# 총수명주기관리업무훈령
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20240516, 시행일자=20240516, 소관부처=국방부)
행정규칙번호: 2925
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 총수명주기관리업무훈령
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20240516
발령번호: 2925
시행일자: 20240516
소관부처: 국방부
담당부서기관: 국방부(장비관리과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장 총   칙', '제1절  통  칙', '제1조(목적)  이 훈령은 「군수품관리법」, 「방위사업법」, 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」 및 위 각 법 시행령 및 시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항, 무기체계와 전력지원체계의 소요ㆍ획득ㆍ운영유지, 처분을 포함하는 전체 수명주기관리 업무의 기본절차를 규정하고 지침을 제공함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 별표 1과 같다.', '제3조(적용 범위) ① 이 훈령은 다음 각 호의 부대 및 기관에 적용한다.1. 국방부 본부(이하 "국방부"라 한다)2. 합동참모본부(이하 "합참"이라 한다)3. 육군ㆍ해군ㆍ공군(이하 "각 군"이라 한다)4. 방위사업청(이하 "방사청"이라 한다)5. 국방과학연구소(이하 "국과연"이라 한다)와 국방신속획득기술연구원(이하 "신속원"라 한다)6. 한국국방연구원(이하 "국방연"이라 한다)7. 국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다)8. 국방기술진흥연구소(이하 "국기연"이라 한다)9. 국방부 직할부대 및 기관(이하 "기관"이라 한다)10. 그 밖에 이 훈령에서 정하는 업무와 관련이 있는 기관② 이 훈령은 총수명주기를 관리하는 모든 사업에 적용한다.③ 이 훈령에 적용되는 전력지원체계는 제30조 3항에 해당하는 체계로 한정한다.', '제4조(다른 규정과의 관계) ① 이 훈령의 내용 중 「군수품관리법」,  「방위사업법」, 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」 및 위 각 법 시행령 및 시행규칙과 「국방전력발전업무훈령」에 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 훈령을 따른다.② 무기체계와 전력지원체계의 소요ㆍ획득ㆍ운영유지를 포함하는 전력증강과 관련된 기본절차는 「국방전력발전업무훈령」을 따르고, 수명주기관리를 위한 관련 업무에 대한 활동과 절차는 「총수명주기관리업무훈령」에 세부적으로 규정한다.', '제2절  업무분장', '제5조(국방부) 국방부 각 부서의 업무분장은 다음 각 호와 같다.1. 군수관리관실가. 수명주기관리에 대한 정책 수립 및 발전나. 수명주기관리에 관한 제도발전 및 소관법령 제ㆍ개정다. 수명주기관리 업무에 대한 주기적 평가 및 조정ㆍ통제라. 수명주기관리 협의회 운영 주관마. 장비ㆍ물자ㆍ탄약의 보급ㆍ운영 및 유지업무 조정ㆍ통제바. 군수분야의 중기계획(안) 및 예산(안) 검토사. 편제장비 보강 및 장비운영유지에 관한 정책 및 제도의 발전아. 군수품의 통합체계지원(IPS)에 관한 정책 및 제도의 발전자. 운영 중인 군수품의 부품 국산화 정책ㆍ제도 발전 및 업무 조정ㆍ통제차. 신뢰성(이하 RAM) 및 신뢰성기반비용관리(이하 RAM-C) 업무에 대한 정책 및 제도발전카. RAM 및 RAM-C 업무 포괄적 조정 및 통제타. 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의파. RAM 관련 다빈도 고장(결함) 장비(유도무기를 포함한다. 이하 같다)에 대한 조치방안 결과 검토하. 부품단종관리 정책 시행에 필요한 예산편성거. 부품단종관리 협의체 구성ㆍ정기 및 수시토의 주관너. 수명주기관리비용 분석에 관한 정책ㆍ제도 발전 및 업무 조정ㆍ통제더. 수명주기비용 분석협의체 운영러. 무기체계 부품관리를 위한 정책ㆍ제도발전 및 업무 조정ㆍ통제2. 전력정책관실가. 국방전력증강에 관한 제도발전 및 소관법령 제ㆍ개정나. 총수명주기관리를 고려한 무기체계 소요결정 및 수정에 관한 업무다. 총수명주기관리를 고려한 무기체계 소요검증라. 방위력개선사업분야 중기계획 작성지침 시달 및 중기계획 수립에 관한 업무마. 방위사업추진위원회에서 심의ㆍ조정하는 사업추진방법 결정, 무기체계 및 장비의 기종 결정 등에 대한 수명주기비용을 고려한 검토3. 기획관리관실(진단평가담당관)가. 전력운영비분야(전력지원체계 소요기획ㆍ획득ㆍ운영유지단계와 무기체계운영유지단계를 포함, 이하 같음)의 분석평가에 관한 정책 및 제도의 발전나. 전력운영비분야 분석평가의 지표ㆍ기준 및 기법의 연구ㆍ발전다. 전력운영비분야 분석평가 계획의 수립 및 업무의 조정ㆍ통제라. 전력운영비분야 소요기획단계ㆍ획득단계ㆍ운영유지단계 분석평가 실시4. 정보화기획관실가. 국방정보시스템 인증ㆍ감리ㆍ통합체계지원 업무5. 군사시설기획관실가. 군사시설정책 수립 및 제도발전나. 군사시설 이전 및 건설계획 수립, 업무 조정ㆍ통제6. 계획예산관실가. 전력운영분야 국방중기계획 수립나. 전력운영분야 국방예산요구서 작성, 기획재정부 제출', '제6조(합참) 합참은 다음 각호의 사항을 분장한다.1. 전력소요서 작성 시 통합체계지원 등을 포함 검토2. 유사 및 동종 운용장비 수명주기관리 결과를 고려한 무기체계 등의 소요결정 및 수정3. 소요기획단계에서부터 수명주기관리 착안사항(별표 2)을 검토하고 이후 전력화 이전까지 RAM 목표값 관련 의견제시4.신규 무기체계 수명주기비용 분석 대상장비 선정을 위한 자료제공', '제7조(각 군 및 해병대) 각 군 및 해병대는 다음 각호의 사항을 분장한다.1. 주요 무기체계 및 전력지원체계에 대한 소요제기 시 체계지원성과지표(RAM 잠정목표값, 수명주기비용 추정값)를 포함한 전력화지원요소 등에 대한 판단자료 제시(중기 소요제기 시, 장기 소요는 제출 가능시)2. 전투발전지원요소 중 군사교리, 부대편성, 교육훈련 개발3. 방위력개선사업분야 중기계획 수립 시 통합체계지원요소 소요 제출4. 유사 및 동종 운용장비 수명주기관리 결과를 고려한 주요 무기체계 및 전력지원체계 등의 통합체계지원요소 소요제기5. 획득단계 주요 무기체계 및 전력지원체계의 수명주기관리및 수명주기관리계획서(LCSP) 검토6. 운영유지단계 주요 무기체계 및 전력지원체계의 수명주기관리계획서 작성ㆍ관리7. 군에서 주관하는 획득단계 주요 전력지원체계의 수명주기관리및 수명주기관리계획서 작성 및 확인8. 방위력개선사업 분야 중기계획의 전력화지원요소 식별 및 수정ㆍ보완9. 운영유지비 분석 관련 자료 제공10. 운영유지단계의 부품단종관리 업무 주관11. 운영유지단계의 부품단종관리 계획서 인수 및 최신화12. 운영유지단계의 부품단종 분석, 대응방안 수립 및 실행을 위한 예산편성 요구13. 절충 교역 시 운영유지단계 부품단종정보 수집이 필요한 주요 장비, 부품목록을 종합하여 부품단종정보 획득 요구 및 입력14. 소요제기 시 부품단종관리 대책 요구15. 유사장비 야전운용제원 제공 및 분석결과 환류에 대한 이행ㆍ활용 확대16. 야전운용제원 자료의 신뢰성을 확보할 수 있도록 강구하고, 외주정비의 경우 외주정비업체를 통해 정비자료를 확보17. RAM 및 체계지원분석(PSA) 결과 검토18. RAM 및 체계지원분석 관련 운용성 확인 및 시험평가19. 소요제기 시 체계 수준의 신뢰도 성장관리 활동을 위한 시제품이 필요한 경우 소요서에 반영20. RAM-C 분석결과 산출을 위한 무기체계의 운용과 정비지원에 관한 기초자료 제공 및 검증 지원21. 야전운용제원을 활용한 RAM 분석값을 신규장비 획득 시 활용하고, 개발 목표값을 달성하지 못할 경우 예방정비 보완 및 해당부품 개조건의 등 조치방안 강구22. 운용유지 간 다빈도 고장 장비에 대한 고장 원인 분석 및 조치방안 강구23. 국방연의 운영유지비 검토ㆍ분석에 필요한 정보체계접근, 자료제출, 부대방문 등에 협조하고, 무기체계 수명주기비용 분석 관련 정책 및 제도적 개선사항을 식별 및 제시24. 창성능개선 사전연구 시 개선소요 제기25. 무기체계 부품개선 협의체를 통해 부품의 개선소요 발굴', '제8조(방사청) 방사청은 다음 각호의 사항을 분장한다.1. 방위력개선사업의 획득에 관한 정책 수립ㆍ제도발전2. 방산물자 등의 연구개발, 구매사업 및 국산화에 관한 사항 관리3. 무기체계 획득단계의 수명주기관리계획서 작성ㆍ관리4. 수명주기관리계획에 의한 무기체계 연구개발 및 구매사업 관리5. 무기체계별 통합체계지원요소 획득 소요식별 및 반영6. 획득단계 무기체계 부품단종관리 업무 주관7. 획득단계 무기체계 부품단종관리 및 대응방안 이행에 필요한 예산 확보8. 획득단계 부품단종관리팀 구성 및 운영 주관9. 무기체계 획득 시 부품단종정보 획득 및 대응(단종예상품목 식별-대책수립-대응)10. 절충교역 시 각 군 및 해병대가 요구한 주요 장비, 부품에 대해 부품단종정보를 획득11. 무기체계 획득 및 절충교역 간 수집된 부품단종정보의 부품단종관리 정보체계 내 입력 여부 확인12. RAM 목표값 설정13. RAM 및 체계지원분석 업무 관련 산출물 검토ㆍ평가 및 관련 기관 통보, 검토지원14. RAM 검토위원회 및 체계지원관리회의(IPS-MT, Integrated Product Support-Management Team) 운영15. RAM 및 체계지원분석 관련 사업관리단계 기관 간 업무 조정ㆍ통제16. 야전운용제원을 활용한 RAM 분석값을 신규 및 성능개량 장비 획득 시 활용하고, 개발 목표값을 달성하지 못할 경우 해당 장비에 대한 조치방안 강구17. 획득단계 무기체계에 대한 RAM-C 기반의 수명주기비용 분석, 분석결과는 사업관리 및 의사결정에 반영18. 방사청은 방위력개선분야 국방중기계획 수립 시 소관사항에 해당하는 방위력개선분야 통합체계지원요소를 각 군 및 해병대에 통보시 단가(추정가, 견적가 등), 수량, 산출근거 등의 참고자료를 포함하여 통보19. 획득단계별 부품관리 업무 조정ㆍ통제20. 무기체계 부품개선 소요에 대한 사업화 과제 선정 및 개선 추진', '제9조(국과연 및 신속원) 국과연 및 신속원의 업무분장은 다음 각호와 같다.1. 국과연가. 국과연 주관 연구개발 무기체계 및 핵심기술연구개발사업의 통합체계지원요소 개발 기술지원나. 핵심기술연구개발사업은 시제품을 개발하는 경우 통합체계지원요소 개발다. 대군 기술지원라. 소요제기기관의 무기체계 소요제기서 작성을 지원하는 사전개념연구마. 국과연 주관 연구개발 무기체계의 개발단계 부품단종관리 계획서 작성, 방사청 제출 및 부품단종관리 정보체계 입력바. 국과연 주관 연구개발 무기체계의 총수명주기 간 부품단종 관련 기술지원사. 국과연 주관 연구개발사업의 무기체계 소프트웨어 통합체계지원 개발 및 기술지원2. 신속원가. 업체주관 연구개발 무기체계 관련 업체 및 관련 기관 기술지원나. 산학연 주관 핵심기술연구개발 사업관리다. 연구개발 정책 및 기술지원을 위한 전문분야 연구라. 업체주관 연구개발사업의 개발단계 무기체계 소프트웨어 통합체계지원 요소개발에 대한 기술지원', '제10조(국방연) 국방연은 다음 각호의 사항을 분장한다.1. 방위력개선사업의 비용분석, 비용 대 효과분석 및 타당성 연구분석2. 무기체계 운영유지비 분석방법 개발, 국방부ㆍ합참ㆍ각 군ㆍ해병대ㆍ방사청 의사결정 지원3. 국방연에서 최신 수행한 무기체계 운영유지비 분석결과 제공4. 주요 무기체계 및 전력지원체계에 대한 수명주기관리 정책 및 제도 연구5. 획득에 필요한 관련 정보수집ㆍ종합분석 및 전파', '제11조(기품원 및 국기연) 기품원 및 국기연의 업무분장은 다음 각호와 같다.1. 기품원가. 대군 기술지원나. 부품단종에 대한 조사, 분석, 연구와 기술지원 업무다. 부품단종관리 제도에 대한 연구수행라. 부품단종관리 교육 실시 및 (실무)협의체 운영마. 부품단종관리 계획서가 작성된 장비의 국내ㆍ외 원제작사 품목에 대한 부품단종정보 식별 및 입력바. 부품단종관리 계획서 작성 지원 및 검토사. 부품단종 관련 위험도 평가 및 사전관리 기준 제시아. 부품단종관리 정보체계 예산확보 및 집행, 운영(단종정보 수집, 분석, 공유, 최신화) 관리자. 무기체계(단, 화생방 품목은 제외) 총수명주기 RAM 분석 및 검증, RAM 데이터베이스 구축 및 환류차. RAM-C 업무지원 및 업체 주도의 RAM-C 분석결과에 대한 검증카. RAM 및 RAM-C 업무 발전을 위한 도구 및 기법 연구타. 창성능개선 사전연구를 통해 무기체계별 부품개선 소요조사ㆍ분석, 개선소요 발굴파. 수명주기관리계획서 작성을 위한 야전운용제원 검증 활동 및 분석결과 제공하. 국방부, 방사청, 각 군 및 해병대, 연구개발 주관기관 등과 공동으로 다빈도 고장장비의 고장 원인 분석 및 조치방안 지원(단, 전력지원체계 및 화생방 품목은 제외)거. 신뢰성시험 대상품목 검토, 시험항목 및 시험기준 검토, 시험결과 검증 등 신뢰성업무 전반에 대한 기술지원너. 창성능개선 사전연구 대상장비에 대한 부품단종 정보 조사분석더. 무기체계 부품 개선소요 발굴을 위한 부품관리포털 구축 및 운영2. 국기연가. 부품국산화에 대한 기술 지원 및 사업관리나. 부품국산화 개발 대상품목 조사ㆍ분석 및 공개다. 창성능개선 사전연구 등 무기체계 기술진부화 품목 개선소요 조사ㆍ분석라. 전력지원체계 연구개발 과제기획 및 사업관리, 품질관리', '제12조(연구개발 주관기관) 연구개발을 주관하는 국과연 또는 업체는 다음 각호의 사항을 분장한다.1. 국과연 또는 업체주관 연구개발 무기체계의 획득단계 수명주기관리계획서 작성 및 제출2. 국과연 또는 업체주관 무기체계 및 핵심기술 연구개발사업에 대한 RAM 및 체계지원분석을 통한 통합체계지원요소 개발(시제품 개발 시)3. 국과연 또는 업체주관 연구개발 무기체계의 RAM-C 업무 수행 및 결과 산출4. 주요 무기체계 및 전력지원체계 통합체계지원요소 분야 개발 및 기술지원5. 획득단계 부품단종관리계획서 작성 및 최신화 후 소요군 인계6. 획득된 단종정보 및 부품단종관리계획서, 부품단종정보 획득을 위한 기초 데이터(자재명세서(BOM), 부품관리 정보 등)를 부품단종관리 정보체계 입력7. 국과연 주관 연구개발사업의 RAM-C 업무는 국과연이 체계(시제)업체와 협조하여 수행하고, RAM-C 산출물 제출 및 관리는 체계(시제)업체가 수행', '제2장 총수명주기관리', '제1절 소요단계', '제13조(소요제기 시 수명주기관리) 소요제기기관은 신규 또는 중기전환, 성능개량 소요에 대한 소요제기 시 다음의 각 호를 종합 검토하여 소요를 제기할 수 있으며, 세부 착안사항은 별표 2와 같다.1. 체계지원성과지표(RAM 잠정목표값, 수명주기비용 추정값)2. 정비단계, 정비단계별 정비주체, 정비방안(장비 고장 및 사고 예방이 필요한  자체고장 진단 및 예지 기능 포함)등 체계지원전략3. 유사장비 및 동종 운용장비의 수명주기관리결과 등', '제14조(소요결정 시 수명주기관리) 합참(전략기획본부)은 중기 소요결정시 다음 각호의 사항을 종합 검토하여 소요를 결정한다.1. 신뢰성 확보방안가. RAM 잠정목표값 기술나. RAM 업무 관련 세부사항은 제6장 국방 RAM 업무 절차를 적용2. 통합체계지원요소가. 정비환경나. 체계지원전략(정비단계, 정비단계별 정비주체, 정비방안)다. 운용소요라. 정비소요 등3. 과학적 분석 및 검증결과가. 개략적인 소요재원 판단나. 비용분석다. 비용 대 효과분석 및 특정연구 등 분석평가 결과', '제2절 획득단계', '제15조(수명주기관리 기본원칙) ① 방사청은 별지 제1호 서식에 따라 수명주기관리계획서를 작성하고, 무기체계 전력화 시 각 군 및 해병대에 인계한다. 이때, 수명주기관리계획서 인계시기는 방사청과 각 군 및 해병대가 협의하여 조정할 수 있다.② 방사청은 소요군과 협조하여 무기체계 수명주기 간 체계의 효율적ㆍ경제적 운영을 보장하기 위하여 통합체계지원요소를 개발ㆍ획득하여야 한다. 이때, 제시된 체계지원전략을 근거로 대안별 분석을 실시해야 한다.③ 소요군은 주요 무기체계 및 전력지원체계 개발에 참여하여 운영유지 간 예상되는 문제사항 해결을 위해 적극적으로 의견을 개진해야 한다.④ 방사청은 각 호의 내용으로 창정비 방침안을 작성한다.1. 양산 및 전력화 운영중인 무기체계의 특성2. 체계지원분석 결과3. 각 군 및 해병대의 창정비 방침 설정 기초자료(창정비원, 창정비형태 및 주기를 판단할 수 있는 자료를 말한다)⑤ 방사청은 작성된 창정비 방침안을 관련 기관과의 협의를 거쳐 확정하며, 이를 근거로 중기계획요구서 및 예산에 반영하고, 해당 무기체계 사업에 포함하거나 별도의 사업으로 개발ㆍ확보할 수 있다.⑥ 방사청은 무기체계 획득 및 운영유지단계에서 수명주기비용 증가에 영향을 미치는 창정비 요소개발 및 창정비, 성능개량, 부품단종, SW 진부화, 기술자료 확보 및 관리 등을 고려하여 업무를 수행하여야 한다.⑦ 기품원은 다음 각 호와 같이 획득단계 및 운영유지단계 RAM-C 업무를 지원해야 하며, 업체 주도의 RAM-C 분석결과에 대한 자료 검증 등을 수행한다.1. 국내 연구개발 사업은 탐색개발부터 양산까지 방사청 통합사업관리팀(IPT)을 지원하고, 체계개발(종료) 후 업체 주도의 RAM-C 분석결과(입력제원 및 산출과정)의 타당성 검증 및 RAM-C 수행자료에 대한 관리수행2. 구매 사업은 방사청 통합사업관리팀(IPT)의 요청이 있는 경우, 제안요청서 작성을 위한 수명주기비용 자료 서식 제공 등을 지원하고, 업체가 제안한 수명주기비용 자료에 기반한 RAM-C 분석결과 산출 업무수행3. 운영 중인 장비에 대하여 소요군에서 성과기반군수지원(이하 PBL) 사업을 추진하고자 할 경우 개발업체가 산출한 RAM-C 분석결과를 검증하고, 필요시 소요군에서 제공한 자료를 기초로 RAM-C 분석결과를 소요군에게 제공⑧ 방사청은 사업추진기본전략 수립 시 RAM-C 분석결과를 근거로 성과기반군수지원(PBL) 적용을 우선 반영하여야 한다.', '제16조(선행연구 시 수명주기관리) ① 방사청은 선행연구를 수행함에 있어 합참, 기품원, 국과연, 국기연, 소요군, 신속원(필요시) 및 관계부처 등의 의견을 반영하여야 한다.② 합참 및 소요군은 소요가 결정된 무기체계의 운용환경(지형, 기후 등 시간적ㆍ공간적 환경), 운용절차, 무기체계간의 합동성 및 상호운용성 등에 관한 의견을 관련 자료와 함께 방사청에 통보하여야 한다.③ 방사청은 무기체계의 체계적인 수명주기관리를 위해 개략 수명주기관리계획을 작성하며, 내용은 제34조를 참조한다.④ 방사청은 선행연구계획서 작성 시 다음 각 호의 내용을 포함한다.1. 시설사업비(단, 시설사업이 필요한 무기체계의 경우에 한정)2. RAM 업무수행계획', '제17조(사업추진방법 결정 시 수명주기관리) 방사청은 방위력개선사업의 추진방법을 결정 시 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.1. RAM 잠정목표값2. 수명주기비용 및 추정값3. 체계지원전략 및 통합체계지원 요소 확보방안(주요 탑재장비의 주요 통합체계지원요소 식별 및 필요시 성과기반군수지원(PBL) 적용 방안 포함)', '제18조(제안요청서 작성 시 수명주기관리) ① 방사청은 제안요청서를 작성하며 업체가 제안서 제출시에는 수명주기관리계획을 요청해야 한다.② 방사청은 제안요청서에 개략 수명주기관리계획을 기초로 체계지원성과지표(RAM 잠정목표값 및 RAM-C 기반의 수명주기비용) 및 통합체계지원요소별 요구사항 등을 포함해야 하며, 업체 제안서 평가 시 수명주기관리를 위한 요구사항 충족여부와 무기체계 구매사업인 경우 수명주기관리계획의 타당성에 대해 검토하여야 한다.③ 방사청은 제안요청서 작성, 업체 제안서 평가 및 협상에 획득단계의 통합체계지원요소를 포함하여야 하며, 주장비와 동시에 통합체계지원요소를 확보하여야 한다.', '제19조(연구개발사업의 수명주기관리) ① 방사청은 통합체계지원요소를 국방부(소관부서)ㆍ합참ㆍ소요군과 사전협의 하에 탐색개발계획서 및 체계개발계획서에 포함하여 주장비와 동시에 개발ㆍ확보한다.② 방사청은 연구개발단계별로 통합체계지원요소를 지속적으로 구체화하여 발전시켜야 하며, 제1항을 고려해 국방부 및 소요군의 검토의견을 반영하여 수명주기관리계획서를 작성하여야 한다.③ 연구개발주관기관은 탐색개발을 수행하면서 각 단계별 수행해야 할 전반적인 통합체계지원요소 개발계획이 포함된 수명주기관리계획서를 작성하여 탐색개발결과 보고서와 함께 방사청에 제출한다.④ 연구개발주관기관은 체계개발을 수행하면서 체계개발실행계획서와 함께 수명주기관리계획서를 최신화하여 방사청에 제출한다.⑤ 방사청은 연구개발주관기관으로부터 접수한 수명주기관리계획서를 국방부 및 소요군의 검토의견을 반영하여 보완하고, 최신화 관리를 수행한다.⑥ 연구개발주관기관 또는 양산업체는 시험평가 및 야전운용시험ㆍ전력화평가 이후 수명주기관리계획서를 최신화하고, 방사청은 전력화평가 후속조치 완료 후 소요군의 동의를 얻어 획득단계의 수명주기관리계획서 최종본을 소요군에 인계한다.⑦ 방사청은 연구개발사업 시 연구개발주관기관으로 하여금 부품단종관리 계획을 수립하도록 하여야 한다. 또한, 사업의 진행에 따라 부품단종관리 계획을 구체화하고 수명주기관리계획의 부록에 포함하여 운영유지단계까지 인계 및 관리될 수 있도록 해야 한다.⑧ 합참은 획득단계의 수명주기관리계획서에 반영된 전력화지원요소를 시험평가에 포함하여 평가한다.⑨ 체계지원분석은 소요군에서 제기한 무기체계의 운용개념 및 정비소요 등에 대하여 연구개발주관기관이 실시하여야 하며, 방사청은 소요군, 연구개발주관기관 등이 포함된 체계지원분석자료 점검회의를 통하여 분석자료의 적절성에 대하여 검토하고, 그 결과를 연구개발주관기관에 통보하여 최신화한다.', '제20조(탐색개발 시 수명주기관리) ① 연구개발주관기관은 탐색개발을 수행하면서 체계개발단계에 수행해야 할 전반적인 통합체계지원요소 개발계획을 작성하여 탐색개발 결과보고서에 포함한다.② 연구개발주관기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 수명주기관리계획서를 작성하여야 하며, 수명주기관리계획서가 확정될 때까지 지속적으로 수정 및 보완하여야 한다.1. 체계지원성과지표(RAM 목표값 및 RAM-C 기반의 수명주기비용)2. 체계지원전략 및 통합체계지원요소 확보 방안3. RAM 업무 및 체계지원분석의 적절성4. 통합체계지원요소별 소요의 적절성5. 재원 가용성 및 전력화 시기③ 연구개발주관기관은 RAM 목표값 설정을 위한 자료를 방사청 통합사업관리팀(IPT)에  제출하고, 수명주기비용 추정값을 포함하여 수명주기관리계획서(초안)에 반영하며, 필요시 탐색개발 시제에 대한 RAM 및 체계지원분석을 실시한다.④ 방사청은 연구개발주관기관으로부터 접수받은 수명주기관리계획서를 관련기관의 의견을 수렴하여 보완한다.', '제21조(체계개발 시 수명주기관리) ① 방사청은 체계지원성과지표(RAM 목표값 및 RAM-C 기반의 수명주기비용), 체계지원전략 및 통합체계지원 요소별 확보방안 등의 통합체계지원 요구사항을 추적 관리하고, 통합체계지원분야의 시험평가, 야전운용시험, 전력화평가 항목 및 방법을 검토하고 조정 및 확인한다.② 연구개발주관기관은 체계개발단계에는 상세설계검토, 시험평가, 체계개발 등 각 단계별 종료 후 수명주기관리계획서를 최신화하여야 한다.③ 방사청은 통합체계지원요소 개발 시 주장비 초도배치 전 운용ㆍ정비ㆍ보급ㆍ시험평가ㆍ교관 요원에 대한 교육계획을 수립하여 수명주기관리계획서에 반영한다.', '제22조(시험평가 시 수명주기관리) 방사청은 체계 및 구성품에 대한 시험단계에서 유지관리 활동으로 고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치, 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항 등을 식별하고 조치한다.', '제23조(양산단계 시 수명주기관리) ① 양산업체는 양산단계에서 기술변경 등으로 생성ㆍ변경된 RAM 자료와 수명주기비용 추정값을 최신화하여 방사청에 제출한다.② 방사청은 양산단계에서 변경된 내용을 반영하여 수명주기관리계획서를 최신화 한다.③ 방사청은 운용 및 정비요원에 대한 교육을 최초배치 1개월 전까지 소요군과 협조하여 실시한다. 이 경우 정비요원에 대한 교육은 최신화된 수명주기관리계획서를 기준으로 실시한다.', '제24조(구매사업의 수명주기관리) ① 방사청은 제안요청서 작성, 제안서평가 및 협상에서 획득단계의 통합체계지원요소를 포함하고, 기종결정단계에서 국방부 및 소요군의 검토의견을 반영하여 수명주기관리계획서를 확정하여 확보한다.② 합참은 확정된 전력화지원요소를 시험평가에 포함하여 평가한다.③ 방사청은 시험평가와 야전운용시험 및 전력화평가 이후 수명주기관리계획서를 최신화하고, 전력화평가 후속조치 완료 후 소요군의 동의를 얻어 수명주기비용을 포함한 수명주기관리계획서 최종본을 확정하고, 이를 소요군에 인계한다.', '제3절 운영유지단계', '제25조(수명주기관리계획서 작성 및 관리) ① 각 군 및 해병대는 무기체계의 원활한 운영유지를 위해 획득 초기단계부터 수명주기관리계획 수립에 적극 참여하여 의견을 제시해야 하며, 무기체계 전력화 시 방사청으로부터 수명주기관리계획서를 인수한다.② 각 군 및 해병대는 주요 무기체계 및 전력지원체계에 대해 수명주기관리계획서를 도태시기까지 관리 및 작성주기별 최신화하며, 필요시 개발업체와 협력하여 작성할 수 있다.③ 각 군 및 해병대는 수명주기관리계획의 수정 보완과 수명주기관리 전반에 대해 전문연구기관의 검토와 기술지원을 요청할 수 있으며, 필요시 전문연구기관과 협의하여 별도 사업으로 추진할 수 있다.', '제26조(RAM 관리 및 야전운용제원 분석) ① 기품원은 각 군 및 해병대의 수명주기관리계획서 작성에 참고할 수 있도록 야전운용제원 분석결과 및 다빈도 고장품목의 고장분석결과를 매년 지원하며, 각 군 및 해병대에서 추가 분석을 요청할 경우 사업화하여 지원할 수 있다.② 소요군은 주장비의 가동률(운용가용도) 향상을 위하여 운영유지단계에서 기품원과 협조하여 고장 원인 및 정비애로사항 분석, 신뢰도 및 정비도 추이 등 운용자료 분석 등을 통하여 문제점을 식별하고, 개선하는 기술적 활동을 지속적으로 수행하여야 한다.③ 소요군은 기품원으로부터 야전운용제원 분석결과를 제공받아 개발 목표값을 달성하지 못하는 경우 개발기관(또는 구매업체)에 원인 분석 및 개선대책을 협조하여 지속 보완한다.', '제27조(수명주기관리평가 및 평가결과 환원 반영) ① 각 군 및 해병대는 체계지원성과지표 관리 및 주요 현안에 대한 평가를 통해 도출된 제한사항을 개선하고, 소요기획 및 획득단계에 환원하여 지속 보완시킨다.② 각 군 및 해병대는 제25조에 따라 주요 무기체계 및 전력지원체계의 수명을 검토할 수 있으며, 그 결과는 국방부와 합참에 제공하여 도태 및 전력화 계획 수립 시 관련 자료로 활용한다.③ 각 군 및 해병대는 운영유지단계에서 식별된 부품단종정보와 구성품 단위로 분석한 RAM 및 야전운영제원 분석결과를 검토하여 차기 무기체계 개발 및 소요제기 시 의견을 제시한다.④ 각 군 및 해병대, 기품원은 운영유지 간 RAM 관련 다빈도 고장(결함) 장비에 대한 원인 분석, 조치방안 결과와 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의 결과를 지원하여야 한다.⑤ 각 군 및 해병대는 방사청에서 요청 시 국외 구매사업으로 획득하여 전력화된 무기체계에 대한 업체의 후속군수지원 성실도를 평가하여 제출하며, 세부절차는 방사청 「무기체계 제안서 평가업무 지침」을 따른다.⑥ 방사청은 제5항에 따라 각 군 및 해병대로부터 받은 업체 후속군수지원 성실도 평가 이력을 유지 관리하며 제안서 평가 시 이를 반영한다.', '제27조의2(창성능개선) ① 방사청은 무기체계 전력화 이후 창성능개선 방침(안) 확정 전에 창성능개선 착수시점을 고려하여 사전연구를 실시한다.② 창성능개선 사전연구는 성능개량 소요와 이에 이르지 않는 성능개선이 필요한 소요에 대해 개선방안을 도출하는 개념으로 창정비가 계획된 장비를 대상으로 한다.③ 창성능개선 범위는 창성능개선 사전연구를 통해 도출된 소요결정 절차가 필요한 성능개량 소요와 이에 이르지 않는 경미한 성능개량, 현존전력 성능 극대화, 부품국산화, 기술변경 등 개선 및 정비소요를 포함한다.④ 소요결정이 필요한 성능개량 소요는 일반 획득절차로 확보하고, 성능개량에 이르지 않는 개선소요는 경미한 성능개량, 현존전력 성능 극대화, 기술변경 등 관련 절차를 통해 확보하여 창성능개선 시 통합한다.⑤ 방사청은 창성능개선 사전연구를 통해 식별된 개선소요에 대한 사업을 추진할 수 있도록 사전연구결과를 근거로 중기계획요구서 및 예산에 반영한다.', '제4절 처분단계', '제28조(도태계획 수립) ① 각 군 및 해병대는 합참 장비도태심의위원회에서 결정된 도태장비에 대하여 양도, 대여 및 불용결정에 따른 비군사화 계획을 수립한다.② 각 군 및 해병대는 장비 도태계획에 따라 선 도태되는 무기체계의 구성품 및 수리부속을 차후 도태 예정인 무기체계에 활용 및 도태계획에 따라 수리부속 소요량을 재판단하고, 재활용 및 매각, 기타 활용을 검토한다.③ 장비의 도태계획은 무기체계의 특성에 따라 장비 수명 연한의 10년에서 5년 전부터 수립하여 관리한다.', '제29조(비군사화 검토) 유도탄, 로켓, 어뢰 및 기뢰 등 무기체계는 도태계획 수립 시 비군사화 계획을 같이 검토해야 한다.', '제3장 수명주기관리계획서 작성', '제30조(작성대상) ① 수명주기관리계획서 작성대상은 주요 무기체계 및 전력지원체계로 한다.② 주요 무기체계는 각 군 및 해병대에 이미 전력화되어 운용 중이거나 전력화 중인 무기체계로써 세부 작성기준은 다음 각 호와 같다.1. 탑재ㆍ결합된 무기체계는 주 무기체계에 포함 작성을 원칙으로 하되, 군별 특성을 고려하여 각 군 및 해병대가 판단2. 방위력개선의 성능개량ㆍ수명연장 등은 주 장비에 포함하여 작성3. 일반 탄약은 종별 그룹화하거나 주 장비에 포함하여 작성하고, 유도탄약은 주 장비와 구분 하여 별도 작성③ 주요 전력지원체계는 다음 각 호에 따라 각 군 및 해병대가 선정하여 작성 여부를 결정한다.1. 군 전용 장비로 총 획득비가 50억 원 이상이거나, 연간 유지비가 5억 원 이상인 장비2. 개인전투체계, 표준차량, 지원장비 등 수명주기관리가 필요한 품목④ 3군 공통장비는 지원군이 피지원군의 현황을 종합하여 작성 및 관리하되, 피지원군은 자군현황을 지원군에 반드시 제출하고, 자체 별도 계획서 작성 여부는 해당 군별로 결정한다.⑤ 수명주기관리계획서가 없는 주요 무기체계와 전력지원체계는 운영유지단계의 수명주기관리계획서를 작성한다.', '제31조(작성 및 최신화 시기) ① 수명주기관리계획서의 작성 및 최신화 시기는 다음 각 호와 같다.1. 선행연구 시(개략 계획)2. 탐색개발단계 시(초안)3. 체계개발단계 시(상세설계 검토 후, 운영시험평가 후, 체계개발 종료 후)4. 양산단계 및 전력화평가 시② 방사청은 획득단계의 수명주기관리계획서 작성 및 최신화 과정에서 무기체계의 특성을 고려하여 각 군 및 해병대와 협의 후 필요시 작성 항목 일부를 생략 또는 간소화 할 수 있다.③ 각 군 및 해병대는 운영유지단계에서 작성되는 수명주기관리계획서 최신화는 주요 무기체계 및 전력지원체계의 특성과 중요도를 고려하여 1년에서 5년까지의 주기를 두고 정한다.④ 운영유지단계의 수명주기관리계획서 최신화 시기는 작성주기 마지막 연도를 기준으로 최신화하는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우 상황에 따라 수시 갱신이 가능하다.', '제32조(작성 및 최신화 절차) ① 수명주기관리계획서는 관련 기관의 의견을 반영하여 획득단계에서는 방사청이, 운영유지단계에서는 각 군 및 해병대가 작성 및 최신화하고 지속유지 및 관리한다.② 방사청은 획득단계에서 수명주기관리계획서를 작성하고, 무기체계 전력화 시 운영유지단계에 필요한 자료를 포함하여 각 군 및 해병대에 인계한다.③ 각 군 및 해병대는 획득단계에 작성된 수명주기관리계획서가 없을 경우 종합군수지원계획서(ILS-P), 군별ㆍ장비별 특성 및 가용자료를 반영하여 운영유지단계의 수명주기관리계획서를 작성한다.④ 각 군 및 해병대ㆍ방사청은 확정된 수명주기관리계획서를 국방군수통합정보체계(DELIIS) 및 국방획득정보체계 내에 탑재하여 관련 부서와 공유해야 한다. 단, 정보체계 활용 제한 시, 작성주관 부서에서 파일 또는 책자를 배포할 수 있다.⑤ 방사청은 2020년 이후 사업추진기본전략을 수립하는 사업부터 수명주기관리계획서를 작성하되, 2019년 이전 사업추진기본전략 수립이 완료된 사업도 개발기관과의 계약이나 예산편성에 제한이 없을 시, 사업 완료 시기를 고려하여 수명주기관리계획서를 작성할 수 있다.⑥ 각 군 및 해병대는 체계적인 수명주기관리를 위하여 체계지원관리자(PSM)를 운용하여 획득과 운영유지단계를 연계하여 관리할 수 있다.⑦ 각 군 및 해병대는 성과지표 및 주요 현안 관리를 위해 전문연구기관에 검토 및 기술지원을 요청하거나 자료를 제공받을 수 있으며, 별도 사업화를 통하여 관리할 수 있다.⑧ 각 군 및 해병대ㆍ방사청은 수명주기관리계획서를 작성함에 있어서 통합체계지원 요소 소요반영, 운용지표 및 수명주기비용 산정 등 주요 내용에 이견이 있는 경우, 국방부 수명주기관리협의회에 안건상정을 요청할 수 있다.⑨ 국방부는 제8항에 따라 수명주기관리협의회를 개최하여 안건을 심의ㆍ의결하고 수명주기관리계획서를 확정한다.', '제33조(체계지원성과지표 및 주요 현안 관리) ① 체계지원성과지표 관리는 주요 무기체계 및 전력지원체계의 운영척도를 나타내는 것으로 다음 각 호와 같이 가동률(운용가용도), RAM 분석결과, 수명주기비용 등을 관리함을 말한다.1. 획득단계에는 가용도를 관리하고, 운영유지단계에서 가동률을 실측하여 수명주기 단계(최신화)에 따라 지속적으로 이력을 관리하며, 장비 가동률 산정지침은 별표 3과 같다.2. RAM 및 RAM-C 분석결과는 다음 각 호와 같이 관리한다.가. 소요기획단계는 중기전력소요서에 RAM 잠정목표값을 포함나. 탐색개발단계는 RAM 목표값 설정을 위한 자료를 수집하고, 시제품을 만드는 경우 연구개발주관기관은 해당 시제품에 대한 RAM 예측 결과 또는 핵심 부품ㆍ구성품 신뢰성 시험결과 등을 제시다. 체계개발단계는 연구개발주관기관이 체계 설계결과를 토대로 산정한 RAM 예측값, RAM 분석 및 신뢰성 시험결과 제시라. 체계개발 계획수립단계에서 핵심부품 구성품 선정기준을 수립하고, 상세설계검토 시까지 핵심부품ㆍ구성품 시험대상을 선정마. 운영유지단계는 기품원으로부터 야전운용제원을 제공받아 관리바. RAM-C 분석결과는 개발과정에서 지속 최신화하여 관리하고 전력화 이후 PBL 사업 적용 시 성과지표로 활용할 수 있다. 성과지표 적용에 대한 세부적인 내용은「성과기반군수지원 훈령」을 따른다.3. 수명주기비용은 추정값을 산정하여 비교 관리하되, 소요기획단계에서는 유사무기체계 수명주기비용을 반영하고, 선행연구ㆍ소요검증ㆍ사업타당성조사에서는 체계별 특성이 고려된 추정값을 제시하며, 탐색 및 체계개발단계에서는 RAM-C 기반의 무기체계 수명주기비용 분석값을 제시하고, 운영유지단계에서는 추정값과 실측값을 비교 분석한다.4. 수명주기비용 추정값은 가동률 추정값과 함께 소요기획단계 주장비 및 지원요소 획득대안 결정 시 활용하고, 획득단계 사업추진기본전략, 연구개발 기본계획, 구매계획 등 작성 시 주요 대안 결정에 활용하며, 운영유지단계에서는 실측값과 함께 연간 운영유지비 예산편성 및 신규 무기체계 소요제기 시 활용한다.② 주요 현안은 소요기획, 획득단계에서 식별된 운영유지단계 가동률 저하 및 수명주기비용 증가에 원인이 되는 사항으로 획득방안, 무기체계 및 장비 특성에 따라 식별하되, 비용효과를 같이 분석한다.③ 각 군 및 해병대ㆍ방사청은 체계지원성과지표 및 주요 현안의 관리를 통해 도출된 제한 및 주요 현황을 국방부로 보고하여야 하고, 국방부는 이를 관련 군, 방사청 및 관련 기관과의 조정 및 협조하여 전체 수명주기관리 관점에서 체계적으로 관리한다.', '제34조(작성 및 최신화 서식) ① 수명주기관리계획서 작성 및 최신화 서식은 별지 제1호를 따르며, 필요시 무기체계 및 장비의 특성에 따라 일부 항목은 가감할 수 있다.② 운영유지단계에서 수명주기관리계획서는 운용 및 관리 활용성을 높이기 위해 별지 제2호의 서식을 따르며, 필요시 무기체계 및 장비의 특성에 따라 일부 항목은 가감할 수 있다.③ 선행연구단계에 작성하는 개략 수명주기관리계획은 다음의 각 호의 내용을 포함한다.1. 일반현황(사업개요, 요구성능 및 특성, 체계 구성, 운영개념, 추진경과)2. RAM 잠정목표값(중기전력소요서 기 확정 시) 또는 RAM 잠정목표값 검토 결과(중기전력소요서 미확정 시)3. 수명주기비용(추정값, 필요시 분석자료 포함)4. 체계지원전략 및 기타 통합체계지원 요소별 확보방안5. 기타(적용성과 지원가능성 고려 요구사항 조정)', '제35조(정기보고) ① 획득단계는 방사청이, 운영유지단계는 각 군 및 해병대가 수명주기관리계획서 작성 실적을 매년 12월 10일까지 국방부로 보고한다.② 국방부는 주기적인 수명주기관리 추진 상황과 주요 현안 평가를 통해 체계적으로 관리한다.', '제4장 통합체계지원요소 개발 및 관리', '제36조(통합체계지원요소) ① 통합체계지원 요소에 포함되는 내용은 다음 각 호와 같으며, 세부 정의 및 수명주기단계별 활동은 별표 4과 같다.1. 체계지원관리2. 연구 및 설계반영3. 유지관리4. 정비계획 및 관리5. 지원장비6. 보급지원7. 인력운용8. 교육훈련 및 지원9. 기술교범 및 기술자료10. 포장, 취급, 저장 및 수송11. 시설12. 지원정보체계② 주장비와 동시에 개발ㆍ확보되는 전력화지원요소의 통합체계지원요소는 획득단계 활동으로 한정한다.③ 방사청은 획득단계의 통합체계지원요소 개발 시 무기체계의 개발ㆍ획득ㆍ배치 및 운용에 수반되는 제반 지원사항을 효율적이고 경제적인 체계지원이 보장되도록 주장비와 병행하여 확보하여야 한다.④ 방사청은 연구개발 및 구매사업을 추진함에 있어서 제1항의 통합체계지원요소에 대해서는 국방부, 각 군 및 해병대ㆍ관련 기관의 의견을 반영하여 가동률을 향상시키고, 운영유지비가 최소화되도록 개발 및 관리하여야 한다.⑤ 방사청은 연구개발사업 간 통합체계지원요소를 확보하고자 하는 경우에는 국산화를 우선적으로 검토하여야 하며, 구매사업 간 통합체계지원요소의 확보는 주계약업체로부터 일괄구매를 우선으로 고려해야 한다.⑥ 방사청은 별도구매가 국가에 유리하거나 국산화 개발부품 우선구매 원칙 등에 의하여 일괄구매가 금지된 품목과 국가계약법 등 관련 법령에 따라 별도구매를 하여야 할 경우에는 그러하지 아니하다.