명 서(예시)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃1. 사업명 :  2022년도 경제수 조림사업                                           ┃

┃2. 소재지 : 경기도 용인시 처인구 호동 산191-3번지외 4필지 (4임반 1소반)         ┃

┃3. 면  적 : 10.00ha                                                             ┃

┃4. 사업기간 : 2022. 3. 20～ 2022. 4. 18                                         ┃

┃5. 현장조사방법                                                                 ┃

┃ 1) 사업면적 : 조림대상지 경계를 GPS로 측정하여 도면에 이기하였음.              ┃

┃ 2) 표준지조사                                                                  ┃

┃  ? 표준지 조사비율 : 사업면적의 1% 이상                                       ┃

┃  ? 표준지 크기 : 100㎡(5.67㎡ 원형 표준지)                                    ┃

┃  ? 조사항목 : 벌근수량, 경사도, 조림예정지정리형태                            ┃

┃ 3) 정리수량산출 : 표준지조사 결과로 산출된 입목재적의 40%를 적용하였음.        ┃

┃6. 대상지의 특성                                                                ┃

┃ 1) 접근성 : 사업지 중앙부로 임도가 통과하고 있어 접근성 양호함.                ┃

┃ 2) 형  태 : 참나무류 벌채 후 원목은 반출, 벌채부산물이 임내에 존치되어 있어 조 ┃

┃림예정지정리가 필요한 상태임.                                                   ┃

┃ 3) 지형조건 : 일부지역을 제외한 전 지역의 경사가 급한 편임.                    ┃

┃ 4) 토양조건                                                                    ┃

┃  ? 계곡부는 갈색적윤산림토양, 나머지 지역은 갈색건조산림토양                  ┃

┃  ? 임지생산능력급수는 Ⅱ∼Ⅲ급,  Ⅳ급지는 수림대와 군상으로 남겨놓았음.       ┃

┃  ? 식재조건 : 암반, 돌 등 식재장애물이 많지 않아 양호함.                      ┃

┃7. 설계목적 : 2022년 석포숲 조림사업시행을 위한 작업방법 제시와 이에 소요되는   ┃

┃사업비를 산출함에 있음.                                                         ┃

┃8. 숲의 기능 : 목재생산림                                                       ┃

┃9. 관리목표 : 우량대경재생산                                                    ┃

┃10. 임?소반 구획                                                               ┃

┃? 산림경영계획서상의 임·소반 적용 (4임반 1소반)                               ┃

┃? 조림수종에 따라 소반을 보조소반(1-1, 1-2, 1-3)으로 구분                      ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

설 계 설 명 서(예시)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃11. 단가적용기준                                                              ┃

┃? 작업 단계별 실행요령과 사업비산출기준은 "조림 설계?감리 및 사업시행 지    ┃

┃침(산림청지침 제6243호, 2022. 1. 1)"을 적용하였음.                            ┃

┃? 노임단가는 대한건설협회에서 조사?공표하는 2022년 상반기 직종별 시중노임   ┃

┃단가를 적용하였음.                                                            ┃

┃? 재료비는 2022년 3월 시중단가에 부가세를 제외한 금액을 적용하였음.          ┃

┃                                                                              ┃

┃12. 설계적용기준                                                              ┃

┃? 조림예정지정리작업은 벌채와 별도로 시행하는 것으로 계획하였음.             ┃

┃? 묘목은 현물(지정양묘)로 발주처에서 공급하고 대운반은 사업시행자가 수행하는 ┃

┃것으로 계획하였음.                                                            ┃

┃? 묘목은 전량 용기묘로 가식은 적용하지 아니하였음.                           ┃

┃? 산주 자부담분(사업비의 10%)은 설계내역서에 산출금액을 제시하고 사업비원가  ┃

┃계산서 상에는 표시하지 아니하였음.                                            ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0006: 일반시방서(예시)

[별지 제6호서식]

일 반 시 방 서(예시)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃1. 적용범위                                                                           ┃

┃   가. 2022년 경제수 조림사업은 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계        ┃

┃약 특수조건 등 계약 문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 계약문서에 규정하               ┃

┃지 않은 사항은 아래의 각 시방서의 규정에 따라 시행하고 이 시방서에 규정되             ┃

┃지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 “지속가능한 산림자원관리지침”,                ┃

┃“조림사업의 설계ㆍ감리 및 사업시행지침(2022. 1)”과 “2022년 산림자원분              ┃

┃야 시책”에 의한다.                                                                   ┃

┃   나. 본 시방서는 작업의 일반사항을 위한 것이며, 기술적인 사항은 특별시방서에 의한   ┃

┃다.                                                                                   ┃

┃   다. 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서        ┃

┃를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을 우선으로 하되 도              ┃

┃면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 감독자와 사업시행자가 상호               ┃

┃협의하여 결정하여야 한다.                                                             ┃

┃   라. 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 특별한 사항은 감독자와 협의하여 시     ┃

┃행하여야 한다.                                                                        ┃

┃                                                                                      ┃

┃2. 용어의 정의                                                                        ┃

┃   가. 계  약  서 : 도급계약서와 계약조건, 설계내역서, 설계도서, 시방서 등 기타       ┃

┃이것을 보충하는 서류를 말한다.                                                        ┃

┃   나. 시  방  서 : 본 사업 수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류       ┃

┃를 말한다.                                                                            ┃

┃   다. 특별시방서 : 일반시방서를 보충하고 본 사업의 특별한 사항 및 전문적인 사        ┃

┃항에 대한 제반규정 및 요구사항을 정한 서류를 말한다.                                  ┃

┃   라. 설계  변경 : 계약된 본 사업의 변경을 말한다.                                   ┃

┃   마. 발  주  자 : 조림과 관련된 설계, 감리 및 사업을 수행하기 위하여 사업을         ┃

┃발주하고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.                                  ┃

┃   바. 감  독  자 : 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 조림사업 전반에 관       ┃

┃한 업무를 관장하는 자를 말한다.                                                       ┃

┃   사. 실시설계자 : 당해 사업의 적합한 작업방법을 제시하고 사업 시행에 필요한         ┃

┃비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.                            ┃

┃   아. 책임기술자 : 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조에 의한        ┃

┃자격요건을 갖춘 자로서, 실시설계용역 전반에 대한 총괄업무를                           ┃

┃수행하는 자를 말한다.                                                                 ┃

┃   자. 감  리  자 : 관계법령에 따라 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자        ┃

┃와 계약을 체결한 자를 말한다.                                                         ┃

┃   차. 감  리  원 : 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조에 따른        ┃

┃자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를 수                            ┃

┃행하는 자를 말한다.                                                                   ┃

┃   카. 사업시행자 : 설계도서 및 관련 규정에 따라 조림사업을 시행하기 위해 발주        ┃

┃자와 계약을 체결한 자를 말한다.                                                       ┃

┃   타. 현장대리인 : 사업시행자가 지정하는 자로서 사업현장의 사업관리 및 기술관리,     ┃

┃기타 업무를 시행하는 현장요원을 말한다.                                               ┃

┃                                                                                      ┃

┃3. 제출서류                                                                           ┃

┃  ① 사업시행자는 조림사업을 착수하기 전에 “조림 설계?감리 및 사업시행 지침”       ┃

┃제15조제1항에서 정하는 각 호의 서류를 발주자에게 제출하여야 한다.                     ┃

┃  ② 사업시행자는 조림사업시행 중 사업착수 전에 제출한 착수계의 내용 변경 사유        ┃

┃가 발생하였을 경우에는 즉시 관련 자료를 첨부하여 변경신청서를 감리원과 감             ┃

┃독자를 경유하여 발주자에게 제출하고 승인을 받아야 한다.                               ┃

┃  ③ 사업시행자는 조림사업시행이 완료된 후에 “조림 설계?감리 및 사업시행 지         ┃

┃침” 제15조제3항에서 정하는 각 호의 서류를 감리원과 감독자를 경유하여 발주            ┃

┃자에게 제출하여야 한다.                                                               ┃

┃                                                                                      ┃

┃4. 현장대리인 지정                                                                    ┃

┃  ① 사업시행자는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제1항과 “조림   ┃

┃설계?감리 및 사업시행 지침” 제14조에 따라 현장대리인을 선임하여 배치하여야          ┃

┃한다.                                                                                 ┃

┃  ② 현장대리인이 부득이 사업장을 이탈하고자 하는 경우에는 감리원 또는 감독자의       ┃

┃승인을 받아야 하며, 사업장간 이동시에는 안전사고 등 사업현장 관리에 필요한            ┃

┃조치를 취하여야 한다.                                                                 ┃

┃                                                                                      ┃

┃5. 작업원                                                                             ┃

┃   가. 작업원은 산림경영기술자 기능2급 이상인 자가 전체 작업원 중 30% 이상 이어       ┃

┃야 한다.                                                                              ┃

┃   나. 감독자와 감리원은 “가”항에 따른 작업원이 계약 당시의 구성원과 동일한         ┃

┃지를 수시로 점검하여야 한다.                                                          ┃

┃   다. 작업원을 교체할 경우에는 감리원을 경유하여 감독자에게 통보하고 동의를 받       ┃

┃아야 한다.                                                                            ┃

┃                                                                                      ┃

┃6. 제보고                                                                             ┃

┃   사업시행자는 계약서에서 지정한 것과 감독자가 지시한 각종 보고를 지정한 기일        ┃

┃내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.                              ┃

┃                                                                                      ┃

┃7. 설계도서 등의 비치                                                                 ┃

┃    본 사업 현장에는 당해 작업에 관련된 계약조건, 설계도서, 사업예정표, 작업계획서    ┃

┃및 기타 필요한 서류 등을 비치하여야 한다.                                             ┃

┃                                                                                      ┃

┃8. 장비의 반입                                                                        ┃

┃   작업용 제 장비 및 기구에 대해서는 현장 반입 전에 종류, 규격, 성능 등에 대하        ┃

┃여 감독자와  협의하여야 하며 반입 후 또한 감독자의 검사와 승인을 받아야 한            ┃

┃다.                                                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃9. 사업시행                                                                           ┃

┃   가. 본 사업은 설계도서, 일반시방서 및 특별시방서에 의거 감독자와 감리원의 지       ┃

┃시에 따라 시행한다.                                                                   ┃

┃   나. 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 작업의 성질상 당연히 필요        ┃

┃한 사항은 감독자의 지시에 따라 사업시행자의 부담으로 시행하여야 한다.                 ┃

┃   다. 사업시행자는 본 사업 착수와 동시 또는 진행 중 설계도서 및 현장조건에 상        ┃

┃이한 사항을 발견하는 즉시 감리자를 경유하여 감독자에게 보고하여야 한다.               ┃

┃                                                                                      ┃

┃10. 작업순서                                                                          ┃

┃   각 공정별 작업순서는 착수 전에 제출한 사업예정표에 따라야 하며 더 상세한 계        ┃

┃획은 감독자의 승인을 받아 수행한다.                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃11. 작업시간                                                                          ┃

┃   가. 사업시행자는 작업개시 및 종료시간 예정표를 감리자와 감독자에게 사전 통지       ┃

┃하여야 한다.                                                                          ┃

┃   나. 감독자가 본 사업 시행 상 필요하다고 인정할 때는 작업시간을 변경할 수 있        ┃

┃다.                                                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃12. 측량기구 비치                                                                     ┃

┃   사업시행자는 착수과 동시에 측량기구(방위계, 경사계 등)를 현장에 비치하여야 한      ┃

┃다.                                                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃13. 작업 확인                                                                         ┃

┃   사업시행자는 작업장의 작업면적이 설계상의 면적과 상이시는 면적을 확인토록 하       ┃

┃고, 그 결과를  감독관과 감리에게 알린 후 지시에 따른다.                               ┃

┃14. 가설물 및 안내표시판 설치                                                         ┃

┃   사업시행자는 착수와 동시에 사업 현장에 사업안내판이나 입간판을 설치하여야 한       ┃

┃다.                                                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃15. 작업추진 관리                                                                     ┃

┃   현장대리인은 작업계획서를 제출하여 승인을 받아 작업을 실행하여야 하며 작업일       ┃

┃보 및 작업 진도를 표기하여 추진현황을 알려야 한다.                                    ┃

┃                                                                                      ┃

┃16. 보완작업                                                                          ┃

┃   당해 사업은 설계도서 및 제반규정에 의한 시방기준에 따라 시행하여야 하며 감독       ┃

┃자와 감리원의 재작업 요구가 있을 때는 그 지시에 따라야 한다.                          ┃

┃                                                                                      ┃

┃17. 작업관리                                                                          ┃

