Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: riserve nei lavori pubblici: 2 domandone difficili

Nel caso le riserve superino il 10% l'importo contrattuale, le motivate
deduzioni della D.L. possono essere inserite nella relazione riservata per
il responsabile del procedimento oppure vanno comunque esplicitate sul
registro di contabilità entro i 15gg successivi alle riserve?
Inoltre, sono ammissibili riserve relative ad oneri relativi a rallentamento
produttivo/mancata produttività per motivi non imputabili all'impresa?
Grazie per le risposte che temo saranno poche vista la particolarità delle
domande esposte!
Luca

produttivo/mancata produttività per motivi non imputabili all'impresa?
Credo di no, le riserve sono ammissibili e verranno accettate solo se
la colpa ricade sull'amministrazione,altrimenti sono cazzi
dell'impresa .


 No non sono un documento di contabilità
della tua risposta non mi è chiara una cosa, correggimi se sbaglio ma le
motivate deduzioni della D.L. (se le riserve non superano il 10%) andrebbero
esplicitate nel registro di contabilità entro 15gg successivi, come prevede
l'art. 165 della 554... non ho capito se sostieni che NON fanno parte A
PRIORI oppure se non fanno parte solo nel caso si superi il muro del 10%.
ciao e comunque grazie
Luca



In genere ( indipendentemente dal 10 % o meno) l'appaltatore scrive le
riserve sul libretto di contabilità e poi allega sullo stesso i
dettagli di quanto da lui richiesto ( i famosi 15 giorni).
A mio avviso il Direttore dei lavori si è già espresso redigendo il
registro di contabilità e firmandolo.
A questo punto i casi sono due:
1) Il D.L. si accorge che l'imprenditore ha ragione e quindi sistemerà
la cosa accettando le riserve.
Se in vece il D.L è convinto della sua contabilità, deve solo fare una
relazione in cui espone all'amministrazione le proprie ragioni che
diano all'amministrazione in mano qualche cosa che consenta di andare
ad un accordo bonario o a una causa promossa dall'impresa.
Ecco,secondo me,il D.L non deve firmare nuovamente il libretto delle
misura perchè è convinto di avere ragione e ha già firmato la
contabilità contestata. Cosa serve una trascrizione sul libretto?
Il D.L. è fuori dalla vicenda,tutto è in mano all'amministrazione.
Almeno per me è così ciao

 Almeno per me è così ciao
....
Art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 - Regolamento per la direzione,
la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
54. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità. 
Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o
senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui
l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si
inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel
registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine
di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda. */Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri
giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni/*........
Il Direttore dei Lavori deve scrivere comunque sul registro di
contabilità le sue deduzioni alle riserve.
L'art. 54 non fa alcun riferimento al "quantum" delle riserve.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni/*........
A dir la verità la legge all'art 165 si parla di esporre nei 15 giorni
successivi sul registro le proprie deduzioni,in genere questo viene
fatto allegando alla contabilità una relazione ben motivata ( in modo
di dare alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative
ecc.ecc.).
Sarà una questione di lana caprina ma mentre l'appaltatore deve
firmare e scrivere le proprie riserve sul registro di contabilità ,al
direttore dei lavori è richiesto di esporre le proprie deduzioni  nel
registro di contabilità ( non è prevista esplicitamente una ulteriore
firma sul registro come per l'appaltatore).
A mio avviso per il D.L.. è sufficiente una relazione allegata al
registro.
ciao


Ha ragione "gio".
In sequenza, l'inserimento di riserve in contabilità è:
1) L'imprenditore che firma la situazione di contabilità con riserva deve
esplicitare le riserve stesse entro il 15° giorno seguente la firma. Ciò va
fatto esclusivamente sul Registro di Contabilità, senza nessuna eccezione,
con data e firma. Le riserve possono essere, dichiarandolo, da completare se
l'imprenditore stima che i fatti oggetto della riserva possano continuare ed
incidere sulla quantificazione delle richieste di maggiori compensi.
Le riserve riguardano solo questioni economiche o al massimo possibili
maggiori tempi esecutivi. Sono escluse proteste, pettegolezzi e stronzate
varie senza rilevanza economica anche minima.
2) Il Direttore dei Lavori, entro il 15° giorno dall'esplicitazione delle
riserve, scrive nel Registro di Contabilità le proprie deduzioni,
accogliendo o respingendo le riseve medesime in modo motivato, datando e
firmando. Se le riserve sono respinte, il responsabile del procedimento,
sentita la DL, può decidere per una composizione o demandarla al
Collaudatore in C.O. (se c'è) o lasciandole respinte.
3) Le riserve respinte, debbono essere confermate esplicitamente e senza
dubbiezze, nelle successive firme delle situazioni di contabilità,
altrimenti si intendono definitivamente rinunciate. E' bene che la DL
rinnovi, datandolo e firmandolo il respingimento delle riserve confermate
dall'imprenditore.
4) Alla firma dell'ultima situazione contabile, l'imprenditore, sotto pena
di rinuncia e solo nel Registro di Contabilità, rinnova e conferma tutte le
riserve inserite e rigettate, eventualmente le completa ed inserisce le
nuove. La DL inserisce le proprie deduzioni (id. c.s.).
5) Quando l'imprenditore firma lo stato finale con riserva deve inserire e
confermare nel medesimo, a pena di rinunzia, tutte le riserve inserite nel
Registro di contabilità. La DL inserisce a sua volta le proprie deduzioni in
merito ad ogni riserva.
6) La DL nella redazione del fascicolo del conto finale, menziona in
relazione le riserve inserite e le proprie deduzioni e allega al conto
finale la sua relazione riservata (che vuol dire proprio segreta e che può
contenere anche proposte di composizione).
7) Il Collaudatore nel suo atto di collaudo accoglie o respinge le riserve,
vista la relazione riservata della DL. Se respinge anche lui le riserve,
allega all'atto di collaudo la "sua" relazione riservata.
A questo punto l'iter può differire, ma di poco, a seconda
dell'Amministrazione Appaltante, delle norme di riferimento ecc.
La soluzione più lunga termina con l'affidamento della soluzione ad un
collegio arbitrale o alla giustizia civile.
Amen !!!!!
Ma si tratta sempre di fasi contabili !!!!!!
Saluti
terra-mar
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/