⑦ 각 군 및 해병대ㆍ방사청ㆍ업체 등 획득단계의 통합체계지원 업무수행기관은 효율적인 업무추진을 위하여 긴밀한 협조체제를 유지하여야 하며, 필요시 국방부는 이를 조정ㆍ통제한다.', '제37조(통합체계지원요소 개발 기본절차) ① 소요제기기관은 소요기획단계에서 제출한 수명주기관리 착안사항인 별표 2를 검토하여 중기소요제기서(장기소요는 제출 가능 시)와 중기전력소요서에 반영할 수 있다.② 방사청은 선행연구단계에서 전력소요서의 통합체계지원요소별 확보방안에 대한 적용가능성과 자원가용성을 검토하여 통합체계지원요소별 확보 방안을 조정 및 구체화하고 개략 수명주기관리계획을 수립한다.③ 방사청은 탐색개발 단계에서 연구개발주관기관이 RAM 목표값 설정을 위한 자료를 제시하도록 관리하고, 연구개발주관기관은 탐색 시제에 대한 RAM 및 체계지원분석을 수행한다.④ 연구개발주관기관은 탐색개발 단계에서 개략 수명주기관리계획을 토대로 통합체계지원요소별 확보계획을 포함한 수명주기관리계획서(초안)를 작성한다.⑤ 방사청은 체계개발 및 양산단계에서 탐색개발단계의 수명주기관리계획을 토대로 통합체계지원요소 별로 개발ㆍ확보한다.⑥ 연구개발주관기관은 체계개발단계에서 수명주기관리계획서에 따라 체계지원분석을 통해 설정된 지원요소를 주장비와 병행하여 개발한다.⑦ 방사청은 통합체계지원요소 개발과 관련하여 연구개발주관기관에서 작성된 자료는 소요군 검토 후 체계지원관리회의를 통해 확정한다.', '제38조(체계지원관리) ① 체계지원관리는 주장비의 가동률(운용가용도) 향상 및 수명주기 비용 감소를 목적으로 체계지원전략을 개발하며, 체계지원관리자에 의해 체계의 모든 통합체계지원요소에 대한 계획, 관리 및 예산 반영 등의 획득 및 운용유지 단계에서의 일관된 체계지원 관리 활동이다.② 체계지원관리의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 체계지원관리자에 의한 획득 및 운영유지단계에서의 일관된 체계지원 관리2. 통합체계지원 요소별 요구사항 구체화, 조정 및 추적 관리가. RAM 목표값 및 수명주기비용 추정, 통합체계지원 요소별 요구사항 구체화나. 수명주기 단계별 RAM 및 RAM-C 기반의 수명주기비용 예측ㆍ관리다. 수명주기 단계별 RAM 및 체계분석자료 업무 관리라. 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정마. 체계지원분야 시험평가, 야전운용시험, 전력화평가 항목 및 방법 검토ㆍ조정ㆍ확인(운용시험평가(확증시험)를 위한 별도 완제품 시제 확보 여부 검토)바. 시험평가 및 운영유지단계 RAM 목표값 충족여부 확인 및 수명주기비용 추정값 추적ㆍ관리3. 체계지원 소요에 대한 예산편성 및 조정가. 획득 및 유지단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련 기관(군) 검토 및 조정하여 예산 확보 및 관리4. 체계지원전략 수립 및 수명주기관리계획서 작성 및 관리가. 소요결정 및 선행연구 단계에서 대안분석 및 비용 대 효과분석을 통한 정비개념 및 정비ㆍ보급 주체(RAM-C 기반의 PBL 적용 여부 등)에 대한 체계지원전략 수립나. 상태기반정비(CBM+)를 기반으로 하는 정비방안에 대한 체계지원전략 수립\u3000  1) 상태기반정비(CBM+) 시행을 위한 신규 적용 대상 및 범위 등을 선정\u3000  2) 기전력화 대상장비(유도탄 포함)에 대한 상태기반정비(CBM+) 시행은 운용계획, 전자화 수준, 기술성, 경제성, 실효성을 종합적으로 고려하여 추진\u3000  3) 센서데이터 활용을 통해 데이터 생성, 수집, 저장, 분석, 활용을 위한 체계지원전략 수립 및 체계지원요소 확보\u3000  4) 센서데이터를 기반으로 야전운용제원, 환경데이터 등을 융합하여 RAM-C 추진을 위한 데이터 활용을 지원다.  개략 수명주기관리계획서 작성(RAM 잠정목표값 및 수명주기비용 예측, 정비단계, 정비주체 및 정비방안 등 주요 체계지원전략, 체계지원요소별 확보 방침(개념) 등)라. 수명주기관리계획서 작성기준 및 통합체계지원 요소 요구사항 제안요청서 반영마. 수명주기관리계획서 초안 작성(연구개발주관기관)바. 수명주기관리계획서 검토ㆍ조정 및 최신화 관리(획득 및 운영유지단계)5. 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 요구사항 구체화 및 변경ㆍ조정 관련 안건 심의③ 연구개발주관기관 또는 구매사업 해당업체는 무기체계 수명주기 전반에 걸쳐 모든 통합체계지원요소 관리 전략을 개발하고, 체계의 모든 통합체계지원요소에 대한 계획, 관리 및 예산 반영 등의 활동을 별지 제1호 서식에 따른 수명주기관리계획서에 포함하여 수립하고, 방사청에 제출하여야 한다.④ 총수명주기 간 다음 각 호의 사항이 누락되지 않도록 관리하여야 한다.1. 방사성동위원소 및 방사선발생장치를 활용 : 총수명주기 간 「원자력안전법」, 「방사성폐기물 관리법」등 관련 법령을 준수한 안전관리 및 폐처리 방안을 수립2. 탄약가. 최초 개발단계부터 탄약의 신뢰성 보장을 위해 설계수명 예측, 수명평가 시험방법 개발, 시료 반영 등 수명주기 관리방안을 수립한다. 이 때 개발단계의 수명관리업무 요소는 국방부 훈령 「탄약 수명관리를 위한 신뢰성평가 업무 훈령」 제8조에 따른다.나. 탄약 개발사업인 경우 환경, 안전 등을 고려한 비군사화(폐기) 기술 및 안전처리 절차를 개발 및 수행한다.3. 시한성 화생방장비ㆍ물자가. 획득단계부터 대상품목에 대한 저장 화생방장비ㆍ물자 신뢰성평가(CSRP) 적용여부를 결정한다.나. CSRP 적용 시「저장 화생방장비ㆍ물자 신뢰성평가(CSRP) 훈령」제15조에 따라 저장시험절차서를 작성 및 제안한다.', '제39조(연구 및 설계반영) ① 연구 및 설계반영은 주장비의 가동률(운용가용도)을 향상시키고 수명주기비용 감소를 목적으로 주장비 설계 특성인 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성과 군수지원 요구사항과 선진 기술 및 소재를 설계에 반영하는 활동이다.② 연구 및 설계반영의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 표준화 및 호환성가. 국제 또는 국내 민간규격 및 군사규격을 적용한 부품 및 구성품 채택나. 기존 운용중인 무기체계와 호환성 있는 부품 및 구성품 채택2. 체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성 설계반영가. 신뢰성 설계반영\u3000  1) 신뢰도 분석 및 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통한 설계개선 소요 식별\u3000  2) 고신뢰도 부품, 구성품, 탑재장비 채택\u3000  3) 성능 및 유지지표 중심의 설계 단순화\u3000  4) 고장 원인(유형) 제거 및 내고장성 향상을 위한 강건 설계\u3000  5) 이중화 설계\u3000  6) 고장 영향 최소화\u3000  7) 전기, 열, 기계적 부하 제한 적용 등\u3000  8) 부식방지 등나. 정비성 설계반영\u3000  1) 정비도 분석을 통한 설계반영\u3000  2) 고장진단 및 고장예지를 통한 조기고장 식별을 위한 설계반영(자체고장진단(BIT) 능력 확대 및 상태기반정비(CBM+)적용 확대)\u3000  3) 정비 접근성 및 용이성 향상 : 모듈화, 개방형 및 인간요소를 고려한 설계반영 등3. 체계지원분석 결과에 따른 설계반영4. 유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비 애로사항 분석에 따른 개선사항 설계반영5. 지속적으로 조달(공급)을 고려하여 상용, 규격 또는 3D프린팅 제작 가능한 부품 및 구성품 채택(부품단종관리일환)6. 수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 최신화', '제40조(유지관리) ① 유지관리는 주장비의 가동률(운용가용도) 향상을 위해 체계 시험 및 운영유지단계에서 고장 원인 및 정비 애로사항 분석, 신뢰도 및 정비도 추이 등 운용자료 분석 등을 통하여 문제점을 식별하고 개선하는 활동이다.② 유지관리의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 운영유지단계 체계지원계획 수립ㆍ관리(수명주기관리계획서 보완 관리)2. 신뢰도, 정비도, 운영유지비 추이 분석3. 고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치4. 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항 식별 및 조치가. 고장진단 시간 과다, 고장부품 장ㆍ탈착 애로나. 고장 진단 및 고장 부품 장ㆍ탈착을 위한 시험장비 및 공구, 교범, 숙련된 정비자 등 자원 부족다. 수리부속 조달 시간 과다5. 운영유지 간 경제성 및 효과성을 고려한 수리ㆍ개조 대비 폐기 여부 결정6. 개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등), 정비 주기 및 절차 변경, 부족 자원 확보, 부품단종관리 등 개선조치 수행7. 운용 프로파일 분석 및 변경에 따른 대책 강구8. 국방군수통합정보체계(DELIIS)에 기록 유지 및 체계 개선9. 신규 무기체계 획득 시 운영유지 간 고장 및 정비자료, 분석자료 환류 반영③ 획득 및 운영유지단계에서 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항을 식별 및 조치하고, 차후 신규 무기체계 획득 시 운영유지 간 고장 및 정비자료, 분석자료 환류 반영한다.④ 연구개발주관기관은 주장비의 가동률(운용가용도) 향상을 위해 다음 각 호의 역할을 수행한다.1. 체계 시험 및 운영유지단계에서 고장 원인 및 정비 애로사항 분석2. 신뢰도 및 정비도 추이 등 운용자료 분석 등을 통한 문제점 식별3. 설계변경, 정비주기 및 절차 변경, 부족자원 확보, 부품단종관리 대책 개선조치 수행⑤ 방사청은 연구개발주관기관이 4항에 의한 문제점 개선에 필요한 자료 요청시 소요군, 전문연구기관 등과 협조하여 관련 자료를 제공할 수 있다.⑥ 방사청은 무기체계 수명주기를 고려한 운영유지의 보장을 위하여 연구개발사업(체계개발, 양산), 구매사업의 제안서 요청 단계부터 업체로 하여금 별지 제6호 부품단종관리계획서를 제출하게 하여야 하고, 부품단종관리팀의 검토를 통해 부품단종관리계획서를 확정하고, 이를 수명주기관리계획서 부록에 포함하여 양산단계 사업부서(개발 결과물이 전력화되지 않는 사업) 또는 소요군으로 이관하여야 한다.', '제41조(정비계획 및 관리) ① 정비계획 및 관리는 주장비에 적용할 정비단계와 정비방안 및 주체 등 정비개념을 수립하고, 고장 및 예방정비 소요, 정비소요에 대한 정비수행 단계설정 및 절차 수립, 정비수행에 필요한 인적ㆍ물적 자원을 식별ㆍ관리하는 활동이다.② 정비계획 및 관리의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 주장비에 적용할 정비단계와 정비방안 및 정비수행 주체 등의 정비개념 수립 (성과기반군수지원(PBL) 및 계약자 군수지원(CLS) 적용 여부 및 대상 결정 포함)2. 고장 원인 품목에 대한 식별, 수명예측 및 그에 따른 조치를 위한 진단 및 예지 기능 개발 관리3. 주장비에 포함된 구성품 및 부품에 대한 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통해 고장정비 소요를, 신뢰도 중심정비(Reliability Centered Maintenance)를 통해 예방정비 소요를 식별 및 수명주기 간 관리4. 주장비의 정비소요에 대한 수리수준분석(Level of Repair Analysis)을 통해 정비단계를 설정하고, 정비업무분석(Maintenance Task Analysis)을 통해 정비 수행에 소요되는 기술 분야별(주특기별) 인원, 지원장비 및 공구 등 소요자원을 식별 및 수명주기 간 관리5. 창정비 개발 대상품목 식별, 대상품목에 대한 군직 대비 외주정비 비용 대 효과 분석, 창정비개발계획 수립 및 창정비 능력 구비 및 수행6. 부식방지 활동 계획 수립 및 관리7. 주장비 또는 구성품 정비로 인한 주장비 가동률을 보장하기 위해 완성품 및 구성품 대상으로 적정 정비대체장비 소요 설정 및 확보', '제42조(지원장비) ① 지원장비는 주장비 운용 및 정비에 필요한 지원장비 소요를 식별ㆍ확보ㆍ관리하는 활동이다.② 지원장비의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 주장비 운영유지에 필요한 지원장비 소요 식별, 확보 및 관리가. 지원장비 소요를 최소화하기 위해 주장비 설계에 반영나. 기존 상용 및 공통 지원장비 우선적 구매ㆍ확보, 필요시 전용지원장비 개발ㆍ확보다. 지원장비는 가능한 기 운용장비와 호환성 있는 범용장비로 확보라. 기존 운용중인 무기체계와 호환성 있는 지원장비 및 공구 선정마. 이동정비용 지원장비는 정비대상 체계의 운용환경 및 수송성 고려 개발ㆍ확보바. 정비용 장비는 자체고장진단 기능을 보유하고, 필요시 컴퓨터기반 정비용 장비는 전자식기술교범과 연동2. 전문기관의 기술검토를 통한 정밀측정 및 진단장비 교정자원 소요(교정도서, 표준기 등) 식별ㆍ확보, 교정주기에 따른 지속 교정 수행3. 운용 및 정비 부대별 지원장비 배치계획 수립ㆍ시행4. 지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속 및 소모성 물자, 복구ㆍ진단용 S/W 등 지원장비 지원자원을 동시에 확보, 관리③ 지원장비 세부 분류는 다음 각 호와 같다.1. 자동 및 수동 시험장비, 정밀측정장비 및 교정장비, 특수 및 일반 공구 등 정비용 장비2. 구난차, 크레인, 지게차 등 물자취급장비와 유류ㆍ탄약 지원장비3. 발전기, 냉ㆍ난방기 등 보조장비4. 주장비 수명관리 장비', '제43조(보급지원) ① 보급지원은 주장비 가동률(운용가용도) 향상을 위해 주장비와 동시에 공급해야 할 초도 보급소요와 운영유지를 위한 후속 보급소요를 식별ㆍ확보ㆍ목록화ㆍ관리하는 활동으로 수리부속의 적기 보급과 민수자원을 포함한 공급망 관리에 중점을 둔다.② 보급지원의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 수리부속, 기본불출품목(BII), 소모성 물자 등 초도 보급소요 산출 및 확보(일괄확보 또는 한도액 계약 방식 적용을 통한 분할 납품 방안 등), 운영유지 간 재고관리가. 성과기반군수지원(PBL) 적용을 우선 검토하되, 동시조달수리부속(CSP) 확보가 요구되는 경우는 3년분을 확보(단, PBL/CLS 적용 품목은 제외)나. 주장비 직접 운용에 소요되는 물자인 부수장비 등 기본불출품목(BII)과 소모성 물자 소요 산출 확보2. 수리부속 소요에 대비하여 저장하도록 인가된 인가저장목록(ASL) 및 저장수준 산출 및 추천, 자재명세서(BOM) 작성 관리3. 수리부속, 지원장비 및 체계 지속 조달을 위한 목록화(NATO 국가재고번호 획득)및 자산등재를 위한 기초제원 획득(P/N, 단가, 수량 등)4. 원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리가. 보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 구축 및 유지나. 공급망 보장을 위해 공급망 내 문제점을 식별하고 사전 조치(공급망 위험 관리)5. 일련번호 품목관리(예 : 바코드, QR코드, RFID 등)를 활용한 총자산의 가시성 확보6. 안정적인 후속군수지원을 위한 부품단종관리계획을 수립하여 수명주기관리계획서에 반영하고, 운영유지단계에서의 지속적인 부품단종관리 수행7. 군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자를 관리하며 세부 내용은 다음 각 호와 같다.가. 중고 군수품을 신품으로 판매나. 원제조 업체에서 지정하지 않는 부품다. 성능 부적합 부품라. 악성 펌웨어가 포함된 군수품마. 불법 복제 전자 부품 등8. 계약업체는 품질보증(QA) 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상 및 지원계획 수립', '제44조(인력운용) ① 인력운용은 주장비 운영유지에 필요한 기술과 기술수준을 가진 소요인원을 식별ㆍ확보ㆍ관리하는 활동으로 소요인원은 무기체계 운용 및 정비요원, 보급 및 교관요원 등이 포함된다.② 인력운용의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 운용ㆍ정비ㆍ보급ㆍ교관요원에 대한 소요 판단가. 주장비 운용요원에 대한 특기별 인원 소요 판단나. 체계지원분석을 통해 정비요원에 대한 기술특기별 인원 소요 판단다. 보급요원은 기존 인력을 최대한 활용하되 체계의 특성을 고려하여 적정수준에서 소요 판단라. 교관요원은 체계의 특성을 고려하여 소요 판단2. 운용유지 간 운용ㆍ정비ㆍ보급ㆍ교관요원에 대한 소요 조정ㆍ관리', '제45조(교육훈련 및 지원) ① 교육훈련 및 지원은 주장비, 통합체계지원요소 시험평가를 위한 시험평가요원에 대한 교육과 운영ㆍ유지에 필요한 운용ㆍ정비ㆍ보급 ㆍ교관 요원에 대한 교육훈련 계획을 수립하여 이행하고, 교육에 필요한 장비 및 교보재 소요를 식별ㆍ확보ㆍ관리하는 활동이다.② 교육훈련 및 지원의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 주장비 및 통합체계지원요소 시험평가 전 시험평가요원에 대한 교육계획 수립 후 수명주기관리계획서에 반영하여 교육을 시행2. 주장비 초도배치 전 운용ㆍ정비ㆍ보급ㆍ교관 요원에 대한 교육계획 수립 및 교육 시행3. 주장비 전력화 이후 운용ㆍ정비ㆍ보급ㆍ교관요원에 대한 부대훈련(OJT 포함) 및 학교교육 소요식별4. 교육훈련에 필요한 장비(실물장비, 가상 및 모의훈련체계) 및 교보재(CBT, 시청각 교보재, 각종 절개식 교보재 등) 소요식별 및 확보5. 교육훈련장비의 운용ㆍ유지에 필요한 자원 소요식별 및 확보, 관리6. 운영유지단계 부대훈련(OJT 포함) 및 학교교육 계획ㆍ운영7. 교육 대상 요원에 대한 교육결과 평가', '제46조(기술교범 및 기술자료) ① 기술교범 및 기술자료는 주장비, 지원장비 및 교육훈련장비 등을 운용ㆍ정비하기 위한 기술교범과 보급품의 원활한 조달을 위한 목록화 자료, 체계 형상 기준을 정의하는 규격화 자료, 설계반영ㆍ군수지원 자원 소요식별을 위한 RAM 및 체계지원분석 자료와 유지관리 요소 자료를 개발ㆍ확보ㆍ관리하는 활동이다.② 기술교범 및 기술자료의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 기술교범 분야가. 사용자교범, 부대 및 야전 정비교범, 보급교범 개발계획을 수립하고 초도 배치전 발간ㆍ배포\u3000  1) 책자형과 전자식으로 구분하며 「기술교범 국방표준서」에 의거 개발\u3000  2) Class4 이상의 전자식 기술교범 개발 시 확장성마크업언어(XML, eXtensible Markup Language) 기반의 국제규격인 S1000D 적용 여부를 체계지원관리회의에서 결정\u3000  3) 기술교범 세부 종류 및 소요량은 체계지원관리회의를 통해 결정\u3000  4) 창정비 기술교범 개발계획은 창정비개발계획서(안)에 포함\u3000  5) 소요군 사전검토를 위해 기술교범 초안을 초도배치 전에 제출\u3000  6) 기술교범 수정판ㆍ대체판ㆍ보충판 지원계획 수립나. 운영유지 간 기술교범 개정 소요식별 및 최신화2. 기술자료 분야가. 보급품의 원활한 조달을 위한 목록화 자료 확보(보급지원 요소에서 기개발) 및 관리나. 체계 형상 기준을 정의하는 규격서, 도면, 품질보증요구서 등 규격화 자료 확보 및 관리다. 군수지원 자원 소요식별을 위한 RAM 및 체계지원분석 자료 확보 및 관리라. 체계 시험 및 운영유지 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 관리마. 기술자료 세부항목, 정의, 형식, 작성지침 수립 및 기술자료 개발ㆍ확보ㆍ관리바. 기술자료 품질 인증 절차 수립ㆍ관리사. 기술자료 접근, 배포에 대한 승인 절차 수립ㆍ관리아. 기술자료 저장, 백업, 폐기계획 수립ㆍ관리', '제47조(포장, 취급, 저장 및 수송) ① 포장, 취급, 저장 및 수송은 주장비 및 구성품, 지원장비, 기타 지원품목들의 가용성을 최대화시키기 위해 포장, 취급, 저장 및 수송 요구조건을 식별ㆍ개발ㆍ관리하는 활동이다.② 포장, 취급, 저장 및 수송의 활동 내용은 다음 각 호와 같이 주장비 체계의 설계반영 및 제원개발을 한다.1. 포장, 취급, 저장 및 수송에 대한 제한요건 식별, 설계반영2. 포장제원표, 수송지침서 등 작성가. 국방표준서(KDS STD-0147) 및 국방부 바코드 운용지침서 적용나. 정밀 전자장비ㆍ부품에 대한 충격ㆍ정전기 방지용 포장, 취급, 발송 절차 및 규격 적용다. 수송수단별(육로, 해상, 항공) 안전한 수송을 위한 수송지침서 개발3. 육상, 해상, 공중용 컨테이너 요구사항 식별4. 특수물자, 유류, 탄약 등 위험유발 물자 취급, 저장 요구사항 식별5. 보안 등급 요구사항 식별', '제48조(시설) ① 시설은 주장비의 운용ㆍ시험ㆍ훈련ㆍ정비ㆍ보급ㆍ저장을 위해 필요한 부동산과 관련 설비 등에 대한 소요와 요구조건을 식별하고 획득ㆍ관리하는 활동이다.② 소요군은 무기체계의 소요제기와 동시에 다음 각 호의 사항을 고려하여 시설사업에 대한 소요를 판단하여 제시하여야 하며, 확보계획이 확정되기 전까지 방사청과 협의하고 지속적으로 발전시킨다.1. 현존 시설의 사용ㆍ개조ㆍ개량 가능성 판단2. 장비 운용에 필요한 부대시설 및 편의시설 건설 소요3. 시험평가 실시장소 및 시설소요4. 시설보안 및 전술적 측면검토5. 운용시설의 환경대책6. 특수시설 및 훈련시설 소요③ 시설의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 주장비 도입에 따른 운용ㆍ시험평가ㆍ교육ㆍ훈련ㆍ정비ㆍ보급ㆍ저장시설에 대한 소요식별과 설계 및 공사 예산 산정 및 일정, Lay-out, 요구조건 수립을 위한 시설 기본계획 및 설계 기본요구조건 수립2. 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영 및 설계ㆍ공사 집행3. 운영유지 간 시설 유지보수를 위한 소요식별 및 예산 반영, 설계ㆍ공사 집행④ 시설 소요식별 및 확보 고려사항은 다음의 각 호와 같다.1. 현존 시설의 사용ㆍ개조ㆍ개량 가능성 판단2. 장비 운용에 필요한 부대시설 및 편의시설 소요3. 주장비 운용, 교육훈련, 저장 유형별 용도에 부합한 부지 선정 및 설비, 장비 구비가. 설비 : 전기, 상ㆍ하수도, 냉ㆍ난방 등나. 장비 : 항온ㆍ항습, 방진, 발전, 의료ㆍ보건, 보안 및 감시장비, 내부 크레인 등4. 시설 운용에 따른 환경 유해 요소5. 시설 보안 등급에 따른 보안 요구사항6. 특수시설 소요', '제49조(지원정보체계) ① 지원정보체계는 획득된 기술교범ㆍ기술자료 관리, 정비ㆍ보급지원 관리 및 주장비의 주요 내장형 소프트웨어 유지보수 등을 위한 정보체계 및 전산자원에 대한 소요를 식별ㆍ확보ㆍ관리하는 활동이다.② 지원정보체계의 활동 내용은 다음 각 호와 같다.1. 책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 신규 또는 개선 소요식별ㆍ확보ㆍ관리2. 목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료 관리를 위한 정보체계 운용 및 개선 소요식별ㆍ확보ㆍ관리가. 현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 소요식별ㆍ확보ㆍ관리3. 운영유지 간 정비ㆍ보급 지원을 위한 정보체계 신규 또는 개선 소요식별ㆍ확보ㆍ관리4. 내장형 소프트웨어 유지보수를 위한 자원 소요식별ㆍ확보ㆍ관리가. 소프트웨어 재설치, 임무에 따른 소프트웨어 옵션 선택 및 필수 입력조치, 운용자 요구에 따른 단순개선을 위한 자원 소요나. 디지털지형정보를 최신화 할 수 있는 자원 소요(세부적인 사항은「국방 공간정보업무 훈령」에 따른다)5. 지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호계획 수립 및 조치', '제50조(체계지원분석) ① 체계지원분석 업무는 정해진 기준에 따른 분석업무와 그 결과를 전산처리하여 통합체계지원요소 개발을 위한 자료를 생성하는 업무로 구분되며, 그 수행시기 및 과정은 다음 각호와 같다.1. 무기체계 소요제기부터 처분 때까지 전체 수명주기 동안 계속 시행한다.2. 방사청은 소요군과 협조 하에 신규 무기체계 개발 시 수집ㆍ분석된 유사장비 야전운용제원을 활용하여 각종 체계지원요소를 최적화하고 개발할 수 있도록 관리한다.3. 소요제기 및 획득단계에는 유사장비 경험제원 분석과 공학적 추정을 통하여 획득단계의 통합체계지원요소별 소요를 산출하며, 운용단계에서 일정기간 야전 운용자료 수집ㆍ분석결과를 검토하여 통합체계지원요소별로 최신화 여부를 검토한다.4. 체계지원요소는 장비설계의 진전에 따라 더욱 구체화되고, 시험평가를 거치면서 보완ㆍ확정한다.5. 방사청 및 기품원은 야전운용중인 장비의 통합체계지원요소에 대한 최적화 여부 판단, 성능개량 및 개조 등 정량적 자료, 차기 무기체계 개발 시 체계지원분석 자료로 활용하기 위해 필요한 자료를 소요군에 요청할 수 있으며, 소요군은 이를 제공하여야 한다.6. 체계지원분석은 RAM 분석, 비용 대 효과분석 등 관련기법에 의한 분석결과를 반영하여 수행한다.7. 체계지원분석 절차 및 생성자료는 개발체계 수출 진흥을 위해 최신 국제규격을 준수한다.8. 소요군은 체계지원분석에서 기준이 되는 운용 및 정비 요구사항을 제시하고, 체계지원분석 시험평가 요원에 대한 전문성을 향상시킨다.② 방사청, 기품원 및 국과연은 체계지원분석을 위한 전산 모델과 기법을 발전시키고, 각 군 및 해병대의 무기체계 소요결정을 위한 체계지원분석을 지원할 수 있다.③ 방사청, 기품원, 국과연 및 연구개발주관기관은 체계지원분석을 위해 운영제원이 필요한 무기체계 및 부품별 야전 경험제원을 각 군 및 해병대에 요청할 수 있다.④ 성과기반군수지원(PBL) 적용 대상 사업인 경우에는 소요군에서 제시한 성과지표 등을 반영하여 체계지원분석을 실시하여야 한다.⑤ 방사청은 무기체계 획득단계에서 체계지원분석에 소요되는 적정 예산을 편성 요구하여 체계지원분석 활동이 가능하도록 하여야 한다.', '제51조(창정비 및 창성능개선 요소개발) ① 연구개발장비의 창정비요소는 완성장비와 구성품을 구분하여 창정비가 가능하도록 추진한다.② 창성능개선요소개발은 창성능개선 대상장비에 대해서 사전연구 결과를 바탕으로 가능한 범위 내에서 창성능개선요소개발을 추진하며, 창정비요소개발 절차를 준용한다. 이때 창정비시기의 도래 등 시기적으로 창성능개선요소개발을 추진할 수 없을 경우, 창정비요소개발을 우선 추진하고 창성능개선요소는 성능개선 소요별 사업추진 시 확보할 수 있다.③ 창정비 능력은 확보 시기를 고려하여 다음 각 호와 같이 계획하고 개발하되, 체계개발단계에서 창정비 개발계획(안)을 수립하여 차후 창정비요소개발 사업을 추진할 때 기초자료로 활용하고, 양산사업과 창정비요소개발사업을 패키지화하여 추진하고, 사후지원(A/S)으로 관리하는 구성품은 사후지원이 종결되기 전까지 완전한 창정비 능력이 구축되도록 추진한다.1. 연구개발주관기관은 체계개발단계에서 창정비개발계획서(안) (별지 제3호서식)을 작성하여 방사청에 제출한다. 방사청은 이를 각 군 및 해병대의 검토를 거쳐 최초양산 계약 이전까지 최신화한다.2. 방사청은 창정비개발계획서를 근거로 창정비방침(안)을 작성하고, 연구개발 주관기관, 각 군 및 해병대의 검토를 거쳐 확정한다.3. 연구개발주관기관은 체계개발 완료 이후 창정비개발계획서, 창정비방침을 근거로 별지 제4호에 따른 창정비요소개발계획서(안)을 작성하여 방사청에 제출한다. 방사청은 이를 각 군 및 해병대의 검토를 거쳐 확정한다.4. 연구개발주관기관은 별지 제5호에 따른 창정비요소개발 시험평가기본계획서(안)을 방사청에 제출한다. 방사청은 이를 관련기관 검토를 거쳐 각 군 및 해병대에 제출하고 각 군 및 해병대에서 이를 확정한다.5. 연구개발주관기관은 창정비요소개발 시험평가기본계획서를 근거로 개발시험평가계획서(안)을 작성하여 방사청에 제출한다. 방사청은 이를 관련기관, 각 군 및 해병대의 검토를 거쳐 확정한다.6. 소요군은 창정비요소개발 시험평가계획서(안)을 작성하여 관련기관 검토를 거쳐 확정하고 이를 방사청에 통보한다.7. 각 군 및 해병대는 창정비요소개발 시험평가 결과 군사용 적합 또는 부적합 여부를 판정하고 방사청에 통보한다.④ 구매장비의 창정비요소개발은 업체 제안서에 창정비능력 구축에 소요되는 기술자료 묶음의 지원이 가능토록 제안요청서에 반영하여 장비도입 전에 창정비능력 확보시기를 고려하여 창정비방침이 결정되도록 추진하되, 사업추진 간 사업특성에 따라 창정비 범위를 조정하여 추진할 수 있다.⑤ 완성장비는 창정비 개발계획(안)을 토대로 창정비도래 1년 전까지 창정비 능력을 구축하고, 창정비방침 확정시기는 완성장비의 특성과 요소개발 기간을 고려하여 정한다.⑥ 함정의 창정비 개발계획서는 상세설계 및 선도함 건조단계에서 수립하고 향후 창정비요소개발 사업추진 시 기초자료로 활용한다.', '제52조(야전운용 간 통합체계지원) ① 획득단계의 통합체계지원 활동과 연계하여 운영유지단계의 통합체계지원 활동은 별표 4의 운영유지단계 내용을 따른다.② 통합체계지원요소의 확보는 주장비의 성능발휘 및 운용유지를 보장할 수 있도록 통합하거나 부대단위로 주장비와 동시에 보급할 수 있으며, 야전부대의 정비지원 사전준비를 위하여 주장비 보급 이전에 완료하는 것을 원칙으로 한다.③ 무기체계 운영유지단계에서 각 군 및 해병대는 야전운용제원을 수집분석하여 그 결과를 연구개발주관기관 및 기품원에 환류시켜 무기체계의 성능개량 및 개조가 가능하도록 하고, 차기 유사 무기체계 개발 시 경험자료로 활용토록 하여야 한다.④ 각 군 및 해병대ㆍ방사청은 주요 신규장비에 대하여 야전운용자료 수집ㆍ분석계획을 수립하여 수명주기관리계획서에 포함하여 추진할 수 있다.⑤ 각 군 및 해병대ㆍ방사청은 필요시 야전운용제원 수집ㆍ분석소요를 중기계획에 반영하여 기품원 또는 업체에 의뢰하여 수행할 수 있다.⑥ 완제품 창정비 지원요소의 개발완료 시기는 무기체계별로 특성을 고려하여 설정하되, 국외구매하여 조립하는 품목의 범위에 따라 조기에 군수지원 능력이 확보되도록 설정하여야 한다.⑦ 각 군 및 해병대는 무기체계 운영유지단계에서 창정비 주기조정 등 통합체계지원 요소에 대한 변경 필요시 야전운용 제원, 개발기관(방사청, 제작사 등) 의견 등 변경요건을 충족시킬 수 있는 각종 자료분석, 기술적 검토 등을 통하여 변경할 수 있다.', '제53조(체계지원관리자 운용) ① 각 군 및 해병대는 획득 및 운영유지단계에서 통합체계지원요소 개발 및 관리 지원과 수명주기관리계획서 작성 및 최신화를 위해 체계지원관리자를 운용할 수 있다.② 체계지원관리자는 주요 무기체계 및 전력지원체계 분류기준, 통합체계지원 개발관리 및 수명주기관리계획서 작성 소요를 종합 고려하여 각 군 및 해병대에 편성한다.③ 각 군 및 해병대는 체계지원관리자를 획득단계에 필요시 방사청에 파견하여 통합사업관리팀(IPT, Integrated Product Team)을 지원할 수 있다.④ 기타 각 군 및 해병대의 체계지원관리자 편성 및 운용에 관한 세부적인 사항은 각 군 총장이 정한다.', '제5장 수명주기비용 분석', '제1절 기본방침', '제54조(무기체계 수명주기비용분석 기본원칙) ① 무기체계의 소요, 획득, 운영유지를 담당하는 각 기관은 수명주기 단계별 각종 사업추진 시 경제성을 고려한 의사결정과 국방재정계획의 합리성 제고를 위해 무기체계의 획득부터 처분까지 이르는 수명주기비용을 분석하여야 한다.② 수명주기비용 분석 항목은 연구개발비용, 양산비용, 구매비용, 운영유지비용, 폐기비용으로 구분할 수 있으며, 폐기비용 분석은 비용 추정 가능 여부에 따라 제외할 수 있다.③ 운영유지비 비용구조 및 항목 표준은 별표 5를 따른다.④ 방사청은 획득단계에서 무기체계의 수명주기비용을 추정 및 관리하고, 소요군은 운영유지단계에서 무기체계의 수명주기비용을 최신화한다.', '제55조(정기보고) ① 방사청은 수명주기비용 분석결과를 고려하여 사업추진기본전략을 수립하며, 당해 사업추진기본전략을 수립한 무기체계의 수명주기비용 분석결과는 연 1회(해당 연도 11월 말) 종합하여 국방부(장비관리과)에 보고한다.② 국방연은 다음 각 호의 내용을 국방부(장비관리과)에 보고한다.1. 소요분석 시 수명주기비용을 포함한 결과2. 수명주기비용 분석 협의체를 통해 선정된 대상장비의 운영유지비 심층검토 결과를 연 1회(해당 연도 11월 말)', '제2절 무기체계 획득단계 수명주기비용 분석', '제56조(기본원칙) 무기체계 획득 시 획득 대안별 경제성 분석을 통한 합리적인 의사결정 지원과 예산편성의 효율성 제고를 위해 수명주기비용을 분석한다.', '제57조(기관별 역할) ① 국기연은 선행연구 조사ㆍ분석 보고서에 수명주기비용 분석결과를 반영한다.② 방사청은 무기체계 획득 대안별 경제적 타당성을 고려하여 사업추진기본전략을 수립한다.③ 국방연은 소요의 적절성, 사업추진의 필요성, 재정사업 추진 가능 여부에 대한 의사결정을 지원하기 위해 수명주기비용을 고려한 소요를 분석한다.④ 방사청은 사업타당성 조사 시 수명주기비용을 포함하도록 기재부에 요구한다.⑤ 방사청은 선행연구, 소요검증, 사업타당성 조사 등을 통해 분석된 수명주기비용을 사업추진기본전략 및 수명주기관리계획서에 반영한다.', '제3절 무기체계 운영유지단계 수명주기비용 분석', '제58조(기본원칙) 무기체계 운영유지 시 경제적인 관리와 국방중기계획 수립, 예산편성을 지원하기 위해 수명주기비용 분석을 수행한다.', '제59조(기관별 역할) ① 방사청은 무기체계 야전운용시험 및 전력화평가 지원 후속조치 후 사업종결 이전에 소요군에 수명주기비용 분석결과를 포함한 수명주기관리계획서를 인계한다.② 각 군(군수참모부) 및 해병대(군수참모처)는 인수한 수명주기관리계획서에 포함된 운영유지비를 분석 후 최신화한다.③ 각 군 및 해병대는 운영유지비 분석을 위해 필요시 전문기관의 검토와 자문을 요청할 수 있다.', '제4절 무기체계 운영유지비 심층검토', '제60조(기본원칙) ① 획득단계 주요 무기체계의 획득 대안별 경제성과 재정계획의 합리성을 제고하기 위해 운영유지비를 심층검토한다.② 국방부는 운영유지비 심층검토 전문기관을 국방연으로 지정하여 운영한다.', '제61조(운영유지비 심층검토) ① 운영유지비 심층검토는 선행연구 조사ㆍ분석이 완료된 중기전력소요 전환 이전의 무기체계를 대상으로 선정할 수 있다.② 심층검토 대상 무기체계는 매년 수명주기비용 분석 협의체를 통해 관련기관과 협의 하 선정한다.③ 국방연은 심층검토 시 선행 비용분석 결과와 비교하여 운영유지비 분석을 수행한다.④ 국방연은 운영유지비 심층검토 결과와 무기체계 유형별 장비유지비 분석모델 개발을 통한 개략적인 장비유지비 분석결과를 국방부 군수관리관실에 제출하고 국방부 전력정책관실과 방사청 해당 사업본부, 합참, 각 군에 제공한다.⑤ 합참은 운영유지비 심층검토 대상 무기체계의 경우 장기전력소요 결정 후 중기전력소요로 전환 시 운영유지비 심층검토 결과를 반영한다.⑥ 방사청은 심층검토 대상 사업의 운영유지비 분석결과를 종합적으로 고려하여 사업추진기본전략을 수립한다.⑦ 방사청은 사업타당성 조사 시 운영유지비 심층검토 결과를 포함하여 수명주기비용이 종합적으로 고려될 수 있도록 기획재정부와 협업한다.⑧ 국방부, 합참, 각 군 및 해병대, 방사청, 국과연, 기품원, 국기연 등 관련기관은 국방연의 운영유지비 심층검토 분석에 필요한 정보체계 접근, 자료요청, 부대방문 등에 협조한다.⑨ 운영유지비 심층검토에 필요한 다음 각 호의 자료는 국방연이 요청할 경우 제공할 수 있다.1. 소요제기서 : 각 군 및 해병대2. 전력소요서(안) : 합참3. 선행연구 조사ㆍ분석 보고서 : 방사청4. 소요분석 결과 보고서 : 국방부 전력정책관실5. 획득검토정보(획득대안, 장비가, 설계제원) : 국방부 전력정책관실, 방사청6. 기타 분석에 필요한 자료 : 국방부, 합참, 방사청, 각 군 및 해병대', '제6장 국방 RAM 업무', '제1절  기본방침', '제62조(RAM 업무 기본절차) ① 효과적인 RAM 업무수행을 위한 기본절차는 다음 각 호와 같다.1. RAM 목표값 정량화2. 신뢰성ㆍ정비성 설계와 RAM 분석3. RAM 시험평가4. RAM 산출물 관리5. RAM 데이터베이스 구축ㆍ분석ㆍ환류(야전운용제원 분석 포함)② 방사청은 무기체계 획득단계에서 RAM 업무수행에 소요되는 적정 예산편성을 확보 및 요구하여 RAM 업무수행이 가능하도록 하여야 한다.③ 방사청은 전력소요서에 반영된 체계 수준의 신뢰도 성장관리활동을 위한 적정 예산편성 및 시제품 확보 등을 수행하여야 한다. 이때, 체계 수준의 신뢰도 성장관리는 무기체계 개발 간 신뢰도 성장관리 활동의 일부로 부품 또는 구성품 간 체계통합 과정에서 발생할 수 있는 체계결함 문제를 최소화하기 위한 활동을 의미한다.④ 체계 수준의 신뢰도 성장관리는 개발시험평가 단계에서 수행하며, 필요시 별도의 일정으로 계획을 수립하여 수행할 수 있다.', '제63조(RAM 목표값 정량화) ① RAM 잠정목표값은 소요 무기체계의 고장빈도, 전투준비태세, 정비 업무량을 신뢰도, 가용도, 정비도의 정량적 값으로 표현하는 것이며, 다음 각 호의 업무 기준으로 활용된다.1. 무기체계 설계개선 및 대안 도출2. 무기체계 RAM 시험평가3. 무기체계 체계지원분석4. 무기체계 품질 판단5. 운영유지단계 비용 판단② RAM 잠정목표값은 소요제기기관에서 제시한 다음 각 호의 자료를 기준으로 산출된다.1. 소요 무기체계의 운용형태요약 및 임무 유형(OMS/MP)2. 유사 무기체계 자료3. 야전운용 제원 자료③ RAM 목표값 설정은 무기체계의 개발 및 구매 초기 단계에서 제기된 요구사항, 기술발전 추세, 유사장비의 야전운용제원, 선행연구 결과 등을 고려하여 중기전력소요서에 반영된 RAM 잠정목표값을 최적화된 RAM 목표값으로 만드는 과정이며, 방사청이 RAM 검토위원회를 통해 RAM 목표값을 설정한다.', '제64조(신뢰성ㆍ정비성 설계) ① 무기체계 연구개발 사업의 경우 연구개발주관기관은 다음 각 호에서 정의하는 신뢰성ㆍ정비성 설계를 수행하고 무기체계의 RAM 목표값을 달성하여야 한다.1. 신뢰성 설계는 무기체계의 신뢰도값 달성을 위하여 고장모드, 고장 원인 등의 신뢰성 문제를 식별하여 개선하는 업무2. 정비성 설계는 무기체계의 정비 소요시간을 최소화하고 정비 편의성을 향상하기 위하여 설계단계에서 수행하는 업무② 무기체계의 신뢰성 설계는 각 구성품ㆍ부품에 할당된 신뢰도 값의 달성 여부를 판단하고 설계를 개선하는 절차로 이루어진다.③ 무기체계의 신뢰성ㆍ정비성 설계는 신뢰성 시험 및 RAM 분석과 병행하여 수행하며 설계결과는 RAM 목표값 달성여부 판단에 참고자료로 활용한다.