┃   본 사업에 필요한 작업과정은 감독자, 감리자, 설계자, 현장대리인, 현장작업자의       ┃

┃입회하에 설계자 주관의 설계 설명 및 작업교육을 실시하여 작업을 질 향상에 노력         ┃

┃한다.                                                                                 ┃

┃                                                                                      ┃

┃18. 작업현장 관리                                                                     ┃

┃   가. 사업시행 기간 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 하여야 하며 재해예방에        ┃

┃최선을 다하여야 한다.                                                                 ┃

┃   나. 사업시행 중 감독자와 감리원의 승인 없이 시방서 외의 작업방법을 택해서는        ┃

┃아니 된다.                                                                            ┃

┃   다. 사업착수와 동시에 재해예방 및 비상연락망을 편성 운영토록 하고 우천 시는        ┃

┃작업을 중단한다.                                                                      ┃

┃   라. 현장대리인 및 작업원의 행위가 사업수행에 지장을 주거나 부적당하다고 판단       ┃

┃될 때 감독자는 감리원의 의견을 물어 도급자에게 교체를 요구할 수 있으며,               ┃

┃도급자는 감독자로부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 교체하여야 한다.                    ┃

┃                                                                                      ┃

┃19. 자재관리                                                                          ┃

┃   자재는 일정장소에 보관 관리함을 원칙으로 하며, 사용 시는 산불예방 및 재해예        ┃

┃방에 철저를 기한다.                                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃20. 사진 제출                                                                         ┃

┃   사진촬영은 동일 장소와 방향에서 촬영하고 아래 사진을 제출하여야 한다.              ┃

┃   가. 작업전, 작업중, 작업후 사진                                                    ┃

┃   나. 공정사진                                                                       ┃

┃   다. 기록사진 : 사업 진행 상황을 촬영하고 사진첩을 2부 작성하여 제출                ┃

┃21. 안전관리                                                                          ┃

┃  ① 작업원의 안전에 관한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어        ┃

┃지고 전 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자에게 있다.                         ┃

┃  ② 사업시행자는 발주자에게 제출한 안전관리계획서에 따라 다음의 각호를 포함하        ┃

┃여 관련 법규에 따라 안전관리에 관한 조치를 하여야 하며, 안전교육을 실시한             ┃

┃경우 별지 제18호서식의 안전교육 일지를 기록하여 비치하고 감리원, 감독자가             ┃

┃요구할 경우 제출하여야 한다.                                                          ┃

┃    1. 작업원 등 작업장에 들어가는 자에 대한 안전장비 착용여부의 확인                 ┃

┃    2. 발화위험물의 운반, 보관, 사용 등의 안전한 취급                                 ┃

┃    3. 유류, 약제, 체인톱 등 각종 위험물의 사용법 교육, 약제 보관지역과 사용장        ┃

┃소의 설정, 관리                                                                       ┃

┃    4. 안전사고 예방을 위하여 통행자 또는 작업원의 작업장내의 이동에 관한 교육        ┃

┃또는 확성기, 호루라기 등의 소지 여부 점검                                             ┃

┃    5. 전기, 하수도 및 통신선로 등 중요시설에 대한 보호조치                           ┃

┃    6. 구급낭, 접이식 들것 등의 비치                                                  ┃

┃    7. 그 밖의 안전관리에 필요한 사항이나 계약에서 제시된 사항                        ┃

┃  ③ 산재보험 등 보험가입내역, 안전관리비 사용내역서와 안전점검표, 안전교육일지       ┃

┃등을 작업현장에 보관하고 감리원, 감독자가 확인을 요구할 경우 열람할 수 있             ┃

┃도록 하여야 한다.                                                                     ┃

┃  ④ 사업시행자는 사업시행 중에 일어나는 모든 안전사고를 감리자와 감독자에게 보       ┃

┃고하고 필요한 조치를 하여야 한다.                                                     ┃

┃                                                                                      ┃

┃22. 사고의 예방                                                                       ┃

┃   가. 사업시행자는 작업원의 생명과 건강보호 및 도급자 자재, 장비 등의 재산상의 피    ┃

┃해예방과 계약기간 중 작업 중단이 없도록 안전대책을 준비해야 하며 지역안전의           ┃

┃목적을 위해 필요하다고 인정될 경우 추가적인 조치를 준비해야 한다.                     ┃

┃   나. 작업기간 중 사업시행자는 작업장을 방문하는 사람의 통제와 안전을 위해 발        ┃

┃주자에 의해 조치된 모든 사항에 따라야 한다.                                           ┃

┃   다. 사업시행자는 작업상 인명손실, 외상, 직업병과 재산상의 피해사고 등 모든         ┃

┃사고를 감리자와 발주자에게 보고하여야 한다.                                           ┃

┃   라. 사업시행자는 기본적인 응급비품과 구급약을 상비하여야 한다.                     ┃

┃                                                                                      ┃

┃23. 위험물의 취급                                                                     ┃

┃   발화 위험물은 운반, 보관, 사용 등의 취급은 유류취급에 관한 관계법규에 의하여       ┃

┃확실히 안전하게 하여야 한다.                                                          ┃

┃24. 제 법규 준수                                                                      ┃

┃   가. 사업시행에 있어서는 관련법규를 반드시 준수하여야 한다.                         ┃

┃   나. 작업원에 대한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 현장에  ┃

┃투입된 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.                            ┃

┃                                                                                      ┃

┃25. 기성고 작성                                                                       ┃

┃   사업시행자가 기성검사를 요청할 때는 감독자, 감리원과 사전에 협의하여 제출한        ┃

┃다.                                                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃26. 작업의 일시중지                                                                   ┃

┃   감독자는 다음의 경우 작업을 일시 중지시킬 수 있으며 이에 대하여 감리원은 의        ┃

┃견을 제시할 수 있고, 작업중지로 인한 손해는 사업시행자가 진다.                        ┃

┃   가. 기후 악조건으로 작업이 곤란할 때                                               ┃

┃   나. 작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때                                    ┃

┃   다. 사업시행자가 설계도서 및 시방서에 준하지 않는 작업을 시행하여 부실의 우        ┃

┃려가 있을 때                                                                          ┃

┃   라. 감독자 및 감리원의 지시 불이행으로 작업의 진행이 부당하다고 인정될 때          ┃

┃   마. 민원사항이 발생하여 민원해소 시간이 필요할 때                                  ┃

┃                                                                                      ┃

┃27. 설계변경                                                                          ┃

┃   본 작업은 조사 당시 수집된 자료에 의하여 계획, 설계 된 것인 바 착수당시 작업       ┃

┃지의 현저한 변동, 민원, 기타 조사 후 변경사항 등 다음의 경우에 대하여는 사전          ┃

┃에 감독자의 승인을 득한 후 현지여건에 맞도록 설계 변경한다.                           ┃

┃   가. 작업공종에서 현지와 작업공종이 부합되지 않을 때                                ┃

┃   나. 설계 시 품셈적용 및 계산착오가 있을 때                                         ┃

┃   다. 당초 계획된 작업면적의 변경이 불가피한 경우                                    ┃

┃   라. 기타 발주자가 변경을 요할 때                                                   ┃

┃                                                                                      ┃

┃28. 사업기간 연장                                                                     ┃

┃   가. 천재지변 및 발주자의 사정에 의하여 작업이 중단되었을 때.                       ┃

┃   나. 기상이변 및 강우일수가 과거 5개년 평균일수보다 많아 작업에 막대한 지장을       ┃

┃초래하였다고 인정될 때.                                                               ┃

┃   다. 산림작업의 특성상 안전을 우선으로 하여 작업수행 중 우기일수가 전체일수에       ┃

┃30%이상일 경우.                                                                       ┃

┃   라. 작업장의 불가항력적인 일이 발생하여 감독자와 감리원의 의견을 물어 타당         ┃

┃성이 인정 될 때.                                                                      ┃

┃   상기의 가. 나. 다, 라의 경우와 기타 중대 사안이 발생시 발주자와 협의하여 사        ┃

┃업기간을 연장할 수 있다.                                                              ┃

┃                                                                                      ┃

┃29. 사업완료검사                                                                      ┃

┃   가. 사업시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약기간 이전에 작업을         ┃

┃완료하고 문서로 예비사업완료검사를 감리자와 감독자에게 요청하여야 한다.               ┃

┃   나. 감리자는 조림사업 시행자로부터 예비사업 완료검사를 요청받았을 경우에는 예      ┃

┃비사업 완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업완료검사 결과보고서를 작            ┃

┃성하여 발주자에게 제출하여야 한다.                                                    ┃

┃   다. 발주자는 예비사업 완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우 조림사업 시       ┃

┃행자로 하여금 시정·보완하도록 조치하여야 한다.                                       ┃

┃                                                                                      ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0007: 특별시방서(예시)

[별지 제7호서식]

특 별 시 방 서(예시)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃1. 조림예정지 정리작업                                                              ┃

┃ 가. 예정지정리는 나무식재에 장애가 되는 지장물을 기계톱ㆍ예취기ㆍ낫 등으로 제거    ┃

┃하고 그 산물을 조림예정지 밖으로 반출하거나 조림예정지 안에 정리하는 작업이         ┃

┃다.                                                                                 ┃

┃ 나. 조림예정지정리 정리방법에는 정리대상 산물을 등고선과 평행하게 정리하는 방법    ┃

┃과 등고선과 직각방향으로 정리하는 방법이 있다.                                      ┃

┃                                                                                    ┃

┃  (1) 등고선과 평행하게 정리하는 방법                                               ┃

┃┌────────────────────────────────┐                ┃

┃│폴대 2개를 등고선 상에 놓고, 작업자의 눈높이를 일치시켜 나가면  │                ┃

┃│등고선에 평행선이 된다.                                         │                ┃

┃├────────────────────────────────┤                ┃

┃│                                                                │                ┃

┃└────────────────────────────────┘                ┃

┃   ○ 위 그림과 같이 정리 산물의 길이는 30∼50m로 하고 그 사이에 작업자가 통과      ┃

┃할 수 있도록 1∼2개의 통로를 둔다.                                                  ┃

┃   ○ 열간 폭은 산물량에 따라 식재열을 1열 또는 2열로 배치한다.                     ┃

┃   ○ 등고선과 평행하게 정리하는 방법은 인력으로 예정지 정리작업을 실시할 때 적     ┃

┃합한 방법이다.                                                                      ┃

┃                                                                                    ┃

┃  (2) 등고선과 직각방향으로 정리하는 방법                                           ┃

┃   ○ 예정지정리작업 전 예취기를 이용하여 활엽수 맹아 등 식재작업에 지장을 주는     ┃

┃모든 식생을 제거한다.                                                               ┃

┃   ○ 벌채 후 남겨놓은 벌채부산물(초두부와 가지)을 임업기계장비를 이용하여 등고     ┃

┃선 직각방향으로 정리한다.                                                           ┃

┃   ○ 벌채부산물 정리 폭은 식재열 간격(1.8m)이내로 한다.                            ┃

┃   ○ 정리량이 많은 경우, 정리열을 좁게 하여 벌채부산물로 인하여 식재공간이 제      ┃

┃한을 받지 않도록 한다.                                                              ┃

┃   ○ 조림예정지정리방법은 아래 그림과 같이 실시한다.                               ┃

┃  ┌───────────────────┐                                        ┃

┃  │                                      │                                        ┃

┃  ├───────────────────┤                                        ┃

┃  │식재열과 임지잔재(벌채부산물) 정리 폭 │                                        ┃

┃  └───────────────────┘                                        ┃

┃                                                                                    ┃

┃2. 식재작업                                                                         ┃

┃ 가. 묘목의 소운반                                                                  ┃

┃   ○ 현장에 도착한 묘목은 도착 즉시 현장으로 이동시킨다.                           ┃

┃   ○ 묘목의 소운반 시에는 분이 깨지지 않도록 묘목운반용 비닐가방(안쪽은 검정색비   ┃

┃닐, 밖에는 보호천)을 특별히 제작하여 이용할 수 있다.                                ┃

┃   ○ 소운반 된 묘목은 식재구덩이 앞에 놓는다.                                      ┃

┃                                                                                    ┃

┃ 나. 나무식재                                                                       ┃

┃  (1) 열간거리                                                                      ┃

┃   ○ 열간거리는 목재의 형질생장에 영향을 주기 때문에 최적의 간격을 유지하여        ┃

┃야 한다.                                                                            ┃

┃   ○ 소묘, 중묘(ha당 3,000본) 식재의 경우, 열간 거리는 1.8m 내외로 한다.           ┃

┃   ○ 대묘(ha당 1,500본) 식재의 경우, 열간 거리는 2.5m 내외로 한다.                 ┃

┃                                                                                    ┃

