Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: nuovi prezzi

Opera pubblica.
Appalto nel 2000.
Vari casini, varie vicessitudini.
Alla fine si riesce a concordare (dal punto di vista tecnico) una variante
in corso d'opera.
I nuovi prezzi come si formulano? a quale data vanno riferiti?
Per esempio, l'impianto elettrico era a cavi multipolari in canalina di pvc,
con prezzi di elenco prezzi regionale 2000.
Ora è stato trasformato in un impianto a cavi unipolari in tubazioni in pvc.
Che prezzi devo mettere, quelli del 2000 o del 2004?

 ha scritto nel messaggio
news:ccdig0$cj5$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 
Ma no! Non farci caso; e' solo atteggiamento. Invece ci sono parecchi
pretendenti.....
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 > I nuovi prezzi come si formulano? a quale data vanno riferiti?
[cut]
non sono un "esperto" di lavori pubblici ma per dare un "occhiata" al
regolamento sui LL.PP. non occorre esserlo ;-)
D.P.R. 554/99
Art. 136. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati
nel contratto
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica
il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati,
la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.

>
 non sono un "esperto" di lavori pubblici ma per dare un "occhiata" al
 regolamento sui LL.PP. non occorre esserlo ;-)
invece per capirlo si!
il punto 2 si riferisce al punto 1 voci 1.2.3 o solo alla voce 3?


 il punto 2 si riferisce al punto 1 voci 1.2.3 o solo alla voce 3?
cerchiamo di capirci qualcosa insieme:
il comma 1 ti indica come stabilire un Nuovo Prezzo nel caso in cui
(variante) non lo possiedi nell'elenco prezzi facente parte del contratto
d'appalto;
ti indica 3 casi per la valutazione del suddetto NP:
salto per il momento il punto a).....
punto b): non credo ci sia bisogno di commento;
punto c): redigi una regolare analisi e il comma 2 ti dice come farla cioè i
prezzi elementari devono essere quelli vigenti alla data di formulazione
dell'offerta NP;
punto a): ti rimanda all'art. 34, comma 1 per desumerli, tale comma recita:
" La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti
dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area
interessata"
Ora se la stazione appaltante possiede un proprio prezzario si usa quello,
altrimenti si usa un "listino corrente nell'area interessata" cioè quello
vigente al momento della redazione del NP, quindi nel tuo caso quello del
2004.
I restanti comma (3, 4 e 5) dell'art. 136 indicano le modalità di
approvazione, il ribasso a cui assoggettarli e la possibilità di ingiunzione
dei suddetti da parte della stazione appaltante.
Questa è la mia "lettura" confortata da alcuni casi che mi sono capitati
come DL.
Un saluto.

ok, mr jones. Sei stato limpido e la pensi esattamente come me.
Grazie.
Ora posso formulare i nuovi prezzi.


Di niente.
Un saluto e buon lavoro.