Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: [X-post] Primus e perizia di variante "particolare"

ciao a tutti.
lavoro pubblico con impresa di scalzacani, caso classico, ma niente
polemiche.
dopo aver fatto tutti gli sforzi per far si che l'impresa consegnasse i
lavori completi ed in tempo, dopo proroghe, ordini di servizio e sospensioni
siamo purtroppo arrivati al momento della perizia di variante.
Necessaria in quanto, a parte alcune variazioni tecniche e di finiture,
l'impresa - messa alle corde e resasi conto che è ad un passo dalle vie
legali - accetta d'accordo con noi (che siamo solo i direttori dei lavori e
il progettista è mancato un paio d'anni fa) chiuderebbe il tutto rinunciando
ad una parte dei lavori ancora da eseguire.
In Primus ho la contabilità - per ora solo al 2° SAL - ricavata a suo tempo
dal file di progetto.
Perdonate l'ignoranza, ma non avendo molta dimestichezza col programma - e
forse pure con le varianti in lavori pubblici - non capisco come procedere.
L'appalto è a misura. prima di proseguire inserendo le ultime misurazioni
per ottenere il 3° e ultimo SAL, devo infilarci sta variante.
Alcuni lavori sono stati eseguiti in quantità maggiore, altri in minore
(alla fine sono più questt'ultimi, che mi portano quindi ad un pagamento
minore di quello contrattuale).
Inoltre ad alcuni lavori l'impresa ha proprio rinunciato; questo verrà
specificato nella relazione di variante, ma nei conteggi veri e proprii?
Spiegatemelo come avessi 4 anni... (cit. da Philadelphia)
Grazie in anticipo
Roby

Roby Cornaglia ha scritto:

indipendentemente del software che usi:
1) fai un nuovo computo metrico con le nuove lavorazioni e le nuove 
quantità (computo metrico di perizia): se hai molte registrazioni di 
lavori già eseguiti compattale per ogni prezzo (tipo sommario) e nella 
descrizione ci metti la dizione sintetica "opere eseguite e 
contabilizzate a tutto il secondo sal", così eviti di scrivere le 
quantità eseguite e contabilizzate. poi aggiungi le quantità a farsi 
dettagliate come nel solito computo metrico.
2) questo nuovo computo metrico ti serve per fare l'elaborato del 
Parallelo di Spesa (credo che primus lo faccia in automatico abbinando i 
due computi di progetto e di variante) che è obbligatorio (ma che se il 
progetto di variante non va a finire nelle mani dei funzionari del genio 
civile o di un collaudatore pignolo potresti evitare...)
3) ti fai approvare amministrativamente la variante e completi i lavori
4) apri il libretto delle misure e aggiungi le nuove registrazioni. se 
hai qualche misurazione annotata più alta (può succedere...) la annulli 
e la reinserisci correttamente. idem per il registro di contabilità.
5) il registro di contabilità non è un totem: puoi annullare e 
cancellare ogni cosa annotata. se può aiutare la leggibilità puoi anche 
azzerare l'intero registro e riscriverlo. l'unica cosa del registro è la 
chiarezza e la leggibilità di ogni operazione su di esso eseguita. se 
hai una registrazione più alta dei lavori effettivamente eseguiti dopo 
aver redatto la perizia cominci il 3° sal scrivendo una riga a sottrarre 
della stesa senza vergognarti di scrivere "si annulla la quantità di cui 
al rigo xxx a seguito di esatta misurazione" e poi aggiungi la nuova 
quantità esatta che discende dal libretto.