④ 연구개발주관기관은 체계개발사업 각 설계검토회의에서 신뢰성ㆍ정비성 향상을 위한 설계변경 사항과 그에 따른 수명주기비용 추정액 변경내역을 RAM 업무계획서에 포함하여 제시하여야 한다.⑤ 신뢰성ㆍ정비성 설계방법 및 절차는 방사청의 무기체계 RAM 업무지침 및 편람을 따르도록 한다.', '제65조(RAM 분석) ① RAM 분석이란 무기체계의 개발단계에 공학적기법과 예측SW를 활용하여 다음 각 호에 따라 무기체계의 신뢰도, 가용도 및 정비도를 분석하고 RAM 목표값을 달성하는 업무를 말한다.1. 신뢰도 분석은 시스템에서 일정기간 동안 어떤 고장이 얼마나 자주 발생할 것인가의 확률을 통계학적으로 분석하고 설계상의 취약점을 찾아내는 업무를 말한다.2. 정비도 분석은 시스템이 고장 났을 때 규정된 자원 및 절차에 따라 정비를 실시하여 정해진 기간내 규정된 성능으로 복구시킬 수 있는 확률을 분석하는 업무를 말한다.3. 가용도 분석은 시스템의 고장수리를 거쳐 임의의 시점에서 가동상태에 있는 확률을 분석하는 업무를 말한다.② RAM 분석은 설정된 RAM 목표값을 기준으로 신뢰성ㆍ정비성 설계와 신뢰성 시험결과를 반영하여 수행하여야 한다.③ RAM 분석을 위한 적용 기준은 목표값 설정 단계에 RAM 검토위원회를 통해 결정하며, 무기체계 RAM 업무지침 및 RAM 업무편람을 따르도록 한다.④ RAM 분석결과는 무기체계 RAM 업무지침 및 RAM 업무편람에 따른 RAM 분석보고서 작성 기준에 따라 작성하고 연구개발 산출물과 함께 제출하여야 한다.⑤ RAM 분석은 야전운용제원 분석결과 등 실제 고장률값을 고려하여 분석하여야 한다.⑥ RAM 분석결과의 RAM 목표값 달성 여부는 RAM 시험평가 계획에 따른 결과를 기준으로 검토하도록 한다.', '제66조(RAM 시험평가) ① RAM 시험평가는 다음 각 호와 같이 구분된다.1. 시험에 의한 평가는 시제를 만들어 요구된 RAM 목표값 달성여부를 실제 시험을 통해 확인하며, 고장유형ㆍ영향 및 치명도 분석(FMECA), 창정비 대상 품목 및 부품단종 등을 고려하여 선정된  핵심부품ㆍ구성품에 대하여 신뢰성 시험을 수행하는 것이다.2. 분석에 의한 평가는 RAM 예측값, 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA), 신뢰도중심 정비(RCM, Reliability Centered Maintenance), 시험성 분석 등의 RAM 분석결과를 활용하여 목표값 달성을 검증하는 것이다.② 제1항의 RAM 시험평가는 체계개발 단계에서 RAM 목표값의 달성여부를 확인하는 과정이며, 체계개발의 경우 개발시험평가(DT&E) 및 운용시험평가(OT&E)의 일부로 활용되어 진다.③ 신뢰성 시험은 설정된 RAM 목표값을 기준으로 핵심부품ㆍ구성품의 고장 취약점을 성능시험, 환경시험, 수명시험 등을 통해 확인하는 업무를 말한다.④ 신뢰성 시험의 통과 기준은 신뢰성 설계를 통해 핵심부품ㆍ구성품에 할당된 신뢰도값을 기준으로 한다.⑤ 방사청은 신뢰성 시험의 기준, 절차, 방법, 시험일정 및 비용을 신뢰성 시험계획 수립단계에서 기품원(국방신뢰성연구센터)에 검토 요청할 수 있으며, 이 경우 기품원장은 방사청의 의견을 반영하여 사업의 일정과 비용 등에 문제가 없도록 검토하여야 한다.⑥ 방사청은 RAM 분석결과의 RAM 목표값 달성 여부를 신뢰성 평가를 통해 확인하여야 한다.', '제67조(RAM 산출물 관리) ① 방사청은 개발과정에서 생산되는 RAM 관련 자료(RAM 목표값, 신뢰성ㆍ정비성 설계 산출물, RAM 분석결과, RAM 시험평가 결과)를 연구개발 산출물과 함께 기품원에 제공하여야 한다.② 기품원은 제1항의 RAM 관련 자료를 기준으로 야전운용제원분석, 개발단계 환류, RAM 잠정목표값 산정, RAM 목표값 설정 등에 활용할 수 있도록 관리하여야 한다.③ 방사청은 제2항에 따라 기품원이 관리중인 RAM 자료를 검토하여 이를 후속 양산 또는 유사 무기체계 연구개발ㆍ구매사업 등에 반영토록 한다.④ 연구개발주관기관은 제2항에 따른 자료를 개발단계 신뢰성ㆍ정비성 설계 개선에 활용하여야 한다. 이 경우 기품원은 통합사업관리팀 등을 통해 연구개발주관기관에 자료를 제공하여야 한다.⑤ 소요군은 국방군수통합정보체계(DELIIS) 또는 별도 구축된 시스템 등을 활용하여 야전운용제원을 수집하여 기품원에 제공하여야 한다.', '제68조(RAM 데이터베이스 구축ㆍ분석ㆍ환류) ① 연구개발주관기관은 제67조 제1항의 RAM 관련 자료에 대하여 운용간에 지속적인 자료수집이 요구되는 항목을 관련기관과 협의하여 선정하고, 소요군 및 기품원에 자료수집 대상 항목을 제공하여야 한다.② 소요군은 국방군수통합정보체계(DELIIS) 또는 별도 구축된 시스템 등을 활용하여 야전운용제원을 수집하여 기품원에 제공하여야 한다.③ 기품원은 제공받은 자료를 DB화하여 관리ㆍ활용하고, 획득 무기체계의 RAM 목표값 달성확인을 위하여 최초 배치된 무기체계에 대하여 배치 후 2년 이내에 제85조에 따라 RAM 분석보고서를 발행하고 관련기관으로 환류하여야 한다. 이를 위해 별도의 분석협의체를 구성하여 운영할 수 있다.④ 기품원은 제140조 제3항에 따라 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의에서 결정된 사항을 관련기관으로 환류한다.', '제69조(결과 활용) RAM 분석결과는 다음 각 호에 활용할 수 있다.1. 획득 예정된 무기체계의 RAM 목표값 개발2. 운영 중인 무기체계의 체계지원분석 요소 도출 및 최신화3. 수리부속 소요량 산출4. 정비정책 및 정비제도 개선5. 운영 중인 무기체계의 성능개량 또는 기술변경 등', '제70조(데이터베이스 구축) 기품원은 분석, 환류, 활용 등에 관한 자료를 "총수명주기 RAM 표준자료체계(RAMDB)"에 저장ㆍ관리하며, 관련 기관이 향후 정책 및 제도개선 등에 활용토록 지원한다.', '제71조(다빈도 고장ㆍ결함 장비 품질개선업무) ① 기품원은 운영장비의 신뢰도 향상을 위하여 다빈도 고장ㆍ결함 장비에 대한 품질개선업무를 지원해야 하며 대상품목은 다음 각 호의 기준에 따른다.1. 제3절 야전운용제원 분석 업무 결과에 따라 제시된 품목2. 각 군 및 해병대의 무기체계 부품개선 협의체를 통해 제시된 품목3. 기품원의 품질관리 업무 중 다빈도 고장ㆍ결함 품목으로 식별되거나, 신뢰성 연구업무와 관련하여 고장원인분석 및 개선이 필요하다고 판단되어 기품원이 추천한 품목4. 기타 관련기관 및 부서에서 신뢰성 향상이 필요하다고 추천하는 품목② 기품원은 당해연도 다빈도 고장ㆍ결함 장비 품질개선 대상품목(안)을 매년 2월까지 국방부에 제출하고, 국방부는 기품원의 다빈도 고장ㆍ결함 장비 품목(안)에 대하여 각 군 및 해병대의 타당성 및 우선순위 등 검토의견을 수렴하여 기품원에 제공한다.③ 기품원은 당해연도 다빈도 고장ㆍ결함 장비 품질개선업무 수행계획을 3월까지 국방부에 제출하고, 다빈도 고장ㆍ결함 장비 품질개선 업무를 위해 별도의 협의체(소요군, 개발기관/업체, 기품원 등)를 운영할 수 있다.④ 기품원은 기품원 자체 규정에 따라 다빈도 고장ㆍ결함 장비 품질개선업무를 수행하고, 당해연도 완료된 업무 결과와 진행 중인 업무 현황을 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의에 보고한다⑤ 기품원은 다빈도 고장ㆍ결함 장비에 대해 형상관리 책임기관에 형상관리 절차에 따라 기술변경 등을 수행할 것을 요청하고 표준자료체계(RAMDB) 구축 시 조치결과를 포함한다.', '제2절 수명주기단계별 활동', '제72조(소요기획단계) ① 각 군 및 해병대는 목표운용가용도 또는 RAM 잠정목표값 자료를 합참에 제공하며, 자료 제공이 제한될 경우 유사장비 분석을 활용하거나 전투준비태세 평가업무 훈령에 따른 전투준비태세 C수준 등으로 제시한다.② 전문연구기관은 RAM 잠정목표값 산출을 위해 각 군 및 해병대, 합참의 요청에 따라 기술지원을 제공한다.③ 합참은 중기전력소요서(안) 작성 시 관련기관의 의견 수렴을 통해 RAM 잠정목표값을 반영하며, 필요시 전문연구기관으로부터 기술지원을 받을 수 있다.④ 방사청은 RAM 잠정목표값에 대하여 사업추진단계에 따라 필요시 RAM 검토위원회 또는 관련 위원회 심의를 거쳐 수정 보완할 수 있으며, 그 결과를 합참, 각 군 및 해병대에 통보한다.', '제73조(선행연구단계) ① 방사청은 RAM 업무수행계획을 포함하여 선행연구계획서를 작성한다.② 방사청은 제안요청서 작성 시 RAM 잠정목표값 달성방안 등이 포함되도록 한다.③ 방사청은 사업추진기본전략 수립 시 RAM 잠정목표값 확보를 위한 업무수행계획을 포함한다.④ 방사청은 전력화 이후 PBL을 적용하는 사업의 경우 RAM-C 분석결과의 신뢰성을 확보하기 위하여 사업추진기본전략 수립 단계에서 필요시 RAM 시험평가 및 신뢰성 시험을 위한 시제품 수량과 소요예산을 반영할 수 있다.', '제74조(탐색개발단계) ① 방사청은 탐색개발단계에서 총수명주기를 고려하여 RAM 업무수행계획을 탐색개발 기본계획서에 포함하여 작성한다. RAM 업무수행계획에는 RAM 분석계획, RAM 잠정목표값 설정 방안 등이 포함되어야 한다.② 연구개발주관기관은 RAM 업무수행계획을 수립하고 탐색개발 실행계획서에 포함하여 방사청에 제출하며, 방사청은 탐색개발실행계획서를 확정하여 관련기관에 통보한다.③ 연구개발주관기관은 운용요구서(ORD)의 운용형태요약 및 임무유형(OMS/MP) 등을 토대로 RAM 업무계획에 따라 RAM 업무를 수행한다.④ 연구개발주관기관은 운용성확인계획(안) 작성 시 소요군과 협의하여 RAM 운용성확인계획을 포함한다.⑤ 연구개발주관기관은 탐색개발 종료시 RAM 결과보고서를 작성한다.', '제75조(체계개발단계) ① 방사청은 체계개발단계에서의 RAM 업무수행계획을 포함하여 체계개발 기본계획서를 작성한다.② 방사청은 제안요청서 작성 시 RAM 목표값 달성 및 달성방안, 분석계획, 핵심부품 및 구성품 신뢰성 시험계획 및 RAM 시험평가 방안 등을 포함하도록 한다.③ 연구개발주관기관은 통합체계지원요소 개발에 관련된 업무를 수행하기 위한 전반적인 계획인 수명주기관리계획서와 RAM 업무수행계획을 체계개발 실행계획서에 포함하여 방사청에 제출하며, 방사청은 체계개발실행계획서를 확정하여 관련기관에 통보한다.④ 연구개발주관기관은 RAM 업무계획에 따라 RAM 업무를 수행하며 체계개발 종료시 RAM 결과보고서를 작성한다.', '제76조(시험평가) ① 국방부(전력정책관실)는 합참이 제출한 시험평가기본계획서(TEMP)를 확정하여 합참에 통보한다.② 합참은 체계개발단계에서 RAM 시험평가 계획이 포함된 시험평가기본계획서를 연구개발주관기관 및 소요군에 통보한다.③ 연구개발주관기관 및 소요군은 시험평가기본계획서에 따라 RAM 시험평가 계획이 포함된 개발시험평가계획(안) 및 운용시험평가계획(안)을 각각 작성한다.④ 연구개발주관기관은 개발시험평가계획에 따라 RAM 시험평가를 수행한다. 전력화 초기부터 PBL을 적용하는 사업은 개발 및 운용시험평가 과정에서 획득된 운용 자료 등을 활용하여 RAM-C 분석결과의 신뢰성을 확보하고, 방사청 통합사업관리팀(IPT)이 승인한 최종 RAM-C 분석결과를 PBL 사업의 성과지표로 활용할 수 있다.⑤ 소요군은 RAM 분석결과에 의견을 제시할 경우 RAM 검토위원회 또는 관련 위원회 검토 및 심의를 거쳐 합참 및 소요군은 시험평가에 반영한다.⑥ 소요군은 운용시험평가계획에 따라 RAM 시험평가를 수행한다.', '제77조(양산단계) ① 방사청은 양산단계에서의 후속군수지원 보장을 위하여 RAM 업무계획을 수명주기관리계획서에 포함하여 작성한다. 다만, 수명주기관리계획서를 적용하지 않는 경우에는 종합군수지원계획서(ILS-P)에 포함하여 작성한다.② 연구개발주관기관 또는 양산업체는 양산단계에서 기술변경 등으로 생성ㆍ변경된 RAM 자료를 최신화하여 방사청에 제출한다.', '제78조(운영유지단계) ① 소요군은 야전운용제원 수집 시 국방군수통합정보체계(DELIIS) 등 현용 정보체계를 활용하는 것을 원칙으로 한다.② 야전운용제원은 운용 및 정비자료 등을 말하며 소요군은 정비자료의 신뢰성을 확보할 수 있도록 강구하고, 외주정비의 경우 외주정비업체를 통해 정비자료를 확보하여야 한다.③ 기품원은 소요군으로부터 야전운용제원을 제공받아 분석하여 데이터베이스를 구축하고, 분석결과를 관련기관에 환류한다.④ 소요군은 야전운용제원 분석결과를 성능개량, 군수지원, 수리부속 산정 최적화 계획수립 등에 활용한다.⑤ 소요군은 환류 받은 자료에 대하여 후속조치가 있을 경우에는 그 결과를 국방부(군수관리관실)에 보고하고 관련기관에 제공한다.⑥ 소요군은 운영유지 간 RAM 목표값 유지 및 향상을 위해 노력한다.', '제79조(구매단계) ① 방사청은 사업추진기본전략에 따라 구매사업으로 결정된 사업에 대하여 합참에서 제시한 RAM 잠정목표값을 고려하여 RAM 목표값을 설정하고, 제안요청서에 반영하여야 한다.② 방사청은 제안요청서를 작성할 때 RAM 목표값 충족여부 판단자료 및 장비유지ㆍ보수 관련 자료가 업체 제안서에 포함될 수 있도록 하고, 필요시 협상을 통하여 관련 자료 확보에 노력한다.③ 방사청은 확보된 RAM 자료를 기품원에 통보하고, 기품원은 데이터베이스를 구축하여 관련기관에 환류한다.', '제3절  야전운용제원 분석 업무', '제80조(계획수립) ① 기품원은 매년 1월말까지 당해 연도 RAM 분석계획을 수립하여 국방부(군수관리관실)에 보고한다.② RAM 분석계획은 다음 각 호 내용을 포함한다.1. 이전 연도 RAM 분석결과보고서 및 환류 계획2. 당해 연도 분석대상 장비, 분석방법, 범위3. 세부추진 계획(자료수집, 분석, 중간보고, 최종보고, 환류 등)③ 다음 연도 분석대상 장비 선정은 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의에서 결정한다.', '제81조(장비선정) ① 방사청, 각 군 및 해병대, 기품원, 국방부는 다음 각 호의 기준에 따라 다음 연도 RAM 분석대상 장비선정(안)을 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의로 제안한다.1. 방사청, 각 군 및 해병대가. 운영유지비가 많이 드는 등 예산 관련 문제가 있는 장비나. 수출 전망이 있어 수입국의 RAM 분석자료가 요구되는 장비2. 기품원가. 최근 1년간 장비가동률 기준 미충족 주요 장비나. 향후 유사장비 개발이 예정된 장비다. 양산 초기장비 또는 배치된 장비대수가 많은 장비라. 사용자 불만 및 하자발생 다수 장비3. 국방부가. 기타 관련기관 및 부서에서 RAM 분석이 필요하다고 추천하는 장비나. 국방부장관이 사안의 중요성을 고려하여 지정하는 장비② 국방부는 다음 연도 RAM 분석대상 장비를 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의에서 결정한다.', '제82조(자료수집) ① 기품원은 RAM 분석에 필요한 야전운용제원을 국방군수통합정보체계(DELIIS) 등 현용 정보체계를 연동하여 수집하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요할 경우 관련기관 (부대)과 사전 협의 및 방문하여 현장수집 하거나 후속군수지원사업 등 다양한 수단을 사용할 수 있다.② 기품원은 RAM 분석대상 장비의 자료를 수집할 때, 자료수집 계획 및 구체적 협조사항 등을 관련기관(부대)에 통보하고 협조를 요청한다.③ 관련기관(부대)은 제2항의 협조요청에 대해 검토 후 구체적 협조방안을 기품원에 통보한다.④ 국방부(군수관리관실)는 기관 간 업무협조 및 수행실태를 확인하고, 조정ㆍ통제한다.', '제83조(자료검증) ① 기품원은 분석결과의 신뢰성 확보를 위해 수집된 자료의 오류를 확인 및 검증할 수 있다.② 기품원은 오류자료 등을 별도 저장ㆍ관리하고, 오류자료의 정정을 위하여 관련부대에 문서로 통지한다.③ 통지를 받은 부대는 오류자료를 확인하고 원인을 파악한 후 그 결과를 기품원에 통보하며, 입력오류가 재발되지 않도록 사용자 교육 등 오류방지 대책을 수립해야 한다.④ 기품원은 제1항과 제3항의 업무수행을 위해 국방 RAM 분석협의체를 운영할 수 있다.', '제84조(RAM 분석범위 및 대상자료) ① RAM 분석은 무기체계의 주장비와 분석 가능한 하위단계까지 분석한다. 분석가능 범위는 대상품목의 야전 운용장비의 실적자료 유ㆍ무를 기준으로 한다.② RAM 분석에 사용되는 기준 및 대상자료는 다음 각 호와 같다.1. 분석대상 장비의 계층별 구조정보2. 분석대상 장비의 운용, 정비, 고장정보3. 기타 개발 RAM값, 체계지원분석결과 등 분석기준과 관련된 기술자료 등', '제85조(RAM 분석보고) ① 기품원은 국방부 지시에 따라 당해 연도 분석 진행경과를 국방부(군수관리관실)로 중간보고 한다.② 기품원은 당해 연도 분석결과(초안)를 보고한다.③ 국방부는 각 군 및 해병대 등 관련기관의 의견을 종합, 검토하여 기품원에 통보한다.④ 기품원은 제3항에 따라 보완이 필요할 경우 분석결과에 반영하여 최종 결과를 12월 중 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의에 제출한다.⑤ 국방부는 기품원이 제출한 최종 결과를 검토하고, 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의를 통해 확정한다.', '제86조(환류) 기품원은 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의에서 결정된 사항을 다음 연도 2월 말까지 관련기관으로 환류한다.', '제7장  부품단종관리', '제1절 기본방침', '제87조(부품단종관리 기본원칙) ① 군수품의 획득과 군수지원 활동을 수행할 때 관련 기관과 부서는 부품단종의 영향력을 인지하고, 이를 최소화하기 위해 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.1. 부품단종관리는 무기체계의 총수명주기에 걸쳐 관리하고, 부품단종으로 인한 영향을 최소화하여 수명주기비용과 가동률에 부정적인 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.2. 부품단종관리는 사전관리에 중점을 두고 부품단종 문제를 사전에 예측하여 대안을 수립(일괄구매, 재설계/설계변경, 동등품 개발, 대체 공급원 확보 등)하며, 무기체계의 획득 및 운영유지 간 군수지원에 미치는 영향을 최소화하기 위한 절차를 수립하고 이행하여야 한다.3. 부품단종관리 계획서는 해당 무기체계에 대한 부품단종 현황 및 대응방안을 반영하여 작성하여야 하며, 관련 기관은 계획서를 근거로 하여 부품단종에 대한 후속대응 및 지속적인 관리를 수행하여야 한다.4. 부품단종관리를 위해 무기체계 개발 간 수리부속에 대한 군수품표준화(규격화, 목록화, 형상관리)를 수행하여 부품단종으로 인한 장비가동률에 부정적인 영향을 미치지 않도록 해야 한다.5. 국방부는 부품단종을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해 기품원을 전문연구기관으로 지정 운영하며, 방사청과 각 군 및 해병대, 국과연에서는 부품단종 담당 부서 또는 인력을 유지하여야 한다.6. 방사청은 무기체계 획득 시 연구개발주관기관 및 계약대상자로 하여금 부품단종관리 계획서를 제출하게 하고, 식별된 단종정보에 대해 부품단종관리 정보체계에 입력하도록 한다. 이후 부품단종관리 계획서를 부품단종관리팀의 협의를 거쳐 각 군 및 해병대에 이관하여야 한다.7. 각 군 및 해병대는 소요제기 시 부품단종관리 대책을 요구하여야 한다.8. 기품원은 군수품 총수명주기관리 차원에서 부품단종에 대한 조사, 분석, 연구 및 기술지원 업무를 수행하고 관련 기관 및 업체를 대상으로 부품단종관리에 관한 교육을 실시하며, 업체가 부품단종관리 계획서를 작성하도록 지원하고 업체가 작성한 부품단종관리 계획서에 대한 적절성을 검토하여야 한다.② 연구개발사업의 경우 방사청은 연구개발주관기관으로 하여금 설계단계부터 무기체계 구성품의 부품단종 위험도를 평가하도록 하고, 위험도에 따른 부품단종 사전관리 대상 품목 선정 및 관리 대응방안 등을 별지 제6호 서식에 따라 부품단종관리 계획서에 포함하여 제출하게 하여야 한다.③ 기품원은 부품단종정보를 효율적으로 관리하기 위해 부품단종관리 정보체계를 구축하여 활용하며, 정부기관과 방산업체에 대해서는 정보체계의 정보를 공유할 수 있다.④ 부품단종관리팀은 획득단계는 방사청이, 운영유지단계는 각 군 및 해병대가 주관하여 운영하고, 단종 관련 안건이 발생하는 경우 각 단계별 주관기관은 회의를 소집할 수 있으며, 부품단종관리팀은 각 군 및 해병대, 방사청, 국과연, 기품원, 개발 및 생산업체 등으로 구성할 수 있다.⑤ 방사청은 무기체계 획득 시 각 군 및 해병대가 주요장비, 부품에 대한 부품단종정보를 절충교역으로 획득하도록 요구한 경우 타당성을 검토하여 절충교역 제안요청서에 반영할 수 있다.⑥ 운영유지단계 부품단종 문제해결을 위해 창성능개선 사전연구를 통한 단종부품 개선소요를 식별하여 창성능개선간 현 기술수준에 부합하는 개선된 부품으로 교체한다. 이를 위해 기품원은 창성능개선 대상장비에 대한 단종정보를 조사분석한다.', '제88조(부품단종관리 정보체계 운영) ① 기품원장은 획득 및 운영유지단계에서 부품단종정보가 체계적으로 관리될 수 있도록 부품단종관리 정보체계를 운영하여야 한다.② 국방부, 각 군 및 해병대, 방사청, 국과연, 기품원은 필요시 외부 용역기관을 활용하여 부품단종정보를 수집 및 입력할 수 있다.③ 기품원은 관련 기관의 부품단종관리 정보체계교육 요청 시 교육을  실시한다.④ 관련 기관은 각 호와 같은 정보를 부품단종관리 정보체계에 입력하여 상호 공유한다.1. 획득된 부품단종정보 및 상위 영향성 분석결과2. 단종부품 대응방안 및 조치결과3. 원 제작사 이외에 식별된 유효 조달원4. 부품단종관리계획서5. 자재명세서(BOM), 부품관리 정보 등', '제89조(정기보고) 각 기관은 부품단종관리에 대한 다음 각 호의 내용을 국방부에 정기적으로 보고하여야 한다.1. 기품원가. 부품단종관리 조사ㆍ분석ㆍ연구 성과, 부품단종관리 정보체계 데이터 현황(매년 11월 말)나. 획득단계 부품단종관리계획서 작성상태 검토결과(매년 6월 ㆍ 12월 말)2. 각 군 및 해병대가. 자체 부품단종관리 성과(매년 11월 말)나. 부품단종정보 획득 용역사업 후속조치 결과(용역사업 종료 후 3개월 이내)', '제2절 무기체계 획득 시 부품단종관리', '제90조(연구개발사업 부품단종관리) ① 방사청은 제안요청서 작성 시 업체 제안서에 부품단종관리 계획(안)을 제안할 수 있도록 다음 각 호의 내용을 포함하여야 하며, 효율적인 부품단종관리를 위해 양산계획 수립 시부터 개발 간 부품단종관리 계획을 최신화하여 반영하여야 한다.1. 부품단종 위험요소 및 관리 목표2. 부품단종관리 인원의 구성 및 역할3. 사전관리 대상 품목 선정기준 및 제공 가능한 품목의 자재명세서 범위4. 부품단종 식별, 대응방안 수립ㆍ확인ㆍ이행절차5. 목록화 계획 및 기타 부품단종관리를 위해 반영하여야 할 사항② 방사청 및 관련기관은 연구개발사업 간 부품단종 발생에 따른 영향을 최소화하기 위해 개발 초기부터 총수명주기를 고려하여 다음 각 호와 같이 부품단종관리 계획수립을 위한 업무를 수행한다.1. 방사청은 무기체계 획득과정의 부품단종관리를 주관하며, 무기체계 주 계약업체, 참여업체 등과 함께 부품단종관리 업무를 수행한다.2. 방사청은 연구개발사업의 진행에 따라 부품단종관리 계획을 구체화하고 보완하여 양산 및 운영유지단계까지 인계, 관리될 수 있도록 하여야 한다.3. 방사청은 연구개발주관기관으로 하여금 해당 무기체계의 개발단계 부품단종관리 계획을 수립하도록 한다.4. 연구개발주관기관은 제안서 작성단계부터 부품단종관리 계획서(별지 제6호 서식)를 포함하여 작성하며, 체계개발사업은 기본설계검토, 상세설계검토 및 규격화 완료시에, 양산사업은 계약 체결 및 주장비 납품연도에 각각 최신화하여 제출하고, 단계별 최신화된 부품단종관리계획서를 부품단종관리 정보체계에 입력한다. 기품원은 이를 지원 및 검토한다.5. 방사청은 체계개발 종료시 최신화된 부품단종관리 계획서를 수명주기관리계획서 부록에 포함하여 양산단계 사업부서(개발 결과물이 전력화되지 않는 사업) 또는 각 군 및 해병대에 이관하여야 한다.③ 방사청 및 관련기관은 연구개발 시 다음 각 호의 절차를 적용하여 부품단종 관련 위험도 평가 및 사전관리를 실시한다.1. 연구개발주관기관은 부품단종 영향 치명도, 발생 확률, 해결 가능성 등을 고려하여 부품단종 위험도 평가를 실시한다. 부품단종 위험도가 높은 품목에 대하여는 설계단계부터 대응방안을 수립하여 부품단종관리 계획서를 작성하여야 하고, 전문연구기관은 이에 대한 적절성을 검토하여야 한다.2. 제1호에 따라 검토한 부품단종관리 계획서는 부품단종관리팀 검토를 통해 확정한다. 이때, 부품단종관리팀은 체계지원관리회의에 포함하여 운영할 수 있다.3. 사전관리 대상 품목은 별지 제7호 서식으로 작성하여 부품단종관리 계획서의 부속문서로 관리한다. 단, 별지 제7호 서식 중 현행 부품단종관리 정보체계에 입력이 제한되는 사항(원제작사 연락처, 정보획득처, 정보획득 시점 등)은 부품단종관리 계획서와 같이 부품단종관리 정보체계에 첨부파일로 입력한다.④ 방사청은 부품단종에 대한 식별, 분석, 대안 수립 및 실행 등의 관리 활동 전반에 대해 기품원의 기술지원을 요청할 수 있으며, 필요시 기품원과 협의하여 별도 사업화할 수 있다.⑤ 방사청은 부품단종이 발생하였거나 예상되는 품목에 대해서는 기품원과 협의하여 부품단종에 사전 대응하기 위해 부품국산화 계획에 반영을 고려한다.⑥ 연구개발주관기관은 향후 발생하는 부품단종에 유연하게 대응할 수 있도록 성능, 비용, 일정 등을 고려한 개방형 시스템, 모듈화 등을 활용하여 설계 및 개발하여야 한다.⑦ 연구개발주관기관은 부품단종에 대비하여 고유 부품을 최소화하고, 부품의 공용화, 표준화, 상용부품 적용 등을 고려하여 설계하여야 한다.⑧ 방사청은 부품단종관리 계획에 대해 부품단종관리팀의 검토의견을 수렴하여 보완하고 이때 각 군 부품단종 소관부서의 의견도 반영한다.', '제91조(기술협력생산 부품단종관리) ① 방사청은 기술협력생산을 위해 국내업체가 제출하는 기술협력생산 계획서에 부품단종관리 계획서를 포함하도록 하여야 한다. 이때, 포함 내용은 제90조 제1항에 준하여 작성한다.② 방사청은 국내업체가 제출한 부품단종관리 계획서에 대해 기품원을 포함한 관련기관에 검토를 의뢰하여 의견을 수렴하고, 기술협력생산 계획에 반영하여야 한다.③ 방사청과 계약한 기술협력생산업체는 기술협력생산 장비의 성능에 영향을 줄 수 있는 주요장비, 부품에 대한 부품단종정보를 식별하여 부품단종관리 정보체계에 관련 정보를 입력하여야 한다.', '제92조(구매사업 부품단종관리) ① 방사청은 무기체계 구매사업 시 운영유지단계에서 부품단종 발생 가능성을 고려하여 구매하여야 한다.② 방사청은 제안요청서 작성 시 부품단종관리 계획을 제안할 수 있도록 제90조 제1항의 내용을 포함하여야 한다.③ 방사청은 제안서 평가 시 부품단종관리를 위한 부품단종관리 계획의 타당성에 대해 검토하여야 한다.④ 방사청은 구매사업의 협상계획 수립 시에 기품원 및 관련 기관으로부터 부품단종관리를 위한 지원조건에 대한 협상 요구사항을 받아 이를 반영할 수 있다.⑤ 방사청과 계약한 계약상대자는 계약목적물의 성능에 영향을 줄 수 있는 주요장비, 부품에 대한 부품단종정보를 식별하여 계약 체결 및 주장비 납품연도에 부품단종관리계획서를 제출하고, 단계별 최신화된 부품단종관리계획서를 부품단종관리 정보체계에 입력한다.⑥ 방사청은 무기체계 계약 후 계약업체에 의한 부품단종정보 입력이 제한되는 경우 계약업체로부터 부품단종정보를 제출받아 방사청 또는 기품원이 부품단종관리 정보체계에 입력할 수 있다.', '제3절 무기체계 운영유지 시 부품단종관리', '제93조(운영유지 부품단종관리 계획) ① 각 군 및 해병대는 무기체계의 원활한 운영유지를 위해 소요제기 단계부터 부품단종관리 계획수립에 적극 참여하여 의견을 제시하여야 한다.② 방사청은 부품단종관리에 대비하도록 부품단종관리 계획서를 수명주기관리계획 부록에 포함하여 각 군 및 해병대로 인계하여야 한다.③ 각 군 및 해병대는 인수한 부품단종관리 계획서를 해당 무기체계의 운영유지에 맞게 보완하여 부품단종관리 활동을 수행하여야 한다.④ 각 군 및 해병대, 관련 기관은 제94조 제2항에 따라 수집한 제작사 부품단종정보 및 정비업체 부품단종정보 등을 기초로 부품단종 식별ㆍ확인보고를 별지 제8호 서식으로 작성하여 부품단종관리 활동을 수행하여야 한다.⑤ 각 군 및 해병대는 무기체계의 운영유지단계 부품단종에 대비한 예산을 편성 요구하여 부품단종관리 활동이 가능하도록 하여야 한다.⑥ 각 군 및 해병대는 부품단종관리 계획의 수정 보완과 부품단종관리 전반에 대해 기품원의 검토와 기술지원을 요청할 수 있으며, 필요시 기품원과 협의하여 별도 사업화할 수 있다.⑦ 각 군 및 해병대는 획득한 부품단종정보를 부품단종관리 정보체계에 입력한다.⑧ 각 군 및 해병대는 양산단계 종료 이전 효율적인 부품단종관리를 위해 장비개발 주계약업체 또는 참여업체와 별도의 합의각서(MOA, Memorandum of Agreement)를 체결할 수 있다.', '제94조(운영유지 부품단종관리 업무절차) ① 각 군 및 해병대는 기품원의 협조를 받아 별표 6에 따른 운영유지단계 부품단종관리 업무 프로세스를 참고하여 아래와 같이 부품단종관리를 수행한다.1. 부품정보 정제 및 정정 업무를 수행하여 부품단종정보 및 수명정보 확보를 위한 기반을 점검한 후 부품단종 위험도 평가를 수행한다.2. 부품단종 위험도 평가의 결과에 따라 관리대상 품목을 선정한다.3. 상용 솔루션 활용, 원제작사 및 업체 문의 등을 통해 부품단종정보를 획득한다.4. 부품단종정보와 군의 재고량, 예상소요량 등 지원성 정보를 통합 분석한다.5. 분석결과를 통해 대응방안을 선별하고 기술검토 후 적절한 대응방안을 수행한다.② 부품단종정보는 다음 각 호의 방법으로 수집한다.1. 방사청으로부터 인수받은 부품단종관리 계획서2. 기품원 부품단종관리 정보체계 활용 부품단종정보 검색3. 제작사에서 제공한 부품단종정보4. 기술지원기구에서 제공한 부품단종정보5. 해당 무기체계의 연구개발주관기관에서 제공하는 부품단종정보6. 상용 부품단종정보 제공 서비스체계 활용 부품단종정보 검색7. 기품원에서 제공한 국외 원제작사 품목 부품단종정보③ 각 군 및 해병대는 식별된 단종부품에 대해서는 자재명세서(BOM)를 활용하여 상위 부품에 대한 영향분석을 하고, 자재명세서가 미 구축된 단종부품에 대해서는 필요시 기품원과 협의하여 상위 영향분석을 실시한다.④ 기품원은 식별된 단종품목에 대해 대책을 강구하여 각 군 및 해병대로 제시하고, 각 군 및 해병대(필요시 부품단종관리팀 소집)는 대안선정을 위해 다음 각 호와 같은 자료를 수집 검토해야 한다. 국방부, 각 군, 해병대, 방사청, 국과연 등은 기품원의 대응방안 마련을 위해 필요한 정보체계 접근, 자료제출, 부대방문 등에 협조한다.1. 단종품목에 대한 현 재고량 및 구매가능(대체조달원, 일괄구매 포함) 여부2. 성능개량 계획3. 대체ㆍ호환품 식별4. 부품국산화 계획5. 형상변경 가능성 검토6. 국ㆍ내외 정비가능여부 확인7. 각 군 군수사 자체 제작능력 확인⑤ 각 군 및 해병대는 기품원에서 제시한 대응방안 중 다음 각 호에 따라 검토하여 최종 대응방안을 수립한다.1. 단종 예상품목의 현 재고량으로 지원이 가능한 시점을 확인하고 관리한다.2. 지원이 제한되는 경우에는 대응방안을 수립하여 관리한다. 이때, 다음 각 목에 해당하는 경우 분리 조달할 수 있다.가. 보급계획 부대의 특성이 서로 상이한 경우나. 조달계획 수정에 의해 추가 조달하는 품목다. 군수품 상용화 확대를 위한 상용품 시범사용으로 일부 물량을 상용품으로 조달하는 경우라. 안정적 조달을 위해 다수 업체와 계약이 필요한 품목과 상용품 조달 확대를 위해 필요한 경우 및 군수지원범위를 지정하는 성과기반군수지원(PBL) 등을 적용하는 경우3. 구매 가능 시에는 일괄구매 등 장비 도태계획과 연계된 부품단종관리를 실시한다.4. 구매 제한 시 대체품 사용 가능 여부를 판단하여 구매할 수 있다.5. 구매 및 대체품 식별 제한 시 부품국산화, 기술변경 또는 성능개량 등 적절한 방법을 강구한다.6. 복구성 품목에 대해서는 해외 창정비를 검토하되, 장기적으로는 국내개발을 추진하여야 한다.⑥ 방사청 및 각 군 및 해병대는 단종 예상품목을 납품 가능한 조달원이 식별되면 식별된 업체정보를 공유 및 활용해야 한다.', '제8장 부품국산화', '제1절 기본방침', '제95조(부품국산화의 업무범위) ① 국방부(군수관리관실)는 무기체계 안정적 운용 및 전투준비태세 확립에 필요한 부품 국산화 정책을 수립ㆍ조정 및 지원하고, 각 군 및 방사청은 무기체계 부품 국산화 개발 소요를 발굴한다.② 부품 국산화는 군수지원능력 제고, 국방과학기술 향상 및 파급효과, 경제성 등을 고려하고, 장비운용의 효율성을 제고시키기 위하여 상용 신기술의 군용화에 기여하여야 한다.③ 제1항에 따라 소요 발굴된 부품국산화 업무 범위는 다음 각 호와 같다.1. 방사청은「방위사업법」 및「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」에 따라 부품국산화를 수행하며, 이를 위한 계획을 수립한다2. 국방부(군수관리관실) 및 각 군은 운영유지단계 부품국산화를 수행하며, 각 군은 군이 보유하고 있는 능력(인력, 기술, 장비 및 공구, 시설 등)을 활용하여 직접개발 가능품목은 각 군의 규정ㆍ절차를 적용하여 추진하고, 군의 능력을 초과하거나 업체개발이 유리하다고 판단되는 품목은 부품국산화개발절차에 따라 업체개발을 추진한다.3. 방사청은 각 군의 소요를 검토하여 무기체계 부품국산화 개발 지원사업을 통해 운영유지단계에서 부품국산화를 지원할 수 있다.④ 본 절에서 정하는 운영 중인 군수품의 부품 국산화 개발관리 이외에 무기체계의 개발 및 재개발(‘37’재고번호품목) 또는 양산단계에 있는 국산화에 관한 사항은 방사청장이 따로 정한다.', '제96조(개발범주) ① 운영유지단계 부품 국산화 개발의 범주는 전력화가 완료된 장비ㆍ물자의 부품 중 외자구매하고 있는 구성품ㆍ결합체 및 부분품(내장형 소프트웨어는 포함되나 그 밖의 소프트웨어는 제외)을 대상으로 한다.② 필요시 전략적 확보 품목, 기술적 난이도가 높은 품목 및 경제성이 결여되고 부품단종 또는 부품단종이 예상되는 품목에 대해서는 정부투자 연구개발로 추진할 수 있으며, 개발절차는 「국방전력발전업무 훈령」 제7절 전력지원체계 사업관리와 방사청 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」을 따른다.', '제97조(국산화 달성기준 및 국산화율 산정) ① 개발품목의 국산화율 달성기준은 가격기준의 국산화율 산정공식을 적용하여 다음 각 호와 같이 적용한다. 다만, 단종대비 등 국산화가 불가피한 품목 중 달성기준을 충족하기 어려울 경우 각 군 및 방위사업청 국산화개발 관련 규정에 따른 개발관리기관의 심의회를 통해 국산화율을 조정할 수 있다.1. 개발승인 당시 국외조달실적 가격(다만, 물가상승율 및 환율변동 고려) 대비 원가절감 비율이 20% 이상이고, 부품 국산화율 50% 이상 달성2. 기술파급효과가 큰 핵심부품 연구개발의 경우 부품 국산화율 50% 이상 달성3. 제1ㆍ2호의 사유에 해당하지 않은 품목의 경우 부품 국산화율 70% 이상 달성② 제1항에 따른 가격기준의 국산화율 산정은 다음 각 호의 산식에 의한다. 이 경우 국내제조 구매품은 국내 제조원이 확인된 경우에 한한다.③ 제2항에 따라 국산화율 산정공식에 적용하는 개발단위 부품의 단가는 개발업체가 관련 증빙자료에 의하여 작성한 원가를 말한다. 이 경우 원가는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제6조 제1항 제1호부터 제3호까지에 따라 작성된 재료비ㆍ노무비ㆍ경비의 합을 말하며 일반관리비와 이윤은 제외한다.④ 개발에 소요되는 구성부품 중 상용구매가 가능한 다음 각 호의 부품 등의 구입비는 재료비에 포함하여 계상한다.1. 집적회로(Integrated Circuit)류(MS류 부품은 제외)2. 저항기(Resistor)3. 2극관(Diode)(수 암페어 이하)4. 트랜지스터(Transistor)(수 암페어 이하)5. 축전기(Capacitor)(μ단위)6. 유도기(Inductor)(μ단위)⑤ 제2항에 따른 국산화율 산정 대상품목은 "군사용 적합" 판정을 득한 품목 중 2개 이상 단위부품으로 구성된 구성품ㆍ결합체로 한다.', '제98조(부품개발대상 품목의 선정기준 및 불승인 대상) ① 부품 국산화 개발대상 품목의 선정기준은 다음 각 호와 같다.1. 군 운용유지상 국산화가 필요한 국외수입 품목2. 수입대체 효과 또는 기술파급 효과가 높은 품목3. 조달품목 중 단종이 발생하였거나 5년 내에 단종이 예상되는 품목4. 내자조달 제조 납품실적이 있는 품목 중 국방규격이 없고 경제성이 있는 품목5. 군창 제작(주물, 단조, 3D프린팅 등)이 가능한 품목② 다음 각 호의 사항은 부품 개발대상에서 제외한다.1. 별도의 가공이 필요하여 정부(각 군 및 방사청)에서 사용할 수 없는 단위의 소재, 부분품 등 다만, 소요군이 목록화하여 관리하고 있는 품목으로 군 소요가 있는 것으로 확인된 품목은 제외한다.2. 국방규격, 한국화 도면형 규격 또는 그 밖의 상세규격(KS, MS 등)이 있는 품목. 이 경우 규격은 개발대상 품목의 규격을 말한다.3. 개발승인을 얻어 개발 중인 품목 및 무기체계 획득단계의 국산화계획에 포함된 품목4. 체계개발ㆍ기술개발 중인 무기체계 또는 전력지원체계 장비의 부품5. 원제작사와 기술협력 계약을 체결하여 면허생산 중인 품목의 부품. 다만, 원제작사와 개발업체 간에 기술협력 계약 등을 체결하여 국내개발을 합의 또는 동의한 경우에는 개발가능하다.6. 원제작사와 면허생산 불가 품목에 관한 협약을 체결한 업체가 개발 신청한 협약 품목. 다만, 비협약업체는 원제작사의 기술을 사용하지 않는 경우에 한하여 개발 승인한다.7. 상용장비ㆍ비표준장비ㆍ의무장비의 부품8. 군 자체 정비용 사용을 목적으로 하는 개발계획 또는 군직개발 중인 품목9. 개발 승인일을 기준하여 5년 이상 군소요가 없거나 F+3∼F+8에 도태되는 장비의 부품10. 군소요가 소량 또는 소액으로 경제성이 없는 품목(연간소요 3개 또는 연간 조달금액 300만원 이하). 단, 동일 업체가 소량ㆍ소액 품목을 다수 개발하여 기준을 초과할 경우 또는 업체에서 개발의사를 제기한 경우에는 대상품목으로 선정할 수 있다.③ 개발관리기관은 제2항 제2호에 따라 국방규격, 한국화 도면형 규격 또는 그 밖의 상세 규격(KS, MS 등)은 있으나 내자조달 제조납품 실적이 없는 품목을 개발하고자 할 경우에는 해당 품목의 국방규격번호 또는 도면형 규격번호를 기재하고, 개발사유를 명기하여 개발을 승인한다.