Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği
YÖNETMELİKLER | 2020-02-19

19 Şubat 2020 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 31044
YÖNETMELİK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK ÜRETİM
VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ
KABUL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,
Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve
elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve
standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak
söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak
bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik
depolama tesislerinin kabul süreçleri ile tesislerin işletme döneminde
uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje
Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik depolama
tesislerini kapsar.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına
alınarak yapılan ya da yaptırılan elektrik üretim ve elektrik depolama
tesislerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve kuruluşları
tarafından düzenlenen şartnameler, sözleşmeler, usul ve esaslar ile kamu
ihale mevzuatı hükümleri öncelikli olarak uygulanır.
(4) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına
girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Bakanlığın bu
konuda vereceği karar geçerlidir.
Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169
uncu ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Elektrik depolama tesisleri: Sistemden çektiği
elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve
depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek
sisteme verebilen tesisleri,
c) Kabul: Ünitenin/ünitelerin lisans/tesis sahibi
sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin
tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ve devreye alma
işlemleri sonrasında, tesisin elektrik piyasasında ticari faaliyete
başlayabilmesi için yapılan işlemler ile şebekeden bağımsız sistemler için
tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin
işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde devreye alma işlemleri
sonrasında, tesisin faaliyete geçebilmesi için yapılan işlemleri,
ç) Kabul heyeti: Tesisin kabule hazır olmasını
müteakip lisans/tesis sahibinin talebi üzerine Proje Onay Birimi (POB)
tarafından oluşturulan heyeti,
d) Kısmi kabul: Tesisin tümü bitirilmeden
tamamlanan ve müstakil kullanıma uygun olan ünitenin/ünitelerin kabulünü,
e) Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen
tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin belgesini,
f) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesisinin
hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere
görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından
yetkilendirilen/görevlendirilen ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel
kişileri,
g) Saha testi: Tesisin yapım sürecinin
tamamlanmasını müteakip ilgili mevzuat ve standartlara göre sahada
senkronizasyon öncesi ve sonrası yapılması gereken testleri,
ğ) Senkronizasyon: Gerekli şartlar sağlanarak, bir
ünitenin iletim/dağıtım sistemine bağlanması veya iletim/dağıtım
sistemindeki iki ayrı sistemin birbirine bağlanmasını,
h) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi,
dağıtımı, tüketimi ve elektrik depolama faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye
hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,
ı) Tutanak teslimi: Kabul tutanaklarının kabul
heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a sunulması akabinde, kabul
tutanaklarının ilgili nüshalarının lisans/tesis sahibine verilmesini,
i) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük
atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralleri için her bir
gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak
buhar türbin ve jeneratörünün payını, elektrik depolama tesisleri için
bağımsız olarak enerji depolayabilen ve depoladığı enerjiyi tekrar sisteme
verebilen her bir depolama grubunu,
j) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim
tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,
k) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği
tüm tesisleri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve
kısaltmalar, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama
sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yetki
devri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim
ve/veya elektrik depolama tesislerinin kabul ve tutanak işlemleri yetkisi
Bakanlığa aittir. Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği
gibi Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde
Bakanlığın yetkilendirdiği/görevlendirdiği POB’lar tarafından da
kullanılabilir.
Tesisin
yapım süreci
MADDE 6 – (1) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama
tesisleri için gerekli tüm izin, ruhsat ve onay süreçlerinin lisans/tesis
sahibi tarafından süresi içerisinde tamamlanması zorunludur.
(2) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama
tesisleri; onaylı projelerine ve ilgili mevzuatı kapsamında alınan izin,
ruhsat ve onaylara uygun olarak tesis edilir.
(3) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama
tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı ve belgeli olmayan malzeme ve
ekipman kullanılamaz. Kullanılan malzeme ve ekipmanlar TSE belgeli
olmalıdır. TSE belgeli olmayan ürünlerde diğer belgelendirme kuruluşlarının
belgeleri de kabul edilecektir. Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin
şartları ve ilgili uluslararası standartlar veya diğer ülkelerin
standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere
uygunluğunu ispat eden Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) bulunmalıdır.
