Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: contabilità

Avendo un appalto pubblico a corpo e a misura con offerta stipulata sulla
base della lista delle categorie dei lavori e forniture (sia per le voci a
corpo che per quelle a misura), per la contabilità si utilizzano i prezzi
offerti dall'impresa o quelli di progetto scontati del ribasso contrattuale?


ok risolto guardando il manuale del cianciul...
i prezzi sono da intendersi solo come prezzi che servono all'impresa x
determinare il ribasso... per la contabilità vale il ribasso e si prendono i
prezzi di progetto


Se ho capito bene la domanda, non sono d'accordo con quanto sopra.
Per un appalto misto (a corpo e misura) l'unica offerta ammessa è l'offerta
a prezzi unitari (sia per lavori a misura che per lavori a corpo).
Di conseguenza la contabilità va fatta con i prezzi di offerta (per la parte
a misura) e con l'importo a corpo risultante dai prezzi delle voci
costituenti il corpo d'opera (per i lavori a corpo).
Non c'è ribasso %; esso deriva invece dall'applicazione dei prezzi di
appalto.
Gianluca

 appalto.
concordo ed aggiungo che agli importi degli stati di avanzamento sarà
aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.


ok grazie, in effetti col manuale alla mano ho telefonato all'assistenza e
in questi 3 anni hanno cambiato idea... ora la pensano più o meno come avete
detto voi!
Ciao
Gianluca

 detto voi!
se può tornare utile riporto il seguente stralcio:
DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI N. 37/2000
DEL 26 LUGLIO 2000
caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.
554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote
percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate
al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base
dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti,
l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste
dall'articolo.......................del capitolato speciale d'appalto;
caso B: appalto con corrispettivo a corpo:
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.
554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45,
comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al
prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall'articolo ......................... del capitolato speciale d'appalto;
caso C: appalto con corrispettivo a misura:
· (alternativa n. 1)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.
554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli
stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei
lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall'articolo ......................... del capitolato speciale d'appalto;
· (alternativa n. 2)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.
554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli
stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso
offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la
seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS
= Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso
offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall'articolo...................... del capitolato speciale d'appalto.