④ 주장비 체계업체 등 방산업체가 체계조립 및 업체 창정비를 위한 제2항 제1호의 품목개발은 개발관리기관의 형상관리 절차에 따른다.', '제99조(개발관리기관) 국산화 개발대상품목의 개발승인, 개발에 필요한 기술 및 시험평가 지원, 개발업체에서 작성한 규격안 검토, 업체요구 시 개발품목에 대한 품질확인 등을 지원하는 기관(이하 "개발관리기관" 이라 한다)은 다음 각 호와 같다.1.「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」에 따른 부품국산화 개발관리기관은 국기연으로 한다.2. 운영유지단계 부품국산화 개발관리기관은 각 군으로 한다. 다만, 제95조 제3항 제3호에 따른 부품국산화 개발관리기관은 국기연으로 한다.3. 각 군은 국기연에서 개발관리가 유리하다고 판단되는 경우 방사청, 국기연과 협의를 통해 국기연을 개발관리기관으로 할 수 있다.', '제100조(개발업체) ① 개발업체는 해당 품목을 개발할 수 있는 최소한의 기술과 설비 및 기술인력을 보유하고 있거나 해당 품목 또는 유사품목의 제조 경험이 있는 국내업체로 하며, 개발관리기관은 별표 7을 참고하여 각 군의 특성을 반영한 평가기준을 마련 후 개발업체를 선정한다.② 각 군은 부품국산화 개발을 위하여 핵심기술을 연구개발한 업체의 인원에 대하여 연구개발 장려금 지급대상자로 방사청에 추천할 수 있다.', '제101조(개발기간) ① 운영유지단계 부품의 개발기간은 견본 또는 기술자료 제공일 기준으로 36개월 일몰제(日沒制 : 승인된 기간 이내 규격화 업무가 완료되지 않거나 기간연장 조치가 없을시 승인된 개발과제가 자동으로 종료되는 것을 말한다)를 원칙으로 하며 규격요구 조건에 충족되도록 개발하기 위하여 필요한 경우에는 개발기간을 다음 각 호와 같이 연장할 수 있다. 다만, 동일사유에 의한 연장 횟수는 1회에 한한다.1. 원소재 획득불가로 대체소재 확보가 필요한 경우 : 12개월2. 특수한 조건(원형유지, 특수분석장비 소요, 해외분석 필요 등)으로 인하여 견본 분석이 지연되는 경우 : 12개월3. 군사용 적합 판정 신청 이후 단계에 있는 경우 : 12개월4. 개발시험평가 완료 후 운용시험평가(부착시험)가 필요하나 개발관리기관의 사정(평가장비 불가동, 작전운영 등)으로 인하여 시험평가가 지연되는 경우 : 12개월5. 국외에서 시험평가를 실시하는 경우 : 24개월6. 그 밖에 개발관리기관의 책임으로 인하여 연장사유가 발생한 경우에는 해당기간 만큼 연장한다.② 제1항에 따라 개발기간을 연장하고자 할 경우에는 개발업체가 개발기간 완료 도래 2개월 전까지 별지 제9호 서식에 따라 개발기간 연장을 요청하고, 개발관리기관은 개발기간 연장여부를 검토 후 승인한다.', '제102조(도입단가) ① 도입단가는 방사청이 관리하는 외자조달실적 단가, 소요군이 관리하는 외자조달실적 단가(품목기본철의 수록단가), 개발신청업체가 제출한 수입단가를 사용하며 도입단가가 경합된 경우의 우선순위는 다음 각 호와 같다.1. 방사청의 외자조달실적 단가. 다만, 방사청의 외자조달실적 단가가 3년 이상 경과되어 비현실적인 경우에는 소요군의 외자조달실적 단가를 우선 적용한다.2. 소요군의 3년 이내 외자조달실적 단가3. 개발 신청업체의 3년 이내 수입단가4. 상기 1호∼3호의 도입단가 발생시기가 모두 3년 이상 경과하여 불합리한 경우에는 물가상승률(한국은행이 고시한 생산자 물가지수 등)을 계상하여 반영할 수 있다.② 개발관리기관은 제1항에 따라 개발신청업체가 제출한 수입단가를 적용할  경우에는 최근의 가격정보 및 관련 자료를 수집ㆍ활용하여 수입단가의 적절성 여부를 검토한다.', '제103조(개발예상단가) ① 개발업체는 부품을 개발하고자 할 경우 개발예상단가를 제출하여야 한다. 이때, 개발예상단가란 개발업체가 원가 요소별 제반 개발비용을 고려하여 산정한 예정납품 단가를 말한다.② 조달구매기관은 개발업체가 제출한 개발예상단가를 개발품의 내자조달 구매계약의 참고자료로 활용할 수 있다.', '제104조(개발비용) ① 개발에 따른 모든 비용은 개발업체가 부담한다. 다만, 필요시 제96조에 따라 정부도 비용을 부담할 수 있다.② 개발관리기관은 개발업체의 시제제작비 지원을 위한 예산을 확보하여 개발 성공 시 각 군의 시험평가 간 사용되어 손상된 시제품에 대하여 개발관리기관에서 개발심의시 승인된 단가를 적용하여 시제제작비를 지급할 수 있다. 다만, 제98조 제3항의 경우에는 연구개발 확인서를 발급받은 품목을 대상으로 시제제작비를 지급할 수 있다.', '제105조(기술지원) 개발관리기관은 개발업체로부터 기술자료 제공 및 기술지원을 요청받은 경우에는 가능한 범위 내에서 지원할 수 있다.', '제106조(기술자료의 소유권) 국방 규격화한 개발품의 기술자료의 지식재산권은 국방부의 소유로 한다.', '제107조(개발신청 품목 및 개발완료 품목의 경합) ① 개발업체가 개발신청 품목이 동일 품목으로 경합된 경우에는 제100조 제1항에 따른다.② 개발완료 품목이 경합된 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 처리한다.1. 동일 품목을 2개 이상의 업체가 중복 개발하였을 때에는 매년 지명경쟁에 의하여 집행하는 것을 원칙으로 한다.2. 제1항에 따른 중복개발의 원인이 개발업체가 개발품목의 재고번호 또는 참조번호의 기재 잘못으로 인하여 발생한 경우에는 군사용 적합 판정시기를 불문하고 다음 각 목의 기준에 따라 계약을 집행한다.가. 재고번호와 참조번호가 경합할 경우에는 재고번호를 사용한 개발품목을 지명하여 집행한다. 다만, 임시재고번호는 참조번호의 식별용으로 사용한다.나. 참조번호가 경합할 경우에는 원생산국의 참조번호를 사용한 개발품목을 지명하여 집행한다.다. 그 밖의 원인에 의하여 중복 개발된 경우에는 지명 경쟁계약으로 집행한다.', '제2절 개발 절차', '제108조(부품개발대상 품목의 소요제기) ① 개발신청업체는 개발신청품목 목록 및 개발계획서를 작성하고 도입단가 근거를 첨부하여 개발관리기관 및 한국방위산업진흥회(이하 방진회라 한다)에 수시로 승인을 요청할 수 있으며, 개발계획서에 포함할 사항은 다음 각 호와 같다.1. 개발의 필요성2. 개발대상품명, 재고번호, 부품(참조)번호, 부품구분(구성품ㆍ결합체ㆍ부분품 중 택일)3. 개발대상 품목의 적용장비명ㆍ재고번호4. 도입단가ㆍ개발예상단가5. 개발기간ㆍ개발완료시기6. 개발방안(기술협력 여부 및 원제작사와의 지식재산권 포함)7. 설계, 시제 제작, 시험평가 등 시험평가 방안 및 일정8. 국산화계획 및 목표국산화율9. 회사현황(생산설비, 시험장비, 기술인력, 사업자등록증 등)② 개발관리기관은 매월 말에 개발신청 품목을 종합하여 개발업체ㆍ도입단가ㆍ개발예상단가 등을 포함한 개발대상품목 목록을 별지 제9호부터 제12호까지의 서식에 따라 작성 후 단수의 개발업체를 선정한다.③ 방진회는 매 월말에 개발신청업체가 개발신청 한 품목을 종합하여 별지 제9호부터 제12호까지의 서식에 따라 개발대상품목 목록을 작성 후 제1항의 개발계획서와 함께 국기연으로 소요제기한다.④ 동일한 품목에 대해 개발신청업체 수가 복수일 때에는 개발관리기관이 개발신청 업체를 모두 심사하여 개발 우선순위를 정한 후 1순위 업체를 우선승인하고, 개발승인 업체가 개발을 포기하거나 실패하였을 경우 차순위 업체에 대한 개발 타당성 검토 및 개발 승인은 수시로 할 수 있으며, 개발 완료기간은 제101조 제1항에 따른다.⑤ 제2항에 따라 개발관리기관별 접수하는 개발신청 품목은 다음 각 호와 같다.1. 소요군 : 견본전시회(인터넷 또는 상설 전시장 등 포함) 또는 수시신청 접수를 통하여 개발업체를 선정한 품목2. 국기연가. 소요군 및 방산업체에서 개발소요를 제기하지 아니한 품목 중에서 국기연에서 개발의 필요성이 있다고 판단하여 개발업체를 선정한 품목나. 방진회에서 소요제기한 품목⑥ 개발관리기관은 동일 계열의 개발대상 품목이 다수인 경우에 패키지 개발이 가능하도록 개발업체를 선정할 수 있다.', '제109조(개발대상 품목의 전시) ① 각 군 및 해병대는 인터넷 및 상설전시장을 확보하여 개발대상품목의 견본ㆍ품목목록ㆍ사진ㆍ도면ㆍ기술자료 등을 전시하여야 한다. 이 경우 전시관의 전시방법 및 시기는 다음 각 호와 같다.1. 인터넷 전시 : 각 군 홈페이지와 국기연 홈페이지에 통합하여 연중 전시2. 견본 전시 : 각 군 상설전시장에 연중전시, 연간 2회 이상 견본전시회 개최② 각 군 및 해병대는 개발 승인 후 6개월 이내에 견본 확보가 곤란한 품목은 인터넷 또는 견본 전시대상 품목에서 제외하여야 한다.③ 방사청은 재개발(‘37’재고번호품목) 대상품목 개발을 위해 별지 제11호, 별지 제12호 서식 접수 후 개발대상품목을 선정하여 각 군 및 해병대에 견본전시를 의뢰할 수 있다.④ 각 군 및 해병대는 방사청이 견본전시를 의뢰한 재개발 대상품목의 전시결과를 작성하여 전시회 종료 1개월 이내에 방사청에 통보하여야 한다. 이 경우 개발신청업체의 이력서를 통보하여야 하며, 이력서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.1. 회사의 소재지, 대표자, 주무부서, 담당자, 전화번호 등2. 생산설비, 기술인력, 유사품목의 생산실적 등', '제110조(개발타당성 검토) ① 개발관리기관은 제108조 제1항의 개발계획서와 제108조 제2항의 개발대상품목 목록에 대해 방사청, 국과연, 국기연 등 관계기관에 검토를 의뢰한다.② 검토 의뢰 받은 기관은 제98조 제2항에 따른 불승인기준 등을 참조하여 다음 각 호의 사항을 검토한 후 별지 제13호 서식에 따라 그 결과를 작성하여 의뢰요청 기관에 회신하여야 한다.1. 각 군 : 품목정보(품명, 적용장비), 연간 소요량, 조달 단가, 과거 개발실패 사례 검토, 지식재산권2. 방사청 : 품목정보(재고번호, 참조번호), 조달 단가3. 국과연 : 국내 개발ㆍ생산기술 수준 및 국산화 개발 가능성4. 국기연 : 규격 및 도면 보유, 중복 개발', '제111조(개발대상 품목의 승인 및 취소) ① 개발관리기관은 부품개발 대상 품목에 대한 관련 기관의 개발 타당성 검토 결과를 참조하여 개발 적격품목을 확정한 후 품목별로 개발관리번호, 개발관리기관, 개발업체 및 개발조건을 붙여 개발을 승인하고, 별지 제14호 서식에 따라 개발승인품목 목록을 작성하여 관련 기관에 통보한다. 특별한 사유가 없는 한 업체의 개발신청 접수 후 3개월 이내에 통보하여야 한다.② 심의 결과를 접수한 소요제기 기관은 개발 승인업체에 개발관리기관과 협약체결 추진 일정을 통보한다.③ 개발 승인된 품목이 다음 각 호에 해당되는 경우에는 개발관리기관별로 심의하여 승인을 취소한다.1. 개발승인조건 또는 개발협약을 준수하지 않을 경우2. 협약일로부터 6개월 이내에 개발에 착수하지 않을 경우3. 실제 개발업체가 아니거나 전량 하도급한 사실이 확인된 경우4. 중복개발이 확인된 경우의 후발 승인업체5. 개발을 포기한 경우(정당한 사유 없이 개발계획 대비 6개월 이상 지연될 경우는 개발 포기로 간주한다)6. 개발품목의 재고번호 또는 참조번호가 상이한 경우. 다만 해당품목의 재고번호 또는 참조번호가 변경된 경우에는 취소대상에서 제외한다. 이 경우 개발관리관은 별지 제9호 서식으로 관련 근거가 포함된 제원변경 사유서를 작성하여 제원변경에 대한 조치를 하여야 한다.7. 국산화 인증서류를 허위로 제출하여 국산화 인증을 받은 경우', '제112조(개발협약체결) ① 개발관리기관은 개발업체와 협약체결 시 견본 또는 관련 기술자료 제공시기를 명시하고, 개발업체는 개발승인을 받은 후 2개월 이내에 개발관리기관과 개발협약을 체결하여야 하며, 개발협약서에 포함해야 할 사항은 다음 각 호와 같다.1. 국방규격, 한국화 도면형 규격 또는 그 밖의 상세 규격(KS, MS 등)에 의한 내자조달 제조납품실적 품목임이 확인되는 경우에는 개발승인을 취소한다.2. 개발단가의 산출근거가 허위로 판명되는 경우에는 개발승인을 취소한다.3. 무단으로 지식재산권을 출원, 등록 또는 침해하여 분쟁을 발생시켰을 경우에는 그 손해배상의 책임을 진다.4. 개발업체가 국산화개발 완료 후 정당한 사유 없이 정부조달계약에 불응할 경우에는 연구개발확인서를 회수하고 경쟁계약 추진 등 정부의 조치사항을 반드시 명시한다.5. 국산화 개발완료품목에 대해 정부 또는 타 업체가 구매요청 시 개발업체는 정당한 사유가 없는 한 즉시 응하여야 하며, 불응할 경우에는 정부 또는 개발 완료품목을 구매하고자 하는 업체가 해외구매 또는 다른 업체에서 생산 등 대체구매품을 사용하더라도 이의를 제기할 수 없다.6. 개발관리기관은 해당 개발대상 품목을 사용하는 업체에 통보하여 개발 완료품목이 우선 구매될 수 있도록 적극적으로 노력하여야 한다.7. 그 밖에 개발관리기관이 필요하다고 판단한 사항② 개발업체는 개발협약을 체결한 후 6개월 이내에 개발승인 품목의 연도별 세부 개발계획서와 국산화율 이행계획서를 개발관리기관에 제출하여야 하며, 국산화율 이행계획서에는 목표 국산화율, 개발계획단위부품, 동 부품의 개발예상단가, 미개발단위부품, 동 부품의 구매 또는 수입예상단가를 제시하여야 한다.', '제113조(개발관리기관 및 개발업체의 변경) ① 각 군은 해당 군을 개발관리기관으로 지정하여 소요제기한 품목 중 개발관리기관이 국기연으로 변경 승인된 품목이 있는 경우 개발업체의 이력서를 변경 지정된 개발관리기관에 통보하여야 하며, 이력서에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.1. 개발업체의 소재지, 대표자, 주무부서, 담당자, 전화번호 등2. 생산설비, 기술인력, 유사품목의 생산실적 등② 개발관리기관은 개발이 완료되기 전에 개발관리기관 또는 개발업체를 변경하고자 할 때는 별지 제9호 서식을 작성해 조치를 하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 이를 승인하여야 한다. 다만, 개발업체가 변경 승인된 경우에는 잔여 개발기간을 승계한 것으로 본다.③ 국산화 개발 완료업체의 인수ㆍ합병 등으로 업체를 변경하고자 할 때에는 제2항의 규정을 준용하되, 다음 각 호의 사항을 검토한 후 이를 승인할 수 있다.1. 제100조에 따른 기본 요건을 갖추었는지 여부2. 국산화 개발당시의 시험평가 설비 및 해당 품목을 생산할 수 있는 요건을 갖추었는지 여부3. 개발품의 수의계약 실적 및 원활한 군수지원 가능 여부', '제114조(대여 및 관급지원) ① 각 군은 개발협약을 체결한 개발업체가 승인품목의 개발을 위하여 견본대여를 요청하는 경우 이를 무상으로 대여할 수 있으며, 각 군 이외의 개발관리기관과 개발협약 체결시에는 다음 각 호의 절차를 따른다.1. 해당 개발관리기관은 해당 군으로 개발협약 품목을 통보한다.2. 개발협약 품목을 통보받은 각 군은 군수품관리법 제14조 및 각 군 규정에 따라 개발관리기관의 부품국산화개발을 위한 견본대여 요청에 최대한 지원한다.② 개발업체가 시제품 제작에 필요한 원자재 획득이 곤란하여 해당 원자재의 지원을 요청할 경우에는 각 군은 이를 무상으로 지원할 수 있다.③ 각 군은 개발업체가 부품개발에 필요한 군 보유 설비나 장비 활용을 요청할 경우 이를 지원할 수 있으며, 이에 대한 사항은 국방부훈령「해외정비품 국내정비능력 개발업무 및 관리에 관한 훈령」의 ‘아웃워드(Outward)’를 적용한다.', '제115조(부품개발품목의 시험평가) ① 개발업체는 개발계획서에 따라 시제품을 제작하여 세부단위 구성부품과 조립체(완제품) 단위로 자체시험평가를 실시하고, 해당 시험성적서와 개발단위 부품의 내역을 첨부하여 개발관리기관에 시험평가를 의뢰하여야 한다.② 개발관리기관은 개발업체로부터 개발시험평가를 의뢰받은 때에는 개발시험평가를 실시하여야 하며, 국기연 및 국과연은 필요시 개발업체와 개발시험평가를 위한 용역계약을 체결하여 수행할 수 있다. 다만, 각 군은 자체 시험설비가 제대로 갖추어져 있지 못하거나 기술부족 등으로 인하여 개발시험평가가 어렵다고 판단될 때에는 시험대상 품목ㆍ시험의뢰내용 등을 명기하여 국기연 또는 국과연에 개발시험 평가를 의뢰할 수 있으며, 이 경우에 국기연ㆍ국과연은 특별한 사정이 없는 한 개발업체와 기술용역계약을 체결하여 시험평가를 지원하여야 한다.③ 개발관리기관은 개발시험에 합격된 품목에 한하여 운용시험을 실시하고, 각 군은 부대 운용시험평가에 소요되는 경비를 매년 예산에 반영하여야 한다. 다만, 개발관리기관은 개발시험평가에 합격된 품목이 시험장비의 불비 등으로 운용시험평가를 실시할 수 없을 때는 소요군에 운용시험평가를 의뢰하여야 하며, 소요군은 시험평가를 실시한 후 합격여부를 해당기관에 통보하여야 한다.\u3000각 군 이외의 개발관리기관이 소요군에 체계적합성시험, 운용시험평가 등 군 관련 시험평가를 의뢰할 시 다음 각 호의 절차를 따른다.1. 해당 개발관리기관은 해당 군으로 개발협약 품목 및 시험평가계획(안)을 통보한다.2. 개발협약 품목 및 시험평가계획(안)을 통보받은 각 군은「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」제9조에 따라 개발관리기관의 부품국산화개발을 위한 시험평가를 요청한 자의 부담으로 지원할 수 있다.④ 제2항 및 제3항에도 불구하고 개발관리기관은 개발시제품이 적용장비의 성능ㆍ신뢰성ㆍ내구성 등에 영향을 주지 않는다고 판단될 경우 개발시험평가 또는 운용시험평가만을 실시할 수 있으며, 시험평가결과는 정부공인시험기관 또는 한국인정기구(KOLAS, Korea Laboratory Accreditation Scheme) 인정서를 보유한 군 시험기관 또는 원제작사의 시험평가서를 대체 적용할 수 있다.⑤ 제95조 제4항에도 불구하고 제3항 및 제4항은 방사청장 주관 무기체계 부품국산화 사업의 시험평가에도 적용한다.', '제116조(군사용 적합 판정) 개발관리기관은 시험평가(개발 및 운용시험평가)를 완료한 품목에 대하여는 군사용 적합ㆍ부적합을 판정하여 그 결과를 개발업체에 통지하여야 한다.', '제117조(국산화 인증의 신청) ① 개발업체는 군사용 적합 판정을 받은 품목에 대하여 국산화 인증을 받고자 하는 경우 다음 각 호의 국산화 인증 신청서류를 구비하여 개발관리기관에 신청하여야 한다.1. 군사용 적합 합격판정 통지서 사본2. 국내제조(자체제조ㆍ구매) 단위부품 및 수입 등 그 밖의 단위부품내역3. 개발단가 산정자료 : 총괄집계표, 원가산출내역서, 그 밖에 관련 증빙서류4. 국내제조(자체제조ㆍ구매)입증자료 : 자체설계도면, 작업지시서, 외주계약서, 재료구입 영수증 등5. 미개발 단위부품의 국내ㆍ외 구입 관련 증빙서류② 개발관리기관은 제1항으로 신청 시 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 지체 없이 국산화 인증을 위한 심사에 착수하여야 한다.', '제118조(국산화 인증심사) ① 개발관리기관은 국산화 인증신청품목에 대하여 제97조 제1항에 따른 가격기준의 국산화율을 달성한 경우에 한하여 국산화 인증을 부여한다.② 개발관리기관은 제1항의 규정에 의해 국산화 인증을 심사하는 사항은 다음 각 호와 같다.1. 국산화 단위부품으로 국내제조(자체제조ㆍ구매) 단위부품을 사용하였는지 여부2. 개발단위부품을 자체 설계하여 외주 제작하였는지 여부. 이 경우 자체 설계의 범위는 전체 공정도의 기술지원을 포함한다.③ 국산화 개발업체가 단위부품을 수입하여 단순 조립하였거나 수입한 부품을 구매하였을 경우에는 그 부품은 국내제조품으로 보지 않는다.④ 개발관리기관이 제1항에 따른 국산화 인증 시 자체 제조 또는 자체 설계의 적용 비율은 최소 30% 이상이어야 한다.', '제119조(국산화 인증결과 통지) 개발관리기관은 개발품목에 대한 인증심사 합격여부를 판정하고, 그 결과를 개발업체에 통지하여야 한다.', '제120조(연구개발확인서 발급 및 수의계약) ① 개발관리기관은 개발품목이 국산화 인증에 합격하고, 규격이 제ㆍ개정된 경우에는 지체없이 별지 제15호 서식의 연구개발확인서를 발급하여 개발업체와 소요군 및 방사청(국기연 포함)에 통보하여야 한다. 기 규격화된 품목에 대하여는 국산화인증 합격 후 연구개발확인서를 발급할 수 있다.② 연구개발 확인서의 발급권자는 다음 각 호와 같다.1. 육 군 : 육군군수사령관2. 해 군 : 해군군수사령관3. 공 군 : 공군군수사령관4. 방사청 : 방사청장5. 국기연 : 국기연소장③ 개발품목에 대한 수의계약 가능기간은 개발 완료 후 계약 연수를 기준하여 5년 이내의 범위에서 할 수 있으며, 수의계약 최장기간은 연구개발확인서 발급일로부터 15년을 초과할 수 없다. 이때, 제128조에 따른 우선구매 실적기간도 계약 연수에 포함하여 계산한다.④ 각 군은 개발 완료 후 1년 이내에 시험평가시에 사용했던 사용가능한 시제품을 포함하여 개발승인시의 예상소요량을 기준으로 1년 소요수량은 구매하여야 한다. 다만, 제128조 제3항의 제1호, 제2호를 포함하여 구매할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 예외로 한다.', '제121조(국산화 인증 허위서류 제출 시 조치) 개발관리기관은 개발업체가 제출한 인증서류 중 개발단가 산정자료가 사후에 허위 또는 부정한 내용으로 판명된 경우에는 국산화 인증을 취소하고 그 내용을 관련 기관에 통보한다.', '제122조(규격작성) ① 개발관리기관은 국산화 인증 품목에 대하여 규격을 개정 또는 신규 제정이 필요한 경우에는 방사청장에게 요구한다.② 다만, 타 개발관리기관의 형상관리 대상 품목일 경우에는 형상관리 해당기관에 규격의 제ㆍ개정을 요구한다. 이 경우 규격 제정일 또는 개정일을 개발 완료일로 한다.③ 제1항과 제2항에 따라 건의된 개발품의 규격 제ㆍ개정에 관한 사항은「국방전력발전업무훈령」‘군수품 표준화’를 준용한다.', '제123조(목록화) 개발관리기관은 규격화가 완료된 개발품목에 대해서는 목록화 요청서를 작성하여 방사청에 목록화를 의뢰하며, 방사청은 목록화가 조기에 완료될 수 있도록 한다.', '제124조(개발품목의 전파 및 관리) ① 개발관리기관은 국산화 인증을 거쳐 국방규격이 완료된 개발품목 현황을 해당 사업부서와 각 군 및 해병대, 방사청에 통보하고, 방사청은 개발완료품목 현황을 종합하여 방진회에 통보하여야 한다.② 개발관리기관은 개발신청품목 및 개발 완료품목 목록은 전산화가 가능하도록 별지 제16호 서식을 작성하여야 하며, 별표 8의 적용장비 기능별 분류기준에 따라 분류하여 관리하여야 한다.', '제3절 개발정보관리 및 실적제출', '제125조(기초입력자료 작성 및 개발정보의 활용) ① 개발관리기관은 개발 완료품목을 전산화 기초 입력자료에 작성하여 매년 1월 말 및 7월 말까지 국방부(군수관리관실), 방사청 및 국기연에 제출하여야 하며, 전산화 기초 입력자료는 별표 9의 표준 전산화 부호체계를 사용하여 작성한다. 이 경우 1월 말에 제출하는 자료는 전년도 개발 완료품목의 종합 현황이어야 한다.② 국기연은 제1항에 따라 제출된 자료 중 제원의 누락이나 오류가 있는 경우 기일을 정하여 해당 개발관리기관에 수정ㆍ보완을 의뢰하여야 하며, 해당 개발관리기관은 기한 내에 조치하여야 한다.③ 국기연은 연구개발ㆍ장비도입 및 운용관리 등 전 단계에 걸쳐 부품 국산화 개발정보의 효율적인 활용이 가능하도록 종합 국산화개발정보체계를 운영 및 관리하여 관련 기관이 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.④ 제3항에 따른 국산화 개발 정보체계 운영, 관리 및 활용에 관하여 필요한 사항은 관련 기관과 협의하여 국기연 소장이 정한다.', '제126조(개발추진상황 제출) ① 개발관리기관은 개발업체의 개발추진상황을 별지 제17호 서식으로 구분ㆍ작성하여 매 반기 말 기준 다음 달 말까지 국방부(군수관리관실)에 제출한다.② 개발관리기관은 개발추진상황 파악을 위하여 필요한 경우에는 현장 확인을 실시하여야 하며 개발추진현황의 진도파악 기준은 다음 각 호와 같다.1. 진도A : 규격화 진행2. 진도B : 운용시험 진행3. 진도C : 개발시험 진행4. 진도D : 시제품 제작5. 진도E : 개발 미착수', '제127조(개발관리 업무흐름도) 부품개발업무의 절차도는 별표 10과 같다.', '제4절 개발품의 구매', '제128조(개발품의 우선구매) ① 방사청, 각 군은 주장비를 구매 계약할 때 구매계약서에 "연구개발확인서를 발급받은 수의계약대상 품목을 계약업체 및 하도급업체가 의무적으로 사용" 하도록 포함하여야 한다.② 개발관리기관은 계약업체 및 하도급업체가 수의계약 대상품목을 사용하지 않는 것이 확인된 경우 해당 각 조달기관으로 미사용 내역을 통보하여야 한다.③ 각 조달기관은 고의 또는 부당 사용에 대한 제재 수단을 강구하여야 하되, 다만, 다음 각 호의 경우에는 예외로 할 수 있다.1. 이미 확보된 수입 재고품이 있는 경우2. 국산화 개발완료 후 각 조달기관에서 구매 시 적용하는 가격이 개발승인 당시의 외자조달 실적단가보다 낮아졌음에도 불구하고 현저히 높은 가격을 요구하는 경우3. 국산화 개발품목을 양산설비 미비 등의 사유로 적기에 납품할 수 없어 주장비 생산일정에 차질을 초래하는 경우4. 관련 원가계산자료 미제출 시④ 개발관리기관과 조달기관은 상호 협조하여 수의계약 대상 품목의 우선 사용여부를 확인ㆍ감독하여야 한다.⑤ 조달구매기관은 개발품목의 소요가 최소 생산단위(롯트 단위) 이하인 경우에는 다년간의 군 소요를 일괄하여 구매할 수 있다.', '제129조(국산화 개발업체의 의무) ① 국산화 개발 완료 후 연구개발확인서를 발급받은 개발업체는 국산화 개발완료품목에 대해 지속적으로 성능개량, 기술변경 등 품질향상을 위해 노력하여야 한다.② 국산화 개발업체가 연구개발확인서를 발급받은 경우에는 정부 조달계약에 응해야 한다.③ 개발업체가 정당한 사유없이 정부의 조달계약에 불응할 경우 조달기관은 개발관리기관에 이를 통보하고, 개발관리기관은 연구개발확인서 발급을 취소후 경쟁계약 추진 등의 후속조치를 취한다.', '제9장 무기체계 부품관리', '제1절  기본방침', '제130조(무기체계 부품관리 기본원칙) ① 무기체계의 안정적인 운용과 전투준비태세 확립을 위해 획득과 운영유지가 연계된 총수명주기관점의 부품관리를 수행한다.② 무기체계의 연구개발 및 운용에 필요한 부품의 개선소요 발굴을 통해 장비의 운용성을 향상시킨다.③ 부품관리 업무는「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률 시행령」제7조에 따라 부품 신뢰성, 단종관리, 국산화 업무를 말하며 세부내용은 이 훈령 제6장 국방 RAM 업무, 제7장 부품단종관리, 제8장 부품국산화 내용을 따른다.', '제131조(정기보고) ① 각 기관은 무기체계 부품관리에 대한 다음 각호와 같이 국방부에 정기적으로 보고하여야 한다.1. 기품원은 야전운용제원 분석결과를 통해 획득된 부품의 개선소요를 연 1회 보고한다.2. 기품원은 창성능개선 사전연구를 통해 획득된 무기체계별 개선소요를 연 1회 보고한다.3. 각 군 및 해병대는 무기체계 부품개선 협의체를 통해 부품개선 소요와 조치방안을 반기 1회 보고한다.', '제2절 무기체계 획득 시 부품관리', '제132조(기본원칙) ① 방사청 및 관련기관은 무기체계 획득 시 운영유지단계 무기체계 가동률 향상 및 수명주기비용 절감 방안 등을 고려, 부품관리를 수행한다.② 무기체계의 운용성 보장을 위해 획득단계부터 부품의 신뢰성 확보, 부품단종관리, 부품국산화 등을 고려한 부품관리를 수행한다.', '제133조(연구개발사업 부품관리) ① 유사 무기체계의 야전 운용제원 분석결과를 활용하여 신뢰성이 확보된 부품을 적용한다.② 획득단계별 단종정보 획득 및 위험도평가를 통해 사전관리대상 품목을 선정하고 이를 관리하여 선제적 대응방안을 검토한다.③ 국외부품에 대한 부품국산화 소요를 발굴 및 개발하여 체계 설계 시 국산화 부품을 우선 적용한다.', '제134조(구매사업 부품관리) ① 구매사업의 경우 후속군수지원을 고려하여 운영유지단계 부품단종 사전대응, 국외 조달원 확보 등을 위한 부품관리 정보를 획득하며 필요시 각 군 및 해병대에 이를 제공할 수 있다.② 절충교역 협상 시 단종예상 폼목을 기술이전사항에 우선 반영을 검토하고 핵심부품, 기술이전 기피품목에 대해서는 부품국산화 개발 등을 고려한다.', '제3절 무기체계 운영유지 시 부품관리', '제135조(기본원칙) ① 각 군 및 해병대는 무기체계 운영유지 시 무기체계의 운용성 향상을 위해 부품개선 소요를 발굴하고 사업화 추진을 통해 개선된 부품이 적용될 수 있도록 부품관리를 수행한다.② 부품관리포털의 데이터를 기반으로 한 개선소요와 창성능개선 사전연구를 통해 식별된 무기체계별 부품 개선소요(성능개량, 다빈도 고장품목, 단종 및 조달애로 품목, 부품국산화 소요 등)를 발굴한다.③ 발굴된 부품 개선소요를 국방부, 방사청, 각 군 등의 검토를 통해 무기체계별 개선 우선순위를 정하고 사업화 추진 시 반영한다.', '제136조(사업화 추진) ① 발굴된 부품 개선소요와 각 군에서 제기한 신규 과제에 대해 사업의 긴급성, 필요성 등 개선 우선순위를 고려, 방사청 의사결정기구를 통해 사업화 과제를 선정한다.② 무기체계별 부품개선 소요에 대한 유형별 사업화를 위해 다음 각호의 사항을 수행한다.1. 성능개량사업 소요는 「국방전력발전업무훈령」제14조의 절차를 적용하여 사업화 추진한다.2. 경미한 성능개량사업 소요는 「국방전력발전업무훈령」제86조의 절차를 적용하여 사업화 추진한다.3. 현존전력 성능 극대화 사업 소요는 국방부, 각 군 등 관계기관 의견을 반영하여 방사청 「현존전력 성능 극대화 사업 업무지침」에 따른 현존전력 성능 극대화 사업 추진위원회를 통해 사업화 과제를 선정한다.4. 부품국산화사업 소요는 제8장에 명시된 절차에 따라 사업화 과제를 선정한다. 다만, 개발규모와 기술수준을 고려 방사청 부품국산화지원사업으로 사업화 과제 반영 시 방사청 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」에서 정한 협의체에 따라 개발소요를 반영하여 사업화 추진한다.③ 창성능개선 사전연구 협의체를 통해 제기된 부품 개선소요는 제2항의 절차를 적용하여 사업화 추진한다.', '제137조(군직 제작 및 국내 정비능력개발) ① 부품개선 소요 중 사업화 과제 반영이 제한되는 품목에 대해선 3D 프린팅, 주조, 주물 등의 방법을 활용하여 군직 제작을 수행하고 해외정비소요 부품에 대해선 자체 국내 정비능력개발을 통해 정비기술을 확보한다.② 군직 제작 및 국내 정비능력개발 부품에 대해서는 자체 품질인증체계를 정립하여 신뢰성을 확보하고 무기체계 적합 여부를 확인한다.', '제10장  수명주기관리 추진점검 및 조정ㆍ평가', '제138조(수명주기관리 협의회) ① 소요ㆍ획득ㆍ운영유지 등 수명주기관리 전반에 걸쳐 제기된 제반 문제점 해소 및 국방부 차원의 수명주기관리 조정ㆍ통제를 위해 수명주기 협의회(이하 "협의회"라 한다)를 둔다.② 협의회의 구성은 다음 각 호와 같다.1. 의장 : 국방부 군수관리관2. 위원 : 국본, 합참, 각 군 및 해병대, 방사청, 국과연, 국방연, 기품원 관련 과장급 및 그 밖에 의장이 지정한 사람3. 간사 : 장비관리과 업무 담당자4. 주관부서 : 군수관리관실5. 운영시기 : 연 1회, 필요시 수시 개최③ 협의회는 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의한다.1. 수명주기관리 적절성 검토 및 효율화 방안 모색2. 체계별 체계 성과지표 관리 현황(가동률ㆍRAMㆍ수명주기비용 등)3. 주요 문제점 및 개선계획 검토4. 전력화지원요소 확보계획 및 조정5. 다음 연도 운영유지비 심층검토 사업 선정 및 분석수행 일정(주요자료 통보시기, 분석결과 제출시기) 협의6. 무기체계 수명주기비용 분석 관련 정책 및 제도적 개선사항7. 부품단종관련 주요 정책ㆍ제도 협의 및 개선사항 제안8. 관련기관 협력ㆍ지원사항 협의9. 기타 국방부, 합참, 방사청, 국방연, 각 군 및 해병대가 제기하는 중요한 안건④ 수명주기관리 관련 협의체에서 토의된 결과는 관련 부서에 통보하여 회의 안건 심의에 제기할 수 있다.⑤ 수명주기관리 정책 자문을 위해 민간자문위원을 위촉하여 운영할 수 있다.', '제139조(무기체계 수명주기비용 분석협의체) ① 소요ㆍ획득ㆍ운영유지단계별 수명주기비용 분석 및 반영을 위해 제반 문제점을 해소하고, 국방부 차원의 무기체계 수명주기비용 분석업무 조정ㆍ통제를 위해 무기체계 수명주기비용 분석협의체(이하 본조에서 "협의체"라 한다)를 둔다.② 협의체의 구성은 다음 각 호와 같다.1. 의장 : 국방부 장비관리과장2. 위원 : 국방부, 각 군 및 해병대, 방사청, 국방연, 국과연 등 관련 실무자 및 그 밖에 의장이 지정한 사람3. 간사 : 장비관리과 업무 담당자4. 주관부서 : 장비관리과5. 운영시기 : 수명주기관리 협의회 개최 전, 필요시 수시 개최③ 협의회는 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의한다.1. 운영유지비 심층검토 사업 선정 및 분석수행 일정 사전 협조2. 무기체계 수명주기비용 분석 관련 정책 및 제도적 개선사항 의견수렴3. 기타 국방부, 각 군 및 해병대, 방사청, 국방연이 제기하는 안건 종합 및 실무토의', '제140조(국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의) ① RAM 및 RAM-C 관련 사항을 평가ㆍ심의하고, 업무발전을 위한 추진평가 회의 등을 위하여 국방부에 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의를 둔다.② 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의 구성은 다음 각 호와 같다.1. 의장 : 국방부 군수관리관2. 위원 : 장비관리과장, 국방부 소관부서 과장, 각 군 및 해병대, 군수사 관련과장, 방사청, 국과연, 기품원 등 관련기관 과장(팀장), 그 밖에 의장이 지정한 자3. 간사 : 장비관리과 업무 담당자4. 주관부서 : 군수관리관실5. 운영시기 : 연 1회, 필요시 수시 개최③ 국방 RAM 및 RAM-C 심의 회의는 다음 각 호의 사항을 평가ㆍ심의ㆍ토의하며, 이를 조정ㆍ통제한다.1. 당해 연도 RAM 분석결과보고서 및 RAM-C 업무수행결과 평가2. 다음 연도 RAM 분석 및 RAM-C 업무수행 대상장비 선정3. 다빈도 고장·결함 장비 품질개선업무 수행 결과4. RAM 및 RAM-C 업무발전을 위한 추진평가 및 의견 수렴 등', '제141조 삭제', '제142조 삭제', '제143조(국방 RAM 분석협의체) ① 기품원은 RAM 분석결과의 실효성 강화를 위하여 분석대상 장비별 실무자로 구성된 자문그룹인 분석협의체를 구성하고 운영한다.② 분석협의체는 소요군, 개발기관, 기품원의 대상장비 관련 실무자로 구성한다.③ 기품원은 당해 연도 3월까지 분석대상 장비별 분석협의체를 구성하고 운영계획을 관련기관에 통보한다.④ 분석협의체 회의는 기품원 주관으로 장비별 1∼2회 실시하며, 다음 각 호의 사항을 안건으로 한다.1. 기초자료의 검증, 오류확인 및 수정2. 분석결과 의견수렴3. 대상장비 분석결과의 잠정확정4. 기타 협의체 구성원의 추가 요구사항 확인', '제144조(부품단종관리 협의체) ① 소요ㆍ획득ㆍ운영유지 등 수명주기관리 전반에 걸쳐 제기된 부품단종 관련 제반 문제점을 해소하고, 국방부 차원의 부품단종관리 조정ㆍ통제를 위해 부품단종관리 협의체(이하 본조에서 "협의체"라 한다)를 둔다.② 협의체의 구성은 다음 각 호와 같다.1. 의장 : 국방부 장비관리과장2. 위원 : 국방부, 각 군 및 해병대, 방사청, 국과연, 기품원 관련 실무자 및 그 밖에 의장이 지정한 사람3. 간사 : 기품원(부품단종관리 주관부서)4. 운영시기 : 상반기(연 1회), 수명주기관리협의회 개최 전, 필요시 수시 개최③ 협의체는 다음 각 호의 해당하는 사항을 심의한다.1. 단종품목 발생 원인 분석 및 개선대책 공유2. 장비유지 필수품목 조달제한 대책 마련3. 국외조달품목의 수명정보 획득 및 관리방안 협의4. 품질개선을 위한 기술변경 방안 강구5. 기타 국방부, 방사청, 각 군 및 해병대가 제기하는 안건', '제145조(부품국산화 협의체) ① 부품국산화 대상품목의 정확한 소요발굴과 국산화율 향상을 위해 필요시 국방부(장비관리과)와 방사청(방위산업고도화지원과)는 국방부, 각 군, 방사청, 국기연, 국과연, 한국방위산업진흥회 등으로 구성된 부품국산화 협의체를 운영할 수 있다.② 참여기관은 협의체 주관부서, 개발관리기관이 필요로 하는 부품국산화 관련 자료를 제공하는 등 적극 협력해야 한다.', '제146조(창성능개선 사전연구 협의체) ① 국방부(장비관리과)는 창성능개선 사전연구에 대한 추진평가, 관계기관 협의를 통한 유형별 분류 및 사업화 추진을 위해 창성능개선 사전연구 협의체를 둔다.② 협의체의 구성은 다음 각 호와 같다.1. 의장 : 국방부 장비관리과장2. 위원 : 국방부, 각 군 및 해병대, 방사청, 기품원, 국기연, 체계업체 관련 실무자 및 그 밖에 의장이 지정한 사람3. 간사 : 장비관리과 업무담당자4. 운영시기 : 수시③협의체는 다음 각 호의 해당하는 사항을 목적으로 개최한다.1.창성능개선 대상장비 선정 협의2.창성능개선 사전연구에 대한 개선소요 발굴 추진 평가3.유형별 부품개선 소요에 대한 정보공유4.사업화 추진 가능품목에 대한 유형별 분류 협의', '제11장 보   칙', '제147조(보안 및 주의의무) ① 총수명주기관리업무와 관련된 보안대책은「국방보안업무훈령」에 따른다.② 총수명주기관리업무를 수행하는 관계자는 안전유지를 위하여 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.', '제148조(세부지침 및 준용) 국방부, 합참, 각 군 및 해병대, 방사청, 관련기관, 부서는 규정 외에 업무추진 과정에 있어서 세부적인 지침이 필요할 경우 관련부서와 협의를 거쳐 별도로 세부지침을 작성하여 시행할 수 있다.', '제149조(행정사항) ① 국방부, 합참, 각군 및 해병대, 방사청, 관련기관, 부서는 이 훈령의 개정이 필요한 경우 개정안과 그 필요성을 작성하여 국방부(군수관리관실)에 제출한다.② 국방부(군수관리관실)는 제1항에 의하여 제출된 개정안 및 개정이 필요한 사항을 검토하여 관련 절차에 의하여 개정한다.', '제150조(포상) ① 국방부장관은 수명주기관리(국방 RAM 업무 개선, 부품단종관리, 부품국산화 등)에 따른 비용 절감과 전투준비태세 개선 및 업무수행의 적극성 등을 종합적으로 고려하여, 수명주기관리 업무 우수기관ㆍ부대 및 유공자에게 표창 등 포상을 실시할 수 있다.② 제1항에 따른 포상 규모는 매년 예산의 범위 내에서 정한다.', '제151조(재검토기한) 국방부장관은 이 훈령에 대하여 2024년 5월 16일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 15일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 용어의 정의(제2조 관련)