Tesise
gerilim uygulanması
MADDE 7 –
(1) Proje onayı olmayan elektrik
üretim veya elektrik depolama tesislerine hiçbir suretle gerilim
uygulanamaz.
(2) Senkronizasyon öncesi ve sonrası test
çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından yazılı talepte bulunulması
durumunda, projesi ilgili POB tarafından onaylanmış elektrik üretim ve/veya
elektrik depolama tesisine, TEİAŞ, TEDAŞ, Elektrik dağıtım şirketi, dağıtım
lisans sahibi OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişi tarafından, can, mal ve
saha emniyetinin lisans/tesis sahibi tarafından sağlanması koşuluyla test
çalışmaları süresince geçici olarak gerilim uygulanır.
(3) Lisans/tesis sahibi, tesise gerilim uygulanması
öncesinde ve sonrasında; saha ve işin niteliği ile ilgili ihtiyaç duyulan
tüm emniyet tedbirlerini almak, gerekli yerlere uyarı ve işaret levhalarını
yerleştirmek, her türlü can, mal ve saha emniyetini sağlamak, çalışanlara,
vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür ve
doğan her türlü zarardan sorumludur.
(4) Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da
sonrasında can, mal ve saha emniyetini riske edici bir hususun tespiti
halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilinceye kadar sistem işletmecisi
tarafından kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kabul Başvuru Değerlendirme Süreci, Kabul Heyeti,
Kabul
Çalışmaları ve Tutanak Teslimi
Kabul
başvuru değerlendirme süreci
MADDE 8 – (1) Projesi ilgili POB tarafından onaylanmamış
veya yapımı tamamlanmamış ünite/üniteler için kabul başvurusu yapılamaz.
(2) Elektrik üretim tesisleri için ünitenin/ünitelerin
kurulumu ile senkronizasyon öncesi ve sonrası tüm saha test ve gerekli izin
süreçlerinin tamamlanmasını müteakip kabulünün yapılabilmesi için
lisans/tesis sahibi tarafından Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de
yer alan “Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Başvuru Kapsamı”nda belirtilen
bilgi ve belgeler ile ilgili POB’a müracaat edilir.
(3) İlgili POB’a sunulan bilgi ve belgeler 5 iş
günü içerisinde incelenir.
a) Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de yer
alan bilgi ve belgelerin eksiksiz sunulduğunun tespit edilmesi durumunda;
ilgili POB tarafından başvuru sahibine ve kabul heyetinde temsil edilecek
kamu kurum ve kuruluşları ile sistem işletmecisine belirlenecek tarihte
hazır olunması için yazılı bildirimde bulunulur. Kabul heyeti, başvuru tarihinden
itibaren en geç 10 iş günü içerisinde tesis mahallinde toplanır. Yazının
bildirilmesini müteakip POB dışında kabul heyetine katılacak üyeler ilgili
POB’a bildirilir.
b) Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de
başvuru kapsamında belirtilen bilgi ve belgelerde eksik ve/veya hatalı
hususların tespit edilmesi durumunda, bu hususlar lisans/tesis sahibine
bildirilir ve düzeltilerek ilgili POB’a sunulması istenir.
(4) Kabul başvuru değerlendirme sürecinde Bakanlık
tarafından ilave bilgi ve belgeler talep edilebilir.
(5) Ek-2’de belirtilenlerden farklı tesis tipleri
için “Kabul Başvuru Kapsamı” Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın
internet sitesinde ilan edilir.
(6) Kabul başvurusu değerlendirme sürecinde
lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişiler,
tesise ilişkin görüşme talebiyle ilgili POB’a çağrılabilir. Bu durumda,
başvuru sürecine ilişkin bu maddede belirtilen sürelerde herhangi bir
değişikliğe gidilmez.
Kabul
Heyeti
MADDE 9 – (1) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir
mühendisin başkanlığında; POB mühendis(ler)i, sistem işletmecisi
mühendis(ler)i, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve
görevlendireceği mühendis(ler) ile ilgili POB’un talep etmesi halinde;
imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i
ile kabul heyeti teşkil edilir. Davet edildiği halde yüklenici veya
vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemez.