┃                                                                                    ┃

┃┌────────────┬────────────┐                              ┃

┃│                        │                        │                              ┃

┃├────────────┼────────────┤                              ┃

┃│1.8M × 1.8M 정방형 식재│2.5M × 2.5M 정방형 식재│                              ┃

┃└────────────┴────────────┘                              ┃

┃                                                                                    ┃

┃  (2) 묘간 거리                                                                     ┃

┃   ○ 정방형 식재는 묘목의 규격에 따라 다음과 같이 심되, 식재목의 크기 등 여건에 따 ┃

┃라 조정한다.                                                                        ┃

┃    - ㏊당 3,000본 식재의 경우, 묘간거리는 1.8m로 한다.                             ┃

┃    - ㏊당 1,500본 식재의 경우, 묘간거리는 2.5m로 한다.                             ┃

┃                                                                                    ┃

┃  (3) 식재의 종류와 방법                                                            ┃

┃   (가) 식혈식재                                                                    ┃

┃    ○ 노지묘는 식혈식재를 실시한다.                                                ┃

┃    ○ 1인 1조가 되어 구덩이를 파고 동시에 식재한다. 식재 전에 미리 구덩이를 파놓는 ┃

┃방법은 지양하도록 한다. 이는 토양을 건조시키고, 낙엽이 들어가 쌓이기 때문이         ┃

┃다.                                                                                 ┃

┃    ○ 식혈의 깊이는 뿌리길이에 따라 결정하고 식재시 굽어 식재되지 않도록 한다.     ┃

┃나중에 성목이 될 경우, 풍도목이 될 위험이 높기 때문이다.                            ┃

┃    ○ 구덩이를 팔 때는 식승(눈금이 표시된 줄)을 사용하여 구덩이 크기보다 넓게      ┃

┃지피물을 벗겨내고, 구덩이 크기는 수종에 따라 다르지만 규격에 맞추어 충분            ┃

┃히 파는 것이 좋다. 그리고 겉흙과 속흙을 따로 모아놓고 돌, 낙엽 등을 가려            ┃

┃낸 다음 부드러운 겉흙을 5∼6cm 정도 넣은 다음 묘목의 뿌리를 잘 펴서 곧게            ┃

┃세우고 겉흙부터 구덩이의 3분의 2가 되게 채운 후 묘목을 살며시 위로 잡아             ┃

┃당기면서 밟아준다.                                                                  ┃

┃    ○ 그런 후 나머지 흙을 모아 주위 지면보다 약간 높게 정리한 후 수분의 증발을     ┃

┃적게 하기 위하여 낙엽이나 풀 등으로 덮어준다. 심는 깊이는 너무 깊어도 좋            ┃

┃지 않고 너무 얕아서도 안 된다. 다만 건조하거나 바람이 강한 곳에서는 약간            ┃

┃깊게 심는 것이 안전하다.                                                            ┃

┃    ○ 분뜨기묘 등 큰 나무를 심을 때 식재구덩이는 심을 나무 분의 크기보다 크고      ┃

┃깊게 파야하며, 척박한 토양인 경우는 비토(肥土)를 넣고 배수가 불량한 경우            ┃

┃는 모래와 자갈을 넣고 심는다.                                                       ┃

┃    ○ 올바른 식혈식재방법은 아래 그림의 “O"와 같이 한다.                          ┃

┃                                                                                    ┃

┃                                                                                    ┃

┃                                                                                    ┃

┃                                                                                    ┃

┃   (나) 용기묘 식재                                                                 ┃

┃    ○ 용기묘 운반 예정일 2∼3일 전에는 관수를 중지하여 약간 건조상태를 유지시킨다. ┃

┃     - 약간 건조상태를 유지하여야 용기내의 분이 깨지는 것을 방지할 수 있음          ┃

┃     - 자동차 운반시 묘목이 손상되지 않도록 조치 강구                               ┃

┃    ○ 묘목은 바람을 막을 수 있는 조치를 한 후 식재지 현지까지 운반한 후 그늘에 보  ┃

┃관한다.                                                                             ┃

┃    ○ 조림예정지 현장에 도착하면 「묘목운반상자」를 햇빛에 노출되지 않도록 보관한  ┃

┃다.                                                                                 ┃

┃    ○ 괭이, 삽 등을 사용하거나, 용기묘 식재 전용장비인「OK 식재기」또는 동력식혈기 ┃

┃를 사용하여 식재구덩이를 만든다.                                                    ┃

┃    ○ 식재구덩이를 판 후에는 가급적 용기묘 뿌리에 붙어있는 분이 깨지지 않도록 육묘 ┃

┃판에서 묘목을 조심스럽게 꺼내어 식재한다.                                           ┃

┃    ○ 식재후 묘목의 주위를 밟아서 눌러주면 분이 깨어지므로 묘목의 뿌리 부분을 밟지 ┃

┃않도록 하고 식재목의 분 가장자리 땅 부분에서 묘목 쪽으로 흙을 밀어 넣어 식재        ┃

┃구멍과 용기묘의 분이 흙으로 밀착되도록 한다. 만약 구멍이 클 경우에는 주변의         ┃

┃흙을 이용하여 구멍을 채워준다.                                                      ┃

┃    ○ 용기묘 식재방법은 아래 그림과 같다.                                          ┃

┃                                                                                    ┃

┃                                                                                    ┃

┃다. 표시봉(지주목) 설치                                                             ┃

┃  ○ 식재가 완료되면 조림목과 5∼10㎝ 떨어져 표시봉 또는 지주목을 1개씩 충분히 고정 ┃

┃되도록 설치한다.                                                                    ┃

┃                                                                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0008: 조림대상지 현황도(예시)

[별지 제8호서식]

조림대상지 현황도(예시)

┌┐

││

└┘

별표 0009: 작업지시도(사업완료도면)·조림지관리도(예시)

[별지 제9호서식]

작업지시도(사업완료도면)ㆍ조림지관리도(예시)

┌┐

││

└┘

별표 0009: 작업지시도(사업완료도면)ㆍ조림지관리도 작성 및 관리요령

[별지 제9-1호]

작업지시도(사업완료도면)ㆍ조림지관리도 작성 및 관리요령

 1. 작업지시도의 작성

  ① 작업지시도(사업완료도면)(이하 작업지시도 등이라 한다)는 발주자가 지정한 수치지형도와 임야도를 활용하여 작성하여야 하며, 축척은 수치지형도는 5천분의 1, 임야도는 6천분의 1을 사용한다. 단, 대상 산림사업의 특성에 따라 발주자가 축척을 변경하여 사용할 수 있다.

  ② 작업지시도 등에는 사업장 경계, 필지경계, 수종경계를 표시하여야 한다.

  ③ 작업지시도 등에 표시되는 경계는 폐합처리 되어야 한다.

  ④ 작업지시도 등의 좌표체계는 수치지형도의 좌표체계를 준용한다.

  ⑤ 작업지시도 등에 사용된 수지치형도 및 임야도는 사업시행 및 각종 확인에 용이하도록 세계측지계(ITRF 2000, GRS80)인지 또는 한국측지계(BESSEL)인지를 표기하여야 한다.

 2. 작업지시도 등의 제출 및 관리

  ① 설계자 및 감리자는 작업지시도 등을 산림청에서 지정한 포맷으로 작성한 후 인쇄물 및 전자파일로 발주자에게 제출하여야 한다.

  ② 발주자는 작업지시도 등이 제출되면, 오류여부를 최종확인한 후 이를 제26조제6항의 규정에 의한 「조림지관리도」로 관리하여야 한다.

 3. 작업지시도 등 작성 및 관리절차

별표 0010: 사업시행 예정공정표(예시)

[별지 제10호서식]

사업시행 예정공정표(예시)

┏━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃구    분  │1개월           │2개월           │3개월           ┃

┃          ├──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┨

┃          │10일│20일│30일│10일│20일│30일│10일│20일│30일┃

┣━━━━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┫

┃설계서검토│    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┃          ┝━━┥    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┃          │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┠─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨

┃예정지정리│    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┃          │    ┝━━┿━━┥    │    │    │    │    │    ┃

┃          │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┠─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨

┃묘목준비  │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┃          │    │    │    ┝━━┥    │    │    │    │    ┃

┃          │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┠─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨

┃나무식재  │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┃          │    │    │    │    ┝━━┿━━┥    │    │    ┃

┃          │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┠─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨

┃작업장    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┃정리?보완│    │    │    │    │    ┝━━┥    │    │    ┃

┃          │    │    │    │    │    │    │    │    │    ┃

┗━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛

별표 0011: 소나무류 반출금지구역 확인서(예시)

[별지 제11호서식]

  소나무류 반출금지구역 확인서(예시)                                            

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓

┃사  업  명    │2022년 경제수 조림사업│면  적│10.00㏊                     ┃

┠───────┼───────────┴───┴──────────────┨

┃위      치    │  00군 00면 00리 산00번지외 5필지                           ┃

┠───────┼──────────────────────────────┨

┃반출금지구역  │포    함  □         미 포 함  □                           ┃

┃포함여부      │                                                            ┃

┠───────┼──────────────────────────────┨

┃확인자        │○ 확인방법                                                 ┃

┃의  견        │  - ‘산림청 홈페이지 ? 정보공개 ? 통합자료실’ 에서 확인 ┃

┃              │                                                            ┃

┃              │○ 확인결과                                                 ┃

┃              │  - 00리 2필지는 소나무류 반출금지구역에 포함됨.            ┃

┃              │  - 00리 3필지는 소나무류 반출금지구역에 미포함 됨.         ┃

┃              │                                                            ┃

┃              │○ 조치사항                                                 ┃

┃              │  - 반출금지구역에 포함된 필지는 소나무, 잣나무 배제        ┃

┠───────┴──────────────────────────────┨

┃                                                                            ┃

┃     2022년 경제수 조림사업대상지에 대한 소나무류 반출금지구역 포함 여부를  ┃

┃위와 같이 확인 합니다.                                                      ┃

┃                                                                            ┃

┃0000년 00월 00일                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┃확인자  산림경영기술자 기술0급 ○ ○ ○ ??                                ┃

┃                                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0012: ha당 단가산출서

[별지 제12호서식]

  ha당 단가산출서                                                               

┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃위치 및 면적            │                                                  ┃

┠────────────┼───┬─────────┬──┬───┬──┬─┨

┃구분                    │작업량│단위품            │소요│단가  │할인│계┃

┃                        │      │(인원, 수량, 요율)│품  │      │?  │  ┃

┃  ┌──────────┤┌──┤  ┌───────┤    │┌──┤증률│  ┃

┃  │단위작업            ││단위│  │단위          │    ││종류│    │  ┃

┣━┿━━━━━━━━━━┿┿━━┿━┿━━━━━━━┿━━┿┿━━┿━━┿━┫

┃단│o 조림예정지정리    ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃위│ - 직접노무비       ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃작│   . 보완사업지 정리││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃업│                    ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃별│ - 재료비(체인톱)   ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   ? 연료          ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   ? 잡품          ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │                    ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │ - 기계경비(체인톱) ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │o 식  재            ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │ - 직접노무비       ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   . 식재작업       ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   . 표시봉 설치    ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   . 소운반         ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │                    ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │ - 재료비           ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   . 묘  목         ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   . 표시봉         ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   . 지주대         ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │                    ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │ - 경  비           ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │   ? 대운반        ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │                    ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┠─┼──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃할│미이용 산림바이오   ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃인│메스 정리량         ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃할├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃증│산지경사            ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │작업장까지 이동거리 ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │벌채구역 크기       ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │토양상태            ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┃  ├──────────┼┼──┼─┼───────┼──┼┼──┼──┼─┨

┃  │산불피해지          ││    │  │              │    ││    │    │  ┃

┗━┷━━━━━━━━━━┷┷━━┷━┷━━━━━━━┷━━┷┷━━┷━━┷━┛

 ※ 수량의 계산시 소수 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 표시, 금액의 단위는 1원 미만은 버림

별표 0013: 착수계

[별지 제13호서식]

착   수   계

┌──────────┐

│감독공무원 경유확인 │

├───┬──────┤

│소  속│            │

├───┼──────┤

│직  급│            │

├───┼──────┤

│성  명│??        │

└───┴──────┘

1. 사  업  명 : 

2. 면       적 : 

3. 계 약 일 자 : 

4. 착 수 일 자 : 

5. 완료 예정일 : 

상기와 같이 착수하였기 착수계를 제출합니다.

붙임  1. 작업계획서 1부.

      2. 작업원 운영계획서 1부.

      3. (기타 계약시 발주자가 요구하는 사항)

0000년 00월 00일

                              위 계약자

                              주  소 :

                              상  호 :

                              대표자 :  ??