【별표 1】

  용어의 정의   

━━━━━━━━

(제2조 관련)

1. 개발시험평가(DT&E : Developmental Test and Evaluation)

   체계개발 단계에서 제작된 시제품에 대하여 기술상의 성능(신뢰도ㆍ유지성ㆍ적합성ㆍ호환성ㆍ내환경성ㆍ안정성 등)을 측정하고, 설계상의 중요한 문제점이 해결되었는가를 확인 평가하여 무기체계ㆍ전력지원체계 획득과정에 있어서 기술적 개발목표가 충족되었는지를 결정하기 위하여 수행되는 시험평가를 말한다.

2. 계약자 군수 지원(CLS : Contractor Logistics Support)

   군에서 운용하고 있는 장비를 민간 업체와 계약을 통하여 정비 지원, 수리부속 지원, 기술 지원 등 정비 지원의 일부 또는 전부를 일정 기간 동안 수행할 수 있도록 한 제도를 말한다.

3. 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA : Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) 

   고장유형, 영향 및 치명도 분석이란 시스템을 구성하는 모든 부품의 고장유형을 식별하고, 고장이 다른 부품과 시스템에 미치는 영향과 고장 원인, 치명도를 Bottom-Up 방식으로 분석하는 방법을 말한다. 즉, 시스템이나 기기의 잠재적인 고장유형을 찾아내어, 기기의 가동에 영향을 미치는 고장유형에 대하여 적절한 대책을 세움으로써 고장가능성을 사전에 제거하거나 최소화하는 방법이다.

4. 국방군수통합정보체계(DELIIS : Defense Logistics Integrated Information System)

군수공통 전군 군수품을 효과적으로 관리하기 위하여 군수 정보의 수집기록, 저장, 검색 등과 관련한 통합된 정보체계를 말한다. 분산 운영 중인 국방물자, 국방탄약, 군수지휘, 각 군 장비정비 정보체계를 통합 개발하였다.

5. 국산화

  국산화란 무기체계ㆍ전력지원체계 획득과 관련하여 외국으로부터 도입하거나 도입하려는 장비ㆍ부품 및 물자 등을 연구개발 또는 기술협력 등의 방법으로 확보한 기술과 국내ㆍ외 설비(해외설비는 시험평가장비에 한한다)를 사용하여 생산하려는 제반과정을 말하며, 국산화의 대상 구분은 다음과 같다.

    가. 국산화 대상 구분

      1) 체계국산화란 개발단계 또는 양산단계에서 최종조립업체가 자체인력 또는 여타 국내업체의 인력을 사용하여 최종대상체계(또는 최종 대상체계의 시제품)를 설계하여 생산하는 것과 양산단계에서 자체 보유한 체계생산기술(조립기술 포함)을 사용하여 최종대상체계를 생산하는 것을 말한다. 

      2) 부품 국산화란 국내연구개발 또는 기술협력생산 등을 통하여 확보한 기술과 국내설비를 사용하여 최종대상체계를 구성하는 부품과 동일한 품목을 생산하거나 그 이상의 성능과 기능을 발휘할 수 있는 대치품을 생산하는 것을 말한다.

    나. 국산화 단계 구분

      1) 개발단계 국산화란 국내연구개발을 통한 대상체계 획득 시 최종시제품 또는 그 하부체계ㆍ부품을 국내에서 개발하여 생산하는 것을 말한다. 

      2) 양산단계 국산화란 연구개발 시 개발한 품목 이외의 추가적인 하부체계ㆍ부품을 양산단계에서 국내 개발하여 생산하는 것과 기술협력생산 초기단계에 외국으로부터 도입하던 장비, 부품 및 물자 등을 국내에서 개발하여 생산하는 것을 말한다.

      3) 운영단계 국산화란 운영유지단계에서 필요한 소모성 하부체계ㆍ부품을 국내 개발하여 생산하는 것을 말한다.

6. 기본불출품목(BII : Basic Issue Item)

   완성장비를 사용부대에 불출 시 즉각적인 운용유지가 가능하도록 주장비에 소요되는 각종 부수장비, 공구, 교범 등이 포함되며, 주장비와 동시에 보급되어야 할 품목을 말한다.

7. 기술변경(Engineering Change)

규격제정 이후에 발생되는 물품의 형상, 특성 및 기능 등의 변경을 말하며, 기술변경은 해당 기술자료 묶음의 수정을 필요로 한다.

8. 기술용역(Technical Services)

용역이란 물자의 형태를 취하지 않고 생산과 소비에 필요한 노무를 제공하는 일(Service)을 말하며, 기술용역은 타인의 위탁에 의하여 고도의 과학기술을 응용하여 사업 및 시설물의 계획, 연구, 설계, 분석, 조사, 조달, 시험, 감지, 시운전, 평가, 자문, 지도, 그 밖의 사항을 용역 지원하는 것을 말한다.

9. 기술자료(Technical Date)

기술자료묶음(TDP, Technical Data Package), 기술정보(TI, Technical Information), 기술교범(TM, Technical Manual) 및 기술규격서(TS, Technical Specification) 등 기술에 대한 내용을 수록한 것을 말하며, 책자 또는 필름 등 그 표현형식 여하는 상관하지 아니한다.

10. 다빈도 고장(결함)

   다빈도 고장(결함)이란 임무수행이 크게 제한되거나 임무수행이 불가한 치명적인 고장(결함)이 장비 및 결합체에서 반복적으로 발생하는 것으로 설계상의 결함이나 불량소재, 품질이상 등을 포괄하는 것을 말한다.

10-2. 장비 고장

   운용 중인 장비나 장비의 구성품이 결함이나 인적ㆍ환경적 요인이 아닌 정상적인 마모, 정비 불량 등에 의해 정상적으로 작동되지 않거나, 긴박한 전투상황에서 사용 가능 하더라도 안전에 유해롭고 계속적인 사용이 제한되어 수리가 필요한 상태를 말한다. 장비 고장에는 정상적인 예방정비행위(주기성 교환품목 교환, 점검, 조정)를 포함하지 않으며, 예방정비 중 발생한 고장(수리부속 교환)은 포함한다.

10-3. 장비 결함

   운용 중인 장비나 장비의 구성품이 재질불량, 설계오류, 제작 불량 등 규정된 형상과 운용요구 조건에 맞지 않아 수리가 필요한 상태를 말한다.

11. 목록화

표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고번호, 특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정을 말한다.

12. 무기체계(Weapon System)

    유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것을 말한다.

13. 방사선발생장치

    하전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로서「원자력안전법 시행령」(제8조 방사선발생장치)에서 제시한 장치를 말한다. 

14. 방사성동위원소

    방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물 중 원자력안전위원회 고시(방사선방호 등에 관한 기준)에서 제시한 최소수량 및 최소농도를 초과하는 것을 말한다.

15. 방위력개선사업

    군사력을 개선하기 위한 무기체계의 구매 및 신규개발ㆍ성능개량 등을 포함한 연구개발과 이에 수반되는 시설의 설치 등을 행하는 사업을 말한다.

16. 부품단종 

    부품이 수요에 따라 개발되어 생산되다가 기술의 발전 또는 시장 상황의 변화로 인해 생산 및 공급이 중단되어 부품의 확보가 불가능한 상태를 말한다.

17. 부품단종관리

    무기체계를 구성하는 부품의 단종시점을 예측하고, 지속적인 관리및대응을 통해 무기체계의 가동상태를 유지하면서 비용 절감 등 부품단종의 영향을 최소화하는 것을 말하며, 각 대안별 정의는 아래와 같다. 

    가. 일괄구매(Life of Type Buy): 단종이 예상될 때 미리 양산 및 운영유지 기간을 고려, 필요한 부품을 미리 구매하여 일괄적으로 사용자에게 공급하는 방법을 말하며, 단기적인 관리방법으로 적용한다. 

    나.재설계/설계변경(Redesign/Design Modification): 부품의 단종률이 높은 경우에 주로 적용되는 대응방법으로 재설계 비용과 설계의 변경에 따른 군수지원 측면을 고려하여 수행하는 것을 말하며, 기존 시스템에 비해 동일한 성능 혹은 동등 이상의 성능 및 안정성을 확보할 수 있다. 

    다. 동등품 개발(Emulation): 단종된 부품을 대체하기 위해 최신 기술 및 장비를 사용하여 부품이나 모듈 단위로 대체할 수 있는 부품을 개발함으로써 부품단종에 대처하는 관리방법을 말하며, 수량이 대단히 많을 경우에는 적용이 가능하나 수량이 적을 경우에는 단가가 높아질 가능성이 있다.

18. 부품단종관리팀

    무기체계 총수명주기 간 부품단종관리 계획을 검토하고, 부품단종관리 계획서에 따라 부품단종관리 업무를 주도적으로 수행하는 팀(육해공군ㆍ해병대, 방사청, 국과연, 기품원, 개발 및 생산업체 등으로 구성)을 말한다.

19. 부품단종 사전관리

    대상 장비에서 부품단종이 예상되는 부품을 식별하여 부품단종에 따른 문제를 해결하는 과정으로써 부품단종관리 도구 등을 활용하여 부품의 상태를 파악하고, 노후화 가능성을 예측하여 부품단종 발생 전에 관리 활동을 수행하는 것을 말한다.

20. 부품단종 사후관리

    부품단종 이후에 적용되는 관리방법으로 단종부품의 재고 현황 및 대체 공급원 파악, 대체부품개발 등의 관리활동을 말한다.

21. 부품단종정보

    부품설명, 원제작사 부품번호, 국가 재고번호, 원제작사 업체명, 단가, 관리단위 등 부품을 명확하게 식별하는데 필요한 부품정보와 부품의 단종 여부, 단종일자 등과 관련된 정보인 단종정보와 생산시작일, 판매종료ㆍ수리종료(예상)일 등의 수명정보와 정보획득처, 정보획득시점 등을 포함한 종합적인 정보(별지 제7호 서식 참조)를 말한다.

22. 비군사화

    장비 및 물자가 지니고 있는 군사적 특징을 제거하는 행위로 군사목적으로 더 이상 사용하지 못하도록 해체, 절단, 폭파 및 친환경적 재활용처리, 변조 등의 조치를 말한다.

23. 상태기반정비(CBM+ : Condition Based Maintenance plus)

    무기체계 각 구성 장비의 상태를 정상 가동상태로 유지할 수 있도록 지속적으로 상태를 정량적 분석하여 고장징후나 성능저하를 초래하는 시점을 미리 파악하여 고장발생 직전에 정비함으로써 장비가 가지고 있는 최대 수명까지 사용 가능케 하는 최신 정비형태 중의 하나이다.

24. 성과기반군수지원(PBL : Performance Based Logistics)

    군수품의 안정적인 가동률 보장을 위해 소요군은 가동률, 조달기간 등 성과지표를 제시하고 계약상대방은 장기계약 또는 장기계속계약으로 군수지원요소의 일부 또는 전부를 제공하여 그 성과에 따라 대가를 차등 지급하는 제도를 말한다. 즉, PBL은 제품이나 용역만을 구매하는 것이 아니라 제품 또는 용역을 포함한 성과를 구매하는 것이다.

25. 성능개량(PIP : Product Improvement Program)

    운용 중인 또는 개발 중인 무기체계에 대하여 일부 성능ㆍ기능 변경을 통한 작전운용성능 향상, 기술변경ㆍ품질개선을 통한 성능ㆍ기능 향상 및 운용유지면의 신뢰성과 가용성을 증가시키는 것으로 성능개량의 수준에 따라 성능개량 및 경미한 성능개량으로 분류한다.

26. 수명주기관리계획서(LCSP : Life Cycle Sustainment Plan)

    체계의 총수명주기관리를 목적으로 통합체계지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 계획문서로써 소요단계부터 군사요구도 수립 시 통합체계지원요소별 획득방안을 고려하여 개발단계에서 작성하고, 획득ㆍ운영유지 전 단계에 적용 및 최신화된다. 주요 내용은 성과지표 및 수명주기비용관리의 일반현황, RAM, 체계지원분석 및 통합체계지원요소의 획득단계별로 달성해야 할 활동, 주관ㆍ관련부서별 임무 그리고 임무달성을 위한 세부 일정계획과 예산 등의 통합체계지원관리, 시험평가 및 야전운용시험, 전력화평가의 평가관리, 부품단종관리 및 부품국산화관리 등의 특별관심사항관리, 장비의 운영유지, 처분, 비군사화 관리계획 등이 포함된다.

27. 수명주기비용

    하나의 무기체계가 개발ㆍ획득ㆍ운영ㆍ도태되는 때까지 소요되는 전체비용이며 일반적으로 연구개발사업을 통해서 획득된 장비의 경우에는 연구개발비, 양산비, 운영유지비, 폐기비 등이 포함된다.

28. 수명주기비용 추정값

    현시점 체계의 수명주기비용 분석을 통하여 향후 수명주기비용 관리의 목표가 되는 미래의 추정된 비용값을 말한다. 수명주기목표비용은 향후 발생하는 수명주기비용 관리의 척도를 제공함으로써 비용 발생 원인을 분석하여 조치하고 개선하는 등 의사결정을 위한 지표를 제공하지만 직접적인 비용통제 의미를 갖지는 않는다.

29. 시제품

    체계개발단계에서 설계에 적용된 각종기술이 요구운영능력을 충족시키는데 적합한가를 평가하기 위하여 제조된 제품으로써 개발시험평가 및 운용시험평가의 대상이 된다.

30. 시험평가기본계획서(TEMP : Test and Evaluation Master Plan)

    연구개발하는 무기체계의 시험평가계획을 종합적으로 명시한 문서로써 최초 체계개발 수행 시 작성하며, 개발시험평가 및 운용시험평가의 기준문서가 된다.

31. 신뢰성(RAM : Reliability Availability Maintainability)

    신뢰도(Reliability), 가용도(Availability), 정비도(Maintainability)의 약어로써 장비가동률과 전투준비태세 향상 및 수명주기비용 절감의 핵심지표이다. RAM 업무는 무기체계의 소요제기부터 처분에 이르는 전 수명주기까지 목표값 설정 및 할당, 설계지원 및 평가, 설계개선 및 방안도출, 체계지원분석(PSA), 통합체계지원(IPS) 요소개발 및 야전운용제원 수집ㆍ분석 등의 임무를 지원하는 체계공학 업무이다. 이에 추가하여 안전성(Safety), 내구도(Durability)를 포함하여 RAM-S 또는 RAM-D라고도 한다.

31-2. 신뢰성기반비용관리(RAM-C : Reliability Availability Maintainability Cost)

    신뢰성기반비용관리(RAM-C)는 RAM 목표를 충족하면서 수명주기비용(Cost) 최소화 대안을 제공하는 공학적 분석 기법을 말한다. 

32. 야전운용제원 수집ㆍ분석 활동

    야전운용제원 수집ㆍ분석 활동이란 장비운영의 효율성과 경제적인 군수지원을 보장하고 장비가동률을 향상시키기 위하여 야전운용제원을 수집, 분석하고 그 결과를 환류시켜 통합체계지원요소 최적화를 관리하는 활동을 말한다.

33. 운영유지비

    무기체계의 야전배치시부터 도태시까지 소요되는 비용으로써 여기에는 인력운영, 수리부속, 탄약, 연료, 정비비 등이 포함된다.     

34. 운용가용도(Ao : Operational Architecture)

    규정된 조건에서 사용되는 무기체계가 어느 시점에서 만족스럽게 작동할 확률을 말한다. 운용가용도는 행정과 군수지연시간 및 정비대기시간이 포함된다.

35. 운용시험평가(OT&E : Operational Test & Evaluation)

    소요군이 시제품에 대하여 각종 작전환경 또는 이와 동등한 조건에서 작전운용성능 충족여부를 확인하고, 교리ㆍ편성ㆍ통합체계지원요소 등에 대한 적합성을 시험평가하는 것을 말한다.

36. 운용요구서(ORD : Operational Requirements Document)

    소요 무기체계의 임무요구 충족에 필요한 세부적인 운용능력을 기술한 문서로써 군 요구도 설정 및 시험평가기준으로 활용된다.

37. 운용형태요약 및 임무유형(OMS/MP : Operational Mode Summary/Mission Profile)

    운용요구서(ORD)의 부록으로 작성하여 체계가 향후 배치되었을 때 전ㆍ평시에 어떻게 사용될 것인지를 설명하는 문서로써, 연간 체계 사용방법을 구조화ㆍ정량화하여 나타내며, 성능규격과 시험계획 및 군수지원요소 개발 지원 등에 활용한다. OMS/MP에 포함될 내용은 다음과 같다.

    가. 운용형태요약(OMS) : 체계가 운용임무를 수행하기 위해 사용될 다양한 예상 행동을 서술

      1) 체계설계의 기초 입력값 또는 시험평가기준이 될 체계의 사용법을 문서화

      2) Mission Profile에 열거된 모든 주 임무를 포함해야 함

      3) 다양한 임무들의 수행 빈도 또는 체계가 각 임무에 사용되는 비율을 포함해야 함

      4) 체계 수명주기 동안 체계가 각 환경조건에 노출될 세부 시간의 비율 제시

    나. 임무유형(MP) : 특정 임무의 시작부터 종료시까지 겪게 되는 운용사건 및 환경을 시간적으로 서술

      1) 체계가 임무의 각 단계에서 만나게 되는 Task, Event, 기간, 운용조건 및 환경 식별

      2) 전형적인 임무 시나리오를 포함해야 함

      3) 임무를 성공적으로 달성하기 위해 완료해야 하는 임무, Task 또는 운용 Event를 식별해야 함

      4) 각 임무 필수기능에 대한 구체적인 운용량(시간, 회, 마일, 싸이클 등)을 기술

      5) 교리 및 전술과 일치해야 함

38. 인가저장목록(ASL : Authorized Stockage List)

    보급지원시설부대에서 현 보급운영을 지속하고 장차 예측되는 소요를 충당하기 위하여 항시 저장 유지하도록 인가된 보급품의 총 목록을 말한다.

39. 자재명세서(BOM : Bill Of Material) 

    모든 품목에 대해 상위 품목과 부품의 관계와 사용량, 단위 등을 표시한 list, 도표, 또는 그림을 말한다. 상위 품목은 하나 이상의 부품으로 제조되는 품목이고 부품은 상위 품목으로 전환되기 위해 적어도 하나 이상의 공정을 거쳐야 하는 품목이다.

40. 자체고장진단(BIT : Built in Test)

    장비의 주전원을 켜면 장비가 정상 작동 전 또는 작동 중에 자동으로 엔진, 변속기, 전기ㆍ연료ㆍ오일 장치 등 주요 구성품의 상태를 자체 점검하여, 그 결과를 운용자에게 알려주는 기능을 말한다.

41. 장비 가동률

    편제장비 가동률과 보유장비 가동률로 구분한다. "편제장비 가동률"이란 편제표에 반영된 장비의 수량 중 가동장비가 차지하는 비율로, 편제표에 반영된 장비의 수량 중 부족장비와 불가동장비의 수량을 제외한 비율을 말한다. "보유장비 가동률"이란 부대가 보유한 장비 중 가동장비가 차지하는 비율을 말한다. 가동장비는 즉각 전투임무수행이 가능한 상태의 장비를 말한다.

    가. 장비 목표 가동률은 작전 운영개념(교육훈련 포함)을 달성하기 위한 최소한의 장비 가동률로, 가용 예산을 고려하여 설정하고, 정비대체장비(MF, Maintenance Float) 확보 등 군수지원능력 확보 수준의 기준이 된다. 장비 목표가동률은 편제장비 목표가동률과 보유장비 목표가동률로 구분하여 설정한다.

      1) 적용대상은 합참이 선정한 주요 관심장비로 한다.

      2) 확정시기는 아래와 같다.

       가) 획득단계는 소요 문서의 신뢰성 확보방안에 포함하여 제시한다. 단, 함정은 목표 운용가용도로 대체할 수 있다.

       나) 운영유지단계는 획득단계에서 설정한 목표가동률을 우선 적용하고, 작전소요 및 군수지원 환경에 따라 조정할 수 있다.

42. 전력화지원요소

    무기체계가 전장에서 합동성, 완전성, 통합성을 달성할 수 있도록 하는 제반지원요소로서 전투발전지원요소와 통합체계지원요소로 구분한다.

43. 전문연구기관

    국과연, 국방연, 기품원을 말한다.

44. 정비 

    무기체계 및 전력지원체계를 사용가능한 상태로 유지하거나 사용가능 상태로 원상 복구하기 위한 일련의 활동을 말하며, 기술지원, 단종관리, 하드웨어 개조, 소프트웨어 개선, 체계진단, ILS 최신화, 형상관리 등을 포함한다.

    정비단계에 따라 부대정비, 야전정비, 창정비로 구분하고, 정비원에 따라 군직정비, 외주정비로 구분하며, 외주정비는 PBL, LTS(수명주기지원), 시스템정비, 유지보수 등이 있다.

45. 제안요청서(RFP : Request For Proposal)

    구매대상 무기체계의 시험평가 또는 무기체계ㆍ전력지원체계 연구개발을 위한 주관기관 선정을 위하여 관련업체의 기술자료, 공급(연구개발)계획, 일정 등의 제안을 요구하는 문서를 말한다.

46. 종합군수지원계획서(ILS-P : Integrated Logistics Support Plan)

    종합군수지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 전반적인 계획문서로써 종합군수지원요소, 획득단계별로 달성해야 할 업무, 주관 및 관련부서별 임무, 그리고 임무달성을 위한 세부일정계획과 예산, 시험평가 및 군수지원분석 계획 등이 포함된다.

47. 지식재산권

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등 지식재산에 관한 권리를 말한다.

48. 창성능개선 

창성능개선이란 창정비 대상장비 중 창성능개선 사전연구를 통해 도출된 개선소요를 창순환정비시 반영하여 무기체계의 상태와 성능을 향상시킴으로써 운영유지여건을 보장하는 것을 말한다.

49. 창성능개선 사전연구

창성능개선 사전연구는 소요결정이 필요한 성능개량 소요와 이에 이르지 않는 성능개선이 필요한 소요를 포함하여 개선방안을 도출하는 연구를 말한다.

50. 창정비원

    창정비 행위를 수행하는 주체를 의미하며, 군에서 직접 수행하는 경우에는 "군직", 생산업체에서 정비를 수행하는 경우에는 "외주"로 결정하며, 군직과 외주의 특성을 고려하여 이를 병행하여 수행할 수 있다.

51. 창정비형태

    창정비를 수행하는 방법을 의미하며, 일정 시기 도래시 주장비 전체를 대상으로 정비를 실시하는 순환정비와 고장난 부분만을 정비하는 고장정비로 구분한다.

52. 체계지원관리자(PSM : Product Support Manager)

    획득단계에서 통합사업관리팀장(IPT)을 지원하여 무기체계의 지속성 등 준비태세 요구사항을 충족하기 위한 통합체계지원요소를 개발 및 관리하고, 운영유지단계에 최적화하며, 수명주기관리계획서를 작성 및 최신화 등을 관리하는 각 군에 편성된 인원을 말한다.

53. 체계지원분석(PSA : Product Support Analysis)

    무기체계 및 전력지원체계의 수명주기 동안에 걸쳐 통합체계지원요소를 확인, 분석 및 구체화하는 활동으로 획득단계별로 주장비의 지원요소를 결정하는데 필요한 정보를 제공하며, 해당 무기체계의 운영유지비용을 최적화시키는 동시에 무기체계 운용 시 지속적인 체계지원이 이루어질 수 있도록 보장하는 통합체계지원 업무의 실체적인 활동이다.

54. 체계지원성과지표

    체계의 상태를 나타내는 핵심적인 지표로써 가동률(운용가용도), RAM값, 수명주기비용을 말한다.

55. 체계지원전략

    광의의 정의는 수명주기관리요소인 정비계획 및 관리요소를 포함한 통합체계지원요소별 획득방안을 통칭한다. 협의의 정의는 유사무기체계 및 대안분석을 통해 해당 체계에 적용할 정비단계, 정비단계별 정비주체(성과기반군수지원(PBL) 및 계약자군수지원(CLS) 적용여부 포함), 등 정비개념과 정비방안(자체고장진단 및 예지 적용 범위 등)으로 정비계획 및 관리 분야의 핵심 전략이다. 

