3a Serie Speciale - Regioni n. 25 del 21-6-2008
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 novembre 2006, n. 65
Modifica del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.25 del 21-06-2008)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 2 del 9 gennaio 2007)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4046 del 6
novembre 2006;
Emana
il seguente regolamento:
Registrato alla Corte dei conti il 19dicembre 2006, registro n.1,
foglio n.40
Art. 1.

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 40 del decreto del
Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive
modifiche, è così sostituita:
«e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a
garantire la percorribilità delle strade, nonchè servizi di
sorveglianza, pulizia, rilevamenti del traffico ed altre prestazioni
di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la
piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle
finalità cui gli stessi sono destinati, fino ad un importo inferiore
alla soglia comunitaria; ».

Art. 2.

1. L'art. 68 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio
2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
«Art. 68. Variazioni ed integrazioni al progetto approvato. 1.
Nessuna variazione o integrazione al progetto approvato può essere
introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente autorizzata
dall'amministrazione committente ai sensi degli articoli 11 e 63
della legge e disposta dal direttore dei lavori.
2. Il mancato rispetto del comma 1 non dà titolo al pagamento dei
lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dell'opera nella situazione originaria.
3. Qualora, per uno dei casi previsti dall'art. 63 della legge,
nel corso dell'esecuzione sia necessario introdurre variazioni o
integrazioni non previste nel contratto, l'amministrazione
committente fa redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 11
della legge.
4. Fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno
dell'importo del contratto stesso, l'appaltatore ha l'obbligo di
eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'amministrazione
committente e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purchè
non muti sostanzialmente la natura dell'appalto.
5. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, quando questa sia prevista.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano lavorazioni non previste o si devono impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede
alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 72.
7. L'accertamento delle cause e dei presupposti che, a norma
dell'art. 63 della legge, consentono di disporre varianti in corso
d'opera è demandato al responsabile del progetto, che vi provvede
con apposita relazione, sentito il direttore dei lavori. Nella
relazione devono essere indicati i motivi che giustificano la
variante, i più rilevanti effetti sul contratto e l'eventuale
maggiore o minore spesa presunta. Qualora la variante sia disposta ai
sensi dell'art. 63, comma 1, lettere b) e c) della legge, il
responsabile di progetto descrive la situazione di fatto, accerta la
sua non imputabilità all'amministrazione committente, motiva la sua
non prevedibilità al momento della realizzazione del progetto o
della consegna dei lavori.
8. Al fine di evitare interruzioni o ritardi nell'esecuzione dei
lavori, nelle more della redazione ed approvazione della perizia di
variante, l'amministrazione committente può autorizzare, sulla base
della relazione di cui al comma 7 e previo eventuale impegno della
maggiore spesa, l'esecuzione di interventi ritenuti immediatamente
eseguibili dal punto di vista tecnico ed economico dal direttore dei
lavori e dall'appaltatore.
9. Dal punto di visto tecnico sono immediatamente eseguibili gli
interventi per i quali non sono prescritti una concessione edilizia o
altre autorizzazioni o nulla osta.
10. Fino all'approvazione della perizia di variante non può
essere superato l'importo contrattuale.».

Art. 3.

1. L'art. 69 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio
2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
«Art. 69. Interventi minori.
1. L'art. 68 non si applica:
a) agli interventi migliorativi di dettaglio che non comportano
l'aumento dell'importo contrattuale, ordinati dal direttore dei
lavori per iscritto all'appaltatore e comunicati immediatamente
all'amministrazione committente;
b) agli interventi di finitura e completamento finalizzati al
miglioramento dell'opera, che richiedono una spesa non superiore al
cinque per cento dell'importo contrattuale e comunque non superiore a
100.000,00 Euro e che non eccedono il limite della spesa complessiva
prevista nel progetto approvato; il direttore dei lavori trasmette
all'amministrazione committente un'apposita relazione, in cui sono
illustrati i lavori da eseguire ed è indicata la prevista massima
maggiore spesa per l'eventuale impegno della maggiore spesa;
c) agli interventi di assoluta urgenza ordinati dal direttore
dei lavori per iscritto all'appaltatore e comunicati immediatamente
all'amministrazione committente per l'eventuale impegno della
maggiore spesa.
2. Gli interventi di finitura e completamento di cui al comma 1,
lettera b) sono autorizzati dall'amministrazione committente, anche
ai fini dell'art. 11 della legge, previo eventuale impegno della
maggiore spesa e successivamente ordinati dal direttore dei lavori
all'appaltatore.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 73 del decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così
sostituito:
«1. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'appaltatore, previa acquisizione del parere
non vincolante del collaudatore, ove nominato, sulla congruità dei
prezzi, e sono approvati dall'amministrazione committente. Qualora il
direttore dei lavori richieda nuove prestazioni, l'appaltatore deve
fornire allo stesso, nei successivi 15 giorni, una proposta per i
nuovi prezzi. Qualora l'appaltatore non presenti tale proposta nel
termine predetto, il direttore dei lavori determina i nuovi prezzi ai
sensi dell'art. 72, dopo avere acquisito il parere del collaudatore.
Qualora il direttore dei lavori non accetti la proposta
dell'appaltatore, determina il nuovo prezzo in conformità a quanto
previsto nell'art. 72 nei successivi quindici giorni dal ricevimento
della proposta, dopo aver sentito l'appaltatore ed aver ricevuto il
parere del collaudatore.».
2. Il comma 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 5.

