Proje teslim yöntemleri

proje teslim yöntemi, bir kuruluş veya mal sahibi tarafından bir başka kuruluşla yasal anlaşmalar yaparak bir yapının tasarım, inşaat, işletme ve bakım hizmetlerini organize etmek ve finanse etmek için kullanılan bir sistemdir.

türler 
yaygın olarak kullanılan proje teslim yöntemleri:

tasarla-i̇hale-yap (ti̇y) 

 tasarla-i̇hale-yap'da mal sahibi, bir mimar veya mühendis ile bir dizi planlar ve ayrıntılı bir şartnameden oluşan sözleşme belgeleri geliştirir. yüklenicilerden bu belgelere dayalı olarak teklifler istenir; daha sonra en düşük maliyetli ve sorumlu teklif sahibine bir sözleşme verilir. bu, kamu sektörü altyapı projeleri için geleneksel modeldir.

yapım yönetimi ile tasarla-i̇hale-yap (yy ile ti̇y) 

 yapım yönetimine sahip ti̇y, tasarla-teklif et-inşa et yaklaşımının değiştirilmiş bir versiyonudur kısmen tamamlanmış sözleşme belgeleriyle, bir mal sahibi, aracı olarak hareket etmesi için bir inşaat yöneticisi tutar. belgelerin önemli bir kısmı tamamlandığında, inşaat müdürü uygun taşeronlardan teklif ister. bu, inşaatın daha hızlı ilerlemesine izin verir ve mal sahibinin projede bulunan risklerin bir kısmını inşaat yöneticisi ile paylaşmasına izin verir.

tasarla-yap (ty) veya tasarla-i̇nşa et (ti̇) 

 tasarla-yap'da, bir mal sahibi bir proje için kavramsal bir plan geliştirir, ardından projenin tasarımı ve inşası için mimarların ve inşaatçıların ortak girişimlerinden teklifler ister. bu, özel finansman içermeyen kamu altyapı projeleri için geleneksel modele bir alternatiftir.

tasarla-yap-i̇şlet-bakım (tyi̇b) 

 tyi̇b'de, tamamlanan projenin işletim ve bakımını aynı orijinal sözleşmeye dahil ederek ty'ye göre bir adım ötede.

entegre proje teslimi (ept) 

 entegre proje teslimi (), proje verimliliğini artırmak ve proje tesliminde "atığı" azaltmak amacıyla tüm katılımcıları (insanlar, sistemler, iş yapıları ve uygulamaları) tasarım, üretim ve inşaatın tüm aşamalarına dahil etmeyi amaçlar. nihai ürüne doğrudan değer katmayan tüm süreçlerle ilgilidir. ept, yalın inşaat felsefesi () ile yakından ilişkilidir.

kamu-özel ortaklığı (ppp veya 3p) 

 bir kamu-özel ortaklığı (), belirli bir süre boyunca projeyi tasarlamak, inşa etmek, finanse etmek ve bazen işletmek ve sürdürmek için bir kamu kuruluşu ile özel sektörden bir kuruluş arasındaki işbirliğine dayalı bir düzenlemedir.

 aşağıdaki modeller genellikle 3p projeleri için kullanılır, ancak bazen özel sektör projeleri için de kullanılırlar.

yap-finans et (yf) 

 özel sektör, inşa eder ve maliyetini finanse eder. sonra sorumluluğu kamuya devreder. risk ve katılım açısından, bu model özel sektör için yelpazenin alt ucundadır.

yap-i̇şlet-devret (yi̇d) 

 yap-i̇şlet-devret, proje tesliminin eksiksiz bir entegrasyonunu temsil eder: aynı sözleşme, projenin tasarımını, inşasını, operasyonlarını, bakımını ve finansmanını belirler. belirli bir imtiyaz süresinden sonra tesis sahibine geri devredilir.

yap-sahip ol-i̇şlet-devret (ysi̇d) 

 ysi̇d'nin yi̇d'den farkı, özel sektörün tesisin sahibi olması. i̇mtiyaz süresi boyunca, özel şirket, projede daha yüksek bir marj elde etmeye çalışırken, yatırım ve bakım maliyetlerini geri kazanmak için tesisin sahibi ve işletme görevini üstlenir. ysi̇d, demiryolu taşımacılığı ve enerji üretimi gibi projelerde kullanılmıştır.