56. 총수명주기관리(TLCSM : Total Life Cycle Systems Management) 

    체계 및 장비의 소요, 획득, 운영 및 처분에 이르는 전체 수명주기 과정에서 성능, 비용, 기술, 정보 등을 통합적인 관점에서 관리하는 것을 말한다. 수명주기관리는 체계 및 장비의 가동률 향상과 수명주기비용 감소를 목표로 체계지원전략 및 통합체계지원 요소별 확보방안을 토대로 수명주기관리계획을 작성하여 수행한다.

57. 탐색개발(Exploratory Development)

    선행연구로 도출된 체계개념에 대하여 부체계 또는 주요 구성품에 대한 위험분석, 기술 및 공학적 해석, 시뮬레이션을 실시하며, 핵심요소 기술연구와 필요시 1:1 모형을 제작하여 비교검토 후 체계개발단계로 전환할 수 있는 가능성을 확인하는 단계를 말한다.

58. 통합체계지원(IPS : Integrated Product Support)

   소요제기 단계부터 획득, 운용유지 및 처분 시까지 전 과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영 유지하기 위해 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 활동을 총칭한다. 이 활동들은 궁극적으로 체계의 가동률(운용가용도) 향상과 수명주기비용 감소에 기여한다. 여기서, 체계는 무기체계 또는 전력지원체계에서 지원대상이 되는 주장비를 말하며, 주장비 개발 및 운용유지를 위해 통합체계지원(IPS)은 병행하여 개발되어야 한다.

59. 통합체계지원요소

   소요제기 단계부터 획득, 운용유지 및 처분 시까지 전 과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영 유지하기 위해 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 제반의 지원요소로서 12대 요소로 구분한다. 통합체계지원요소별 활동은 수명주기 단계별로 세분화 된다.

60. 품질보증(QA : Quality Assurance)

    고객의 요구에 맞는 품질을 보증하는 것으로, 품질경영의 요체가 된다. 제품이나 서비스 품질에 고객이 만족하기 위해서는 품질보증의 필요조건과 충분조건이 충족되어야 한다.

61. 형상관리(CM : Configuration Management)

    품목의 기능적 또는 물리적 특성을 식별하여 문서화하고, 그 특성에 대한 변경통제 및 형상식별서(도면ㆍ규격서 등)와 제품의 합치여부를 점검하며, 승인된 형상변경의 이행현황 등 필요한 정보를 기록ㆍ유지하는 활동을 말한다.

62. 후속군수지원

    후속군수지원이란 무기체계 연구개발 및 구매 등을 통한 전력화 이후 운영유지를 위하여 군수물자(관련 지원장비, 수리부속 포함), 군수시설, 군수인력, 운영제원 및 기술자료 등 군수지원요소를 계속 지원하는 활동을 말한다.

별표 0002: 소요기획 단계 IPS 검토요소 및 착안사항(제6ㆍ13ㆍ37조 관련)

[별표 2]소요기획 단계 IPS 검토요소 및 착안사항 (제6ㆍ13ㆍ37조 관련)

  소요기획 단계 IPS 검토요소 및 착안사항  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌──────┬─────────────────────────────────┒

│검토 요소   │검 토 사 항                                                       ┃

├──────┼─────────────────────────────────┨

│정비환경 및 │?장비의 운용ㆍ정비에 있어 현 정비환경과 제한사항 도출            ┃

│정비개념    │?정비단계, 정비단계별 정비주체                                   ┃

│            │?장비 고장 및 사고 예방에 필요한 자체고장 진단 및 예지 기능 등을 ┃

│            │ 포함한 정비방안                                                  ┃

│            │?기타 통합체계지원요소별 판단자료                                ┃

├──────┼─────────────────────────────────┨

│운용소요    │?장비의 전ㆍ평시 운용시간(유사장비 OMS/MP 활용)                  ┃

│            │  - 연간운용일수 : 총가용일수-불가능일수                          ┃

│            │   ┌───┬─────────────────────────┐ ┃

│            │   │구 분 │내 용                                             │ ┃

│            │   ├───┼─────────────────────────┤ ┃

│            │   │전 시 │계속 운용에서 총비가동시간 제외                   │ ┃

│            │   ├───┼─────────────────────────┤ ┃

│            │   │평 시 │각종 기동훈련, 주특기훈련, 부대 및 개인훈련 포함  │ ┃

│            │   └───┴─────────────────────────┘ ┃

│            │  - 연간운용시간 : 1년 동안 운용될 총시간의 값                    ┃

│            │   ┌───┬────────────────────────┐   ┃

│            │   │구 분 │내 용                                           │   ┃

│            │   ├───┼────────────────────────┤   ┃

│            │   │전 시 │유사장비 운용형태요약 및 임무유형(OMS/MP) 자료, │   ┃

│            │   │      │야전운용제원 확인 유사치 제시                   │   ┃

│            │   ├───┼────────────────────────┤   ┃

│            │   │평 시 │월간훈련계획(MTP), 야전운용제원 확인 유사치 제시│   ┃

│            │   └───┴────────────────────────┘   ┃

├──────┼─────────────────────────────────┨

│정비소요    │?주장비 및 주요구성품(지원장비, 부수장비)에 대한 평균고장 간 운용┃

│            │시간(MTBF, Mean Time Between Failures), 평균 수리 시간(MTTR,      ┃

│            │Mean Time To Repair), 가동률(운용가용도)                          ┃

│            │?유사장비 경험제원 분석결과 활용                                 ┃

├──────┼─────────────────────────────────┨

│수명주기비용│?유사장비 및 동종 운용장비의 수명주기비용 관리결과               ┃

│추정값      │?수명주기비용 추정값(필요시 수명주기분석자료 포함)               ┃

┕━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 장비 가동률 산정지침 (제33조 제1항 관련)

【별표 3】장비 가동률 산정지침 (제33조 제1항 관련)

장비 가동률 산정지침

1. 가동률 평가요소

  가. 육군 및 해병대

┌───────────┬───┬──────────────────────────┒

│구       분           │가동률│주  요   전  투  기  능                             ┃

│                      │(목표)├───┬───┬───┬───┬──┬───┬───┨

│                      │      │기 동 │화 력 │사격/ │감시/ │피아│발사대│ 지휘 ┃

│                      │      │      │      │통제  │관측  │식별│      │통제  ┃

│                      │      │      │      │      │      │    │      │/통신 ┃

├───┬───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│전 차 │K계열         │90%   │○    │○    │○    │-     │-   │-     │○    ┃

│      ├───────┤이상  ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │M계열         │      │○    │○    │○    │-     │-   │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │T-80U         │      │○    │○    │○    │-     │-   │-     │○    ┃

├───┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│장갑차│K200계열      │90%   │○    │○    │-     │-     │-   │-     │○    ┃

│      ├───────┤이상  ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │K-21          │      │○    │○    │      │      │    │      │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │KAAV          │      │○    │-     │-     │-     │-   │-     │○    ┃

├───┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│화 포 │K-9           │90%   │○    │○    │○    │-     │-   │-     │○    ┃

│      ├───────┤이상  ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │K-55          │      │○    │○    │○    │-     │-   │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │견인포        │      │○    │○    │○    │-     │-   │-     │-     ┃

├───┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│헬 기 │500MD         │75%   │○    │○    │○    │-     │○  │-     │○    ┃

│      ├───────┤이상  ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │AH-1S         │      │○    │○    │○    │-     │○  │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │BO-105        │      │○    │○    │○    │-     │○  │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │UH-1H         │      │○    │-     │-     │-     │○  │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │UH-60         │      │○    │-     │-     │-     │○  │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │CH-47         │      │○    │-     │-     │-     │○  │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │KUH-1         │      │○    │○    │○    │○    │○  │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │AH-64E        │      │○    │○    │○    │○    │○  │-     │○    ┃

├───┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│유 도 │MLRS          │90%   │○    │○    │○    │-     │-   │○    │-     ┃

│무 기 ├───────┤이상  ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │ATACMS        │      │○    │○    │○    │-     │-   │○    │-     ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │현무          │      │○    │-     │○    │-     │-   │○    │-     ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │SPIKE         │      │○    │○    │○    │-     │-   │○    │-     ┃

├───┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│방 공 │비호          │90%   │○    │○    │○    │○    │○  │-     │-     ┃

│무 기 ├───────┤이상  ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │천마          │      │○    │○    │○    │○    │○  │-     │-     ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │오리콘        │      │○    │○    │○    │○    │-   │-     │-     ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │발칸          │      │○    │○    │○    │-     │-   │-     │-     ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │신궁          │      │○    │○    │○    │-     │-   │-     │-     ┃

├───┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│감 시 │TPQ-36        │90%   │○    │-     │-     │○    │-   │-     │○    ┃

│장 비 ├───────┤이상  ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │TPQ-37        │      │○    │-     │-     │○    │-   │-     │○    ┃

│      ├───────┤      ├───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │ARTHUR-K      │      │○    │-     │-     │○    │-   │-     │○    ┃

│      ├──┬────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │UAV │비행체  │75%   │○    │-     │-     │○    │○  │○    │-     ┃

│      │    │        │이상  │      │      │      │      │    │      │      ┃

│      │    ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┨

│      │    │지상장비│90%   │○    │-     │-     │○    │-   │-     │○    ┃

│      │    │        │이상  │      │      │      │      │    │      │      ┃

┕━━━┷━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┛

 나. 해 군

┌───────┬─────────┬────────────────────┒

│구    분      │가동률(목표)      │주  요   전  투  기  능                 ┃

│              ├────┬────┼──┬──┬───┬───┬──┬───┨

│              │하계    │동계    │기동│화력│사통/ │감시/ │피아│지휘  ┃

│              │        │        │    │    │전투  │관측  │식별│통제  ┃

│              │        │        │    │    │체계  │      │    │/통신 ┃

├───────┼────┼────┼──┼──┼───┼───┼──┼───┨

│전투함        │70%이상 │60%이상 │○  │○  │○    │○    │○  │○    ┃

├───┬───┼────┼────┼──┼──┼───┼───┼──┼───┨

│감시  │P-3C  │75%이상 │70%이상 │○  │○  │○    │○    │○  │○    ┃

│통제기│      │        │        │    │    │      │      │    │      ┃

├───┼───┼────┼────┼──┼──┼───┼───┼──┼───┨

│헬 기 │UH-60P│75%이상 │65%이상 │○  │-   │-     │-     │○  │○    ┃

│      ├───┤        │        ├──┼──┼───┼───┼──┼───┨

│      │AW-159│        │        │○  │○  │○    │○    │○  │○    ┃

│      ├───┤        │        ├──┼──┼───┼───┼──┼───┨

│      │LYNX  │        │        │○  │○  │○    │○    │○  │○    ┃

┕━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┛

     * 하계(4.1～11.30.), 동계(12. 1.～3.31.)

  다. 공 군

┌───────────┬───┬────────────────────────┒

│기 능 별              │가동률│주 요  전 투 기 능                              ┃

│                      │(목표)├──┬──┬───┬───┬──┬───┬───┨

│                      │      │기동│화력│사격/ │감시/ │피아│발사대│지휘  ┃

│                      │      │    │    │통제  │관측  │식별│      │통제  ┃

│                      │      │    │    │      │      │    │      │/통신 ┃

├─────┬─────┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│전 투     │F-15K     │75%   │○  │○  │○    │-     │○  │-     │○    ┃

│임무기    ├─────┤이상  ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │(K)F-16C/D│      │○  │○  │○    │-     │○  │-     │○    ┃

│          ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │F-4E      │      │○  │○  │○    │-     │○  │-     │○    ┃

│          ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │F-5E/F    │      │○  │○  │○    │-     │○  │-     │○    ┃

│          ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │FA-50     │      │○  │○  │○    │-     │○  │-     │○    ┃

├─────┼─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│공 중     │C-130     │      │○  │-   │-     │-     │○  │-     │○    ┃

│기동기    ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │CN-235    │      │○  │-   │-     │-     │○  │-     │○    ┃

├─────┼─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│감  시    │RF-16     │      │○  │○  │○    │○    │○  │-     │○    ┃

│통제기    ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │E-737     │      │○  │-   │-     │○    │○  │-     │○    ┃

│          ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │KA-1      │      │○  │○  │-     │○    │○  │-     │○    ┃

│          ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │RC-800B/G │      │○  │-   │-     │○    │○  │-     │○    ┃

├─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│방 공     │호크      │90%   │○  │○  │○    │-     │○  │○    │      ┃

│무 기     ├─────┤이상  ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │신궁      │      │○  │○  │○    │-     │○  │○    │      ┃

│          ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │패트리어트│      │○  │○  │○    │-     │○  │○    │      ┃

│          ├─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│          │발칸      │      │○  │○  │○    │-     │-   │-     │      ┃

├─────┼─────┤      ├──┼──┼───┼───┼──┼───┼───┨

│감시장비  │방공레이더│      │-   │-   │-     │○    │○  │-     │      ┃

┕━━━━━┷━━━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┛

2. 가동률 평가 및 가동장비 판정기준

  가. 장비가동률은 편제장비가동률과 보유장비가동률로 구분한다. ‘편제장비 가동률’이란 편제표에 반영된 장비의 수량 중 가동장비가 차지하는 비율로, 편제표에 반영된 장비의 수량 중 부족장비와 불가동 장비의 수량을 제외한 비율을 말한다. ‘보유장비가동률’이란 부대가 보유한 장비 중 가동장비가 차지하는 비율을 말한다. 가동장비는 즉각 전투임무수행이 가능한 상태의 장비를 말한다. 

  나. 장비가동률 평가는 장비별 제시한 주요 전투기능의 정상 작동 여부를 평가하며, 세부 평가내용은 각 군 및 해병대별 구체화 하여 각 군 본부의 군수규정 장비가동률 산정지침에 반영하여 적용한다. 

  다. 가동률 산정식

┌────┬────────────────────────────┐

│편제대비│                                                        │

│        │* 가동장비수=편제장비수-불가동장비 (미보유 장비수 포함) │

├────┼────────────────────────────┤

│보유대비│                                                        │

└────┴────────────────────────────┘

     1) 정비 및 점검중인 장비의 가동장비 판정기준은 육안검사, 주유, 단순점검, 단순교환 등을 실시 중인 장비로 임무수행이 가능한 상태의 장비를 말한다.   

┌─────────────┬───────────┬────────────────┐

│지상장비                  │해상장비              │항공장비                        │

├─────────────┼───────────┼────────────────┤

│ ?사용자 정비 : 임무     │ ?일일 점검          │ ?비행 전 · 후 점검           │

│  수행 전 · 후 점검      │ ?출동 전 · 후 점검 │ ?정비의 날 · 계절별 특별점검 │

│·예방정비 (주간, 월간, 분│   (출동대기 · 준비  │   등 예방점검                  │

│기, 반년, 연간정비) 중인  │    대기태세 포함)    │ ?타기지 전개, 해외임무 지원   │

│장비                      │                      │   등을 위한 특별점검           │

└─────────────┴───────────┴────────────────┘

      2) 장비별 세부 판정기준은 각 군 및 해병대별 설정하여 적용한다.

별표 0004: 통합체계지원 요소 수명주기단계별 활동 (제36ㆍ52조 관련)

[별표 4]통합체계지원 요소 수명주기단계별 활동 (제36ㆍ52조 관련)

  통합체계지원 요소 수명주기단계별 활동   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 체계지원관리

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                         │비 고               

  구분  │                                                                  │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  소요  │통합체계지원(IPS) 요구사항 수립                                   │소요제기서/전력     

  제기  │RAM 잠정목표값 설정 및 수명주기비용 추정                          │소요서 전력화지     

  /결정 │체계지원전략(체계적용 적정정비단계, 성과기반군수지원(PBL)/        │원요소              

        │계약자군수지원(CLS) 적용여부 및 적용대상, 자체고장진단,           │확보 소요 분야      

        │상태기반정비(CBM+) 적용여부 및 적용대상 등) 개발                  │                    

        │통합체계지원 요소별 확보 소요 도출                                │                    

        │* 실현가능성을 고려한 요구사항 수립                               │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  선행  │일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능              │개략 수명주기관     

  연구  │통합체계지원 요소별 요구사항 조정/보완 및 구체화                  │리계획              

        │RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정)  * 체계에 적용할 수명 확인     │중기계획/예산       

        │체계지원전략                                                      │전력화지원요소      

        │통합체계지원 요소별 확보 방안                                     │분야                

        │* 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정                         │                    

        │* 운용시험평가(확증시험)를 위한 별도 완제품시제 확보 여부 검토    │                    

        │체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 편성                        │                    

        │획득단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성,            │                    

        │관련기관(군) 검토 및 조정                                         │                    

        │개략 수명주기관리계획 작성                                        │                    

        │RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정)                                │                    

        │대안분석을 통한 정비단계,                                         │                    

        │정비주체(성과기반군수지원(PBL)/계약자군수지원(CLS) 적용여부       │                    

        │포함), 정비방안(자체고장진단 및 예지 적용 범위 등) 등 체계지원    │                    

        │전략                                                              │                    

        │기타 통합체계지원 요소별 확보 방안                                │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능              │제안요청서 통합     

  개발  │통합체계지원 요소별 요구사항 구체화/조정 및 추적 관리             │체계지원요소        

        │RAM 목표값 설정을 위한 자료 관리                                  │분야                

        │수명주기비용 예측·관리                                           │수명주기관리        

        │체계지원 전략 조정                                                │계획서 (초안)       

        │적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정                           │중기계획/예산       

        │체계지원분야 운용성 확인 항목/방법 검토·조정·확인               │전력화지원요소      

        │* 운용시험평가(확증시험)를 위한 별도 완제품시제 확보 여부 검토    │분야                

        │체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정                            │                    

        │획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성,      │                    

        │관련기관(군) 검토 및 조정                                         │                    

        │체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정                            │                    

        │획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성,      │                    

        │관련기관(군) 검토 및 조정                                         │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │수명주기관리계획서 작성/관리                                      │제안요청서 통합     

  개발  │수명주기관리계획서 작성기준 및 통합체계지원 요소별 요구사항       │체계지원요소        

  (계속)│탐색개발 제안요청서 반영                                          │분야                

        │수명주기관리계획서 초안 작성(RAM 및 체계지원분석 업무 계획        │수명주기관리        

        │포함) (연구개발주관기관 수행)                                     │계획서 (초안)       

        │방사성동위원소 및 방사선발생장치를 활용 시 관련 법령을 준수한     │중기계획/예산       

        │안전관리 및 폐처리 방안 수립 계획 마련                            │전력화지원요소      

        │시한성 화생방장비물자를 획득 시, 「저장 화생방장비·물자          │분야                

        │신뢰성평가(CSRP) 훈령」적용 여부 확인                             │                    

        │탄약을 획득 시, 「탄약 수명관리를 위한 신뢰성평가 업무 훈령」 및  │                    

        │「탄약비군사화업무 훈령」에 따른 업무 수행 계획 마련              │                    

        │체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 요구사항 구체화 및          │                    

        │변경·조정 관련 안건 심의                                         │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  체계  │일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능              │수명주기관리        

  개발  │통합체계지원 요소별 요구사항 추적 관리 및 검증                    │계획서(개정)        

  /양산 │RAM 및 수명주기비용 예측·관리                                    │중기계획/예산       

        │통합체계지원 요소별 개발 관리                                     │전력화지원요소      

        │기술검토 단계별 RAM 및 수명주기비용 추적 관리                     │분야                

        │체계지원분야 시험평가, 야전운용시험, 전력화평가 항목/방법         │탄약 비군사화 및    

        │검토·조정·확인                                                  │안전처리 절차서     

        │체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정                            │                    

        │획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성,      │                    

        │관련기관(군) 검토 및 조정                                         │                    

        │수명주기관리계획서 최신화 관리                                    │                    

        │통합체계지원 요소별 개발/양산 계획 구체화 반영                    │                    

        │방사성동위원소 및 방사선발생장치를 활용 시, 체계개발 간 관련      │                    

        │법령을 준수한 안전관리 및 폐처리 방안 구체화하고, 양산 간 신고    │                    

        │및 허가 의뢰 조치 수행                                            │                    

        │CSRP 적용 시, 「저장 화생방장비·물자 신뢰성평가(CSRP) 훈령」에   │                    

        │따른 저장수명 및 저장시험 절차서 제시                             │                    

        │탄약을 획득 시, 「탄약 수명관리를 위한 신뢰성평가 업무 훈령」에   │                    

        │따른 체계개발/양산 단계 업무 수행                                 │                    

        │탄약 개발사업인 경우 환경, 안전 등을 고려한 비군사화(폐기) 기술   │                    

        │및 안전처리 절차 개발                                             │                    

        │체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 안건 심의                   │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  운영  │일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능              │수명주기관리        

  유지  │통합체계지원 요소 추적 관리                                       │계획서(개정)        

        │RAM 목표값 충족여부 확인 및 개선조치                              │중기계획/예산       

        │수명주기비용(연간운용유지비) 예측·관리                           │운영유지비 분야     

        │수명주기관리계획서 최신화 관리                                    │                    

        │아래 사항에 관한 운영유지 업무 수행                               │                    

        │방사성동위원소 및 방사선발생장치에 대한 방사선안전관리            │                    

        │CSRP적용 대상으로 선정된 시한성 화생방장비·물자는「저장          │                    

        │화생방장비·물자 신뢰성평가(CSRP) 훈령」에 따라 운영 유지         │                    

        │탄약을 획득 시, 「탄약 수명관리를 위한 신뢰성평가 업무 훈령」 및  │                    

        │「탄약비군사화업무 훈령」에 따른 운영유지 단계 업무 수행          │                    

        │탄약 비군사화 및 안전처리                                         │                    

        │체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 안건 심의                   │                    

────┴─────────────────────────────────┴──────────

2. 연구 및 설계반영

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                         │비 고               

  구분  │                                                                  │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  소요  │R&M 잠정목표값 설정                                               │소요제기서/전력     

  제기  │유사체계 체계개발 및 운영유지 간 RAM 분석값 활용                  │소요서 전력화       

  /결정 │체계지원 연구 및 설계반영 요소 요구사항 수립                      │지원 요소 확보      

        │연구 및 설계반영 요소 확보 소요 도출                              │소요 분야           

        │사전개념연구단계의 운용요구서(ORD) 확인                           │                    

        │유사체계의 설계반영 요소 및 야전운용실적 분석                     │                    

        │신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성 요구사항 도출   │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  선행  │RAM 업무수행계획                                                  │선행연구 결과       

  연구  │R&M 잠정목표값 적절성 검토 및 조정                                │보고서 및 사업      

        │연구 및 설계반영 요구사항 조정/보완 및 구체화                     │추진전략의          

        │연구 및 설계반영 요소 확보 방안                                   │전력화 지원요소     

        │신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성                 │분야                

        │* 설계 적용성 고려 요구사항 조정                                  │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │R&M 목표값 설정(RAM 검토위원회) 및 할당                           │수명주기관리계획    

  개발  │체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성         │서(초안)의 연구     

        │설계 반영 요소 도출                                               │및 설계반영 분야    

        │유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에 따른    │탐색개발 시제       

        │개선사항 도출                                                     │연구 및 설계반영    

        │탐색개발 시제에 대한 연구 및 설계반영                             │보고서              

        │신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성                 │                    

        │수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 작성                     │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  체계  │표준화 및 호환성                                                  │수명주기관리계획    

  개발  │국제 또는 국내 민간 규격 및 군사규격 적용한 부품/구성품 채택      │서(개정)의 RAM      

  /양산 │기존 운용중인 무기체계와 호환성 있는 부품/구성품 채택             │업무분야, 연구 및   

        │무기체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성,            │설계반영 분야,      

        │정비성 설계 반영                                                  │시험평가 분야       

        │신뢰성 설계반영                                                   │RAM 업무계획 및     

        │? 신뢰도 분석 및 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통한     │RAM 분석보고서      

        │설계개선 소요 식별                                                │연구 및 설계반영    

        │? 고신뢰도 부품/구성품/탑재장비 채택                             │보고서              

        │? 성능 및 유지지표 중심의 설계 단순화                            │                    

        │? 고장 원인(유형) 제거 및 내고장성 향상을 위한 강건 설계         │                    

        │? 이중화 설계                                                    │                    

        │? 고장 영향 최소화                                               │                    

        │? 전기, 열, 기계적 부하 제한 적용 등                             │                    

        │? 부식방지 등                                                    │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  체계  │정비성 설계반영                                                   │수명주기관리계획    

  개발  │? 정비도 분석을 통한 설계반영                                    │서(개정)의 RAM      

  /양산 │? 고장진단 및 고장예지를 통한 조기고장 식별을 위한 설계반영      │업무분야, 연구 및   

  (계속)│  * 자체고장진단 능력 확대 및 상태기반정비(CBM+) 적용 확대        │설계반영 분야,      

        │? 정비 접근성/용이성 향상 : 모듈화, 개방형 및 인간요소를 고려한  │시험평가 분야       

        │설계반영 등                                                       │RAM 업무계획 및     

        │체계지원분석 결과에 따른 설계반영                                 │RAM 분석보고서      

        │유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에         │연구 및 설계반영    

        │따른 개선사항 설계반영                                            │보고서              

        │지속적으로 조달 가능한 상용 및 규격 부품/구성품                   │                    

        │채택(부품단종관리 일환)                                           │                    

        │수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 최신화                   │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  운영  │(유지관리로 전환)                                                 │-                   

  유지  │                                                                  │                    

────┴─────────────────────────────────┴──────────

3. 유지관리

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                         │비 고               

  구분  │                                                                  │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  소요  │유지관리 요소 요구사항 제기                                       │소요제기서/전력     

  제기  │유지관리 요소 확보 소요 도출                                      │소요서 전력화       

  /결정 │유사체계 야전운용실적(신뢰도, 정비도, 가용도, 운영유지비,         │지원 요소 확보      

        │유지관리 애로사항 등) 분석                                        │소요 분야           

        │시험 및 운용유지 간 유지관리 소요                                 │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  선행  │-                                                                 │-                   

  연구  │                                                                  │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │유지관리 활동 계획 수립                                           │수명주기관리        

  개발  │수명주기관리계획서 유지관리 분야 작성                             │계획서(초안)의      

        │                                                                  │유지관리 분야       

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  체계  │체계 및 구성품에 대한 시험단계에서 유지관리 활동 수행             │수명주기관리계획    

  개발  │신뢰도, 정비도 추이 분석                                          │서(개정)의 유지     

  /양산 │고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치                   │관리 분야 및        

        │발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항    │시험평가 분야       

        │식별/조치                                                         │고장·정비 실적     

        │* 정비 애로사항                                                   │자료 수집, 분석,    

        │  ? 고장진단 시간 과다, 고장부품 장·탈착 애로                   │시정 보고서         

        │  ? 고장 진단 및 고장 부품 장·탈착을 위한 시험장비/공구, 교범,  │                    

        │숙련된 정비자 등 자원 부족                                        │                    

        │  ? 수리부속 조달 시간 과다                                      │                    

        │개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등),         │                    

        │정비 주기/절차 변경, 부품단종 관리 등 개선조치 수행               │                    

        │수명주기관리계획서 유지관리 분야 최신화                           │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  운영  │운영유지단계 체계지원계획 수립·관리(수명주기관리계획서 보완      │수명주기관리계획    

  유지  │관리)                                                             │서(개정)의 유지     

        │신뢰도, 정비도, 운용가용도, 운영유지비 추이 분석                  │관리 분야           

        │고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치                   │고장·정비 실적     

        │발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및             │자료 수집, 분석,    

        │개선사항 식별/조치                                                │시정 보고서         

        │운영유지 간 경제성 및 효과성을 고려한 수리·개조 대비 폐기        │                    

        │여부 결정                                                         │                    

        │개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등),         │                    

        │정비 주기/절차 변경, 부족 자원 확보, 부품단종 관리 등             │                    

        │개선조치 수행                                                     │                    

        │운용 프로파일 분석 및 변경에 따른 대책 강구                       │                    

        │국방군수통합정보체계(DELIIS)에 기록 유지 및 체계 개선             │                    

        │신규 무기체계 획득 시 운영유지 간 고장 및 정비자료,               │                    

        │분석자료 환류 반영                                                │                    

        │수명주기관리계획서 유지관리 분야 최신화                           │                    

────┴─────────────────────────────────┴──────────

4. 정비계획 및 관리

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                       │비 고               

  구분  │                                                                │                    

────┼────────────────────────────────┼──────────

  소요  │정비계획 및 관리 요소 요구사항 제기                             │소요제기서/전력     

  제기  │정비계획 및 관리 요소 확보 소요 도출                            │소요서 전력화       

  /결정 │사전 개념연구 단계의 운용요구서(ORD) 확인                       │지원 요소 확보      

        │유사체계의 정비계획 관리 요소 및 야전운용실적 분석              │소요 분야           

        │대안분석을 통한 정비단계, 정비주체, 정비방안 등 정비개념 수립   │                    

        │체계(완제품) 단위 정비대체장비 소요 판단                        │                    

────┼────────────────────────────────┼──────────

  선행  │정비계획 및 관리 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화              │선행연구 결과       

  연구  │정비계획 및 관리 요소 확보 방안                                 │보고서 및 사업      

        │주장비에 적용할 정비단계와 정비방안 및 정비수행 주체 등의       │추진전략의          

        │정비개념                                                        │전력화 지원요소     

        │체계(완제품) 단위 정비대체장비 소요                             │분야                

────┼────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지        │수명주기관리계획    

  개발  │기능(BIT, 시험장비, CBM+) 개발 계획 수립                        │서(초안)의 정비     

        │주장비 정비소요 산출을 위한 고장/손상유형, 영향 및 치명도       │계획 및 관리        

        │분석(FMECA) 및 신뢰도 중심정비(Reliability Centered             │분야                

        │Maintenance) 분석 계획 수립                                     │                    

        │주장비 정비소요에 대한 정비단계 및 소요자원 식별을 위한         │                    

        │수리수준분석 Level of Repair Analysis) 및 정비업무분석          │                    

        │(Maintenance Task Analysis) 계획 수립                           │                    

        │수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 작성                   │                    

────┼────────────────────────────────┼──────────

  체계  │고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지        │수명주기관리계획    

  개발  │기능(자체고장진단, 상태기반정비(CBM+), 시험장비) 개발 관리      │서(개정)의 정비     

  /양산 │주장비에 포함된 구성품/부품에 대한 고장/손상유형, 영향 및       │계획 및 관리        

        │치명도 분석(FMECA)을 통해 고장정비 소요를, 신뢰도               │분야 및 시험평가    

        │중심정비(Reliability Centered Maintenance)를 통해 예방정비 소요 │분야                

        │식별                                                            │FMECA 보고서        

        │주장비의 정비소요에 대해 수리수준분석(Level of Repair           │RCM 보고서          

        │Analysis)을 통해 정비단계를 설정하고,                           │수리수준분석        

        │정비업무분석(Maintenance Task Analysis)을 통해 정비 수행에      │보고서              

        │소요되는 기술 분야별(주특기별) 인원, 지원장비/공구 등           │정비업무분석        

        │소요자원을 식별                                                 │보고서              

        │창정비 개발 대상품목 식별, 대상품목에 대한 군직 대비            │정비할당표          

        │외주정비 비용대효과 분석, 창정비개발계획 수립 및 창정비         │창정비개발계획      

        │능력 구비                                                       │                    

────┼────────────────────────────────┼──────────

        │부식 방지 활동 계획 수립                                        │                    

        │구성품 단위 정비대체장비 소요 판단                              │                    

        │정비대체장비(완성품/구성품) 확보                                │                    

        │수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 최신화                 │                    

────┼────────────────────────────────┼──────────

  운영  │고장 진단 및 예지 관리                                          │수명주기관리계획    

  유지  │고장부품 수명 예측을 통한 예방정비 및 재고 확보 조치 등         │서(개정)의 정비     

        │고장/예방정비 업무 절차 개선 및 정비교범 개정 소요 식별         │계획 및 관리        

        │정비애로사항 분석에 따른 정비단계 및 소요자원(인력/물적)        │분야                

        │개선조치 수행                                                   │                    

        │창정비 수행 및 관리                                             │                    

        │부식방지활동 및 관리                                            │                    

        │정비대체장비(완성품/구성품) 운영 및 관리                        │                    

        │수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 최신화                 │                    

────┴────────────────────────────────┴──────────

5. 지원장비

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                             │비 고               

  구분  │                                                                      │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  소요  │지원장비 요소 요구사항 제기                                           │소요제기서/전력     

  제기  │지원장비 요소 확보 소요 도출                                          │소요서 전력화       

  /결정 │유사체계의 지원장비 요소 및 야전운용실적 분석                         │지원 요소 확보      

        │상용/공통(표준) 지원장비 우선 채택 원칙 적용(전용지원장비 소요 최소화)│소요 분야           

        │주장비 운용 및 정비에 필요한 지원장비 확보 소요 및 주요               │                    

        │지원장비 잠정 소요판단                                                │                    

        │* 지원장비                                                            │                    

        │  ? 자동 및 수동 시험장비, 측정장비, 교정장비(표준기), 특수/일반     │                    

        │공구 등 정비용 장비                                                   │                    

        │  ? 구난차, 크레인, 지게차 등 물자취급장비와 유류·탄약 지원장비     │                    

        │  ? 발전기, 냉·난방기 등 보조장비                                   │                    

        │  ? 주장비 수명관리 장비                                             │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  선행  │지원장비 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                            │선행연구 결과       

  연구  │지원장비 요소 확보 방안                                               │보고서 및 사업      

        │주요 지원장비(상용/공통 및 전용) 잠정 소요                            │추진전략의 전력화   

        │                                                                      │지원요소 분야       

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │전용지원장비 소요 식별 및 개발에 대한 계획 수립                       │수명주기관리        

  개발  │수명주기관리계획서 지원장비 분야 작성                                 │계획서(초안)의      

        │                                                                      │지원장비 분야       

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  체계  │주장비 운영유지에 필요한 지원장비 소요 식별·확보                     │수명주기관리계획    

  개발  │지원장비 소요를 최소화하기 위해 주장비 설계에 반영                    │서(개정)의 지원     

  /양산 │기존 상용/공통 지원장비 우선적 구매·확보, 필요시 전용지원장비        │장비 분야 및        

        │개발·확보                                                            │시험평가 분야       

        │지원장비는 가능한 기운용장비와 호환성 있는 범용장비로 확보            │지원장비 목록 및    

        │이동정비용 지원장비는 정비대상 체계의 운용환경 및 수송성 고려         │사양                

        │개발·확보                                                            │정밀측정장비        

        │정비용 장비는 자체고장진단 기능을 보유하고, 필요시 컴퓨터기반         │기술자료            

        │정비용 장비는 전자식기술교범(IETM)과 연동                             │                    

        │전문기관의 기술검토를 통한 시험장비 및 측정장비에 대한                │                    

        │교정자원 소요(교정도서, 표준기 등) 식별, 확보                         │                    

        │운용 및 정비 부대별 지원장비 배치계획 수립·시행                      │                    

        │지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속/소모성물자,           │                    

        │복구·진단용 S/W 등 지원장비 지원자원을 동시에 확보                   │                    

        │수명주기관리계획서 지원장비 분야 최신화                               │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  운영  │주장비 운영유지에 필요한 지원장비 관리                                │수명주기관리        

  유지  │정밀측정 및 진단장비 교정                                             │계획서(개정)의      

        │지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속/소모성물자,           │지원장비 분야       

        │복구·진단용 S/W 등 지원장비 지원자원 관리                            │                    

        │수명주기관리계획서 지원장비 분야 최신화                               │                    

────┴───────────────────────────────────┴──────────

6. 보급지원

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                       │비 고               

  구분  │                                                                │                    

────┼────────────────────────────────┼──────────

  소요  │보급지원 요소 요구사항 제기                                     │소요제기서/전력     

  제기  │사전 개념연구 단계의 운용요구서(ORD) 확인                       │소요서 전력화       

  /결정 │유사체계의 보급지원 요소 및 야전운용실적 분석                   │지원요소 확보       

        │보급지원 요소 확보 소요(PBL/CLS 적용 여부 고려) 도출            │소요 분야           

────┼────────────────────────────────┼──────────

  선행  │보급지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                      │선행연구 결과       

  연구  │보급지원 요소 확보 방안(PBL/CLS 적용 여부 고려)                 │보고서 및 사업      

        │                                                                │추진전략의 전력화   

        │                                                                │지원요소 분야       

────┼────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │보급지원 요소개발 계획 수립                                     │수명주기관리        

  개발  │수명주기관리계획서 보급지원 분야 작성                           │계획서(초안)의      

        │                                                                │보급 지원 분야      

────┼────────────────────────────────┼──────────

  체계  │수리부속, 기본불출품목, 소모성 물자 등 초도 보급소요(3년분)     │수명주기관리        

  개발  │산출 및 확보(일괄확보 또는 한도액 계약 방식 적용을 통한 분할    │계획서(개정)의      

  /양산 │납품 방안 등)                                                   │보급 지원 분야      

        │동시조달수리부속은 표준소프트웨어를 적용하여 산출(PBL/CLS       │및 시험평가 분야    

        │적용시 중복소요 배제)                                           │초도 및 후속        

        │주장비 직접 운용에 소요되는 물자인 부수장비 등 기본불출품목과   │보급지원 목록       

        │소모성 물자 소요 산출 확보                                      │자재명세서          

        │수리부속 소요에 대비하여 저장하도록 인가된 제대별               │목록화 자료         

        │인가저장목록(ASL) 및 저장수준 산출 및 추천, 자재명세서 작성     │일련번호            

        │수리부속/지원장비/체계 지속 조달을 위한 목록화(NATO             │품목관리 및 RFID    

        │국가재고번호 획득) 및 자산등재를 위한 기초제원 획득( P/N,       │적용 계획           

        │단가, 수량 등)                                                  │부품단종관리        

        │원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리                         │계획서              

        │보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 구축            │                    

        │일련번호 품목관리 계획 수립                                     │                    

        │RFID 적용 계획 수립 및 시행                                     │                    

        │안정적인 후속군수지원을 위한 부품단종관리계획을 수립하여        │                    

        │수명주기관리계획서에 반영                                       │                    

        │군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자 관리        │                    

        │  * 위조 및 악성물자                                            │                    

        │? 중고 군수품을 신품으로 판매        ? 성능 부적합 부품       │                    

        │? 원제조 업체에서 지정하지 않는 부품                           │                    

        │? 악성 펌웨어가 포함된 군수품        ? 불법 복제 전자 부품 등 │                    

        │계약업체는 품질보증 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상      │                    

        │및 지원계획 수립                                                │                    

        │수명주기관리계획서 보급지원 분야 최신화                         │                    

────┼────────────────────────────────┼──────────

  운영  │보급지원품목 재고관리                                           │수명주기관리        

  유지  │수리부속 조달 정보(자재명세서, 목록화 자료, 품목기본철 등)를    │계획서(개정)의      

        │활용한 조달 관리                                                │보급 지원 분야      

        │원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리                         │                    

        │보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 유지 관리       │                    

        │공급망 보장을 위해 공급망 내 문제점을 식별하고 사전 조치(공급망 │                    

        │위험 관리)                                                      │                    

        │일련번호 관리, RFID 적용 등을 통한 품목관리(총자산 가시성       │                    

        │확보)                                                           │                    

        │안정적인 후속군수지원을 위한 지속적인 부품단종 관리 수행        │                    

        │군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자 관리        │                    

        │계약업체는 품질보증 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상      │                    

        │수명주기관리계획서 보급지원 분야 최신화                         │                    

────┴────────────────────────────────┴──────────

7. 인력운용

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                         │비 고               

  구분  │                                                                  │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  소요  │인력운용 요소 요구사항 제기                                       │소요제기서/전력     

  제기  │유사체계의 운용 및 유지 인력 현황 분석                            │소요서 전력화       

  /결정 │체계 운용 및 유지 인력 확보 소요 도출                             │지원요소 확보       

        │                                                                  │소요 분야           

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  선행  │인력운용 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                        │선행연구 결과       

