Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: progetto opera pubblica sbagliato

La impresa con cui collaboro ha vinto un'appalto per un'opera pubblica
arrivati a metà opera non possiamo proseguire in quanto il progetto
(eseguito dalla D.L.) contiene un'errore non rimediabile se non modificando
sostanzialmente il progetto.
La D.L. non sembra voler ammettere l'errore, anzi con tono assai sgarbato e
maleducato ci impone di continuare, e le soluzioni date verbalmente in
cantiere appaiono poco ortodosse e corrette.
come ci dobbiamo comportare ??

 come ci dobbiamo comportare ??
Non conosco l'entità del problema e quindi nemmeno le vere motivazioni per
cui esponi la vicenda.
Innanzi tutto ti suggerisco di NON sospendere assolutamente i lavori e se
davvero reputi che le indicazioni fornite dalla DL siano errate -il che ti
porta o porterebbe ad eseguire delle opere palesemente sbagliate -  puoi
inviare una raccomandata AR alla committenza e al DL nella quale sollevi le
tue perplessità sulle indicazioni tecniche fornite dal DL (motivandole
compiutamente!!); nella stessa raccomandata, inoltre, specifica che NON è
tua intenzione interrompere l'esecuzione delle opere MA che declini fin da
ora alcuna responsabilità in caso di contestazione. Ciò ti preserverà in
futuro.
Ricorda, in ogni caso, che la responsabilità è -e resta- del DL
(naturalmente se VOI eseguite le opere a regola d'arte, in modo che non sia
contestabile il vostro operato) . Quindi... ocio a non commettere errori di
valutazione! Intendo dire:  qualsiasi cosa è opinabile.. se la DL ti dice
che devi far andare l'acqua in salita, oppure ti dice di realizzare un muro
portante con dei ciotoli di fiume posati a secco (per assurdo)... beh, tu
puoi certo contestare le sue indicazioni tecniche.
A meno che il DL fornisca delle precise indicazioni tecniche su opere
speciali da eseguirsi, compete all'impresa la scelta tecnica (es. mai e poi
mai ti verrà a dire come devi posare un tavolato di forati... è un tipo
d'opera tradizionale, condificata, che NON richiede indicazioni tecniche; il
DL, indubbiamente, deve comunque verificare che tale posa avvenga " a regola
d'arte").
Quindi, occhio alla valutazione tecnica...
-- 
Ciao da MioMao
__________________
http://www.gaem.it
http://www.casapagina.it


Fatevi mettere dettagliatamente su carta le indicazioni verbali e....
seguitele.... :-))
Biagio

tom.it...

Fate una comunicazione scritta con cui fate notare le cose che secondo voi
non vanno, e poi fatevi fare un ordine di servizio dal D.L.

 cui esponi la vicenda.
Vere motivazioni ??
Un rilievo topografico sbagliato che sposta di 3 mt il punto di confine a
monte annullando le distanze previste (5 mt) sia dalle leggi vigenti che dal
progetto basta come motivazione ???
La D.L. che impone di realizzare l'ampliamento come da progetto
rispondendomi "tanto nessuno protesta con il comune!!" sembra normale ??
saluti, Tommaso

le eventuali responsabilità (che quindi sono il non rispetto dei
regolamenti), non ricadranno sulla tua impresa, ma sulla stazione appaltante
e sul progettista, quindi io continuerei, formalizzando eventualmente per
iscritto le tue perplessità. tralaltro, al momento della stipula del
contratto (anzi, al momento dell'istanza di partecipazione all'appalto)
avete senz'altro dichiarato di avere esaminato il progetto a realizzarsi,
quindi, è troppo tardi per questo tipo di segnalazioni.

 protesta con il comune!!" sembra normale ??
Direi di si.... :-)))
Magari "non è bello"... ma è piuttosto "normale"... ;-)
Bada che le tavole che ti hanno fornito siano palesemente errate e che POI
il danno a terzi non sia imputabile a vostri errori di esecuzione.
Ciò, a mio avviso, va assolutamente al di la di quanto ti ha indicato
Umberto [".....avete senz'altro dichiarato di avere esaminato il progetto a
realizzarsi,
quindi, è troppo tardi per questo tipo di segnalazioni...."].
Magari...... potresti anche incaricare un "uccellino" di andare a cantare
alla finestra delle "terze parti"... le quali, poi, staranno certamente con
gli occhi bene aperti. ;-)


Il confine non era materializzato a terra ed é stato il confinante a
riferirci come andavano le linee indicandoci i termini di direzione, che
seppur non nelle vicinanze erano facilmente rintracciabili in fase di
rilievo !!
Il resto del progetto piů o meno torna con quanto riportato sulle tavole !!