Serie Generale n. 107 del 9-5-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 13 marzo 1996
Approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di opere comprese nel piano di valorizzazione turistica del territorio di Maratea e Trecchina. (GU Serie Generale n.107 del 09-05-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la relazione tecnica del comune di Maratea prot. 8549 del 28
settembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una
perizia di variante per la realizzazione del "Piano di valorizzazione
turistica del territorio di Maratea e Trecchina", di cui alla
convenzione n. 171/90 stipulata con l'ex Agensud il 22 ottobre 1991;
Vista la delibera di giunta comunale del 18 aprile 1995, n. 84;
Visto il parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali
del 10 maggio 1995;
Visto il parere della regione Basilicata - Ufficio opere pubbliche
e difesa del suolo n. 171 del 26 luglio 1995;
Considerato che il nucleo ispettivo con nota del 22 dicembre 1995,
prot. 9/4882, aveva evidenziato alcuni ostacoli realizzativi
dell'intervento quali:
1) sequestro del cantiere del parcheggio "Cappuccini";
2) mancato accordo con il comune di Trecchina in ordine al
completamento del percorso equestre;
3) mancata acquisizione aree di proprietà FS;
Tenuto conto che detti ostacoli interessano le opere previste in
convenzione e non quelle relative alla perizia di variante e che il
comune di Maratea ha precisato:
a) aree da acquisire di proprietà delle F.S. La società
Metropolis con nota prot. 231 del 29 gennaio 1996 ha autorizzato i
lavori previsti;
b) percorso equestre. Il comune di Trecchina si è impegnato ad
approvare il progetto ed a consentire il proseguimento dei lavori che
ammontano a circa 154 milioni;
c) sequestro del cantiere del parcheggio in località Cappuccini.
Lo splateamento necessario per la realizzazione del piazzale
principale sarà preceduto dalla costruzione di una palificata, atta
a sostenere ogni eventuale spinta generata dal terreno sovrastante;
Considerato che il nucleo di valutazione con nota del 24 novembre
1995, prot. 8/2519 ha evidenziato che non sussistono ragioni ostative
alla realizzazione della perizia di variante e suppletiva, poichè le
opere nuove appaiono coerenti con gli obiettivi dell'originario
intervento e comunque migliorative del medesimo, rispetto al quale
incrementano la capacità d'offerta, in quanto le opere stralciate
risultano in larga misura realizzate o da realizzare con copertura
dei costi attraverso altri finanziamenti;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la variazione progettuale per come descritto al
punto 2.3 della citata relazione tecnica prot. 8549 del 28 settembre
1995;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato
(valore in milioni di lire):
Da convenz. Da aggiud. Varianti
in esame
___ ___ ___
Lavori (compresi 11.810 9.156 8.728
espr.) 2.234 1.912
420 700
Imprevisti 407 678 695
Lievitazione prezzi 250 318 293
Spese generali 1.447 1.272 1.361
I.V.A. 1.086 922 1.311
______ ______ ______
Totale. . . 15.000 15.000 15.000
3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della
convenzione con nota 11005 del 15 dicembre 1995 fino al 31 ottobre
1997, subordinatamente alla comunicazione dell'avvenuto dissequestro
del cantiere del parcheggio in località Cappuccini entro il 31
dicembre 1996.
Roma, 13 marzo 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 81