  연구  │체계 운용 및 유지 인력 확보 방안                                  │보고서 및 사업      

        │                                                                  │추진전략의          

        │                                                                  │전력화 지원요소     

        │                                                                  │분야                

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │인력운용 요소개발 계획 수립                                       │수명주기관리계획    

  개발  │유사체계 운용?정비?보급?교관요원 운용실적 분석                 │서(초안)의 인력     

        │신규체계 인력 소요 식별 및 확보에 대한 계획                       │운용 분야           

        │수명주기관리계획서 인력운용 분야 작성                             │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  체계  │운용·정비·보급·교관요원에 대한 소요 판단                       │수명주기관리        

  개발  │주장비 운용요원에 대한 특기별 인원 소요 판단                      │계획서(개정)의      

  /양산 │체계지원분석을 통해 정비요원에 대한 기술특기별 인원 소요          │인력운용 분야 및    

        │판단(특수 및 위험기술에 대한 인력 소요 포함)                      │시험평가 분야       

        │보급요원은 기존 인력을 최대한 활용하되 체계의 특성을 고려하여     │인력 소요검토서     

        │적정수준에서 소요 판단                                            │                    

        │교관요원은 체계의 특성을 고려하여 소요 판단                       │                    

        │ * 인력소요 판단을 근거로 소요군이 전·평시를 고려한 기 확보인력  │                    

        │대비 추가 소요인력 판단 및 확보(전투발전지원요소 부대편성         │                    

        │분야)                                                             │                    

        │수명주기관리계획서 인력운용 분야 최신화                           │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  운영  │운용유지 간 운용?정비?보급?교관요원에 대한 소요 조정 및 관리   │수명주기관리        

  유지  │수명주기관리계획서 인력운용 분야 최신화                           │계획서(개정)의      

        │                                                                  │인력운용 분야       

────┴─────────────────────────────────┴──────────

8. 교육훈련 및 지원

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                         │비 고               

  구분  │                                                                  │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  소요  │교육훈련 및 지원 요소 요구사항 제기                               │소요제기서/전력     

  제기  │유사체계의 교육훈련 및 지원 요소 운용실적 분석                    │소요서 전력         

  /결정 │교육훈련 및 지원 요소 확보 소요 도출                              │화지원요소 확보     

        │                                                                  │소요 분야           

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  선행  │교육훈련 및 지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                │선행연구 결과       

  연구  │교육훈련 및 지원 요소 확보 방안                                   │보고서 및 사업      

        │                                                                  │추진전략의          

        │                                                                  │전력화 지원요소     

        │                                                                  │분야                

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │교육훈련 및 지원 요소개발 계획 수립                               │수명주기관리        

  개발  │유사체계 교육훈련 현황(실물장비, 모의훈련체계, CBT, 교보재 등     │계획서(초안)의      

        │운용실적 포함) 분석                                               │교육훈련 및 지원    

        │신규체계 교육훈련 및 지원 요소 소요 식별 및 확보 계획             │분야                

        │수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 작성                     │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  체계  │주장비 및 통합체계  지원요소 시험평가 전 시험평가 요원에          │수명주기관리        

  개발  │대한 교육계획 수립 및 교육 시행                                   │계획서(개정)의      

  /양산 │주장비 초도배치 전 운용·정비·보급·교관 요원에 대한 교육 계획   │교육훈련 및 지원    

        │수립 및 교육 시행                                                 │분야 및 시험평가    

        │주장비 전력화 이후 운용·정비·보급·교관요원에 대한              │분야                

        │부대훈련(OJT 포함) 및 학교 교육 소요 식별                         │교육계획서          

        │교육훈련에 필요한 장비(실물장비, 모의훈련체계) 및                 │                    

        │교보재(CBT, 시청각 교보재, 각종 절개식 교보재 등) 소요 식별       │                    

        │및 확보                                                           │                    

        │교육훈련장비의 운용·유지에 필요한 자원 소요 식별 및 확보         │                    

        │교육 대상 요원에 대한 교육 결과 평가                              │                    

        │수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 최신화                   │                    

────┼─────────────────────────────────┼──────────

  운영  │운용·정비·보급·교관요원에 대한 부대훈련(OJT 포함) 및 학교교육  │수명주기관리        

  유지  │계획·운영                                                        │계획서(개정)의      

        │교육훈련장비 유지 관리                                            │교육훈련 및 지원    

        │교육 대상 요원에 대한 교육 결과 평가                              │분야                

        │수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 최신화                   │                    

────┴─────────────────────────────────┴──────────

9. 기술교범 및 기술자료

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                             │비 고                 

  구분  │                                                                      │                      

────┼───────────────────────────────────┼───────────

  소요  │기술교범 및 기술자료 요소 요구사항 제기                               │소요제기서/전력       

  제기  │유사체계의 기술교범 및 기술자료 현황 분석                             │소요서 전력화         

  /결정 │기술교범 및 기술자료 요소 확보 소요 도출                              │지원요소 확보         

        │                                                                      │소요 분야             

────┼───────────────────────────────────┼───────────

  선행  │기술교범 및 기술자료 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                │선행연구 결과         

  연구  │기술교범 및 기술자료 요소 확보 방안                                   │보고서 및 사업        

        │                                                                      │추진전략의 전력화     

        │                                                                      │지원요소 분야         

────┼───────────────────────────────────┼───────────

  탐색  │기술교범 및 기술자료 개발 및 확보에 대한 계획 수립                    │수명주기관리계획서    

  개발  │수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 작성                     │(초안)의 기술 교범    

        │                                                                      │및 기술자료 분야      

────┼───────────────────────────────────┼───────────

  체계  │기술교범 분야                                                         │수명주기관리계획      

  개발  │사용자교범, 부대/야전 정비교범, 보급교범 개발계획을 수립 및           │서(개정)의 기술       

  /양산 │발간?배포                                                            │교범 및 기술자료      

        │  ? 책자형과 전자식으로 구분하며 「기술교범 국방표준서」에 의거 개발 │분야 및 시험평가      

        │  ? 전자식 기술교범 개발시 확장성마크업언어(XML : eXtensible         │분야                  

        │Markup Language) 기반의 국제규격인 S1000D 적용                        │기술교범              

        │  ? 기술교범 세부 종류 및 소요량은 체계지원관리회의를 통해 결정      │기술자료              

        │  ? 창정비 기술교범 개발계획은 창정비개발계획서(안)에 포함           │                      

        │  ? 소요군 사전검토를 위해 기술교범 초안을 초도배치 전에 제출        │                      

        │  ? 기술교범 수정판·대체판·보충판 지원계획 수립                    │                      

        │기술자료 분야                                                         │                      

        │보급품의 원활한 조달을 위한 목록화 자료 확보(보급지원 요소에서        │                      

        │기개발) 및 체계화 관리                                                │                      

        │체계 형상 기준을 정의하는 규격서, 도면, 품질보증요구서 등 규격화      │                      

        │자료 확보 및 체계화 관리                                              │                      

        │체계지원 자원 소요 식별을 위한 RAM 및 체계지원분석 자료 확보          │                      

        │및 체계화 관리                                                        │                      

        │체계 시험 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 체계화 관리                 │                      

        │기술자료 세부 항목, 정의, 형식, 작성지침 수립 및 기술자료             │                      

        │개발/확보 및 체계화 관리                                              │                      

        │기술자료 품질 인증 절차 수립                                          │                      

        │기술자료 접근, 배포에 대한 승인 절차 수립                             │                      

        │기술자료 저장/백업/폐기 계획 수립                                     │                      

        │수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 최신화                   │                      

────┼───────────────────────────────────┼───────────

  운영  │기술교범 분야                                                         │수명주기관리          

  유지  │운영유지 간 기술교범 개정소요 식별 및 최신화                          │계획서(개정)의        

        │기술자료 분야                                                         │기술교범 및 기술      

        │운영유지 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 관리                         │자료 분야             

        │기술자료 접근, 배포에 대한 승인 관리                                  │                      

        │기술자료 저장/백업/폐기 관리                                          │                      

        │수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 최신화                   │                      

────┴───────────────────────────────────┴───────────

10. 포장, 취급, 저장 및 수송

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                                 │비 고               

  구분  │                                                                          │                    

────┼─────────────────────────────────────┼──────────

  소요  │포장, 취급, 저장 및 수송 요소 요구사항 제기                               │소요제기서/전력     

  제기  │유사체계의 포장, 취급, 저장 및 수송 관련 현황 분석                        │소요서 전력화       

  /결정 │포장, 취급, 저장 및 수송 요소 확보 소요 도출                              │지원요소 확보       

        │                                                                          │소요 분야           

────┼─────────────────────────────────────┼──────────

  선행  │포장, 취급, 저장 및 수송 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                │선행연구 결과       

  연구  │포장, 취급, 저장 및 수송 요소 확보 방안                                   │보고서 및 사업      

        │                                                                          │추진전략의          

        │                                                                          │전력화 지원요소     

        │                                                                          │분야                

────┼─────────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │포장, 취급, 저장 및 수송 요소 개발 및 확보에 대한 계획 수립               │수명주기관리        

  개발  │수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 작성                     │계획서(초안)의      

        │                                                                          │포장, 취급, 저장    

        │                                                                          │및 수송 분야        

────┼─────────────────────────────────────┼──────────

  체계  │주장비 및 군수지원 품목 보존을 위하여 안전하고 경제적으로                 │수명주기관리        

  개발  │포장, 취급, 저장 및 수송될 수 있도록 주장비체계 설계반영 및               │계획서(개정)의      

  /양산 │제원개발                                                                  │포장, 취급, 저장    

        │포장, 취급, 저장 및 수송에 대한 제한요건 식별, 설계 반영                  │및 수송 분야 및     

        │포장제원표, 수송지침서 등 작성                                            │시험평가 분야       

        │  ? 국방표준서(KDS STD-0147) 및 국방부 바코드 운용지침서 적용            │수송지침서          

        │  ? 정밀 전자장비·부품에 대한 충격·정전기 방지용 포장, 취급, 발송 절차 │포장제원표          

        │및 규격 적용                                                              │                    

        │  ? 수송수단별(육로, 해상, 항공) 안전한 수송을 위한 수송지침서           │                    

        │개발                                                                      │                    

        │육상, 해상, 공중용 컨테이너 요구사항 식별                                 │                    

        │특수물자, 유류, 탄약 등 위험유발 물자 취급, 저장 요구사항 식별            │                    

        │보안 등급 요구사항 식별                                                   │                    

        │수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 최신화                   │                    

────┼─────────────────────────────────────┼──────────

  운영  │제원 및 요건에 따른 포장, 취급, 저장 및 수송 시행                         │수명주기관리        

  유지  │포장, 취급, 저장 및 수송 관련 개선사항 도출/조치                          │계획서(개정)의      

        │탄약 저장수명평가 수행 및 조치                                            │포장, 취급, 저장    

        │수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 최신화                   │및 수송 분야        

────┴─────────────────────────────────────┴──────────

11. 시설

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                             │비 고               

  구분  │                                                                      │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  소요  │시설 요소 요구사항 제기                                               │소요제기서/전력     

  제기  │시설 요소 확보 소요 도출                                              │소요서 전력화       

  /결정 │유사체계 시설 현황 및 운용상 문제점 분석                              │지원요소 확보       

        │기존 시설 활용 가능성 및 추가시설 소요 판단                           │소요 분야           

        │주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영                      │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  선행  │시설 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                                │선행연구 결과       

  연구  │시설 요소 확보 방안                                                   │보고서 및 사업      

        │기존 시설 활용 가능성 및 추가시설 소요                                │추진전략의          

        │주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영                      │전력화 지원요소     

        │                                                                      │분야                

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │시설 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립                               │수명주기관리        

  개발  │수명주기관리계획서 시설 분야 작성                                     │계획서(초안)의      

        │                                                                      │시설 분야           

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  체계  │주장비 도입에 따른 운용 시설, 교육훈련 시설, 정비·보급 시설,         │시설기본계획        

  개발  │저장 시설에 대한 소요 식별과 설계 및 공사 예산 산정 및                │시설소요검토서      

  /양산 │일정, Lay-out, 요구조건 수립을 위한 시설사업기본계획 및 설계          │설계기본요구조건    

        │기본요구조건 수립                                                     │수명주기관리계획    

        │주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영 및                   │서(개정)의 시설     

        │설계·공사 집행                                                       │분야 및 시험평가    

        │ * 시설 소요 식별 및 확보 고려사항                                    │분야                

        │현존 시설의 사용·개조·개량 가능성 판단                              │                    

        │주장비 운용, 교육훈련, 저장 유형별 용도에 부합한 부지 선정 및 설비,   │                    

        │장비 구비                                                             │                    

        │ ? 설비 : 전기, 상·하수도, 냉·난방 등                              │                    

        │ ? 장비 : 항온·항습, 방진, 발전, 의료·보건, 보안 및 감시장비, 내부 │                    

        │크레인 등                                                             │                    

        │시설 운용에 따른 환경 유해 요소                                       │                    

        │시설 보안 등급에 따른 보안 요구사항                                   │                    

        │수명주기관리계획서 시설 분야 최신화                                   │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  운영  │운영유지 간 시설 유지보수를 위한 소요 식별 및 예산 반영,              │수명주기관리        

  유지  │설계·공사 집행                                                       │계획서(개정)의      

        │수명주기관리계획서 시설 분야 최신화                                   │시설 분야           

────┴───────────────────────────────────┴──────────

12. 지원정보체계

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  단계  │활동 내용                                                             │비 고               

  구분  │                                                                      │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  소요  │지원정보체계 요소 요구사항 제기                                       │소요제기서/전력     

  제기  │기존 지원정보체계 현황 및 운용상 문제점 분석                          │소요서 전력화       

  /결정 │체계를 지원하기 위한 정보체계의 확보 및 유지관리 소요 도출            │지원 요소 확보      

        │                                                                      │소요 분야           

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  선행  │지원정보체계 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화                        │선행연구 결과       

  연구  │체계를 지원하기 위한 정보체계의 확보 및 유지관리 방안                 │보고서 및 사업      

        │                                                                      │추진전략의 전력화   

        │                                                                      │지원요소 분야       

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  탐색  │지원정보체계 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립                       │수명주기관리        

  개발  │수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 작성                             │계획서(초안)의      

        │                                                                      │지원정보체계 분야   

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  체계  │책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 신규 또는              │수명주기관리        

  개발  │개선 소요 식별·확보                                                  │계획서(개정)의      

  /양산 │목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료               │지원정보체계        

        │관리를 위한 정보체계 개선 소요 식별·확보                             │분야 및 시험        

        │현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 소요            │평가분야            

        │식별·확보                                                            │신규 및 개선        

        │ * 현재 구축된 체계                                                   │지원정보체계        

        │   ? 목록화 및 규격화 자료관리 : 국방표준종합정보체계(방사청)        │구축 및 관리계획    

        │   ? RAM 및 체계지원분석 자료관리 : 군수지원분석용 표준              │                    

        │소프트웨어(방사청), RAM DB(기품원)                                    │                    

        │   ? 유지관리 자료관리 : 국방군수통합정보 체계(국방부, 각 군/해병대) │                    

        │운영유지 간 정비·보급 지원을 위한 전용정보체계 소요                  │                    

        │식별·확보                                                            │                    

        │정보체계 유지보수를 위한 자원소요 식별 확보                           │                    

        │내장형 소프트웨어 재설치, 임무에 따른 소프트웨어 옵션 선택 및         │                    

        │필수 입력 조치, 운용자 요구에 따른 단순개선을 위한 자원 소요          │                    

        │기타 정보체계 유지보수를 위한 자원소요                                │                    

        │지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호 계획              │                    

        │수립 및 조치                                                          │                    

        │수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 최신화                           │                    

────┼───────────────────────────────────┼──────────

  운영  │책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 관리                   │수명주기관리        

  유지  │목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료               │계획서(개정)의      

        │관리를 위한 정보 체계 관리                                            │지원정보체계        

        │현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 관리            │분야                

        │운영유지 간 정비·보급 지원을 위한 전용정보체계 관리                  │                    

        │정보체계 유지보수                                                     │                    

        │내장형 소프트웨어 유지보수                                            │                    

        │기타 정보체계 유지보수                                                │                    

        │지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호 조치              │                    

        │수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 최신화                           │                    

────┴───────────────────────────────────┴──────────

별표 0005: 운영유지비 비용구조 및 항목 표준 (제54조 관련)

[별표 5]운영유지비 비용구조 및 항목 표준 (제54조 관련)

  운영유지비 비용구조 및 항목 표준  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌──┬────────────────┬───────────────────────────┐

│구조│비용 항목                       │정        의                                          │

├──┼────────────────┼───────────────────────────┤

│운  │사용부대요원비                  │무기체계 배치 및 훈련을 위해 독립적으로 편성된 단위   │

│영  │                                │전투부대(운영부대) 요원에 대한 인력운영비용           │

│비  │                                │ *인력운영비용 : 총급여, 급식비, 피복비, 국고부담금 등│

│    ├────────────────┼───────────────────────────┤

│    │연료비                          │무기체계 가동에 사용되는 연료 소비 비용               │

│    ├────────────────┼───────────────────────────┤

│    │교탄비                          │무기체계 훈련 및 교육에 사용되는 탄약 소비 비용       │

├──┼──┬─────────────┼───────────────────────────┤

│유  │장  │군직정비비(수리부속)      │무기체계(주장비, 보조장비)의 전력발휘와 가동상태 유   │

│지  │비  ├─────┬───────┤지를 위한 정비와 관리에 필요한 비용으로, 군의 수리부  │

│비  │유  │외주정비비│외주관급재료비│속 및 장비유지활동 비용, 외주업체의 정비 및 군수지원  │

│    │지  │          ├───────┤비용 등을 포함                                        │

│    │비  │          │국내외주정비비│ *창급계획(창순환) 정비:특정 시간및연수 혹은 주       │

│    │    │          ├───────┤행거리 경과, 즉 일정 주기에 따라 발생하는 오버홀      │

│    │    │          │해외외주정비비│(Overhaul) 계획 창정비 비용으로, 대당 많은 금액       │

│    │    ├─────┼───────┤이 발생하여 정비 대수가 비용에 미치는 영향이 크       │

│    │    │계약기반  │성과기반군수  │므로 별도 산정이 가능할 경우 구분하여 관리 가능       │

│    │    │군수지원비│지원비(PBL)   │                                                      │

│    │    │          ├───────┤                                                      │

│    │    │          │계약자군수    │                                                      │

│    │    │          │지원비(CLS)   │                                                      │

│    │    ├─────┴───────┤                                                      │

│    │    │기술지원비                │                                                      │

│    │    ├─────────────┼───────────────────────────┤

│    │    │장비유지활동비            │정비활동에 투입된 간접재료 및 관서운영경비 항목       │

│    │    │                          │ * 장비유지비 예산 항목 중 야전정비, 군창정비에 해당  │

│    ├──┴─────┬───────┼───────────────────────────┤

│    │정비요원비      │부대야전정비  │부대야전정비부대(대대급 이하)에서 무기체계 정비를     │

│    │                │요원비        │직접 수행하는 정비요원에 대한 인력운영 비용           │

│    │                ├───────┼───────────────────────────┤

│    │                │창정비        │정비창(단급 이하)에서 무기체계 정비를 직접 수행하는   │

│    │                │요원비        │정비요원에 대한 인력운영 비용                         │

└──┴────────┴───────┴───────────────────────────┘

   ※ 필요시 무기체계 운영유지비 발생 및 분석 특성을 고려해 항목 통합, 세분화, 추가, 제외 가능

별표 0006: 운영유지단계 부품단종관리 업무 프로세스 (제94조 1항 관련)

[별표 6]운영유지단계 부품단종관리 업무 프로세스 (제94조 1항 관련)

         ┌──────────────────┐  ┌────────────────────┐

    │ ?(각 군 및 해병대) 부품단종정보   │?│ ?(국방부 및 협의체) 부품단종정보 획   │

    │획득 장비 소요제기                  │  │득 대상 장비 확정                       │

    └──────────────────┘  └────────────────────┤

                                                                                        │

    ┌──────────────────┐  ┌────────────────────┤

  ?│ ?(각 군 및 해병대) 부품단종정보   │?│ ?(전문연구기관) 부품 위험도 평가를    │

    │획득 대상 장비의 부품단종정보       │  │  통한 관리대상 검토/제시               │

    │획득을 위한 관련 자료 제공          │  │                                        │

    └──────────────────┘  └────────────────────┤

                                                                                        │

    ┌──────────────────┐  ┌────────────────────┤

  ?│ ?(각 군 및 해병대) 관리대상 품목  │?│ ?(각 군 및 해병대) 부품단종정보 획득  │

    │선정                                │  │  (상용솔루션, 업체 문의 등)            │

    │                                    │  │  * 정보 획득이 제한되는 품목           │

    │                                    │  │    (국내ㆍ외 원제작사 품목)에          │

    │                                    │  │    대해 전문연구기관에                 │

    │                                    │  │    획득 지원 요청                      │

    └──────────────────┘  └────────────────────┘

    ┌──────────────────┐  ┌────────────────────┐

  ?│ ?(각 군 및 해병대) 전문연구기관에 │?│ ?(각 군 및 해병대) 대응방안 수행      │

    │서 제시한 대응방안 타당성 검토      │  │  * 필요시 각 기관 지원                 │

    │및 방안 선정                        │  │                                        │

    │ ＊필요시 부품단종관리팀 회의       │  │                                        │

    │   개최                             │  │                                        │

    └──────────────────┘  └────────────────────┘

별표 0007: 부품국산화 개발업체 선정 평가기준 (제100조 1항 관련)

[별표 7]부품국산화 개발업체 선정 평가기준 (제100조 1항 관련)

  부품국산화 개발업체 선정 평가기준   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌──┬────┬───┬────┬───┬────┬─────┐

│총괄│업체현황│전문성│업체능력│신뢰성│재무구조│가점(상훈)│

├──┼────┼───┼────┼───┼────┼─────┤

│100 │18      │30    │18      │20    │10      │4         │

└──┴────┴───┴────┴───┴────┴─────┘

  ※ 각 항목별 평가기준을 참고하여 각 군의 특성을 반영한 평가기준 적용 가능

┌───────────────────────────┬──┬─────────────────┐

│평가항목                                              │배점│비  고                            │

├────┬──────┬───────────────┤    │                                  │

│주항목  │보조항목    │세부항목                      │    │                                  │

├────┼──────┼───────────────┼──┼─────────────────┤

│업체현황│개발전담    │연구소 등록(산업기술진흥협회) │5   │ ? 기술연구소 등록증 확인        │

│(18점)  │조직보유    ├───────────────┼──┤ ? 연구실 및 전담인력 확인       │

│        │            │업체 자체 연구소 보유         │4   │ ? 산·학·연 협약근거 확인　    │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │공인시험/연구기관 협약체결    │3   │                                  │

│        ├──────┼───────────────┼──┼─────────────────┤

│        │생산기술    │10년 이상                     │8   │ ? 실사 전월 말일자 기준         │

│        │축    적    ├───────────────┼──┤   공장 등록 연수                 │

│        │            │5년 이상 ∼ 10년 미만         │7   │ ? 공장등록증 사업시작일 및      │

│        │            ├───────────────┼──┤   생산/정비실적 확인             │

│        │            │3년 이상 ∼ 5년 미만          │6   │ ? 신청품과 동종/유사품 생산     │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │3년 미만                      │5   │                                  │

│        ├──────┤                              ├──┼─────────────────┤

│        │종업원      ├───────────────┤5   │ ? 봉급명세서 확인               │

│        │규  모      │50명 이상                     │    │ ? 신청품목과 동종 또는          │

│        │            ├───────────────┼──┤   유사품목 생산인력              │

│        │            │30명 이상 ∼ 50명 미만        │4   │                                  │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │20명 이상 ∼ 30명 미만        │3   │                                  │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │10명 이상 ∼ 20명 미만        │2   │                                  │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │5명 이상 ∼ 10명 미만         │1   │                                  │

├────┼──────┼───────────────┼──┼─────────────────┤

│전문성  │주업종과    │동종품목 업체                 │15  │　                                │

│(30점)  │개발품목의  ├───────────────┼──┤                                  │

│        │연관성      │유사품목 업체                 │10  │                                  │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │미일치 업체                   │5   │                                  │

│        ├──────┼───────────────┼──┼─────────────────┤

│        │개발/생산   │우수(90%이상)                 │10  │ ? 해당품목 관련 장비확인        │

│        │장비보유    ├───────────────┼──┤ ? 개발품 정비기술도서 비교      │

│        │(품목별적용)│충분(70%이상 ∼ 90%미만)      │8   │ ? 구형/노후장비 작동확인        │

│        │            ├───────────────┼──┤ ? 소요장비는 수공구 제외        │

│        │            │보통(50%이상 ∼ 70%미만)      │6   │   제작/점검용 장비를 의미        │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │미흡(50%미만)                 │4   │                                  │

│        ├──────┼───────────────┼──┤                                  │

│        │시험/검사   │우수(90%이상)                 │5   │                                  │

│        │장비보유    ├───────────────┼──┤                                  │

│        │(품목별적용)│충분(70%이상 ∼ 90%미만)      │4   │                                  │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │보통(50%이상 ∼ 70%미만)      │3   │                                  │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │미흡(50%미만)                 │2   │                                  │

├────┼──────┼───────────────┼──┼─────────────────┤

│업체능력│기술자격    │기술사,명장×1.5              │10  │ ? 최대 10점 적용                │

│(18점)  │보    유    ├───────────────┤    │  - 자격증 사본 확인              │

│        │(품목별적용)│기능장×1.2                   │    │  - 개발품 관련 자격증            │

│        │            ├───────────────┤    │  * 항공면장은 항공분야           │

│        │            │기사,공장정비사,항공면장×1.0 │    │    신청품목만 적용               │

│        │            ├───────────────┤    │                                  │

│        │            │산업기사×0.8, 기능사×0.6    │    │                                  │

│        ├──────┼───────────────┼──┼─────────────────┤

│        │품질관리    │국방품질인증 또는             │5   │ ? 인증서(유효기간) 확인         │

│        │능    력    │AS9100, TS16949 보유          │    │  -시스템:국방품질경영시스템 인증 │

│        │            ├───────────────┼──┤           /AS/ISO등              │

│        │            │2종류 보유                    │3   │  -경영:벤처/이노비즈/메인비즈등  │

│        │            ├───────────────┼──┤  -제품 : KS/Q/K/NT/KT/EM 등      │

│        │            │1종류 보유                    │2   │  * IS09001급: AS9100(항공분야)   │

│        ├──────┼───────────────┼──┼─────────────────┤

│        │규격작성    │우수(관련항목  모두 보유)     │3   │ ? CAD 자격증 및 S/W 보유 여부   │

│        │능    력    ├───────────────┼──┤*설계도면 작성 사례 등 도면       │

│        │            │충분(관련항목 2종 보유)       │2   │   작성능력 보유 인력 확보 여부　 │

│        │            ├───────────────┼──┤                                  │

│        │            │보통(관련항목 1종 보유)       │1   │                                  │

└────┴──────┴───────────────┴──┴─────────────────┘

┌────────────────────────────┬────────────────────┐

│평가항목                                          │배점│비  고                                  │

├────┬─────┬──────────────┤    │                                        │

│주항목  │보조항목  │세부항목                    │    │                                        │

├────┼─────┼──────────────┼──┼────────────────────┤

│신뢰성  │개발계획서│우수:매우 상세/구체적 자료  │10  │ ??개발준비 정도:대상품목의           │

│(20점)  │충실도    ├──────────────┼──┤   개발에 대한 분석 상태                │

│        │          │보통:평가자료 확인가능 정도 │7   │ ??창정비작업요구서(DMWR) 등          │

│        │          ├──────────────┼──┤   기술자료 확보 여부                   │

│        │          │미흡:증빙자료 누락, 미비    │4   │ ??개발일정 구체성/충실성             │

│        │          ├──────────────┼──┤ ??개발·시험평가 방안 적절성과 구체성│

│        │          │계획서 미제출               │0   │ ??개발참여인력 경력, 역할 등의 구체성│

│        │          │                            │    │ ??양산방안 수립 여부                 │

│        │          │                            │    │ ??업체평가자료:등록증, 장비, 시설,   │

│        │          │                            │    │   인증서류,자격증 등의 충실도에        │

│        │          │                            │    │   따라 평가                            │

│        ├─────┼──────────────┼──┼────────────────────┤

│        │국 산 화  │기본 5점                    │10  │ ? 최근 3년 해당군 개발실적            │

│        │개발실적  ├──────────────┤    │ ? 최근 3년 타기관 개발실적            │

│        │          │성공건당 +0.5점             │    │ ? 개발진행은 시험평가 이상            │

│        │          ├──────────────┤    │                                        │

│        │          │진행건당 +0.2점             │    │                                        │

├────┼─────┴──────────────┼──┼────────────────────┤

│재무구조│신용평가등급                            │    │　                                      │

│(10점)  ├──────┬────┬────────┼──┤　                                      │

│        │회사채      │기업어음│기업신용평가    │　  │　                                      │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤　                                      │

│        │AA-이상     │A1      │AA-이상         │10  │　                                      │

│        ├──────┼────┼────────┤    │　                                      │

│        │A+          │A2+     │A+              │    │　                                      │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤　                                      │

│        │A0          │A20     │A0              │9   │　                                      │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤　                                      │

│        │A-          │A2-     │A-              │8   │　                                      │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤　                                      │

│        │BBB+        │A3+     │BBB+            │7   │　                                      │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤　                                      │

│        │BBB0        │A30     │BBB0            │6   │                                        │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤                                        │

│        │BBB-        │A3-     │BBB-            │5   │                                        │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤                                        │

│        │BB+,BB0     │B+      │BB+,BB0         │4   │                                        │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤                                        │

│        │BB-         │B0      │BB-             │3   │                                        │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤                                        │

│        │B+,B0,B-    │B-      │B+,B0,B-        │2   │                                        │

│        ├──────┼────┼────────┼──┤                                        │

│        │CCC+이하    │C이하   │CCC+이하        │1   │                                        │

│        ├──────┴────┴────────┼──┤                                        │

│        │미제출                                  │0   │                                        │

├────┼────────────────────┼──┼────────────────────┤

│가점요인│상훈실적(3년이내 부품국산화 관련)       │4   │ ? 장관이상 4점, 대장 3점,             │

│        │                                        │    │   중장 이하 2점                        │

├────┼────────────────────┼──┼────────────────────┤

│감점요인│최근 3년간 포기(미협약 포함) 건당 -0.5점│-5  │ ? 평가일 기준 최근 3년간              │

│        │                                        │    │   포기/미협약  품목                    │

│        ├────────────────────┼──┼────────────────────┤

│        │최근 3년 내 부정당업체 지정             │-5  │　                                      │

└────┴────────────────────┴──┴────────────────────┘

별표 0008: 적용장비 기능별 분류기준 (제124조 2항 관련)

[별표 8]적용장비 기능별 분류기준 (제124조 2항 관련)

  적용장비 기능별 분류기준  

━━━━━━━━━━━━━━

┏━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃종별│기  능  별              │부호│종별│기  능  별              │부호┃

┠──┼────┬───────┼──┼──┼────┬───────┼──┨

┃Ⅴ종│지 상 탄│소 구 경 탄   │101 │Ⅶ종│특수무기│대공유도무기  │101 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │박 격 포 탄   │102 │    │        │대  공  포    │111 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │직사화기탄    │103 │    │        │대전차유도무기│121 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │포병화기탄    │104 │    │        │지 대 지 무 기│131 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │유   도   탄  │105 │    │        │대공통제장비  │141 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │기        타  │106 │    │        │해상유도무기  │151 ┃

┃    ├────┼───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │해 상 탄│함   포   탄  │201 │    │        │정 비 장 비   │161 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    ├────┼───────┼──┨

┃    │        │수   중   탄  │202 │    │기    동│장  갑  차    │201 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │유   도   탄  │203 │    │        │전      차    │202 ┃

┃    ├────┼───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │항 공 탄│유   도   탄  │301 │    │        │일 반 차 량   │211 ┃

┃    │        │              │    │    │        ├───────┼──┨

┃    │        ├───────┼──┤    │        │특 수 차 량   │212 ┃

┃    │        │폭        탄  │302 │    │        ├───────┼──┨

┃    │        ├───────┼──┤    │        │트 레 일 러   │221 ┃

┃    │        │기   총   탄  │303 │    │        ├───────┼──┨

┃    │        ├───────┼──┤    │        │정 비 장 비   │241 ┃

┃    │        │기        타  │304 │    │        │              │    ┃

┠──┼────┼───────┼──┤    ├────┼───────┼──┨

┃Ⅶ종│화    력│개 인 화 기   │001 │    │항    공│전투임무기    │301 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │공 용 화 기   │002 │    │        │공중기동기    │302 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │화        포  │003 │    │        │헬      기    │303 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │사 격 기 재   │004 │    │        │감시통제기    │304 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │기 타 장 비   │005 │    │        │훈  련  기    │305 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │총포정비장비  │006 │    │        │특  수  기    │306 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    ├────┼───────┼──┨

┃    │        │궤도정비장비  │007 │    │함    정│전  투  함    │401 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │함        포  │011 │    │        │전투지원함    │402 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │수 중 병 기   │021 │    │        │전투근무지원정│403 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │사 통 장 치   │031 │    │        │잠  수  함    │404 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │함 정 병 기   │041 │    │        │추 진 기 관   │411 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │수상함전투체계│051 │    │        │추진발전기    │412 ┃

┃    │        ├───────┼──┤    ├────┼───────┼──┨

┃    │        │폭발물처리장비│071 │    │통신전자│유 선 장 비   │501 ┃

┗━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━┛

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃종별│기  능  별                  │부호│종별│기  능  별              │부호┃

┠──┼────┬─────────┼──┼──┼────┬───────┼──┨

┃Ⅶ종│통신전자│무 선 장 비       │502 │Ⅶ종│일반장비│특 전 장 비   │625 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │다 중 통 신       │503 │    │        │근무지원장비  │631 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │전 신 장 비       │504 │    │        │인 쇄 장 비   │633 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │레  이  더        │511 │    │        │화 학 장 비   │641 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │음향탐지기        │512 │    │        │화학실험장비  │642 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │전  자  전        │513 │    │        │병 참 장 비   │651 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │항 법 장 비       │514 │    │        │정비지원장비  │652 ┃

┃    │        ├─────────┼──┼──┼────┼───────┼──┨

┃    │        │전술통신체계      │515 │Ⅷ종│의    무│외 과 장 비   │701 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │전 산 장 비       │521 │    │        │치 과 장 비   │711 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │기 타 장 비       │522 │    │        │방사선장비    │721 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │지휘통신장비      │523 │    │        │병 리 장 비   │731 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │기 상 장 비       │531 │    │        │병 원 장 비   │741 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │정보수집/해양장비 │532 │    │        │기타의무장비  │751 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │암 호 장 비       │551 │    │        │정비용장비    │752 ┃

┃    │        ├─────────┼──┼──┼────┼───────┼──┨

┃    │        │정 훈 장 비       │561 │Ⅶ종│정밀측정│직류, 교류    │830 ┃

┃    ├────┼─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │일반장비│건 설 장 비       │601 │    │        │시간, 주파수  │846 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │건설포장장비      │602 │    │        │극 초 단 파   │857 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │발  전  기        │611 │    │        │온도, 습도    │865 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │공기압축기        │621 │    │        │물      리    │868 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │급 수 장 비       │622 │    │        │방사선,비파관 │887 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │측 지 장 비       │623 │    │        │혼      성    │890 ┃

┃    │        ├─────────┼──┤    │        ├───────┼──┨

┃    │        │도 하 장 비       │624 │    │        │기      타    │899 ┃

┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━┛

  ※ 적용장비 기능별 분류기준 이외의 부호는 국방장비목록관리체계   국방장비부호 그룹코드 분류표를 참조

별표 0009: 표준 전산화 부호체계 (제125조 1항 관련)

[별표 9]표준 전산화 부호체계 (제125조 1항 관련)

  표준 전산화 부호체계  

━━━━━━━━━━━━

1. 개발구분부호

┏━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓

┃개발구분│부품개발│국산화 개발대상 ‘37’ 품목 ┃

┠────┼────┼──────────────┨

┃부    호│1       │2                           ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛

2. 사용군 구분부호

┏━━━━┯━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━┓

┃사용군  │3군공통 │육군│해군│공군│육+해 │육+공 │해+공 ┃

┃구  분  │        │    │    │    │      │      │      ┃

┠────┼────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┨

┃부  호  │1       │2   │3   │4   │5     │6     │7     ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┛

3. 부품구분부호

┏━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┓

┃부품구분│구성품│결합체│부분품│소?부재┃

┠────┼───┼───┼───┼────┨

┃부   호 │C     │A     │P     │M       ┃

┗━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┛

4. 개발형태부호

┏━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓

┃개발형태│한  국  화│역  설  계┃

┠────┼─────┼─────┨

┃부    호│1         │2         ┃

┗━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛

별표 0010: 부품개발업무 절차도 (제127조 관련)

[별표 10]부품개발업무 절차도 (제127조 관련)

별표 0001: 수명주기관리계획서(기본)(제15조 1항, 34조 1항, 38조 3항 관련)

[별지 제1호 서식]수명주기관리계획서(기본)(제15조 1항, 34조 1항, 38조 3항 관련)

  수명주기관리계획서  

━━━━━━━━━━━

┌───────────────────────────────────┐

│제1장. 일반현황                                                       │

│  제 1절 사업 개요                                                    │

│     1. 사업 목적     2. 사업 경과      3. 개발/획득 일정 및 예산     │

│  제2절 무기체계 운용 개념                                            │

│     1. 수행 임무     2. 운용 개념      3. 제원 및 특성               │

│  제3절 체계지원성과지표                                              │

│     1. 가동률 / RAM 목표값                                           │

│     2. 수명주기비용(총괄/획득비/운영유지비)                          │

│  제4절 주요 현안                                                     │

│     1. 정비 관리     2. 수리부속 관리    3. 지원장비 관리            │

│     4. 기타 관리(내장형 S/W 등)                                      │

│제2장 통합체계지원 관리                                               │

│  제1절 통합체계지원 전략 및 요소별 획득방안                          │

│     1. 통합체계지원 전략         2. 통합체계지원 요소별 획득 방안    │

│  제2절 업무분담 및 업무체계                                          │

│  제3절 체계지원관리회의 구성 및 운영                                 │

│  제4절 RAM 업무                                                      │

│     1. 업무계획      2. 수행결과/ 산출물 현황(구매사업시)            │

│  제5절 수명주기비용 추정 및 관리                                     │

│  제6절 체계지원분석 업무                                             │

│  제7절 통합체계지원요소                                              │

│     1. 체계지원관리    2. 연구 및 설계반영    3. 유지관리            │

│     4. 정비계획 및 관리      5. 지원장비      6. 보급지원            │

│     7. 인력운용       8. 교육훈련 및 지원   9. 기술교범 및 기술자료  │

│10. 포장, 취급, 저장 및 수송    11. 시설      12. 지원정보체계        │

│제3장 평가관리                                                        │

│  제1절 시험평가                                                      │

│     1. 교육계획       2. 평가결과         3. 후속조치                │

└───────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐

│  제2절 야전운용시험                                                │

│     1. 시험결과         2. 후속조치                                │

│  제3절 전력화평가                                                  │

│     1. 중점 확인분야    2. 후속조치                                │

│제4장 군수지원 관리                                                 │

│  제1절 운영유지 관리                                               │

│     1. 운영유지단계 정비개념안       2. 외주정비 적용전략          │

│     3. 창정비개발 계획안                                           │

│  제2절 통합체계지원요소 최신화                                     │

│제5장 특별관심사항 관리                                             │

│  제1절 부품단종 관리             제2절 부품국산화 관리             │

│  제3절 창정비 개발 계획(안)      제4절 체계지원요소 분야           │

│  제5절 주요회의 결과             제6절 주요 계약정보(구매사업시)   │

│  제7절 기  타(통합체계지원 요소 관리 현안)                         │

│제6장 운영유지                                                      │

│  제1절 장비 관리                                                   │

│     1. 자산 관리    2. 보유율?노후율 관리     3. 대체장비 관리    │

│  제2절 정비 관리                                                   │

│     1. 체계 관리    2. 구성품 관리                                 │

│  제3절 수리부속 관리                                               │

│     1. 수요예측?재고 관리   2. 부품단종 관리    3. 부품국산화 관리│

│  제4절 기타                                                        │

│제7장 처  분                                                        │

│  제1절 장비 관리                                                   │

│     1. 도태계획 관리    2. 재활용 관리                             │

│  제2절 정비 관리                                                   │

│     1. 체계 관리        2. 구성품 관리                             │

│  제3절 수리부속 관리                                               │

│     1. 부품단종 관리    2. 수리부속 자산관리                       │

│제8장 기타(예시)                                                    │

│  제1절 비군사화                                                    │

└──────────────────────────────────┘

별표 0002: 수명주기관리계획서(운영유지단계 간략화 활용)(제34조 2항 관련)