1. L'art. 99 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio
2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
«Art. 99. Modalità della misurazione dei lavori.
1. Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro
eseguite sono determinate con misure geometriche, salve le eccezioni
stabilite nei capitolati speciali.
2. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore
dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la
classificazione delle lavorazioni, compiti che egli può affidare,
comunque sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo
coadiuva. Il direttore dei lavori verifica i lavori, li certifica sui
libretti delle misure con la propria firma e provvede affinchè i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
3. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere
effettuati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure e dal direttore dei lavori; sono considerati
come allegati ai documenti nei quali ne viene fatto richiamo e
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si
intendono parte.
4. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misurazioni. Se
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misurazioni, il direttore
dei lavori procede alle stesse in presenza di due testimoni, anche
dell'amministrazione committente, i quali devono firmare i libretti o
i brogliacci suddetti.
5. Si possono tenere distinti libretti per categorie di diverse
lavorazioni o per opere d'arte di speciale importanza.
6. I disegni contabili possono essere redatti dall'impresa sulla
base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore dei
lavori o l'assistente di cantiere.
7. Se l'appaltatore non condivide la contabilizzazione di
prestazioni con determinate posizioni contrattuali o con le quantità
accertate dal direttore dei lavori, deve firmare il libretto delle
misure con riserva e nel termine di quindici giorni esplicare le sue
riserve mediante l'indicazione delle quantità da contabilizzare e
delle posizioni da applicare e presentando eventualmente una proposta
per i nuovi prezzi al direttore dei lavori; quest'ultimo deve
esprimersi a sua volta nei successivi sette giorni; è comunque fatto
salvo l'obbligo di iscrizione della riserva nel registro di
contabilità al sensi dell'art. 102.
8. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il libretto
delle misure con riserva, valgono definitivamente le quantità
contabilizzate con le rispettive posizioni contrattuali e
l'appaltatore non può più iscrivere rispettiva riserva nel registro
di contabilità.».

Art. 6.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 102 del decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto
il seguente comma 7:
«7. Non possono essere considerate riserve iscritte nel registro
di contabilità per eventi imprevisti ed imprevedibili, quelle
riserve per le quali l'appaltatore non abbia comunicato al direttore
dei lavori per iscritto, entro sette giorni dal verificarsi
dell'evento, eventuali richieste di maggiore spesa; non possono
altresì essere considerate riserve aventi ad oggetto l'esecuzione di
lavorazioni ordinate dal direttore dei lavori, al fine di garantire
lo standard di qualità previsto dal contratto, le riserve per le
quali l'appaltatore non abbia comunicato per iscritto al direttore
dei lavori eventuali richieste di maggiore spesa prima di
eseguirle.».

Art. 7.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 103 del decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto
il seguente comma 4:
«4. Le quantità previste nelle singole posizioni del progetto
possono essere superate solamente qualora il direttore dei lavori
comprovi in una relazione che l'importo complessivo contrattuale non
viene superato. La relazione deve essere trasmessa
all'amministrazione committente prima che siano superate le
quantità. A tal fine l'appaltatore comunica tempestivamente al
direttore dei lavori eventuali superamenti della quantità delle
lavorazioni previste in contratto.».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 122 del decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così
sostituito:
«1. Se il collaudatore riscontra lavorazioni meritevoli di
collaudo, ma non preventivamente autorizzate, può ammetterle nella
contabilità solo qualora siano necessarie per la funzionalità
dell'opera e quando il loro importo non sia superiore al cinque per
cento dell'importo contrattuale e comunque non sia superiore a
100.000,00 Euro e l'importo totale non superi l'importo impegnato.».
2. Il comma 3 dell'art. 122 del decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così
sostituito:
«3. Le lavorazioni non autorizzate, ma necessarie per la
funzionalità dell'opera, sono compensate ai prezzi contrattuali o ai
prezzi determinati in base all'analisi prezzi come previsto all'art.
72.».
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 16 novembre 2006
DURNWALDER
(Omissis)