○ ○ 시장ㆍ군수 귀하

별표 0014: 작업계획서

[별지 제14호서식]

작 업 계 획 서

  □ 인력투입계획

┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━┓

┃공종별    │1개월     │2개월     │3개월     │합계┃

┃          ├─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┤(명)┃

┃          │10│20│30│10│20│30│10│20│30│    ┃

┣━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┫

┃예정지정리│  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┠─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃묘목준비  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┠─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃식    재  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┠─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃작업장    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┃정리보완  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┗━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┛

  □ 장비투입계획

┏━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━┓

┃장 비 명    │1개월     │2개월     │3개월     │비고┃

┃            ├─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┤    ┃

┃            │10│20│30│10│20│30│10│20│30│    ┃

┣━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┫

┃체인톱(대)  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃굴삭기(대)  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃우드그랩(대)│  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃예초기(대)  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ┃

┗━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┛

별표 0015: 현장대리인 선임계

[별지 제15호서식]

현장대리인 선임계

  □ 현장대리인(안전관리책임자) 선임 및 경력ㆍ재직증명

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃사 업 명│                                                ┃

┠────┼────────────────────────┨

┃사업현장│                                                ┃

┠────┼───────┬────────────────┨

┃현  장  │자  격  구  분│                                ┃

┃대리인  ├───────┼────────────────┨

┃        │자격(면허)번호│                                ┃

┃        ├───────┼────────────────┨

┃        │주         소 │                                ┃

┃        ├───────┼────────────────┨

┃        │주민등록번호  │                                ┃

┃        ├───────┼──┬────┬───┬────┨

┃        │성         명 │한글│        │한자  │        ┃

┠────┼───────┴──┼───┬┴───┼────┨

┃경력사항│근무기간            │직위  │근무부서│담당업무┃

┃        ├──┬───────┤(직급)│        │        ┃

┃        │부터│까지          │      │        │        ┃

┃        ├──┼───────┼───┼────┼────┨

┃        │    │              │      │        │        ┃

┃        ├──┼───────┼───┼────┼────┨

┃        │    │              │      │        │        ┃

┃        ├──┼───────┼───┼────┼────┨

┃        │    │              │      │        │        ┃

┃        ├──┼───────┼───┼────┼────┨

┃        │    │              │      │        │        ┃

┠────┼──┴───────┴───┼────┼────┨

┃근무연한│                            │용 도   │        ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┛

   상기인을 0000.00.00일자로 계약한 ○○ 조림사업에 현장대리인(안전관리책임자)으로 선임하여 본인에게 부여된 현장내의 책임을 대행하게 하고자 하며, 상기인의 경력이 위와 같으며 재직 중임을 증명합니다. 

0000년 00월 00일

                              위 계약자 및 확인자

                              주  소 :

                              상  호 :

                              대표자 :  ??

별표 0016: 완료계

[별지 제16호서식]

완   료   계

┌──────────┬────────┐

│감독공무원 경유확인 │감리원 경유확인 │

├───┬──────┼───┬────┤

│소  속│            │상  호│        │

├───┼──────┼───┼────┤

│직  급│            │자  격│        │

├───┼──────┼───┼────┤

│성  명│??        │성  명│??    │

└───┴──────┴───┴────┘

1. 사  업  명 : 

2. 면       적 : 

3. 계 약 일 자 : 

4. 착 수 일 자 : 

5. 완료 예정일 : 

사업시행을 완료하였기 완료계를 제출합니다.

붙임  1. 사업완료검사신청서 

      2. 사진첩 및 사진기록 CD 등

      3. (기타 계약시 발주자가 요구하는 사항)

0000년 00월 00일

                              위 계약자

                              주  소 :

                              상  호 :

                              대표자 :  ??

○ ○ 시장ㆍ군수 귀하

별표 0017: 사업완료 검사신청서

[별지 제17호서식]

사업완료 검사신청서

(□기성부분검사(제   회), □완료검사)

┌──────────┬────────┐

│감독공무원 경유확인 │감리원 경유확인 │

├───┬──────┼───┬────┤

│소  속│            │상  호│        │

├───┼──────┼───┼────┤

│직  급│            │자  격│        │

├───┼──────┼───┼────┤

│성  명│??        │성  명│??    │

└───┴──────┴───┴────┘

 1. 사 업 명 : 

 2. 면    적 :

 3. 계약금액 :

 4. 계 약 일 :

 5. 착 수 일 :

 6. 현재공정 :        년   월    일    %(사업완료검사의 경우 완료일 기재)

 7. 구비서류 : 사진, 기성부분검사의 경우 공정내역서

   위 사업의 시행에 있어서 사업 전반에 걸쳐 설계도서ㆍ제시방서 등 관리기준 및 기타 계약대로 기성(사업완료)되었음을 확인하오며 만약, 사업의 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시에는 즉시 변상 또는 재사업(사업완료검사의 경우 하자담보기간 전후를 막론하고 실액변상 또는 재사업)할 것을 서약하고 이에 검사신청서를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

0000년 00월 00일

                              위 계약자

                              주  소 :

                              상  호 :

                              대표자 :  ??

○ ○ 시장ㆍ군수 귀하

별표 0018: 작업일지

[별지 제18호서식]

  작 업 일 지                                                                 

                                          0000년 00월 00일 0요일 날씨:        

┏━━┯━━┯━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃임반│소반│면적│작 업 내 용 │기타 특이사항                             ┃

┃    │    │(ha)│            │                                          ┃

┣━━┿━━┿━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃    │    │    │            │                                          ┃

┠──┼──┼──┼──────┼─────────────────────┨

┃    │    │    │            │                                          ┃

┠──┼──┼──┼──────┼─────────────────────┨

┃    │    │    │            │                                          ┃

┠──┼──┼──┼──────┼─────────────────────┨

┃    │    │    │            │                                          ┃

┠──┼──┼──┼──────┼─────────────────────┨

┃    │    │    │            │                                          ┃

┠──┼──┼──┼──────┼─────────────────────┨

┃    │    │    │            │                                          ┃

┠──┼──┼──┼──────┼─────────────────────┨

┃    │    │    │            │                                          ┃

┠──┼──┼──┼──────┼─────────────────────┨

┃    │    │    │            │                                          ┃

┗━━┷━━┷━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0019: 안전교육일지

[별지 제19호서식]

  안전교육일지                                                                          

  〈앞면〉                                                                              

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃교 육 일 시 │     0000년 00월 00일 0요일 00:00 ～ 00:00  (  시간)                  ┃

┠──────┼───────────────────────────────────┨

┃교 육 구 분 │1. 정기 안전교육    ????????????????????????  □┃

┃            ├───────────────────────────────────┨

┃            │2. 일상 안전교육    ???????????????????????  □┃

┃            ├───────────────────────────────────┨

┃            │3. 협력업체 안전관리 교육     ????????????????      □┃

┃            ├───────────────────────────────────┨

┃            │4. 기타 (         )   ??????????????????????  □┃

┠──────┼───────────────────────────────────┨

┃교 육 인 원 │                                                                      ┃

┠──────┼─────┬─────────┬────┬──────────────┨

┃실 시 내 역 │교육담당자│교육시간          │교육장소│교육방법                    ┃

┃            ├─────┼─────────┼────┼──────────────┨

┃            │          │                  │        │                            ┃

┠──┬───┴──┬──┴─────────┴────┴──────────────┨

┃교  │교 육 과 목 │교 육 내 용 의 개 요                                            ┃

┃    ├──────┼────────────────────────────────┨

┃육  │            │                                                                ┃

┃    │            │                                                                ┃

┃내  │            │                                                                ┃

┃    │            │                                                                ┃

┃용  │            │                                                                ┃

┠──┴──────┴────────────────────────────────┨

┃※ 교육광경 사진은 뒷면에 첨부                                                      ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

〈뒷면〉

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┠───────────────┨

┃0000년 00월 00일 안전교육 전경┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┠───────────────┨

┃0000년 00월 00일 안전교육 전경┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0020: 실시설계 사전검토 보고서(예시)

[별지 제20호서식]

  실시설계 사전검토 보고서(예시)                                                      

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━┓

┃사 업 명    │                                            │사업량│     ha       ┃

┠──────┼──────────────────────┴───┴───────┨

┃위    치    │                                                                    ┃

┠──────┴──────┬───────────────┬───────────┨

┃구    분                  │내    용                      │적 합 여 부           ┃

┠──────┬──────┼───────────────┼───────────┨

┃설계서 검토 │산림기능    │ 목재생산림                   │? 적합    □ 부적합  ┃

┃            ├──────┼───────────────┼───────────┨

┃            │조림수종    │ 잣나무, 소나무               │? 적합    □ 부적합  ┃

┃            ├──────┼───────────────┼───────────┨

┃            │묘목의 규격 │ 소묘, 대묘, 용기묘           │? 적합    □ 부적합  ┃

┃            ├──────┼───────────────┼───────────┨

┃            │식재본수    │ 3,000본/ha, 1,500본/ha       │? 적합    □ 부적합  ┃

┃            ├──────┼───────────────┼───────────┨

┃            │경 사 도    │ 중～급으로 어려움            │? 적합    □ 부적합  ┃

┃            ├──────┼───────────────┼───────────┨

┃            │접 근 성    │ 마을인근, 도로변으로 양호    │? 적합    □ 부적합  ┃

┃            ├──────┼───────────────┼───────────┨

┃            │예정지정리량│ 벌채예정수량조사서 적용      │? 적합    □ 부적합  ┃

┃            ├──────┼───────────────┼───────────┨

┃            │시 방 서    │ 일반, 특별시방서             │? 적합    □ 부적합  ┃

┠──────┼──────┼───────────────┼───────────┨

┃공정표 검토 │기    간    │ 0000. 00. 00 ～ 0000. 00. 00 │? 적합    □ 부적합  ┃

┠──────┼──────┴───────────────┴───────────┨

┃검토자 의견 │필요시 별첨                                                         ┃

┠──────┴──────────────────────────────────┨

┃    위와 같이 실시설계 사전검토 보고서를 제출합니다.                              ┃

┃                                                                                  ┃

┃0000년 00월 00일                                                                  ┃

┃                                                                                  ┃

┃                              주  소 :                                            ┃

┃                              상  호 :                                            ┃

┃                              감리자 :  ??                                      ┃

┃                                                                                  ┃

┃ ○ ○ 시장?군수 귀하                                                            ┃

┃                                                                                  ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0021: 중간감리보고서

[별지 제21호서식]

  중간감리보고서                                                        

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃보 고 구 분 │ 0000년도 경제수 조림사업 감리중간보고 (제OO차)       ┃

┠──────┼─────────────┬───┬─────────┨

┃작  업  명  │ 조림지 예정지정리        │면  적│  ha              ┃

┠──────┼─────────────┴───┴─────────┨

┃위       치 │                                                      ┃

┠──────┼──────┬─────┬──────────────┨

┃감 리 기 간 │            │감리대상  │전 체                       ┃

┠──────┴──────┴─────┴──────────────┨

┃감 리 내 용                                                         ┃

┠──────┬─────┬─────┬────┬──────────┨

┃소반명      │계 획(ha) │실 적(ha) │실 행(%)│적합여부            ┃

┠──────┼─────┼─────┼────┼──────────┨

┃전  체      │          │          │        │ ? 적합   □ 부적합┃

┠──────┼─────┴─────┴────┴──────────┨

┃감 리 자    │필요시 별첨                                           ┃

┃의    견    │                                                      ┃

┠──────┴───────────────────────────┨

┃                                                                    ┃

┃    위와 같이 감리중간보고서를 제출합니다.                          ┃

┃                                                                    ┃

┃0000년 00월 00일                                                    ┃

┃                                                                    ┃

┃                                 주  소 :                           ┃

┃                                 상  호 :                           ┃

┃                                 감리자 :  ??                     ┃

┃                                                                    ┃

┃                                                                    ┃

┃  ○ ○ 시장?군수 귀하                                             ┃

┃                                                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0022: 감리일지

[별지 제22호서식]

  감 리 일 지                                           

┏━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃일련번호    │        │작 성 일│ 0000년 00월 00일 ┃

┠──────┼────┴────┴─────────┨

┃사 업 명    │                                      ┃

┠──────┼───────────────────┨

┃감    리    │                                      ┃

┃대 상 지    │                                      ┃

┠──────┼───┬──────┬────────┨

┃감리내용    │작업종│점검대상    │작업 적정성     ┃

┃            ├───┼──────┼────────┨

┃            │      │            │                ┃

┃            │      │            │                ┃

┠──────┼───┴──────┴────────┨

┃특이사항    │                                      ┃

┠──────┼───────────────────┨

┃부적합 사항 │                                      ┃

┃조치결과    │                                      ┃

┠──────┼───────────────────┨

┃작성자      │    감 리 원         O O O ??       ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0023: 예비사업완료검사 결과보고서