[별지 제2호 서식]수명주기관리계획서(운영유지단계 간략화 활용)(제34조 2항 관련)

  수명주기관리계획서  

━━━━━━━━━━━

┌──────────────────────────────────┐

│제1장. 일반현황                                                     │

│  제 1절 사업 개요                                                  │

│     1. 사업 목적     2. 사업 경과      3. 개발/획득 일정 및 예산   │

│  제2절 무기체계 운용 개념                                          │

│     1. 수행 임무     2. 운용 개념      3. 제원 및 특성             │

│  제3절 체계지원성과지표                                            │

│     1. 가동률 / RAM 목표값                                         │

│     2. 수명주기비용(총괄/획득비/운영유지비)                        │

│  제4절 주요 현안                                                   │

│     1. 정비 관리     2. 수리부속 관리    3. 지원장비 관리          │

│     4. 기타 관리(내장형 S/W 등)                                    │

│제2장 운영유지                                                      │

│  제1절 장비 관리                                                   │

│     1. 자산 관리    2. 보유율?노후율 관리     3. 대체장비 관리    │

│  제2절 정비 관리                                                   │

│     1. 체계 관리    2. 구성품 관리                                 │

│  제3절 수리부속 관리                                               │

│     1. 수요예측?재고 관리   2. 부품단종 관리    3. 부품국산화 관리│

│  제4절 기타                                                        │

│제3장 처  분                                                        │

│  제1절 장비 관리                                                   │

│     1. 도태계획 관리    2. 재활용 관리                             │

│  제2절 정비 관리                                                   │

│     1. 체계 관리        2. 구성품 관리                             │

│  제3절 수리부속 관리                                               │

│     1. 부품단종 관리    2. 수리부속 자산관리                       │

│제4장 기타(예시)                                                    │

│  제1절 통합체계지원관리             제2절 비군사화                 │

└──────────────────────────────────┘

별표 0003: 창정비개발계획서(제51조 3항 관련)

[별지 제3호 서식]창정비개발계획서(제51조 3항 관련)

  창정비개발계획서(안)  

━━━━━━━━━━━━

┌──────────────────────────────────┐

│제1장. 일반현황                                                     │

│  제1절 사업개요                                                    │

│     1. 목적   2. 창정비임무   3. 작성범위   4. 추진 경과           │

│  제2절 개발대상                                                    │

│  제3절 개발방침 및 기준                                            │

│     1. 체계지원분석(PSA)   2. 창정비작업요구서(DMWR)               │

│     3. 시험장비 및 특수공구   4. 시설 요구조건                     │

│  제4절 정비지원 개념                                               │

│     1. 정비지원체계   2. 지원개념                                  │

│  제5절 특성 및 제원                                                │

│     1. 체계구성 및 설명   2. 주요구성품 특성 및 제원               │

│제2장 창정비요소개발 방안                                           │

│  제1절 개발범위 및 계획                                            │

│  제2절 창정비 대상품목 선정                                        │

│     1. 대상품목 선정기준   2. 대상품목   3. 대상품목 형상관리      │

│  제3절 창정비 소요예측                                             │

│     1. 창정비 주기 판단   2. 연간 고장정비 소요   3. 순환정비 소요 │

│     4. 창정비요소개발 시기                                         │

│  제4절 창정비 개발 방향                                            │

│     1. 기관별 임무분장   2. IPS개발 요소   3. 시제창정비 계획      │

│  제5절 비용분석 및 예산판단                                        │

│     1. 비용분석(군직/외주)   2. 예산판단(군직/외주)                │

│제3장 품질보증 표준절차                                             │

│  제1절 개요                                                        │

│  제2절 제품보증                                                    │

│  제3절 업무수행절차                                                │

│제4장 SW관리 방안                                                   │

│  제1절 개발범위 및 계획                                            │

│제5장 첨부                                                          │

│     1. LCN F/T   2. 약어목록   3. 기타(필요시)                     │

└──────────────────────────────────┘

별표 0004: 창정비요소개발계획서(제51조 3항 관련)

[별지 제4호 서식]창정비요소개발계획서(제51조 3항 관련)

  창정비요소개발계획서(안)  

━━━━━━━━━━━━━━

┌─────────────────────────────┐

│제1장. 일반현황                                           │

│  제1절 사업개요                                          │

│     1. 목적   2. 창정비임무   3. 작성범위   4. 추진 경과 │

│     5. 창정비 방침 요약                                  │

│  제2절 개발대상                                          │

│  제3절 개발방침 및 기준                                  │

│     1. 체계지원분석(PSA)   2. 창정비작업요구서(DMWR)     │

│     3. 시험장비 및 특수공구   4. 시설 요구조건           │

│  제4절 정비지원 개념                                     │

│     1. 정비지원체계   2. 지원개념                        │

│  제5절 특성 및 제원                                      │

│     1. 체계구성 및 설명   2. 주요구성품 특성 및 제원     │

│제2장 창정비요소개발                                      │

│  제1절 개발범위 및 계획                                  │

│  제2절 창정비요소 개발                                   │

│     1. IPS요소(PSA, DMWR, 시험장비 등)   2. 시제창정비   │

│  제3절 세부추진계획                                      │

│     1. 개발추진 일정   2. 소요예산 판단                  │

│제3장 사업추진계획                                        │

│  제1절 개요                                              │

│  제2절 업무협조체계                                      │

│  제3절 기관별 업무분장                                   │

│  제4절 사업추진계획                                      │

│     1. 사업추진중점   2. 사업추진계획   3. 소요예산      │

│  제5절 규격화 및 목록화 계획                             │

│  제6절 품질보증계획                                      │

│  제7절 하자보증 및 사후활동                              │

│  제8절 납품 및 제출목록                                  │

│  제9절 정밀측정장비 교정                                 │

└─────────────────────────────┘

┌───────────────────────────┐

│제4장 시험평가 계획                                   │

│  제1절 대상품목 및 평가대상                          │

│  제2절 주요일정 및 장소                              │

│     1. 개발시험평가    2. 운용시험평가               │

│  제3절 평가팀 편성 및 임무                           │

│  제4절 관리계획                                      │

│  제5절 시험평가 기본방침                             │

│  제6절 시험평가 자원(시험평가요원 교육 등)           │

│제5장 SW 관리계획                                     │

│  제1절 개요                                          │

│  제2절 SW 형상확인                                   │

│  제3절 유지보수                                      │

│제6장 첨부                                            │

│     1. 군요구사양서   2. 제작사양서   3. 계약특수조건│

└───────────────────────────┘

별표 0005: 창정비요소개발 시험평가기본계획서(제51조 3항 관련)

[별지 제5호 서식]창정비요소개발 시험평가기본계획서(제51조 3항 관련)

  창정비요소개발 시험평가기본계획서(안)   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌─────────────────────────────────┐

│제1장. 일반현황                                                   │

│  제1절 사업개요                                                  │

│     1. 목적   2. 창정비 개발개념   3. 개발범위   4. 추진 경과    │

│     5. 적용문서                                                  │

│   제2절 시험평가계획                                             │

│     1. 대상품목 및 평가대상   2. 주요일정 및 장소                │

│     3. 평가팀 편성 및 임무    4. 시험평가 기본방침               │

│     5. 시험평가 자원                                             │

│제2장 개발시험평가                                                │

│  제1절 개요                                                      │

│  제2절 평가대상 항목 및 기준                                     │

│  제3절 기간, 장소 및 방법                                        │

│  제4절 인원구성                                                  │

│  제5절 준비사항                                                  │

│  제6절 후속조치                                                  │

│  제7절 결과보고                                                  │

│제3장 운용시험평가                                                │

│  제1절 개요                                                      │

│  제2절 시험평가 방침                                             │

│     1. 시험평가 방법   2. 시험평가 방안   3. 결함분류 기준       │

│     4. 결함분류   5. 결함처리절차                                │

│  제3절 대상품목                                                  │

│  제4절 평가대상                                                  │

│     1. 체계지원분석(PSA)   2. 창정비작업요구서(DMWR)             │

│     3. 시험장비 및 특수공구   4. 시설 및 교육   5. 기타 개발요소 │

│  제5절 평가대상 세부항목 및 기준                                 │

│  제6절 기간, 장소 및 방법                                        │

└─────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┐

│  제7절 인원구성                                              │

│     1. 시험평가팀 구성   2. 관련기관별 임무   3. 보고 및 통제│

│  제8절 준비사항                                              │

│  제9절 후속조치                                              │

│  제10절 결과보고                                             │

│  제11절 안전 및 보안대책                                     │

│  제12절 기타 협조 및 지원사항                                │

│제4장 SW 형상확인                                             │

│  제1절 개요                                                  │

│  제2절 방침                                                  │

│     1. SW확인 방법   2. SW확인 방안   3. 결함분류 기준       │

│     4. 결함분류   5. 결함처리절차                            │

│  제3절 대상품목                                              │

│  제4절 확인대상                                              │

│  제5절 확인대상 세부항목 및 기준                             │

│  제6절 기간, 장소 및 방법                                    │

│  제7절 인원구성                                              │

│  제8절 준비사항                                              │

│  제9절 후속조치                                              │

│  제10절 결과보고                                             │

│  제11절 안전 및 보안대책                                     │

│  제12절 기타 협조 및 지원사항                                │

│제5장 첨부                                                    │

│     1. 개발시험평가 후속조치과제 목록                        │

│     2. 대상품목 세부목록   3. 평가대상 세부목록              │

│     4. 세부항목별 평가 기준 및 절차                          │

│     5. 시험평가 점검일지(일일/주간/월간)   6. 일정별 세부계획│

│     7. 준비사항 세부목록   8. 결함발생 원인 분석 결과보고서  │

│     9. 운용시험평가 결과보고서                               │

│                                                              │

└───────────────────────────────┘

별표 0006: 부품단종관리 계획서(제40조 6항, 87조 2항, 90조 2항 관련)

[별지 제6호 서식]부품단종관리 계획서(제40조 6항, 87조 2항, 90조 2항 관련)

  부품단종관리 계획서   

━━━━━━━━━━━━

┌────────────────────────────────┐

│  1. 개요                                                       │

│    1.1. 목적 및 적용 범위                                      │

│    1.2. 사업 이력                                              │

│    1.3. 장비 개요                                              │

│                                                                │

│  2. 적용 규정 및 문서                                          │

│                                                                │

│  3. 부품단종관리 계획 개요                                     │

│    3.1. 부품단종 위험요소 및 관리목표                          │

│    3.2. 부품단종관리 전략                                      │

│                                                                │

│  4. 부품단종관리 지원                                          │

│    4.1. 부품단종관리팀                                         │

│    4.2. 부품단종 관리 도구                                     │

│    4.3. 예산                                                   │

│                                                                │

│  5. 부품단종관리 절차                                          │

│    5.1. 기술 추세 검토                                         │

│    5.2. 사전관리 대상품목 선정 기준                            │

│    5.3. 부품단종 대응절차                                      │

│                                                                │

│  별첨 1. 사전관리 대상품목 현황              ☞ 별지 제7호 서식│

│  별첨 2. 부품단종관리 식별 / 확인 보고서     ☞ 별지 제8호 서식│

└────────────────────────────────┘

별표 0007: 사전관리 대상품목 현황(제90조 3항 관련)

【별지 제7호서식】사전관리 대상품목 현황(제90조 3항 관련)

  사전관리 대상품목 현황  

━━━━━━━━━━━━━

○ 사전관리 대상품목 목록

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┒

│구 분 │부품정보                                                                                                                                                                ┃

├───┼──┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┨

│순 번 │국가│부품번호│부품    │도면번호│한글품명│영문품명│수량│원제작사  │원제작사  │원제작사│원제작사  │부품타입│품목구분│위조여부│공개여부│사용여부│비공개사유┃

│      │재고│        │관리번호│        │        │        │    │부호      │품명      │명      │연락처    │        │        │        │        │        │          ┃

│      │번호│        │        │        │        │        │    │          │          │        │(전화,    │        │        │        │        │        │          ┃

│      │    │        │        │        │        │        │    │          │          │        │이메일)   │        │        │        │        │        │          ┃

├───┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┨

│필수  │필수│필수    │조건부  │참고    │필수    │필수    │참고│조건부    │필수      │필수    │필수      │참고    │필수    │참고    │참고    │참고    │참고      ┃

│여부  │    │        │필수    │        │        │        │    │필수      │          │        │          │        │        │        │        │        │          ┃

┕━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛

┌───────────────────────────────┒

│단종정보                                                      ┃

├───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┨

│순 번 │단종│수명│잔여│구매│배송│대응│예상│예상│단종  ┃

│      │상태│주기│기한│가능│가능│방안│비용│기간│일자  ┃

│      │    │코드│년수│일자│일자│    │    │    │      ┃

├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨

│필수  │필수│참고│참고│참고│참고│참고│참고│참고│조건부┃

│여부  │    │    │    │    │    │    │    │    │필수  ┃

┕━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┛

┌──────────────────────────────────────────────────────────┒

│     시장정보                                                                                                       ┃

├───────┬───┬──┬────────┬───────┬────┬────┬──────┬───┬─────┨

│공급자 생산자 │생산  │가격│공급자 사업자명 │공급자 연락처 │판매    │수리    │최종계약일자│정보  │정보 획득 ┃

│부호          │시작일│    │                │              │종료    │종료    │            │획득처│시점      ┃

│              │      │    │                │              │(예상)일│(예상)일│            │      │          ┃

├───────┼───┼──┼────────┼───────┼────┼────┼──────┼───┼─────┨

│조건부        │참고  │참고│조건부          │조건부        │조건부  │조건부  │참고        │필수  │필수      ┃

│필수          │      │    │필수            │필수          │필수    │필수    │            │      │          ┃

┕━━━━━━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛

 * 엑셀로 작성

별표 0008: 부품단종관리 식별/확인 보고서(제93조 4항 관련)

【별지 제8호 서식】부품단종관리 식별/확인 보고서(제93조 4항 관련)

  부품단종관리 식별 / 확인 보고서   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃장비명          │부품단종 식별 / 확인 보고서                     │발생번호          ┃

┃                │                                                │                  ┃

┠──┬─────┼────┬──────┬──┬─────────┼─────────┨

┃단종│생산자    │부품번호│단종예상시기│품명│국가재고번호      │단종정보 출처     ┃

┃부품│          │        │            │    │                  │                  ┃

┠──┼───┬─┴──┬─┴──┬───┴──┴──┬────┬─┴─────────┨

┃영향│상위  │품명    │부품번호│국가재고번호      │소요수량│보급품 지정 유무      ┃

┃받는│부품  │        │        │                  │        │□보급품 □비보급품   ┃

┃품목├───┼────┼────┼─────────┼────┼───────────┨

┃    │차상위│품명    │부품번호│국가재고번호      │소요수량│보급품 유무           ┃

┃    │부품  │        │        │                  │        │□보급품 □비보급품   ┃

┠──┴┬──┴──┬─┴────┴────┬────┴────┴─┬─────────┨

┃단종  │보유수량  │향후 필요(공급) 수량  │향후 부족 수량        │부족시기          ┃

┃부품  │          │                      │                      │                  ┃

┠───┼─────┼───────────┼───────────┼─────────┨

┃상위  │보유수량  │향후 필요(공급) 수량  │향후 부족 수량        │부족시기          ┃

┃부품  │          │                      │                      │                  ┃

┠───┼─────┼───────────┼───────────┼─────────┨

┃차상위│보유수량  │향후 필요(공급) 수량  │향후 부족 수량        │부족시기          ┃

┃부품  │          │                      │                      │                  ┃

┠───┴─────┼────┬──────┼────┬──────┼─────────┨

┃대응방안 우선순위 │□불필요│□일괄구매  │□대체품│□설계변경  │□기타(         ) ┃

┠────┬────┴────┴──────┴────┴──────┴─────────┨

┃대응방안│(일괄구매 수량, 대체품 : 대체품 검토, 설계변경/부품국산화 : 시험방법 기입)  ┃

┃        │                                                                            ┃

┃        ├──────────────────────────────────────┨

┃        │시험평가 : □필요 □불필요                    기술변경 : □필요 □불필요    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────┨

┃        │예산소요 : □필요(예상비용 :         ) □불필요    이행시기 :               ┃

┠────┼────────────────────────────┬─────────┨

┃작성기관│작성자                                                  │작성일자          ┃

┃        │직급      성명      서명                                │                  ┃

┠────┼────────────────────────────┼─────────┨

┃확인기관│확인자                                                  │확인일자          ┃

┃        │직급      성명      서명                                │                  ┃

┣━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┫

┃부품단종관리팀 검토/확인서                                                            ┃

┠───────┬─────┬────┬─────────────┬───┬──┬───┨

┃검토부서      │단종/영향성 │대응방안 │검토의견                  │검토자│일자│서명  ┃

┃              │확인      │검토    │                          │      │    │      ┃

┠─┬─────┼─────┼────┼─────────────┼───┼──┼───┨

┃부│업 체     │□동의    │□동의  │                          │      │    │      ┃

┃품│(가능시)  │□부동의  │□부동의│                          │      │    │      ┃

┃단│          │□기타    │□기타  │                          │      │    │      ┃

┃종├─────┼─────┼────┼─────────────┼───┼──┼───┨

┃관│국방기술  │□동의    │□동의  │                          │      │    │      ┃

┃리│품질원    │□부동의  │□부동의│                          │      │    │      ┃

┃팀│          │□기타    │□기타  │                          │      │    │      ┃

┃  ├─────┼─────┼────┼─────────────┼───┼──┼───┨

┃  │군수      │□동의    │□동의  │                          │      │    │      ┃

┃  │사령부    │□부동의  │□부동의│                          │      │    │      ┃

┃  │          │□기타    │□기타  │                          │      │    │      ┃

┃  ├─────┼─────┼────┼─────────────┼───┼──┼───┨

┃  │방위      │□동의    │□동의  │                          │      │    │      ┃

┃  │사업청    │□부동의  │□부동의│                          │      │    │      ┃

┃  │          │□기타    │□기타  │                          │      │    │      ┃

┃  ├─────┼─────┼────┼─────────────┼───┼──┼───┨

┃  │기타      │□동의    │□동의  │                          │      │    │      ┃

┃  │(필요시)  │□부동의  │□부동의│                          │      │    │      ┃

┃  │          │□기타    │□기타  │                          │      │    │      ┃

┠─┴─────┴─────┴────┴─────────────┴───┴──┴───┨

┃검토 결과 종합                                                                        ┃

┃                                                                                      ┃

┃작성자 : 소속       성명         (서명)                                               ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃부품단종대응 계획/확인서                                                              ┃

┠──────────┬────────────────────────────────┨

┃대응방안 및 이행계획│                                                                ┃

┠─────┬────┴───────────┬────────────────────┨

┃확인부서  │담당                            │확인자                                  ┃

┃          │계급      성명     (서명)       │계급      성명    (서명)                ┃

┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0009: 개발계획 변경 사유서(제101조 2항, 111조 3항, 113조 2항 관련)

【별지 제9호 서식】개발계획 변경 사유서(제101조 2항, 111조 3항, 113조 2항 관련)

개발계획 변경 사유서

품목 정보

┌────┬───┬────┬──────┬───────┬────┬───┐

│⑴      │⑵    │(3)     │(4)         │(5)변 경 내 역│(6)     │(7)   │

│개발관리│적  용│개발대상│부품재고번호├─┬─────┤변경사유│담당자│

│번    호│장비명│품    명│?참조번호  │을│으로      │        │      │

├────┼───┼────┼──────┼─┼─────┼────┼───┤

│        │      │        │            │  │          │        │      │

│        │      │        │            │  │          │        │      │

│        │      │        │            │  │          │        │      │

│        │      │        │            │  │          │        │      │

│        │      │        │            │  │          │        │      │

└────┴───┴────┴──────┴─┴─────┴────┴───┘

2. 추진실적

3. 현 개발진행 상태 / 개발 연장 사유

4. 의    견

5. 향후추진 계획

별표 0010: 개발 신청품목 목록(제108조 2항, 108조 3항 관련)

【별지 제10호 서식】개발 신청품목 목록 (제108조 2항, 108조 3항 관련)

개발 신청품목 목록

┌─┬─┬──┬─┬──┬───┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬───┬─┬───┬────┬───┬─┬─┬─┬─┬─┐

│  │  │    │  │    │      │  │  │    │    │    │    │      │  │      │        │      │  │  │  │  │  │

│  │  │    │  │    │      │  │  │    │    │    │    │연간  │현│장비  │적용    │정비  │  │  │  │  │  │

│순│개│적용│적│개발│부품  │참│부│기능│도  │개  │연간│평균  │재│도태  │장비    │능력  │방│개│개│개│담│

│번│발│장비│용│대상│재고  │조│품│별  │입  │발  │예상│소모  │고│계획  │(부품)  │개발  │산│발│발│발│당│

│  │완│명  │장│품명│번호  │번│구│부  │단  │예  │소요│실적  │량│      │성능    │계획  │물│업│계│관│자│

│  │료│    │비│    │(임시 │호│분│호  │가  │상  │    │(최근 │  │      │개량    │      │자│체│획│리│  │

│  │년│    │재│    │재고  │  │  │    │(천 │단  │    │5년)  │  │      │계획    │      │지│  │기│기│  │

│  │도│    │고│    │ 번호)│  │  │    │원) │가  │    │      │  │      │        │      │정│  │간│관│  │

│  │  │    │번│    │      │  │  │    │    │(천 │    │      │  │      │        │      │업│  │  │  │  │

│  │  │    │호│    │      │  │  │    │    │원) │    │      │  │      │        │      │체│  │  │  │  │

│  │  │    │  │    │      │  │  │    │    │    │    │      │  │      │        │      │  │  │  │  │  │

├─┼─┼──┼─┼──┼───┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼─┼───┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┤

│  │  │    │  │    │      │  │  │    │    │    │    │      │  │      │        │      │  │  │  │  │  │

   【주】제출요령 : Excel로 작성하여 제출    

※ 작성요령

란은 일련번호를 기재

란은 개발대상 품목의 개발완료 예정년도를 기재

란은

 ㆍ 방산물자부품인 경우에는 방산물자지정품목 목록에 수록된 방산물자지정품목 중 개발대상 품목이 속하는 해당장비(물자)명을 기재

 ㆍ 일반물자부품인 경우에는 국방부장관이 발행한 장비목록편람에 수록된 물자명을 기재

   다만, 개발대상 품목의 적용장비가 다수인 경우에는 대표성을 가진 적용장비명을 기재하고 적용장비명은「한글품명(모델명)」으로 기재

   [예] 한국형 전차(K-1)

란은 개발품목의 적용장비 재고번호를 기재

란은 국산화 개발하고자 하는 대상 품명을 기재

란은 개발대상 품명의 재고번호(임시 재고번호 포함)를 기재. 다만, 임시재고번호는 참조번호의 식별용에만 활용하며, 재고번호의 오류 또는 기재 잘못으로 인한 책임은 개발제기부서 및 업체가 짐.

    ※ 재고번호의 올바른 기재  [예] 1234375001234(○), 1234-37-500-1234(×), 1234 37 500 1234(×)

란은 원생산자의 참조번호를 기재. 다만, 참조번호의 오류 또는 기재 잘못으로 인한 책임은 개발 제기부서 및 업체가 짐.

란은 개발대상 품명이 구성품(Component), 결합체(Assembly), 부분품(Part), 소ㆍ부재(Material) 중 어디에 속하는지 구분하여, 구성품은 C, 결합체는 A, 부분품은 P, 소ㆍ부재는 M으로 택일하여 기재.

란은 개발대상 품목이 속하는 군수물자 분류체계상의 기능코드번호를「적용장비기능별 분류기준」을 참조하여 기재

  [예] 기능별 부호 기재방법

     1) 지상탄ㆍ소구경탄 : 5101(○),  Ⅴ-101(×)                      2) 기동ㆍ전투차량   : 7201(○),  Ⅶ-201(×)

란은 최근 외자조달실적단가(각 군 및 해병대의 품목기본철의 수록단가 포함)를 기재하되, 외자조달실적단가가 없는 경우에는 

  개발업체가 제시한 수입단가를 기재

란은 개발이 완료된 후 개발품을 양산할 경우에 예상되는 계획단가를 기재

란은 개발이 완료(개발승인후 3년 기준)된 후 연간 예상되는 구매 수량을 기재하되, ~번 항목을 종합적 고려하여 판단

란은 최근 5년간의 연간 평균 소모실적

란은 개발심의 당시 보유재고량으로 연간 평균 소모실적(⑿-①)을 고려하여 재고고갈 시기 예측 참고자료 활용

란은 장착대상장비의 도태계획을 고려하여 국산화개발 필요성, 도태장비 탈거품 재활용 가능여부, 연간예상소요 등의 검토자료 활용

란은 장기운영에 따른 노후부품 성능개량계획(또는 소요제기 계획) 여부를 고려하여 국산화개발 필요성 검토자료 활용

란은 개발품 상위 구성품(Comp'), 조립체(Assy')의 국내정비능력개발 5개년 계획 반영여부 확인을 통해 국산화개발 필요성 검토자료 활용

란은 개발대상품목의 적용장비를 생산토록 지정된 방산업체명을 기재

란은 개발대상품목을 실제로 개발하는 업체를 기재. 각 군 및 해병대가 견본전시회를 개최한 품목과 방사청이 국산대체 추진품목 중 개발품목으로 선정하여 제기하는 품목인 경우에는 개발적격업체로 선정된 단수업체를 기재

란은 개발착수 및 개발완료 예상년도 및 월을 기재

     [예] 개발계획기간 : '06.5.∼'08.4.

란은 각 군 및 해병대ㆍ기품원ㆍ국과연 등 개발대상품목의 형상을 관리하고 있는 기관을 선택하여 기재. 다만, 일반업체가 개발을 신청하는 경우에는 기품원으로 기재

란은 개발관리를 위한 기술지원 및 관리업무를 수행하는 실무자의 근무부서ㆍ직급ㆍ성명ㆍ전화번호를 기재.

  210㎜×297㎜ [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]   

별표 0011: 개발 신청품 상세 정보 (제108조 2항, 109조 3항 관련)

【별지 제11호 서식】개발 신청품 상세 정보 (제108조 2항, 109조 3항 관련)

개발 신청품 상세 정보

                                                                        순번 :

┌────┬───────────────────────┐

│ 품  명 │                                              │

├────┼────┬────┬─────────────┤

│재고번호│        │적용장비│                          │

├────┴────┼────┴─────────────┤

│(개발 신청품 사진)│(개발 신청품 사진,                  │

│                  │형상식별이 어려울 경우 체계조립사진)│

├───────┬─┴──────────────────┤

│구성품 기능   │                                        │

├───────┼────────────────────┤

│사용처 및 용도│                                        │

├───────┼────────────────────┤

│개발 필요 사유│                                        │

├───────┼────────────────────┤

│기술자료      │견    본 :                              │

│지원          │규    격 :                              │

│              │도    면 :                              │

│              │기술자료 :                              │

├───────┼────────────────────┤

│개발신청업체  │1순위(평가점수) :              (  점) / │

│(담당자)      │2순위(평가점수) :              (  점) / │

└───────┴────────────────────┘

  210㎜×297㎜ [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]   

별표 0012: 개발 신청 업체 현황(제108조 3항, 109조 3항 관련)

【별지 제12호 서식】 개발 신청 업체 현황  (제108조 3항, 109조 3항 관련)

개발 신청 업체 현황

┌────┬┬───┬─────────────────┐

│업체명  ││주소  │                                  │

├────┼┼───┼─────────────────┤

│신청    ││공장  │                                  │

│품목    ││면적  │                                  │

│        ││(㎡)  │                                  │

│        │├───┼─────────────────┤

│        ││인원  │                                  │

│        ││(명)  │                                  │

├────┼┼───┼─────────────────┤

│신용    ││개  발│                                  │

│등급    ││담당자│                                  │

├────┼┴───┴─────────────────┤

│전 문   │                                            │

│생산품  │                                            │

├────┼──────────────────────┤

│군거래  │                                            │

│실적    │                                            │

│        │                                            │

│        │(개발 진행중 :    품목, 개발 신청 :    품목)│

├────┼──────────────────────┤

│민수거래│                                            │

│실적    │                                            │

├────┼──────────────────────┤

│특기    │                                            │

│사항    │                                            │

├────┼──────────────────────┤

│업  체  │                                            │

│실사자  │                                            │

│의  견  │                                            │

└────┴──────────────────────┘

  210㎜×297㎜ [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]   

별표 0013: 개발 타당성 검토결과 (제110조 관련)

【별지 제13호 서식】개발 타당성 검토결과 (제110조 관련)

개발 타당성 검토결과

┏━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━┓

┃⑴      │⑵      │⑶          │⑷      │⑸        │⑹    ┃

┃문서순번│제기기관│개발대상품명│개발업체│개발불필요│담당자┃

┃        │(업체명)│            │        │사      유│      ┃

┠────┼────┼──────┼────┼─────┼───┨

┃        │        │            │        │          │      ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━┛

   ※ 작성요령

      ⑸란은 개발불필요 사유가 기 규격화인 경우에는 해당부품의 규격번호 또는 도면번호를 기재, 개발추진 중인 품목인

      경우에는 개발승인 시 부여한 개발관리번호를 기재

      ⑹란은 최종 검토한 자의 부서명ㆍ직급ㆍ성명ㆍ전화번호를 기재

별표 0014: 개발승인품목 목록 (제111조 1항 관련)

【별지 제14호 서식】개발승인품목 목록 (제111조 1항 관련)

  개발승인품목 목록                                                                                     

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│⑴  │⑵  │⑶  │⑷  │⑸  │⑹  │⑺  │⑻  │⑼  │⑽  │⑾  │⑿  │⒀  │⒁  │⒂  │?  │?  │

│일련│개발│개발│적용│적용│개발│부품│참조│부품│기능│도입│개발│연간│방산│개발│개발│개발│

│번호│관리│완료│장비│장비│대상│재고│번호│구분│별  │단가│예상│예상│물자│업체│계획│관리│

│    │번호│년도│명  │재고│품명│번호│    │    │부호│(천 │단가│소요│지정│    │기간│기관│

│    │    │    │    │번호│    │?  │    │    │    │원) │(천 │    │업체│    │    │    │

│    │    │    │    │    │    │임시│    │    │    │    │원) │    │    │    │    │    │

│    │    │    │    │    │    │재고│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│    │    │    │    │    │    │번호│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

     ※ 작성요령 : 별지 제1호서식의「작성요령」참조                                                     

        ⑵란은 개발승인년도별?군별?일련번호로써 6자리로 구성                                          

                           ＃ ＃   -   ＃    ＃ ＃ ＃                                                   

                         ─┬───  ─┬──┬────                                                 

             개발승인년도  │          │    │        일련번호                                         

                         ─┘          │    └────                                                 

                                       │                                                               

                                       │                                                               

                                       │                                                               

             군 구분번호                                                                                

             (육군 1, 해군 3, 공군 5, 기품원 7)                                                         

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                           

별표 0015: 연구개발 확인서 (제120조 1항 관련)

  【별지 제15호 서식】연구개발 확인서 (제120조 1항 관련)                                      

───────────────────────────────────────────────

  제      호                                                                                  

  연 구 개 발 확 인 서                                                                        

  1. 개 발 품 명 :                                                                            

  2. 재 고 번 호 :                                                                            

       (부품번호)                                                                             

  3. 규       격 :                                                                            

       (규격제정 근거 및 일자)                                                                

  4. 적용 장비명 :                                                                            

  5. 개 발 업 체 :                                                                            

       ㅇ 주소 및 연락처(전화번호) :                                                          

       ㅇ 업 체 명 :                                                                          

       ㅇ 대 표 자 :                                                                          

  6. 개 발 기 간 :                                                                            

  7. 개발관리기관명 :                                                                         

  8. 품질보증결과(세부 분석내용 별첨) :                                                       

  9. 개발지시 및 승인근거 :                                                                   

   「총수명주기관리업무훈령」제120조의 규정에 의하여 위와 같이 연구개발 하였음을 확인합니다.  

                                                 년      월      일                           

                ┏━━━━━━┓                                                              

    개발관리기관┃의 장  직인 ┃                                                              

                ┗━━━━━━┛                                                              

───────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                 

별표 0016: 전산화 기초입력자료 (제124조 2항 관련)

【별지 제16호 서식】전산화 기초입력자료 (제124조 2항 관련)

전산화 기초입력자료

┌─┬───┬─┬─┬─┬──┬──┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬───┬───┬──┬─┬──┬─┬─┬────┐

│  │      │  │  │  │    │    │  │    │  │  │  │  │      │      │    │  │    │  │  │        │

│⑴│⑵    │⑶│⑷│⑸│⑹  │⑺  │⑻│⑼  │⑽│⑾│⑿│⒀│⒁    │⒂    │?  │?│?  │?│?│(21)    │

│관│개발  │개│부│기│적용│적용│개│부품│참│도│규│규│도입  │개발  │방산│개│개발│사│개│기금    │

│리│완료  │발│품│능│장비│장비│발│재고│조│면│격│격│단가  │단가  │지정│발│관리│용│발│대출    │

│번│년도  │구│구│별│명  │재고│품│번호│번│번│번│제│(천원)│(천원)│업체│업│기관│군│형│(백만원)│

│호│      │분│분│부│    │번호│명│    │호│호│호│정│      │      │    │체│    │구│태│        │

│  │      │  │  │호│    │    │  │    │  │  │  │일│      │      │    │  │    │분│  │        │

├─┼───┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼──┼─┼──┼─┼─┼────┤

│  │      │  │  │  │    │    │  │    │  │  │  │  │      │      │    │  │    │  │  │        │

└─┴───┴─┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴──┴─┴──┴─┴─┴────┘

 ※ 작성요령

  ⑴란은 별지 제14호의 개발관리번호를 기재

                ＃ ＃   -   ＃    ＃ ＃ ＃            

              ─┬───  ─┬──┬────          

  개발승인년도  │          │    │        일련번호  

              ─┘          │    └────          

                            │                        

                            │                        

                            │                        

  군 구분번호                                         

  (육군 1, 해군 3, 공군 5, 기품원 7)                  

  ⑵란은 개발대상품목에 대한 규격제정 완료년도를 기재

  ⑶란은 ① 부품개발 ② 국산화 개발대상 ‘37’품목으로 구분

  ⑷란은 구성품ㆍ결합체ㆍ부분품ㆍ소부재로 구분

  ⑸란은 군수품 분류기준에 의한 종별 세부분류기준(탄약 : 5종, 장비 : 7종)으로 식별번호는 4자리로 구성

  ＃    ＃＃＃                

─┬──┬───              

  │    │      기능별 번호   

  │    └───              

  │                          

  │                          

  │            종별번호      

  └──────              

  ⑹란은 방산물자 부품인 경우에는 방산물자 지정품명 및 해당모델명을 기재

    [예] 한국형장갑차(K-1)

  ⑺란은 개발품목의 재고번호를  FSC와 NIIN으로 구분하여 기재

  ⑼란은 개발완료품명의 재고번호를 FSC와 NIIN으로 구분하여 기재

  ⑽, ⑾란은 품목제원의 오류여부를 검색 또는 확인하는 데 필요하므로 반드시 기재

  ⑿, ⒀란은 규격서의 번호, 제정 일자 및 제정기관명을 명기

  ⒁란은 개발승인년도의 외자조달실적단가를 기재

  ⒂란은 개발품목의 양산단가를 기재

  ?란은 개발품목을 실제 사용하는 군 구분으로 육군ㆍ해군ㆍ공군ㆍ육+해ㆍ육+공ㆍ해+공ㆍ3군 공통 등으로 기재

  ?란은 한국화ㆍ역설계로 구분하여 기재

  (21)란은 해당 개발품의 육성지원기금 대출금액을 기재

별표 0017: 개발업체 개발추진상황 (제126조 1항 관련)

  【별지 제17호 서식】개발업체 개발추진상황 (제126조 1항 관련)                                            

  개발업체 개발추진상황                                                                                   

  □ 총괄현황                                                                                             

─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────

  구    분                │완    료              │추 진 중                  │개 발 취 소               

─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────

  계                      │                      │                          │                          

─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────

  □ 개발완료품목 현황                                                                                    

───┬───┬───┬────┬──┬───┬───┬─────┬────┬───┬────┬─────

  (1) │(2)   │(3)   │(4)     │(5) │(6)   │(7)   │(8)       │(9)     │(10)  │(11)    │(12)      

  개발│적용  │개발  │부품    │참조│도입  │개발  │방산물자  │개발업체│개발  │규격    │국산화    

  관리│장비명│대상  │재고    │번호│단가  │단가  │지정업체  │        │기간  │작성    │구분      

  번호│      │품명  │번호    │    │(천원)│(천원)│          │        │      │예정일  │          

───┼───┼───┼────┼──┼───┼───┼─────┼────┼───┼────┼─────

      │      │      │        │    │      │      │          │        │      │        │          

───┴───┴───┴────┴──┴───┴───┴─────┴────┴───┴────┴─────

    ※ 작성요령                                                                                           

       당반기 현재 개발이 완료된 품목을 대상으로 작성                                                     

       ⑿란은 ① 한국화  ② 역설계로 구분하여 기재                                                        

  □ 개발추진품목 현황                                                                                    

─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬──────

  (1)     │(2)     │(3)     │(4)     │(5)       │(6)     │(7)     │(8)     │(9)     │(10)        

  개발관리│적용장비│개발대상│부품재고│참조번호  │도입단가│개발예상│방산지정│개발업체│개발진도    

  번호    │명      │품명    │번호    │          │(천원)  │단가    │업체    │        │            

─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────

          │        │        │        │          │        │        │        │        │            

─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────

    ※ 작성요령                                                                                           

       당반기 현재 개발이 진행 중인 품목을 대상으로 작성                                                  

       (10)란은 진도파악 기준을 A, B, C, D, E 등으로 분류하여 표기                                        

  □ 개발취소품목 현황                                                                                    

──────┬─────┬────┬──────┬───────┬────┬─────┬─────────

  (1)       │(2)       │(3)     │(4)         │(5)           │(6)     │(7)       │(8)               

  개발관리  │적용      │개발대상│부품재고    │참조번호      │개발업체│취소일자  │취소사유          

  번호      │장비명    │품명    │번호        │              │        │          │                  

──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────────

            │          │        │            │              │        │          │                  

──────┴─────┴────┴──────┴───────┴────┴─────┴─────────

    ※ 작성요령                                                                                           

       당반기 개발이 취소된 품목을 대상으로 작성                                                          

       (8)란은 향후 재개발 추진을 위하여 구체적 개발 취소 사유 기재.                                      

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                             


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.제2조(다른 행정규칙의 폐지) 이 훈령 발령과 동시에 기존의 「부품단종관리업무훈령」과 「수명주기관리계획 작성 지시」는 폐지한다.제3조 (경과규정) 이 훈령 시행 전에 종전의「국방전력발전업무훈령」의 국방RAM업무 및 부품 국산화개발에 관한 규정에 따라 행하여진 처분ㆍ절차 그 밖의 행위는 이 훈령의 규정에 따라 행하여진 것으로 본다. ', '        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다. 다만 제27조의2 및 제51제2항의 개정규정은 2023년 1월 1일부터 시행한다. ', '        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20210208', '20220520', '20230315', '20240516'] (공포번호: ['2520', '2654', '2779', '2925'])