(2) Kabule katılamayacak heyet üyelerinin katılmama
gerekçelerinin, tesis mahallinde toplanma tarihinden önce ilgili POB’a
yazılı olarak bildirilmeleri gerekir.
(3) İlgili POB’un uygun görmesi halinde, kabule
katılmayan veya katılamayan üye kabul heyetinden çıkarılır. Heyet başkanı
gerek görürse, heyetten çıkarılan üyenin yerine ilgili kurum/kuruluştan
başka bir üyenin heyete katılması talebinde bulunabilir. Bu durumda,
talebin iletildiği kurum/kuruluş bu talebi karşılamak için ivedi işlem
yapar.
(4) 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı GES
tesisleri için kabul heyeti, ilgili POB tarafından kendisini temsilen bir
mühendisin başkanlığında POB mühendis(ler)i ve tesis sahibi/yetkili
temsilcisinden teşkil edilir.
Kabulün
amacı ve yapılması
MADDE 10
– (1) Kabulün amacı,
ünitenin/ünitelerin onaylı projesine ve bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek
senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünün belgelenmesidir.
(2) Kabul Heyeti, Ek-3’te yer alan işlemlerin
yapılması için tesis mahallinde toplanır.
(3) Lisans/tesis sahibi kabul sürecinde talep
edilen teknik ve idari tüm bilgi ve belgeler ile gerekli personel, araç,
gereç, inceleme, test ve kontrol olanaklarını kabul heyetine sağlamakla
yükümlüdür.
(4) İnceleme, test ve kontrollerde
görevlendirilecek personel, kullanılacak araç ve gereçlerin yeterliği değerlendirilir;
eksik ve/veya hatalı hususların tespiti halinde, bu hususların lisans/tesis
sahibi tarafından tamamlanması sağlanır.
(5) Kabul Heyeti, kabul öncesi ve/veya kabul
sürecinde devreye alma çalışmalarına ilişkin saha testi işlemlerinden
gerekli gördüklerini tekrarlatabilir.
(6) Gerçekleştirilen inceleme, test ve kontrol
işlemleri sonucunda, tesisin kabulünün yapılmasına engel teşkil edecek bir
hususun bulunmadığı kanısına varıldığında;
a) Bir örneği Ek-4’te yer alan kabul tutanağı iki
nüsha olarak düzenlenir.
b) Kabul tutanağı heyet üyelerince, heyetin görev
süresi içerisinde imzalanır.
c) Tesisin kabulünün yapıldığı, Ek-6’da örneği
bulunan yazı ile ilgili sistem işletmecisi ve kurumlara bildirilir.
ç) Kabul tutanaklarının ıslak imzalı iki nüshası da
heyet başkanı tarafından ilgili POB’a elektronik kopyaları ile birlikte
sunulur.
d) Ek-5’te yer alan “Kabul Bilgi Formu”
lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişi tarafından
doldurularak heyet başkanı ile birlikte imzalanır. İmzalanan Kabul Bilgi
Formu heyet başkanı tarafından ilgili POB’a iletilir.
(7) Tesisin işletmeye girdiği tarih tutanakta
belirtilen “Kabul Tarihi”dir.
(8) Kumanda binasının bulunduğu il, santralin
bulunduğu il olarak kabul edilir.
(9) Heyet üyelerinin kabul tutanaklarına
itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları
gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde
gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına
eklemeleri gereklidir.
(10) Kısmi kabule ilişkin iş ve işlemlerde de kabul
sırasındaki iş akışına uyulur.
(11) Ek-3’te belirtilenlerden farklı tesis tipleri
için kabul işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet
sitesinde ilan edilir.