[별지 제23호서식]

  예비사업완료검사 결과보고서                                                       

┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃사 업 명  │0000년 경제림조성사업(00지구)                 │사 업 량│   ha     ┃

┠─────┼───────────────────────┴────┴─────┨

┃위    치  │                                                                    ┃

┠─────┼─────┬─────┬─────┬────┬───────────┨

┃구    분  │계 획(ha) │실 적(ha) │달성율(%) │점검일자│적합여부              ┃

┠─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────┨

┃예정지정리│          │          │          │        │  □ 적합   □ 부적합 ┃

┠─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────┨

┃나무식재  │          │          │          │        │  □ 적합   □ 부적합 ┃

┠─────┼─────┴─────┴─────┴────┴───────────┨

┃점검동행자│                                                                    ┃

┠─────┼──────────────────────────────────┨

┃예비사업  │                                                                    ┃

┃완료검사  │                                                                    ┃

┃내    용  │                                                                    ┃

┠─────┼──────────────────────────────────┨

┃붙임자료  │ 1. 필지별 실행내역                                                 ┃

┠─────┴──────────────────────────────────┨

┃                                                                                ┃

┃    위와 같이 예비사업완료검사 결과보고서를 제출합니다.                         ┃

┃                                                                                ┃

┃0000년 00월 00일                                                                ┃

┃                                                                                ┃

┃                                 주  소 :                                       ┃

┃                                 상  호 :                                       ┃

┃                                 감리자 :  ??                                 ┃

┃                                                                                ┃

┃  ○ ○ 시장?군수 귀하                                                         ┃

┃                                                                                ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0024: 필지별 실행내역

[별지 제24호서식]

  필지별 실행내역                                     

┏━━━━┯━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓

┃임/소반 │리│지 번 │지적(ha)│면적(ha)│점검결과┃

┣━━━━┿━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┫

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┠────┼─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┃        ├─┼───┼────┼────┼────┨

┃        │  │      │        │        │        ┃

┗━━━━┷━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

별표 0025: 감리완료보고서

[별지 제25호서식]

  감리완료보고서                                                          

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃보 고 구 분 │ 감리완료보고                                           ┃

┠──────┼──────────────┬───┬─────────┨

┃사  업  명  │                            │면  적│OOha              ┃

┠──────┼──────────────┴───┴─────────┨

┃위       치 │ OO도 OO군 OO면 OO리 산OO번지 (OO임반 O소반)            ┃

┠──────┼──────┬──────┬──────────────┨

┃감 리 기 간 │            │감리대상소반│전 체                       ┃

┠──────┴──────┴──────┴──────────────┨

┃감 리 내 용                                                           ┃

┠──────┬─────┬─────┬─────┬──────────┨

┃구  분      │계  획(ha)│실  적(ha)│실  행(%) │적합여부            ┃

┠──────┼─────┼─────┼─────┼──────────┨

┃예정지정리  │          │          │          │ □ 적합   □ 부적합┃

┠──────┼─────┼─────┼─────┼──────────┨

┃나무식재    │          │          │          │ □ 적합   □ 부적합┃

┠──────┼─────┴─────┴─────┴──────────┨

┃감 리 자    │필요시 별첨                                             ┃

┃의    견    │                                                        ┃

┠──────┼────────────────────────────┨

┃붙임자료    │ 1. 임?소반별 사업시행 조사표                          ┃

┃            │ 2. 소반(필지)별 작업확인 조서                          ┃

┃            │                                                        ┃

┠──────┴────────────────────────────┨

┃    위와 같이 감리완료보고서를 제출합니다.                            ┃

┃                                                                      ┃

┃0000년 00월 00일                                                      ┃

┃                                                                      ┃

┃                                 주  소 :                             ┃

┃                                 상  호 :                             ┃

┃                                 감리자 :  ??                       ┃

┃                                                                      ┃

┃  ○ ○ 시장?군수 귀하                                               ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0026: 임·소반별 사업시행 조사표(예시)

[별지 제26호서식]

  임?소반별 사업시행 조사표(예시)                                    

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━┓

┃사 업 명│                                    │사 업 량    │OOha┃

┠────┼──────────────────┴──────┴──┨

┃위    치│ OO도 OO군 OO면 OO리 산OO번지 (OO임반 O소반)            ┃

┠────┼─────┬─────┬─────┬──────┬───┨

┃임?소반│계 획(ha) │실 적(ha) │달성율(%) │적합여부    │비 고 ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───┨

┃1 - 1   │32.80     │32.80     │100       │   ? 적합  │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃1 - 2   │60.20     │60.20     │100       │   □ 부적합│      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃2 - 1   │39.60     │39.60     │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃2 - 2   │49.40     │49.40     │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃3 - 1   │41.00     │41.00     │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃4 - 1   │29.00     │29.00     │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃5 - 1   │66.10     │66.10     │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃5 - 2   │31.90     │31.90     │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃6 - 1   │2.60      │2.60      │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃6 - 2   │7.40      │7.40      │100       │            │      ┃

┠────┼─────┼─────┼─────┤            │      ┃

┃합  계  │360.00    │360.00    │100       │            │      ┃

┠────┼─────┴─────┴─────┴──────┴───┨

┃감리자  │                                                        ┃

┃의  견  │                                                        ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0027: 소반(필지)별 작업확인조서

[별지 제27호서식]

  소반(필지)별 작업확인조서                                       

┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃임?소반명│                                                  ┃

┠─────┴─────────────────────────┨

┃ 1. 예정지정리 면적                                           ┃

┠───┬────┬─────┬─────┬──────────┨

┃지적  │설계면적│작업면적  │실행율(%) │비  고              ┃

┠───┼────┼─────┼─────┼──────────┨

┃      │        │          │          │                    ┃

┠───┴────┴─────┴─────┴──────────┨

┃ 2. 식재본수                                                  ┃

┠───┬────┬───────────────┬──────┨

┃수  종│설계서상│조사결과                      │설계서대비  ┃

┃      │식재본수├────┬────┬─┬───┤실행율(%)   ┃

┃      │        │생존본수│고사본수│계│고사율│            ┃

┠───┼────┼────┼────┼─┼───┼──────┨

┃계    │        │        │        │  │      │            ┃

┠───┼────┼────┼────┼─┼───┼──────┨

┃      │        │        │        │  │      │            ┃

┠───┼────┼────┼────┼─┼───┼──────┨

┃      │        │        │        │  │      │            ┃

┠───┼────┼────┼────┼─┼───┼──────┨

┃      │        │        │        │  │      │            ┃

┠───┼────┼────┼────┼─┼───┼──────┨

┃      │        │        │        │  │      │            ┃

┠───┴────┴────┴────┴─┴───┴──────┨

┃                                                              ┃

┃ 3. 감리의견                                                  ┃

┃                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0028: 현장대리인 근무상황부

[별지 제28호서식]

  현장대리인 근무상황부                                             

┏━━━━┯━━━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━┓

┃년 월 일│현장대리인│행선지│사유 또는 │감리원?감독자│비 고 ┃

┃        │성 명     │      │용무      │확인 서명     │      ┃

┣━━━━┿━━━━━┿━━━┿━━━━━┿━━━━━━━┿━━━┫

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┠────┼─────┼───┼─────┼───────┼───┨

┃        │          │      │          │              │      ┃

┗━━━━┷━━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┛

별표 0029: 필지별사업내역서·조림지관리대장(국유림, 민유림)

[별지 제29호서식]

필지별사업내역서ㆍ조림지관리대장(국유림)

┏━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━┓

┃관│사업실행      │사업비정보                    │사업관계자정보                                    │임지정보                                        │임지          │경영계획            │조림내역                                │종묘이력                    │조림대상지정보                                            │비┃

┃  │정보          │                              │                                                  │                                                │소유자        │                    │                                        │                            │                                                          │  ┃

┃리├─┬───┬─┼─┬─┬─────────┬─┼─────────┬───┬───────┬───┼─────────────────┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┼──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤고┃

┃  │사│사업  │사│재│재│사업비            │사│발주자            │설    │시행자        │감    │소재지                            │지│지│지  │소│소│주│주│경│경│계│계  │계│산│산│사│사│조│조│묘│조  │식│활│종  │시│시│종│종│묘│묘│산│산│산│산│신  │신  │경│경│임│임│대│대│5 │5 │  ┃

┃번│업│기간  │업│원│원│(천원)            │업│                  │계    │              │리    │                                  │목│목│적( │유│유│체│체│영│영│획│획  │획│림│림│업│업│림│림│령│림  │재│착│자  │도│군│자│자│목│목│림│림│림│림│규/ │규/ │제│제│분│분│상│상│대│대│  ┃

┃  │년│      │명│구│구│                  │비│                  │자    │              │자    │                                  │코│  │⌒  │구│구│구│구│계│계│수│면  │본│자│자│구│구│수│수│  │면  │본│본│산  │  │구│공│공│생│생│기│기│이│이│재  │재  │림│림│조│조│지│지│강│강│  ┃

┃호│도├─┬─┤  │분│분├─┬─┬─┬─┬─┤지├─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤드│  │㎡  │분│분│분│분│획│획│종│적( │수│원│원│분│분│종│종│  │적( │수│수│지  │  │  │급│급│산│산│능│능│용│용│조  │조  │단│단│성│성│별│별│유│유│  ┃

┃  │  │시│종│  │코│  │계│국│지│지│산│급│발│발│기│담│완│업│책│실│실│업│현│업│감│지│시│시│임│국│경│차│임│소│  │  │?  │코│  │코│  │수│수│  │⌒  │  │조│조│코│  │코│  │  │⌒  │  │  │코  │  │  │원│원│업│업│구│구│구│구│림  │림  │지│지│구│구│구│구│역│역│  ┃

┃  │  │작│료│  │드│  │  │고│방│방│주│일│주│주│관│당│료│체│임│행│행│체│장│체│리│역│도│군│소│유│영│기│반│반│  │  │    │드│  │드│  │립│립│  │㎡  │  │성│성│드│  │드│  │  │㎡  │  │  │드( │  │  │코│  │체│체│분│분│분│분│구  │구  │구│구│분│분│분│분│구│구│  ┃

┃  │  │일│일│  │  │  │  │  │비│비│자│자│구│구│명│공│검│명│기│주│주│명│대│명│원│코│  │구│반│림│계│  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │코│  │  │?  │  │구│구│  │  │  │  │  │?  │  │  │시  │  │  │드│  │명│대│코│  │코│  │분  │분  │분│분│코│  │코│  │분│분│  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │⌒│⌒│력│  │분│분│  │무│사│  │술│체│체│  │리│  │  │드│  │  │코│관│획│  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │드│  │  │    │  │분│분│  │  │  │  │  │    │  │  │군  │  │  │  │  │  │표│드│  │드│  │코  │    │코│  │드│  │드│  │코│  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │광│기│  │  │코│  │  │원│자│  │자│구│구│  │인│  │  │  │  │  │드│리│구│  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │    │  │코│  │  │  │  │  │  │    │  │  │구) │  │  │  │  │  │자│  │  │  │  │드  │    │드│  │  │  │  │  │드│  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │역│초│  │  │드│  │  │  │  │  │  │분│분│  │  │  │  │  │  │  │  │소│명│  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │    │  │드│  │  │  │  │  │  │    │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │?│?│  │  │  │  │  │  │  │  │  │코│  │  │  │  │  │  │  │  │  │명│  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │드│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┣━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┿━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┫

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┗━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━┷━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┛

  ※ 작성 및 제출요령은 별지 제29-1호 및 제29-2호 참조

[별지 제29호서식]

필지별사업내역서ㆍ조림지관리대장(민유림)

┏━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━┓

┃관│사업실행      │사업비정보                    │사업관계자정보                                    │임지정보                                      │임지          │경영계획          │조림내역                              │종묘이력                    │조림대상지정보                                            │비┃

┃  │정보          │                              │                                                  │                                              │소유자        │                  │                                      │                            │                                                          │  ┃

┃리├─┬───┬─┼─┬─┬─────────┬─┼─────────┬───┬───────┬───┼─────────────────┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤고┃

┃  │사│사업  │사│재│재│사업비            │사│발주자            │설    │시행자        │감    │소재지                            │지│지│지│소│소│주│주│경│경│계│계│계│산│산│사│사│조│조│묘│조│식│활│종  │시│시│종│종│묘│묘│산│산│산│산│신  │신  │경│경│임│임│대│대│5 │5 │  ┃

