Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Aiuto su redazione cronoprogramma lavori

Sono stato incaricato di redigere un cronoprogramma relativo ai tempi 
necessari all'esecuzione di un albergo (da un privato) ed il problema 
che ora mi si pone (e per il quale scrivo, nella speranza di una 
risposta, al nostro forum) è il seguente:
Dovendo dare (in tempi brevi) alla committenza una prima data di termine 
dei lavori (che, necessariamente, si andrà a variare allor quando si 
entrerà sempre di più nell'intimo del progetto), ho inserito nel crono 
non tutte le singole lavorazioni che si eseguiranno, ma delle voci che, 
nella realtà di cantiere, ne includono necessariamente tante altre: per 
es. scavi - fondazioni - solai - intonaci - serramenti, ecc. (in pratica 
ho inserito i titoli dei capitoli con cui ho redatto il computo M-E).
Allora la domanda è: siete a conoscenza di pubblicazioni che riportano 
in quanto tempo una squadra di operai riesce a produrre (per es.) un mq. 
di solaio (comprendendo però la carpenteria, i ferri, il getto, il 
disarmo - tutto quanto, insomma, per dare la voce "chiavi in mano"); 
oppure in quanto tempo una squadra riesce a produrre un mq di intonaco 
(comprendendo però l'uso del ponteggio, la produzione dell'intonaco, ecc).
Accetto anche soluzioni che non prevedano espressamente l'uso di 
pubblicazioni, ma anche la "buona pratica quotidiana".
Grazie della vostra cortesia
Dino Campo

 Dino Campo
Io ti consiglio di agire in questo modo: prendi le tue macro lavorazioni,
dal tuo computo estimativo ricava gli importi, poi deduci la percentuale di
manodopera per le macro lavorazioni (se non la conosci puoi stimare un 50%
sul nuovo). Ora conosci gli importi della manodopera per ogni macro
lavorazione.
Imposta una squadra tipo per ogni lavorazione e, dal costo medio della
squadra, ricavi la durata dei lavori, da arrotondare alla settimana.
Ora non ti resta che mettere insieme queste fasi con la tempistica prevista
per la realizzazione.
In genere non si sbaglia di tanto (meglio centrare la durata totale che
quella delle singole macrolavorazioni).
Un paio di ore dovrebbero bastare per fare il tutto.
Gianluca.

 
Quando per i cantieri usavo il sw della ACCA (Certus) per la stima della 
durata delle fasi c'era un apposito specchietto che eseguiva proprio 
questi calcoli inserendo l'importo da computo metrico. Devo dire che per 
questa cosa alle volte risultava comodo. Peccato per il resto dei 
difetti e delle mancanze che aveva.
Wip
-- 
E ricordate che il mondo è piccolo, anche troppo, e che Murphy della 
vita aveva capito proprio tutto!

Wip3out ha scritto:

Perchè, oggi cosa usi?

Gianluca ha scritto:

Grazie, Ti farò sapere.
Dino Campo

 Dino Campo
Oltre al metodo speditivo che ti hanno indicato prova col tempario delle 
opere edili (o qcosa del genere) della DEI-Tipografia Genio civile. NOn 
l'ho mai usato ma solo sfogliato per cui non so quanto sia valido.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 Perchè, oggi cosa usi?
Euclide 494 della Geonetwork


 Euclide 494 della Geonetwork
come ti trovi con il programma? Come azienda mi sembra seria. (ho nova st)
-- 
http://jamba.altervista.org/

 Come azienda mi sembra seria. (ho nova st)
Direi estremamente, e molto gentili. L'altro giorno gli ho mandato una 
mail per segnalare un problema descrivendolo. Il tecnico mi ha risposto 
che avrebbe preferito esser contattato al telefono per capire meglio. La 
mattina seguente mi ha risposto direttamente lo stesso tecnico e una 
volta spiegatogli bene la cosa e avendola lui testata in tempo reale mi 
ha assicurato che avrebbe risolto il problema insieme al reparto 
sviluppo e avrebbero rilasciato la modifica nel prossimo aggiornamento. 
Vedremo, era venerdì.
Wip