Eksik,
özürlü veya farklı işler
MADDE 11
– (1) Esasa ilişkin olmayan, can,
mal ve saha emniyeti ile tesisin temel çalışma ölçütleri kapsamında risk
oluşturmayan eksik, özürlü veya farklı işlerin kabul sonrasında
düzeltilmesine ve/veya tamamlanmasına izin verilebilir. İlgili POB adına
katılan üyeler tarafından bu tarz işler için tadilat projesi onayı
gerektiğine karar verilmesi durumunda, bu husus kabul tutanağında ayrıca
belirtilir.
(2) Tesisin projesinde esasa ilişkin olmayan,
ayrıntı niteliğindeki değişikliklere ilişkin hususlardan lisans/tesis
sahibi sorumludur.
(3) Eksik, özürlü ve farklı işlerin kabul
tutanaklarında belirtilen süreler içerisinde giderilmesi veya tamamlatılması
lisans/tesis sahibinin sorumluluğundadır.
(4) Eksik, özürlü ve farklı işlerin giderilmesi
veya tamamlanması akabinde bu husus lisans/tesis sahibi tarafından gerekli
bilgi ve belgelerle birlikte ilgili POB’a beyan edilir.
Kabulün
yapılmaması
MADDE 12
– (1) Elektrik üretim ve/veya
elektrik depolama tesislerinde; can, mal, saha emniyeti bakımından veya
esasa ilişkin önemli eksik, özürlü veya farklı işler kabulün yapılmasını
engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz.
(2) Onaylı projesine göre tesis edilmeyen elektrik
üretim veya elektrik depolama tesisinin kabulü yapılmaz.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü
yapılmayan tesisler için kabulün yapılmasına engel olan hususlar ret
tutanağı ile kabul heyeti tarafından imza altına alınır.
(4) Lisans/tesis sahibi ve/veya temsilcilerinin,
yüklenici ve/veya temsilcilerinin imzalamaktan imtina etmesi, ret
tutanağının düzenlenmesine mani değildir.
(5) Ret tutanağı kabul heyeti başkanı tarafından
ilgili POB’a bildirilir. İlgili POB’un vereceği karara göre tesisin şebeke
ile bağlantısının kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.
(6) Kabulün yapılmasına engel olan hususların
ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek ilgili
POB’a sunulması ve bunun ilgili POB tarafından uygun görülmesi durumunda,
kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilir.
Tutanak
teslimi
MADDE 13
– (1) Kabul tutanaklarının 1 (bir)
nüshası;
a) Kabul tutanağında belirtilen eksik, özürlü ve
farklı işlerin giderildiğinin veya tamamlandığının lisans/tesis sahibi
tarafından ilgili POB’a beyanının akabinde,
b) Kabul tutanağında eksik, özürlü ve farklı işler
belirtilmemiş ise tutanakların kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a
sunulduğu tarihten itibaren,
en geç 15 gün içerisinde ilgili POB tarafından
lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.
(2) Kabul tutanaklarında eksik, özürlü veya farklı
işlerin; tutanakta belirtilen süre veya lisans/tesis sahibinin başvurusuna
istinaden ilgili POB’un uygun görüşü ile verilecek ilave süre içerisinde
giderildiğine veya tamamlandığına dair beyanda bulunulmaması halinde, Bakanlık
ilgili tesisin eksik, özürlü veya farklı işlerin mahiyetine bağlı olarak
şebekeye enerji vermesini önleyici tedbirleri alır veya aldırır.
(3) Kabul tutanaklarında belirtilen eksik, özürlü
ve farklı işlerin giderildiği veya tamamlandığına ilişkin lisans/tesis
sahibi tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde;
eksik, özürlü ve farklı işlerin usulüne uygun şekilde giderilmesi veya
tamamlanmasına kadar Bakanlık ilgili tesisin şebekeye enerji vermesini
önleyici tedbirleri alır veya aldırır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son
Hükümler
Teknik ve
idari sorumluluk
MADDE 14
– (1) Tesisin onaylı projesine
uygunluğundan, imalatından, yapımından ve işletmesinden doğabilecek her
türlü olumsuz durumdan müteselsilen lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı
ve proje müellifi sorumludur.
