Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Un aiuto dai più esperti ed anziani ad un giovane D.L. ric!!

Sono il progettista e DL di un piccolo edificio in c.a. che dovrà ospitare
i servizi igienici di una industria. Ho ottenuto dal Genio Civile, comune,
etc tutt le necessarie autorizzazioni, nonchè ho fatto tutte le
comunicazioni del caso. Ora, all'atto della realizzazzione sto passndo
guai dell'inferno con la Ditta che deve compiere i lavori in quanto
disattende gli esecutivi (avevo una T rovescia in fondazione e l'hanno
trasformata in una sezione rettangolare di dimensioni ridotte), gli ho
intimato di fare getti solo previa mia visione delle armature, e gettano
quando vogliono; gli ho intimato di vibrare il cemento e si limitano solo
dopo furiose litigate a batterlo un po con una tavola, le cassaforme non
vengono spennellate di disarmante e vengoo ignorate le norme di sicurezza.
Il titolare della Ditta dice che non può stare dietro a tutte le mie
osservazioni perchè l'azienda che mi ha nominato ha bisogno urgene dei
lavori per cui  aLoro non faranno niente, mentre a me se continuo a rompere
le scatole così mi butteranno presto fuori perchè è pieno di ingegneri
pronti ad assumersi responsabilità "Così ridicole"!!Del fatto di essere
buttato fuori non mi fa paura più di tanto, ma piuttosto non so come
fermare questa ditta che nonostante le mie minacce va avanti come se nulla
fosse, certa che nessuna potrà mai fermarla. (annotazioni sul giornale dei
lavori non hanno funzionato!!)
                  grazie a quanti potranno
suggerirmi rimedi
                               Tony
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it

Ma il Committente da che parte sta?

Il Direttore dei Lavori rappresenta la committenza ed č suo compito
tutelarla.
Invita la committenza a ribadire e condividere i tuoi ordini.
Se invece, come sembra, il committente ha pių fiducia nell'impresa che nel
giovane DL, a te non resta altro che prendere le distanze da questa
situazione.
Fai un telegramma all'impresa e al committente, in cui ordini di
ripristinare lo stato di progetto, gravemente compromesso dalle opere
eseguite eludendo la tua supervisione; minaccia tu di rassegnare le
dimissioni al committente, e naturalmente anche al Genio Civile e al Comune.
Salteranno tutti sulla sedia.
In alternativa parla al collaudatore: se lui che č esperto č disposto a
collaudare significa che le varianti sono accettabili nonostante i tuoi
timori.
Ciao
DOCstone

DOCstone
La committenza non vuole interruzioni nel lavoro, e tutto ciò
che può accelerarlo gli sta bene; continua solo a dire che è disposta a
tirare fuori soldi in più pur di non avere noie da nessuno; il
collaudatore(ingegnere in gambissima ed esperto) , per rispondere a
DOCstone, mi dice che se le cose vanno avanti così lui non collauda niente
La strada del telegramma e della minaccia di dimissioni mi sembra ottima,
ma faccio un ulteriore domanda: mi spetta almeno "qualche lira" in questo
caso visto che ho avuto un misero anticipo e sarei stato pagato a fine
lavori?
Grazie di nuovo a tutti!!


 Tony
Certo. Per l'incarico parziale.
Dal tariffario trovi quanto.
Saluti


Io non mi preoccuperei del compenso professionale. In questo caso è
preferibile tutelarsi seguendo il consiglio di DOCstone.
La carriera è lunga, ma un solo errore costa caro.
Saluti
Corrado

 wrote in message
62Z98Z189Z227Y...@usenet.iol.it...




 Ti
ringrazio per le tue parole, Emilio, che vengono chiaramente da chi ha
vissuto direttamente certe cose; mi portano a fare una riflessione amara,
che ho già fatto in questi giorni; viviamo sempre nella nostra professione
con il ricatto alle spalle; siamo pagati dopo per poter essere meglio
ricattati; c'è sempre un ingegnere che se ne infischia e pur di intascare i
soldi , fa i lavori fatti male  e mette a rischio la pelle altrui- nello
specifico una fossa profonda quattro metri in aderenza ad un plinto 4x4mt è
stat scavata senza palancole e mettendoci dentro tre persone a lavorare,
con l'ingegnere della sicurezza (mi preme dire un elettrotecnico che nulla
sapeva di geotecnica) che mi ripeteva:" Se ci vanno loro la sotto è
tranquillo, mica sono matti e poi..se dovesse succedere qualcosa, c'ho
l'assicurazione!!".  La fossa, che è arrivata alla quota di 5 mt, con
camion da 170 qli che scaricavano normalmente materie a 60 cm dal bordo,  è
stata fatta e la mia si è rivelata solamente una preoccupazione eccessiva
(come vedi Emilio, le cose vanno come dici tu), ma cosa dire se fosse
successo qualcosa alle madri di quegli operai,  forse "..c'ho
l'assicurazione!!?".  
E' vero, poi che aumentando notevolmente il denaro
offerto troveranno chi glielo collauda, ma certo è che manca spirito
deontologico fra colleghi ed una seria professionalità.
Penso che la tua
sia stata una analisi lucida e cruda, "ma così è, se vi pare..."
saluti


Ti ricordo gli articoli da 1665 a 1668 del Codice Civile
che riguardano i contratti di appalto e che in caso
di vizi dell'opera (scriviteli tutti e passali al committente)
il committente, alla consegna dell'opera, segnalando le sue riserve, ha il
diritto di chiedere una riduzione del prezzo !
Mi sembra che piu' di cosi'....

 wrote in message
62Z98Z227Z28Y9...@usenet.iol.it...


 ha scritto nel messaggio
news:62Z98Z189Z227Y...@usenet.iol.it...


 wrote in message
a08f7.14877$KX2.1...@news2.tin.it...


 > comunicazioni del caso. Ora, all'atto della realizzazzione sto passndo
a cosa serve il progetto e il DL se poi la ditta fa come cazzo gli pare?
a) denuncia alle autorità le non comformità (cerca di fare sospendere il
cantiere per non corretta esecuzione del progetto e non rispetto delle
condizioni di sicurezza (626, 494,......))
b) informa anticipatamente il committente delle tue dimissioni ......