┃번│업│기간  │업│원│원│(천원)            │업│                  │계    │              │리    │                                  │목│목│적│유│유│체│체│영│영│획│획│획│림│림│업│업│림│림│령│림│재│착│자  │도│군│자│자│목│목│림│림│림│림│규/ │규/ │제│제│분│분│상│상│대│대│  ┃

┃  │년│      │명│구│구│                  │비│                  │자    │              │자    │                                  │코│  │⌒│구│구│구│구│계│계│수│면│본│자│자│구│구│수│수│  │면│본│본│산  │  │구│공│공│생│생│기│기│이│이│재  │재  │림│림│조│조│지│지│강│강│  ┃

┃호│도├─┬─┤  │분│분├─┬─┬─┬─┬─┤지├─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤드│  │㎡│분│분│분│분│획│획│종│적│수│원│원│분│분│종│종│  │적│수│수│지  │  │  │급│급│산│산│능│능│용│용│조  │조  │단│단│성│성│별│별│유│유│  ┃

┃  │  │시│종│  │코│  │계│국│지│지│산│급│발│발│기│담│완│업│책│실│실│업│현│업│감│지│시│시│읍│리│산│산│본│부│  │  │?│코│  │코│  │수│수│  │⌒│  │조│조│코│  │코│  │  │⌒│  │  │코  │  │  │원│원│업│업│구│구│구│구│림  │림  │지│지│구│구│구│구│역│역│  ┃

┃  │  │작│료│  │드│  │  │고│방│방│주│일│주│주│관│당│료│체│임│행│행│체│장│체│리│역│도│군│면│  │구│구│번│번│  │  │  │드│  │드│  │립│립│  │㎡│  │성│성│드│  │드│  │  │㎡│  │  │드( │  │  │코│  │체│체│분│분│분│분│구  │구  │구│구│분│분│분│분│구│구│  ┃

┃  │  │일│일│  │  │  │  │  │비│비│자│자│구│구│명│공│검│명│기│주│주│명│대│명│원│코│  │구│동│  │분│분│  │  │  │  │  │  │  │  │  │코│  │  │?│  │구│구│  │  │  │  │  │?│  │  │시  │  │  │드│  │명│대│코│  │코│  │분  │분  │분│분│코│  │코│  │분│분│  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │⌒│⌒│력│  │분│분│  │무│사│  │술│체│체│  │리│  │  │드│  │  │  │  │코│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │드│  │  │  │  │분│분│  │  │  │  │  │  │  │  │군  │  │  │  │  │  │표│드│  │드│  │코  │    │코│  │드│  │드│  │코│  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │광│기│  │  │코│  │  │원│자│  │자│구│구│  │인│  │  │  │  │  │  │  │드│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │코│  │  │  │  │  │  │  │  │  │구) │  │  │  │  │  │자│  │  │  │  │드  │    │드│  │  │  │  │  │드│  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │역│초│  │  │드│  │  │  │  │  │  │분│분│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │드│  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │?│?│  │  │  │  │  │  │  │  │  │코│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┃  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │드│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┣━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┿━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┫

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┠─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　  │　  │　│　│　│　│　│　│　│　│　┃

┗━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┛

 ※ 작성 및 제출요령은 별지 제29-1호 및 제29-2호 참조

별표 0029: 필지별사업내역서·조림지관리대장 작성 및 관리요령

[별지 제29-1호서식]

필지별사업내역서ㆍ조림지관리대장 작성 및 관리요령

 1. 사업내역서의 작성 및 제출

  ① 실시설계자는 필지별사업내역서(임ㆍ소반별 또는 필지별)를 산림청이 지정한 포맷으로 작성한 후 인쇄물 및 전자파일로 발주자에게 제출하여야 한다.

  ② 발주자는 실시설계자가 작성한 필지별사업내역서(임ㆍ소반별 또는 필지별)를 감리자에게 전자파일로 제공할 수 있다.

  ③ 감리자는 실시설계자가 작성한 필지별사업내역서(임ㆍ소반별 또는 필지별)에 오류가 있는지를 확인하여야 하며, 오류 또는 설계변경 등으로 인한 변경사항이 있을 경우 이를 수정하여 발주자에게 인쇄물 및 전자파일로 제출하여야 한다.

  ④ 발주자는 필지별사업내역서(임ㆍ소반별 또는 필지별)가 제출되면 오류여부를 최종확인한 후 이를 제26조제6항의 규정에 의한 「조림지관리대장」으로 관리하여야 한다.

┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃항 목                         │내 용                                                               ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃일련번호                      │ 계약건별 단위로 일련번호 부여(예, 2022-01)                         ┃

┠────┬──────────┼──────────────────────────────────┨

┃사업정보│사업년도            │ 조림 사업연도                                                      ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │시작일              │ 사업 시작일                                                        ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │종료일              │ 사업 종료일                                                        ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │사업명              │ 조림사업 명                                                        ┃

┠────┼──────────┼──────────────────────────────────┨

┃사업비정│재원구분            │ 국고보조/지방비(광역)/지방비(기초)/산주자력 중 선택                ┃

┃보      ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │계(천원)            │ 사업비 합계, 천원단위 기재                                         ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │국고                │ 국고보조금(천원)                                                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │지방비(광역)        │ 광역지자체 지방비(천원)                                            ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │지방비(기초)        │ 기초지자체 지방비(천원)                                            ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │산주자력            │ 산주자력 부담금(천원)                                              ┃

┠────┼───┬──────┼──────────────────────────────────┨

┃사업관계│발주자│발주구분    │ 관리소/시군구/산주자력 중 선택                                     ┃

┃자      │      ├──────┼──────────────────────────────────┨

┃정보    │      │기관명      │ 조림사업 발주기관(행정기관)                                        ┃

┃        │      ├──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │      │담당공무원  │ 사업시행 담당공무원 이름                                           ┃

┃        │      ├──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │      │완료검사자  │ 사업시행 완료검사공무원 이름                                       ┃

┃        ├───┼──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │설계자│업체명      │ 설계자(ENG 등 회사명칭)                                            ┃

┃        │      ├──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │      │책임기술자  │ 책임기술자 이름                                                    ┃

┃        ├───┼──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │시행자│실행주체구분│ 산주직접실행(협업경영, 대리경영, 기타)/                            ┃

┃        │      │            │ 수의계약(산림조합, 산림사업법인, 국유림기능인영림단, 기            ┃

┃        │      │            │타)/                                                                ┃

┃        │      │            │ 일반경쟁(산림조함, 산림사업법인, 국유림기능인영림단. 기            ┃

┃        │      │            │타)/                                                                ┃

┃        │      │            │ 지자체직접실행/관리소직접실행 중 선택                              ┃

┃        │      ├──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │      │업체명      │ 시행자(산림조합 등 회사명칭)                                       ┃

┃        │      ├──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │      │현장대리인  │ 현장대리인 이름                                                    ┃

┃        ├───┼──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │감리자│업체명      │ 감리자(ENG 등 회사명칭)                                            ┃

┃        │      ├──────┼──────────────────────────────────┨

┃        │      │감리원      │ 감리원 이름                                                        ┃

┣━━━━┿━━━┷━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃임지정보│소재지              │ 조림대상의 소재지(임·소반)                                        ┃

┃(국유림)├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │지목                │ 지적공부상 지목(임야, 전, 답 등)                                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │지적(㎡)            │ 지적공부상 지적, ㎡단위 기재                                       ┃

┠────┼──────────┼──────────────────────────────────┨

┃임지정보│소재지              │ 조림대상의 소재지(지번주소)                                        ┃

┃(민유림)├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │지목                │ 지적공부상 지목(임야, 전, 답 등)                                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │지적(㎡)            │ 지적공부상 지적, ㎡단위 기재                                       ┃

┠────┼──────────┼──────────────────────────────────┨

┃임지소유│소유구분            │ 국유림(요존, 불요존, 타부처)/                                      ┃

┃자      │                    │ 공유림(도유림, 군유림, 공공단체)/                                  ┃

┃        │                    │ 사유림(사찰, 회사·기업, 기타사유림) 중 선택                       ┃

┠────┼──────────┼──────────────────────────────────┨

┃경영계획│경영계획수립        │ 경영계획지(당초인가지, 변경인가지)/경영계획제외지/                 ┃

┃        │                    │ 임외조림 중 선택                                                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │계획수종            │ 산림경영계획 상의 조림수종                                         ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │계획면적(㎡)        │ 산림경영계획 상의 조림면적, ㎡단위 기재                            ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │계획본수            │ 산림경영계획 상의 조림본수, 본단위 기재                            ┃

┠────┼──────────┼──────────────────────────────────┨

┃조림내역│산림자원조성구분    │ 조림갱신/보완조림 중 선택                                          ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │사업구분            │ 경제림조성(목재생산조림, 바이오순환림조성, 특용자원조림, 유휴토지조┃

┃        │                    │림)/                                                                ┃

┃        │                    │ 큰나무조림(큰나무공익조림, 산림재해방지조림)/                      ┃

┃        │                    │ 지역특화조림(섬지역산림가꾸기, 기타지역특화조림)/                  ┃

┃        │                    │ 밀원수림조성/탄소저감조림/산불피해지조림/내화수림대조성            ┃

┃        │                    │ 기타조림 중 선택                                                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │조림수종            │ 조림수종                                                           ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │묘령                │ 조림대상 묘령(예, 1-1, 2-0용, 2-3-2 등)                            ┃

┃        │                    │  ※ 공익조림 등 큰나무는 규격표시(H, R, W 등)                      ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │조림면적(㎡)        │ 조림지 면적, ㎡단위 기재                                           ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │식재본수(본)        │ 조림식재본수(본)                                                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │활착본수            │ 활착본수(본)                                                       ┃

┠────┼──────────┼──────────────────────────────────┨

┃종묘이력│종자산지            │ 종자를 채취한 산지(종묘사업실시요령(별표 2참조)                    ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │종자공급원          │ 채종원/채종림/채종임분/기타                                        ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │묘목 생산자         │ 묘목생산자 상호 및 이름                                            ┃

┠────┼──────────┼──────────────────────────────────┨

┃조림대상│산림기능 구분       │ 수원함양림/산지재해방지림/목재생산림/자연환경보전림/산림           ┃

┃지 정보 │                    │휴양림/생활환경보전림/기타 중 선택                                  ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │산림이용 구분       │ 보전산지(임업용산지, 공익용산지)/준보전산지/기타 중 선택           ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │신규/재조림         │ 신규(임외조림, 무립목지, 천연림벌채지)/재조림(인공벌채             ┃

┃        │                    │지) 중 선택                                                         ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │경제림단지          │ 경제림단지 내/경제림단지 외 중 선택                                ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │임분조성 구분       │ 수하식재(복층림)/혼효림조림/침엽수단순조림/활엽수단순조            ┃

┃        │                    │림/                                                                 ┃

┃        │                    │ 맹아갱신(생태조림)/천연하종갱신/기타조림 중 선택                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │대상지별 구분       │ 무입목지(미립목지, 화전, 개간지, 훼손지복구)                       ┃

┃        │                    │ 낙엽송수확벌채/잣나무수확벌채/소나무수확벌채/기타수확벌채          ┃

┃        │                    │/                                                                   ┃

┃        │                    │ 산불피해지/병해충피해지                                            ┃

┃        │                    │ 리기다소나무갱신/기타불량림갱신/                                   ┃

┃        │                    │ 임외조림 중 선택                                                   ┃

┃        ├──────────┼──────────────────────────────────┨

┃        │5대강유역 구분      │ 한강/낙동강/금강/영산강/섬진강/동강 중 선택                        ┃

┠────┴──────────┼──────────────────────────────────┨

┃비고                          │ 예정지정리 분리발주 등 참고사항 기재                               ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 2. 사업내역서(조림관리대장) 작성 항목

 3. 필지별사업내역서 작성 및 관리절차

별표 0029: 필지별사업내역서·조림관리대장 작성 예시

[별지 제29-2호]

필지별사업내역서ㆍ조림관리대장 작성 예시

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃관리번호│사업실행정보                  │사업비정보                                                    │사업관계자정보                                                                                    ┃

┃        ├──┬───────┬────┼──┬──┬─────────────────────┬───┼──────────────────┬───────┬──────────────┬───────┨

┃        │사업│사업기간      │사업명  │재원│재원│사업비(천원)                              │사업비│발주자                              │설계자        │시공자                      │감리자        ┃

┃        │년도├───┬───┤        │구분│구분├───┬───┬────┬────┬───┤지급  ├──┬───┬───┬───┬───┼───┬───┼──┬───┬───┬───┼───┬───┨

