Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: controllo del processo

Azienda installazioni elettrostrumentali in cantieri in impianti
industriali:
come fare controllo del processo?
E' troppo macro con un rapportino giornaliero, cosa che già viene fatta?
bisogna usare check list? ma il lavoro è talmente qua e la che il tempo non
sarebbe sufficiente, ci vorrebbe uno solo a scrivere! e carte false non
servirebbero a nessuno!
il rapportino in questione indica nomi, ore e attività svolte in modo
sommario ma sufficiente, e magari mensilmente si aggiorna il grafico
previsto/realizzato come programma lavori iniziale.
Aiuto!!!!!
AB

 wrote in message
1pZH6.7545$FS.1...@news1.tin.it...

1) quel rapportino ai fini della qualità non serve!! perchè serve solo per
la contabilità analitica per effettuare la costificazione della commessa.
il grafico del rispetto dei tempi serve solo a perdere tempo ..........
2) devi fare il collaudo di impianto a fine installazione simulando anche le
condizioni operative (temperatura, umidità, vibrazioni, irraggiamento
solare, influenza emc, buchi di tensione, polveri in sospensione, black out,
urti, sicurezza elettrica,..........)!!

Ok, mi spiego meglio:
a fine lavori viene emessa la documentazione finale, la raccolta dei
certificati dei materiali, le check list finali, il verbale , la 46/90 ecc.
ecc. e direi in modo ottimale.
il problema è in process:
giorno per giorno?
settimana per settimana?
con la contabilità mensile?
o solo a fine lavori?
se fosse per l'azienda, mi riferisco non alla pigrizia ma all'ottimalità
delle cose, l'evidenza dell'effettuazione dei controlli in process sarebbe
superflua poichè eseguita minuto dopo minuto da assistenti e capo cantiere!
non so se mi sono spiegato e ringrazio tutti quelli mi daranno una mano!
sono disponibile a parlarne in qualsiasi modo, aiuto!!!!!1

 o solo a fine lavori?
dipende, ma è poco influente per i fini della qualità, è meglio fare una
contabilità materiali giorno x giorno e la situazione avanzamento lavori
settimana x settimana (se installate impianti).
Ma ripeto, è più una questione di gestione della commessa dal punto di vista
dei costi che una pianificazione / controllo processo secondo la iso9000.

Finora grazie dei suggerimenti, ma allora posso chiederti come controllare
sto maledetto processo in progress?!!
I collaudi finali più approfonditi vengono già fatti, non ho menzionato
l'argomento più di tanto perchè sarebbe troppo lungo e noioso oltre che
specifico.
Installiamo impianti, ma con iso 9000 cosa faccio!
Aiuto!!

 wrote in message
69gI6.11226$FS.2...@news1.tin.it...

Non avete considerato l'ipotesi di gestire il lavoro con dei piani di
qualità di commessa?
Il piano dovrebbe identificare le fasi principali di sviluppo
dell'installazione; l'avanzamento lavori e la registrazione dei controlli in
process potrebbe essere fatto a chiusura delle singole fasi.
Ciò darebbe l'opportunità di verificare che tutte le attività siano state
concluse, la documentazione relativa sia a posto, i progetti esecutivi siano
allineati con la situazione "as built", ecc.
Dal momento che la tua attività mi pare che rientri nel settore EA 28
(costruttori ed installatori) il piano di qualità di commessa dovrebbe
essere comunque richiesto dall'Ente di Certificazione come requisito per la
certrificazione (SINCERT dixit..)
Saluti
Elio

Problema: se tu devi installare 1.000 lampade, 1.000 interruttori e 1.000
motori il lavoro finirà tra mesi e in process lo controlli solo a vista dato
che l'avanzamento è in parallelo progressivamente in tutte e 1.000 le
utenze. solo la contabilità segue i lavori passo-passo!
ok per i PCQ , ma le check list a cui fanno riferimento sono solo finali.
è in process che ho dubbi galattici!!

 wrote in message
GvhJ6.6998$DF1.1...@news1.tin.it...

guarda che fare il punto della situazione su quante lampade hai installato
in un giorno o settimana e che % di completamento dei lavori sei arrivato è
utopia che non serve a nessuno, vai avanti a macrofasi:
es. Impianto=
0) reperimento materiali non a magazzino
1) installazione quadri elettrici
2) cablaggio
3) illuminazione
4) collaudo e prove
5) documentazione e chiusura
tieni solo le date di inizio e chiusura delle fasi........ e basta!!

 wrote in message 9d5huj$11to$1...@stargate1.inet.it...

Era questo che intendevo...
Saluti
Elio