(2) Lisans/tesis sahibi;
a) Tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı,
yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye alma, devre dışı bırakılma,
demontaj ve kullanılan ekipmanın kontrol işlemleri, bakım-onarım ile gerekli
uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,
b) Yeterli teknik ve mesleki eğitime sahip personel
bulundurulmasından ve bu personelin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli
güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamaktan,
c) Can, mal ve saha emniyetinin sağlanması, tesisin
işletmesinin yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi,
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, ilgili
idarelere gerekli bildirimlerin zamanında yapılmasından,
ç) Yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun
olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, işletme ve bakım
talimatlarına uygun olarak çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının
yapılmaması gibi nedenlerden doğacak zarardan,
d) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü
bilgi ve belgenin muhafazasından,
sorumludur.
Usul ve
esaslar ile duyurular
MADDE 15
– (1) Elektrik depolama
tesislerine yönelik kabul başvuru değerlendirme süreci, kabul heyeti ve
kabul çalışmalarına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak Usul ve
Esaslar ile ilan edilir.
(2) Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, bu
Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile
duyurular yayımlayabilir.
(3) Kamu kurum/kuruluşlarındaki POB’lar, bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kabul işlemlerine ilişkin
Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip usul ve esaslar
yayımlayabilirler.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına
ilişkin anlaşılamayan bir hususun ortaya çıkması durumunda, Bakanlığın bu
hususta vereceği karar geçerlidir.
Diğer
hususlar
MADDE 16
– (1) Kabulü yapılmayan ya da
kabulü yapıldıktan sonra onaylı projesine uygun olmayan değişiklikler
yapılan tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesislerin tespit edilmeleri
durumunda Bakanlık bu tesislerin şebeke ile bağlantısını önleyici tedbirler
alır veya aldırır.
(2) İlgili mevzuat kapsamında özel sektör uhdesinde
olan elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerine ilişkin keşif,
ihale, hak ediş, sözleşme hazırlanması/yapılması, tesisin yaptırılması,
işçi-personel çalıştırılması ve benzeri işlemlerde ilgili POB taraf
değildir.
(3) Elektrik üretim tesislerinin kabulünde her bir
ünitenin kurulu gücü olarak; lisanslı tesislerde üretim lisansında
belirtilen, lisanssız tesislerde ise bağlantı anlaşmasında ve onaylı
projesinde belirtilen ünite elektriksel kurulu gücü esas alınır.
(4) İlgili POB’lar, aylık periyotlarla, ilgili ayı
takip eden ayın ilk haftası içerisinde, her defasında içinde bulunulan
yılın başından itibaren kümülatif olarak güncelleyerek, ekinde kabulü
yapılan elektrik üretim tesislerinin listesinin elektronik kopyası olan
yazıyı Bakanlığın belirlediği formata uygun bir biçimde Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdür.
Atıflar
ve yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17
– (1) Elektrik üretim tesisleri
için 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde bulunan hükümler uygulanmaz. Elektrik üretim
tesisleri için anılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış
sayılır.
(2) 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu
Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
(3) İlgili mevzuatta “Geçici Kabul” ve “Kesin
Kabul” ibarelerine yapılan tüm atıflar, 6446 sayılı Kanun kapsamında özel
hukuk tüzel kişileri tarafından yatırımı gerçekleştirilen elektrik üretim
ve elektrik depolama tesisleri için, bu Yönetmelikteki “Kabul” ibaresine
yapılmış sayılır.
Devam
eden iş ve işlemler
GEÇİCİ
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili POB’lara yapılmış olan kabul
başvuruları, 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili
POB’larca sonuçlandırılır. Söz konusu kabul başvuru kapsamlarının
içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra iade edilmesinin akabinde tekrar tesis kabul
başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen tesisler için bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Geçici
veya kesin kabul tutanakları
GEÇİCİ
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici ve/veya kesin kabulü yapılmış üretim
tesislerinin kabul tutanakları, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde, tutanaklarda belirtilen hususlara ilişkin her
türlü sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere, ilgili POB
tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.
Yürürlük
MADDE 18
– (1) Bu Yönetmelik 1/4/2020
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Ekler için tıklayınız