┃        │    │시작일│종료일│        │코드│    │계    │국고  │지방비  │지방비  │산주  │일자  │발주│발주  │기관명│담당  │완료  │업체명│책임  │실행│실행  │업체명│현장  │업체명│감리원┃

┃        │    │      │      │        │    │    │      │      │(광역)  │(기초)  │자력  │      │구분│구분  │      │공무원│검사자│      │기술자│주체│주체  │      │대리인│      │      ┃

┃        │    │      │      │        │    │    │      │      │        │        │      │      │코드│      │      │      │      │      │      │구분│구분  │      │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │        │    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │      │      │코드│      │      │      │      │      ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃2021    │2021│2021  │2020  │2021년  │10  │국고│63,556│19,075│10,008  │23,353  │11,120│　    │20  │시군구│00    │최00  │한00  │㈜00  │김00  │32  │일반  │㈜00  │이00  │㈜0000│송00  ┃

┃00시_01 │    │0316  │0413  │0000    │    │보조│      │      │        │        │      │      │    │      │시청  │      │      │엔지  │      │    │경쟁  │      │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │조림사업│    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │니어링│      │    │(산림 │      │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │(00지구)│    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │      │      │    │사업  │      │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │        │    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │      │      │    │법인) │      │      │      │      ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃2021    │2021│2021  │2020  │2021년  │10  │국고│46,009│13,809│7,245   │16,905  │8,050 │　    │20  │시군구│00시  │김00  │강00  │㈜00  │김00  │32  │일반  │㈜00  │이    │㈜0000│박00  ┃

┃00시_01 │    │0316  │0413  │0000    │    │보조│      │      │        │        │      │      │    │      │산림  │      │      │엔지  │      │    │경쟁  │      │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │조림사업│    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │조합  │      │      │니어링│      │    │(산림 │      │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │(00지구)│    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │      │      │    │사업  │      │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │        │    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │      │      │    │법인) │      │      │      │      ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃2021    │2021│2021  │2020  │2021년  │10  │국고│39,635│11,896│6,241   │14,563  │6,935 │　    │20  │시군구│00    │유00  │이00  │㈜0000│송00  │32  │일반  │00군  │최00  │㈜0000│류00  ┃

┃00시_01 │    │0323  │0421  │000     │    │보조│      │      │        │        │      │      │    │      │군청  │      │      │      │      │    │경쟁  │산림  │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │조림사업│    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │      │      │    │(산림 │조합  │      │      │      ┃

┃        │    │      │      │(00지구)│    │    │      │      │        │        │      │      │    │      │      │      │      │      │      │    │조합) │      │      │      │      ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┠────┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┨

┃　      │　  │　    │　    │　      │　  │　  │　    │　    │　      │　      │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    │　    │　  │　    │　    │　    │　    │　    ┃

┗━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃임지정보                                                                                  │임지소유자                          │경영계획                                          ┃

┠─────────────────────────────────┬───┬──┬────┼──┬─────────┬──┬──┼─────┬──────┬───┬────┬───┨

┃소재지                                                            │지목  │지목│지적    │소유│소유구분          │주체│주체│경영계획  │경영계획    │계획  │계획    │계획  ┃

┠─────┬──┬───┬───┬──┬───┬───┬──┬──┤코드  │    │(㎡)    │구분│                  │구분│구분│수립코드  │수립        │수종  │면적    │본수  ┃

┃지역코드  │시도│시군구│읍면동│리  │산구분│산구분│본번│부번│      │    │        │코드│                  │코드│    │          │            │      │(㎡)    │      ┃

┃          │    │      │      │    │코드  │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │            │      │        │      ┃

┣━━━━━┿━━┿━━━┿━━━┿━━┿━━━┿━━━┿━━┿━━┿━━━┿━━┿━━━━┿━━┿━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━┫

┃4313036025│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │85  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │상수리│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313036024│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │62  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │헛개  │000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│나무  │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313036024│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │62  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │낙엽송│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313036024│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │62  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │잣나무│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313035027│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │58  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │소나무│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313035027│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │60  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │잣나무│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313042021│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │37  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │소나무│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313042021│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │37  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │소나무│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313033526│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │25  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │낙엽송│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313033526│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │24  │1   │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │낙엽송│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313041024│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │279 │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │백합  │000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│나무  │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313041024│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │276 │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │백합  │000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│나무  │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313040027│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │81  │1   │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │소나무│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313038525│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │83  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │자작  │000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│나무  │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313038525│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │84  │1   │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │자작  │000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│나무  │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313010800│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │17  │1   │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │소나무│000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│      │        │      ┃

┠─────┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼────┼──┼─────────┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┼───┨

┃4313031026│00도│00시  │00면  │00리│2     │산    │49  │　  │05    │임  │000,000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인│11        │경영계획지  │자작  │000,000 │0,000 ┃

┃          │    │      │      │    │      │      │    │    │      │    │        │    │                  │    │    │          │(당초인가지)│나무  │        │      ┃

┗━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━┷━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃조림내역                                                                            │조림대장지 정보                                                                                                                           │비고┃

┠──┬───┬──┬─────────┬──┬───┬──┬────┬───┬───┼──┬─────┬──┬──────┬──┬──────┬───┬─────┬──┬──────┬──┬─────────┬───┬───┤    ┃

┃산림│산림  │사업│사업구분          │조림│조림  │묘  │조림    │식재  │활착  │산림│산림      │산림│산림이용    │신규│신규/       │경제림│경제림    │임분│임분        │대상│대상지별구분      │5대강 │5대강 │    ┃

┃자원│자원  │구분│                  │수종│수종  │령  │면적    │본수  │본수  │기능│기능      │이용│구분        │/재 │재조림      │단지  │단지 구분 │조성│조성        │지별│                  │유역  │유역  │    ┃

┃조성│조성  │코드│                  │코드│      │    │(㎡)    │      │      │구분│구분      │구분│            │조림│구분        │구분  │          │구분│구분        │구분│                  │구분  │구분  │    ┃

┃구분│구분  │    │                  │    │      │    │        │      │      │코드│          │코드│            │구분│            │코드  │          │코드│            │코드│                  │코드  │      │    ┃

┃코드│      │    │                  │    │      │    │        │      │      │    │          │    │            │코드│            │      │          │    │            │    │                  │      │      │    ┃

┣━━┿━━━┿━━┿━━━━━━━━━┿━━┿━━━┿━━┿━━━━┿━━━┿━━━┿━━┿━━━━━┿━━┿━━━━━━┿━━┿━━━━━━┿━━━┿━━━━━┿━━┿━━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━┫

┃11  │조림·│11  │경제림조성        │1207│상수리│1-0 │000,000 │00,000│00,000│10  │수원      │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │04  │활엽수      │213 │천연림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(바이오순환림조성)│    │나무  │    │        │      │      │    │함양림    │    │(임업용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(기타수확벌채지)  │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│13  │경제림조성        │1264│헛개  │1-0 │44,000  │00,000│00,000│50  │산림      │12  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │04  │활엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(특용자원조림)    │    │나무  │    │        │      │      │    │휴양림    │    │(공익용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(낙엽송수확벌채지)│      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1106│낙엽송│2-0 │38,000  │00,000│00,000│50  │산림      │12  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │휴양림    │    │(공익용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(낙엽송수확벌채지)│      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1108│잣나무│2-2 │10,000  │00,000│00,000│50  │산림      │12  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │휴양림    │    │(공익용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(낙엽송수확벌채지)│      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1101│소나무│1-0 │39,000  │00,000│00,000│30  │목재      │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │생산림    │    │(임업용산지)│    │벌채지))    │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(낙엽송수확벌채지)│      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1108│잣나무│1-0 │3,000   │00,000│00,000│30  │목재      │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │생산림    │    │(임업용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(낙엽송수확벌채지)│      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1101│소나무│2-0 │2,000   │00,000│00,000│60  │생활환경  │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │보전림    │    │(임업용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(산불피해지)      │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1101│소나무│2-2 │3,000   │00,000│00,000│60  │생활환경  │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │보전림    │    │(임업용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(산불피해지)      │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1106│낙엽송│2-0 │35,000  │00,000│00,000│30  │목재      │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │생산림    │    │(임업용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(산불피해지)      │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1106│낙엽송│2-0 │13,000  │00,000│00,000│30  │목재      │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │생산림    │    │(임업용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(산불피해지)      │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│11  │경제림조성        │1235│백합  │1-0 │10,000  │00,000│00,000│30  │목재      │21  │준보전산지  │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │04  │활엽수      │213 │인공림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(바이오순환림조성)│    │나무  │    │        │      │      │    │생산림    │    │            │    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(산불피해지)      │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│11  │경제림조성        │1235│백합  │1-0 │6,900   │00,000│00,000│30  │목재      │21  │준보전산지  │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │04  │활엽수      │213 │천연림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(바이오순환림조성)│    │나무  │    │        │      │      │    │생산림    │    │            │    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(기타수확벌채지)  │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1101│소나무│2-2 │10,000  │00,000│00,000│60  │생활환경  │21  │준보전산지  │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │천연림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │보전림    │    │            │    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(기타수확벌채지)  │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│11  │경제림조성        │1252│자작  │1-0 │19,000  │00,000│00,000│60  │생활환경  │21  │준보전산지  │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │04  │활엽수      │213 │천연림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(바이오순환림조성)│    │나무  │    │        │      │      │    │보전림    │    │            │    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(기타수확벌채지)  │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│11  │경제림조성        │1252│자작  │1-0 │17,000  │00,000│00,000│60  │생활환경  │21  │준보전산지  │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │04  │활엽수      │213 │천연림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(바이오순환림조성)│    │나무  │    │        │      │      │    │보전림    │    │            │    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(기타수확벌채지)  │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│12  │경제림조성        │1101│소나무│2-2 │6,000   │00,000│00,000│10  │수원      │21  │준보전산지  │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │03  │침엽수      │213 │천연림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(목재생산조림)    │    │      │    │        │      │      │    │함양림    │    │            │    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(기타수확벌채지)  │      │      │    ┃

┠──┼───┼──┼─────────┼──┼───┼──┼────┼───┼───┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼──┼──────┼──┼─────────┼───┼───┼──┨

┃11  │조림·│11  │경제림조성        │1252│자작  │1-0 │7,000   │00,000│00,000│30  │목재      │11  │보전산지    │13  │신규(천연림 │02    │경제림    │04  │활엽수      │213 │천연림벌채지      │　    │　    │　  ┃

┃    │갱신  │    │(바이오순환림조성)│    │나무  │    │        │      │      │    │생산림    │    │(임업용산지)│    │벌채지)     │      │육성단지외│    │단순림조림  │    │(기타수확벌채지)  │      │      │    ┃

┗━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━━━┷━━┷━━━━━━┷━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━┷━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━┛

별표 0030: 감리결과 등록 확인서

[별지 제30호서식]

  감리결과 등록 확인서                                                                          

  (조림 필지별 사업실행내역 및 공간정보)                                                        

┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┓

┃1. 등록일 및│감리결과      │0000.01.00    │발급│2000_4250000_001_01       │발급│1     ┃

┃ 발급번호   │등록일        │              │번호│                          │회차│      ┃

┠──────┼───────┼───────┴──┴────────┬────┼──┴───┨

┃2. 감리계약 │발주기관      │000도 00군                            │계약기간│00.01.01.   ┃

┃    내용    │              │                                      │        │~ 00.03.14  ┃

┃            ├───────┼───────────────────┼────┼──────┨

┃            │계약명        │0000년 조림사업 감리 1차              │계약면적│95.00       ┃

┃            │              │                                      │(ha)    │            ┃

┃            ├───────┼───────────────────┼────┼──────┨

┃            │업체명        │O O O O                               │감리원  │O O O       ┃

┠──────┴───────┴───────────────────┴────┴──────┨

┃3. 감리대상 산림사업 및 결과등록 명세                                                       ┃

┠──┬──────────┬───────┬───────────┬───┬───┬────┨

┃순번│사업명              │사업기간      │관계업체              │사업면│필지수│공간정보┃

┃    │                    │              ├─────┬─────┤적    │(개)  │(개)    ┃

┃    │                    │              │설계업체  │사업시행업│(ha)  │      │        ┃

┃    │                    │              │          │체        │      │      │        ┃

┠──┼──────────┼───────┼─────┼─────┼───┼───┼────┨

┃계  │5 건                │-             │-         │-         │95.00 │100   │100     ┃

┠──┼──────────┼───────┼─────┼─────┼───┼───┼────┨

┃1   │0000년 조림 1차 사업│0000.01.02. ~ │OO엔지니어│OO 임업   │12.00 │15    │15      ┃

┃    │                    │0000.03.02    │링        │          │      │      │        ┃