yap-sahip ol-i̇şlet (ysi̇) 

 bir ysi̇ projesinde, projenin mülkiyeti proje şirketinde kalır. bu nedenle, özel şirket, projenin herhangi bir kalıntı değerinden faydalanır. bir ysi̇ planı, büyük miktarda finansman ve uzun geri ödeme süresi içerir. ysi̇ projelerinin bazı örnekleri su arıtma tesislerinden görülmektedir.

yap-kirala-devret (ykd) 

 ykd kapsamında, özel bir kuruluş bir proje inşa eder ve bunu devlete kiralar. bu şekilde proje üzerindeki kontrol proje sahibinden kiracıya geçer. diğer bir deyişle, mülkiyet hissedarlarda kalır ancak işletme kiraya verilir. kiralamanın sona ermesinden sonra, varlığın mülkiyeti ve operasyonel sorumluluk, önceden kararlaştırılan bir fiyat üzerinden devlete devredilir.

tasarla-yap-finans et-bakım (tyfb) 

 özel sektör bir varlığı tasarlar, inşa eder ve finanse eder ve uzun vadeli bir anlaşma kapsamında zorlu tesis yönetimi veya bakım hizmetleri sağlar. tesis sahibi (genellikle kamu sektörü) tesisi işletir. bu model, özel sektör risk ve katılımı yelpazesinin ortasında yer almaktadır.

tasarla-yap-finans et-bakım-i̇şlet (tyfbi̇) 

 tasarla-inşa et-finanse et-işlet, mülkiyet devri olmaması dışında, ysi̇d'ye çok benzeyen bir proje teslim yöntemidir. ayrıca yüklenici, sözleşme süresinin sonuna kadar finansman riskini üstlenir. sahibi daha sonra bakım ve çalıştırma sorumluluğunu üstlenir. bu model, ücretli yollar gibi belirli altyapı projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. özel inşaat şirketi, gerçek sahibi olan devlet için bir altyapı parçasının tasarımından ve inşasından sorumlu olur. ayrıca, özel kuruluş inşaat ve işletme döneminde finansman sağlama sorumluluğuna sahiptir. genellikle kamu sektörü, inşaat sonrası varlığın kullanımı için özel sektöre ödeme yapmaya başlar. bu, avrupa sayıştayı'na göre ab'de en yaygın kullanılan modeldir.

tasarla-yap-i̇şlet-devret (tyi̇d) 

 bu finansman seçeneği, müşterinin projenin içeriği hakkında hiçbir bilgisi olmadığında yaygındır. bu nedenle projeyi tasarlaması, inşa etmesi, işletmesi ve ardından devretmesi için bir şirkete devredilir. bu tür projelere örnek olarak rafineri inşaatları gösterebilinir.

tasarla-i̇nşa et-yönet-finans et (ti̇yf) 

 devletin belirlediği şartlara göre bir tesisi tasarlamak, inşa etmek, yönetmek ve finanse etmek için özel bir kuruluşa emanet edilir. proje nakit akışları, devletin tesisin kirası için yaptığı ödemeden kaynaklanmaktadır. ti̇yf modelinin bazı örnekleri cezaevleri veya kamu hastaneleridir.

teslimat yöntemi yaygınlığındaki eğilimler 
tasarla-i̇hale-yap (ti̇y) şu anda çoğu özel projede ve kamu projelerinin çoğunda kullanılıyor olsa da, tarihsel olarak tercih edilen baskın teslimat yöntemi olmamıştır. geçmiş yüzyılların inşaatçıları, kamuda ve özel sektörde hem tasarımcı hem de inşaatçı olarak görev üstlendiler. amerika birleşik devletleri'nde, ohio'daki zane post road ve new york city'deki irt, 1933'e kadar çoğu altyapı projesinde olduğu gibi, başlangıçta daha entegre dağıtım yöntemleri altında geliştirildi.

özel sektör katılım düzeyi

kaynakça 

kamu yönetimi