┠──┼──────────┼───────┼─────┼─────┼───┼───┼────┨

┃2   │0000년 조림 2차 사업│0000.01.02. ~ │OO산림기술│OO 임업   │20.00 │20    │20      ┃

┃    │                    │0000.03.02    │사        │          │      │      │        ┃

┃    │                    │              │사무소    │          │      │      │        ┃

┠──┼──────────┼───────┼─────┼─────┼───┼───┼────┨

┃3   │0000년 조림 3차 사업│0000.01.02. ~ │OO엔지니어│OO 임업   │23.00 │30    │30      ┃

┃    │                    │0000.03.02    │링        │          │      │      │        ┃

┠──┼──────────┼───────┼─────┼─────┼───┼───┼────┨

┃4   │0000년 조림 4차 사업│0000.01.02. ~ │OO엔지니어│OO 임업   │20.00 │20    │20      ┃

┃    │                    │0000.03.02    │링        │          │      │      │        ┃

┠──┼──────────┼───────┼─────┼─────┼───┼───┼────┨

┃5   │0000년 조림 5차 사업│0000.01.02. ~ │OO엔지니어│OO 임업   │20.00 │15    │15      ┃

┃    │                    │0000.03.02    │링        │          │      │      │        ┃

┠──┴──────────┴───────┴─────┴─────┴───┴───┴────┨

┃    위 감리대상 사업은 산림청의 등록 시스템에 감리대상 산림사업 실행내역                    ┃

┃서                                                                                          ┃

┃   및 공간정보를 등록하였음을 확인합니다.                                                   ┃

┃                                                                                            ┃

┃발급일 :                                                년     월      일                   ┃

┃                                                                                            ┃

┃발행기관 (인)                                                                               ┃

┃                                                                                            ┃

┃■ 지자체에서 발주하는 조림 사업의 필지별 실행내역 및 공간정보는 산림청이 운영하는          ┃

┃시스템에 등록하여야 하며, 등록된 정보는 발주기관을 방문하거나                               ┃

┃산림사업용역관리시스템(https://fbiz.forest.go.kr) 에서 확인할 수 있습니다.                  ┃

┃  * 본 감리결과 등록 확인서 내용은 감리사업 수행업체에서 등록한 내용에 대한 확인서이며,     ┃

┃등록내용을 사업  수행결과의 증명 등 다른 용도로 사용할 수 없습니다.                         ┃

┃                                                                                            ┃

┃■ 문의처 : 산림청 국가산림통합정보시스템 고객센터(1811-7434)                               ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0030: 필지별 사업내역 및 공간정보의 시스템등록 요령

[별지 제30-1호서식]

필지별 사업내역 및 공간정보의 시스템등록 요령

1. 필지별 사업내역 및 공간정보의 전산시스템 등록

  ① 지자체에서 발주하는 조림사업 감리자는 필지별 사업내역과 필지별 공간정보를 산림청이 지정한 전산시스템에 등록하여야 한다(사업내역 작성은 별지 제30-2호, 공간정보는 별지 제30-3호에 의해 작성한 완료한 사업시행지 공간정보를 말한다).

  ② 감리자는 실시설계자가 작성한 사업내역서 및 도면에 사업시행 중에 발생한 변경사항을 반영하여 완료된 필지별 사업 시행내역 정보와 필지별 공간정보를 등록 하여야 한다.

  ③ 감리자는 시스템에 등록과정에서 사업내역 및 완료 공간정보를 사업내역서, 완료 도면과 비교하여 정확히 등록되었는지 확인하고, 등록확인 증명서를 출력하여 발주자에게 제출해야 한다.

  ④ 발주자는 감리자가 제출하는 완료내역서와 등록확인 증명의 내용을 최종 확인 하여야 한다.

2. 전산시스템의 지정 및 정보 등록 포맷

  ① 필지별 사업내역 및 공간정보의 등록은 산림청이 운영하는 ‘산림사업 용역관리 시스템’에 등록한다.

  ② 필지별 사업내역은 전산시스템에서 지정하는 양식을 활용할 수 있으며, 등록이 완료된 후 최종 파일(데이터시트 형식)을 내려 받아 발주자에게 제출하여야 한다.

  ③ 공간정보는 전산시스템에 위치정보 공통 포맷(shp파일)으로 등록하여 위치의 정확성을 확인한 후 최종 파일(shp 파일)을 내려 받아 발주자에게 제출하여야 한다.

별표 0030: 전산시스템용 필지별 사업내역 작성 항목(예시)

[별지 제30-2호]

전산시스템용 필지별 사업내역 작성 항목(예시)

[사업단위 항목]

┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃관리번호  │사업 실행 정보                          │사업비 정보                                                         ┃

┃          ├──┬─────────┬───────┼───┬───┬─────────────────────┬────┨

┃          │사업│사업기간          │사업명        │제원구│재원구│사업비(천원)                              │사업비  ┃

┃          │년도├────┬────┤              │분코드│분    ├───┬───┬────┬────┬───┤지급일자┃

┃          │    │시작일  │종료일  │              │      │      │계    │국고  │지방비  │지방비  │산주자│        ┃

┃          │    │        │        │              │      │      │      │      │(광역)  │(기초)  │력    │        ┃

┣━━━━━┿━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┫

┃2015_     │2015│20150422│20150530│홍천지구_1차  │10    │국고보│3,000 │1,000 │0       │1,000   │1,000 │20150625┃

┃홍천군_01 │    │        │        │조립사업      │      │조    │      │      │        │        │      │        ┃

┗━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃사업 관계자 정보                                                                                                    ┃

┠───────────────────┬────────┬────────────────────┬────────┨

┃발주자                                │설계자          │시행자                                  │감리자          ┃

┠───┬───┬───┬───┬───┼────┬───┼───┬───────┬────┬───┼────┬───┨

┃발주구│발주  │기관명│담당  │완료  │업체명  │책임  │실행주│실행주체구분  │업체명  │현장  │업체명  │감리원┃

┃분코드│구분  │      │공무원│검사자│        │기술자│체구분│              │        │대리인│        │      ┃

┃      │      │      │      │      │        │      │코드  │              │        │      │        │      ┃

┣━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━━┿━━━┿━━━━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━┫

┃20    │시군구│AA군청│AAA   │BBB   │㈜B법인 │CCC   │22    │수의계약      │㈜B법인 │DDD   │C기술사 │EEE   ┃

┃      │      │      │      │      │        │      │      │(산림사업법인)│        │      │사무소  │      ┃

┗━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┛

[필지단위 항목]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃임지정보                                                                                │임지소유자                          ┃

┠─────────────────────────────────┬───┬──┬───┼──┬─────────┬──┬──┨

┃소재지                                                            │지목  │지목│지적  │소유│소유구분          │주체│주체┃

┠─────┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┤코드  │    │(㎡)  │구분│                  │구분│구분┃

┃지역코드  │시도  │시군구│읍면동│리    │산구│산구│본번│부번│      │    │      │코드│                  │코드│    ┃

┃          │      │      │      │      │분코│분  │    │    │      │    │      │    │                  │    │    ┃

┃          │      │      │      │      │드  │    │    │    │      │    │      │    │                  │    │    ┃

┣━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━━┿━━┿━━━┿━━┿━━━━━━━━━┿━━┿━━┫

┃4272036027│강원도│홍천군│남면  │영동리│2   │산  │2   │1   │05    │임  │10000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인┃

┠─────┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼──┨

┃4272036027│강원도│홍천군│남면  │영동리│2   │산  │2   │1   │05    │임  │20000 │33  │사유림(기타사유림)│01  │개인┃

┗━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃경영계획                                                │조림내역                                                                            ┃

┠─────┬──────┬────┬─────┬────┼────┬────┬──┬───────┬──┬───┬──┬───┬───┬───┨

┃경영계획  │경영계획    │계획수종│계획면적  │계획본수│산림자원│산림자원│사업│사업구분      │조림│조림  │묘  │조림  │식재  │활착  ┃

┃수립코드  │수립        │        │(㎡)      │        │조성구분│조성구분│구분│              │수종│수종  │령  │면적  │본수  │본수  ┃

┃          │            │        │          │        │코드    │        │코드│              │코드│      │    │(㎡)  │      │      ┃

┣━━━━━┿━━━━━━┿━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━┿━━━━━━━┿━━┿━━━┿━━┿━━━┿━━━┿━━━┫

┃30        │임외조림    │소나무  │10000     │3000    │11      │조림갱신│12  │경제림조성    │1106│낙엽  │2-2 │10000 │3000  │3000  ┃

┃          │            │        │          │        │        │        │    │(목재생산조림)│    │송    │    │      │      │      ┃

┠─────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──┼───────┼──┼───┼──┼───┼───┼───┨

┃12        │경영계획지( │소나무  │5000      │1500    │11      │조림갱신│12  │경제림조성    │1101│소나  │2-3 │5000  │1500  │1500  ┃

┃          │변경인가지) │은행나무│3000      │1000    │        │        │    │(목재생산조림)│    │무    │    │      │      │      ┃

┗━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━┷━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃조림대장지 정보                                                                                                                                   ┃

┠────┬─────┬────┬──────┬───┬──────┬────┬─────┬──┬─────┬───┬────────┬──┬───┨

┃산림기능│산림기능  │산림이용│산림이용    │신규/ │신규/       │경제림  │경제림    │임분│임분조성  │대상지│대상지별구분    │5대 │5대강 ┃

┃구분코드│구분      │구분코드│구분        │재조  │재조림구분  │단지    │단지구분  │조성│구분      │별구분│                │강유│유역  ┃

┃        │          │        │            │림구  │            │구분    │          │구분│          │코드  │                │역구│구분  ┃

┃        │          │        │            │분코  │            │코드    │          │코드│          │      │                │분코│      ┃

┃        │          │        │            │드    │            │        │          │    │          │      │                │드  │      ┃

┣━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━━━┿━━━┿━━━━━━┿━━━━┿━━━━━┿━━┿━━━━━┿━━━┿━━━━━━━━┿━━┿━━━┫

┃30      │목재생산림│11      │보전산지    │13    │신규(천연림 │02      │경제림육성│05  │맹아갱신  │113   │인공림벌채지    │11  │한강  ┃

┃        │          │        │(영업용산지)│      │벌채지)     │        │단지 외   │    │(생태조림)│      │(기타수종벌채지)│    │유역  ┃

┠────┼─────┼────┼──────┼───┼──────┼────┼─────┼──┼─────┼───┼────────┼──┼───┨

┃30      │목재생산림│21      │준보전산지  │13    │신규(천연림 │01      │경제림육성│06  │천연하종  │113   │인공림벌채지    │11  │한강  ┃

┃        │          │        │            │      │벌채지)     │        │단지 내   │    │갱신      │      │(기타수종벌채지)│    │유역  ┃

┗━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━┷━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┛

별표 0030: 전산시스템용 공간정보 작성 및 시스템 등록 방법

[별지 제30-3호]

전산시스템용 공간정보 작성 및 시스템 등록 방법

 1. 전산시스템용 공간정보의 작성

  ① 공간정보는 전산시스템 등록용 형식(shp포맷)으로 작성한다

  ② 공간정보는 시행사업별로 1개의 공간정보 파일로 작성하고, 공간정보 파일은 필지내역과 동일한 수량의 폐합된 객체(면)가 포함되도록 작성한다.

  ③ 공간정보 파일 내의 필지별 사업실행영역은 제지 등을 제외한 사업실행영역만 표시하고, 필요한 정보는 객체(면)의 속성으로 관리한다.

  ④ 공간정보는 좌표계 정보를 포함하도록 작성되어야 하며, 시스템 등록시 전산시스템의 지정 좌표계로 변환하여 시스템에 등록한다

  ⑤ 공간정보의 전산시스템 등록 후 필지별 사업내역 및 전산시스템 좌표계와 일치여부를 확인하여야 한다.

 2. 공간정보 작성 및 시스템 등록 절차(예시)


부칙

['부칙 이 지침은 2011년1월1일부터 적용한다.', '부칙 이 지침은 2016년 1월 1일부터 적용한다.', '부칙 이 지침은 시행한 날로부터 적용한다.', '부칙 이 지침은 시행한 날부터 적용한다.', '        부칙 이 지침은 시행한 날부터 적용한다.', '        부칙 이 지침은 시행한 날부터 적용한다.']

부칙 공포정보: ['20110101', '20151231', '20180102', '20190101', '20220101', '20230301'] (공포번호: ['5457', '6094', '5', '6243', '6243', '1226'])