Resolución   95 / 2010
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Fecha de publicación: 2010-05-28

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS SECRETARIA DE TRANSPORTE Resolución Nº 95/2010  Bs. As., 13/5/2010 VISTO el Expediente Nº S01:0135229/2009 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 618 de fecha 3 de agosto de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se efectuó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del Proyecto de Ingeniería y Ejecución de Obra de una Nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios Operativos de la Estación Ferroviaria de la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES. Que asimismo, la citada norma aprobó el Pliego de Bases y Condiciones, designó la comisión evaluadora de ofertas del llamado a licitación, y estableció la fecha de presentación de ofertas. Que asimismo habiéndose cumplimentado los procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, por Resolución Nº 128 de fecha 6 de febrero de 2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS se adjudicó la Contratación del Proyecto de Ingeniería y Ejecución de Obra de una Nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios Operativos de la Estación Ferroviaria de la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES, a la Empresa HERSO SOCIEDAD ANONIMA, por el monto de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS ($ 117.415.235,05) Impuesto al Valor Agregado incluido. Que con fecha 26 de febrero de 2007, se procedió a la suscripción del Contrato de Obra Pública para la realización de la obra 'Proyecto de Ingeniería y Ejecución de Obra de una nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios Operativos de la Estación Ferroviaria en la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES', entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE y la Empresa HERSO SOCIEDAD ANONIMA. Que con fecha 25 de octubre de 2007 se suscribió el Acta de Inicio de Obra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 35.2 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución Nº 618/06 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE. Que por Resolución Nº 306 de fecha 1 de junio de 2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS se designó el inspector de obra, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyas funciones determinadas en el Artículo 54 del citado pliego son las de supervisión y control de la obra. Que técnicamente los trabajos aprobados por la Resolución Nº 128/07 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE consisten en la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de la playa, edificios de operación ferroviaria y plataformas de la estación de trenes de la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES, que incluye la vía, el señalamiento, la construcción de los edificios de administración, encomiendas, comuna personal de a bordo, taller de alistamiento, taller de locomotoras, taller y depósito de cuadrillas de vías y obras, depósito de residuos peligrosos, depósito de materiales inflamables, despacho de automóviles; semicubiertos del estacionamientos para el personal, semicubiertos de las plataformas de pasajeros, tanque y playa de combustibles, cabina de señales, reserva de incendio, semicubiertos del estacionamiento para los pasajeros, estacionamientos para encomiendas, la construcción de las áreas externas correspondientes a las playas y caminos para circulación de vehículos, la realización de veredas, senderos, muros y cercos perimetrales, la instalación y provisión de puentes grúa, gatos hidráulicos, aspiradores de humo de soldadura y línea de vida horizontal y la relocalización de la mesa giratoria. Que a efectos de generar el espacio para la realización de este proyecto, la Municipalidad de GENERAL PUEYRREDON, Provincia de BUENOS AIRES, tomó a su cargo el compromiso para la construcción de un paso bajo nivel en la intersección entre el ferrocarril y la Avenida Jara, para contar con un área destinada al alistamiento de trenes, el cual no presenta aún principio de ejecución a raíz de inconvenientes técnicos suscitados. Que al no disponer del espacio que la construcción del paso bajo nivel hubiera liberado, la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, solicitó a la Empresa HERSO SOCIEDAD ANONIMA que presente ante la Autoridad de Aplicación, las modificaciones correspondientes al proyecto original, respetando el esquema económico propuesto, de forma tal que las mismas no alteren el funcionamiento de la playa ferroviaria originalmente previsto. Que a tal efecto, surge la necesidad de modificar en ubicación y en cantidad de obra los ítems correspondientes a vías, señalamiento, taller de alistamiento, taller de locomotoras, comuna personal de a bordo, taller y depósito de cuadrillas de vías y obras, depósito de residuos peligrosos, depósito de materiales inflamables, despacho de automóviles, semicubiertos del estacionamientos para el personal, tanque y playa de combustibles, cabina de señales, reserva de incendio, semicubiertos del estacionamiento para los pasajeros, estacionamientos para encomiendas, áreas exteriores, instalación y provisión de equipos y la relocalización de la mesa giratoria, incluyendo además la relocalización provisoria de un sector de vías dentro del cuadro de la estación no contemplado en la obra original, por resultar indispensables para las operaciones de alistamiento de trenes y para la realización de maniobras, correspondientes a los servicios ferroviarios actualmente en operación por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA de la Provincia de BUENOS AIRES. Que asimismo a los fines de armonizar y homogeneizar arquitectónicamente la estación de trenes con la terminal de ómnibus actualmente existente en el mismo predio, se incorporó la construcción de una nueva cubierta sobre la plataforma de pasajeros y un sistema de información al viajero. Que la Empresa HERSO SOCIEDAD ANONIMA ha presentado la documentación solicitada, que comprende la modificación de obra requerida, como así también los trabajos adicionales no contemplados en el proyecto original. Que los trabajos propuestos resultan acordes al objeto de la obra licitada por la Resolución Nº 618/06 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, correspondiente a la construcción de una nueva playa de vías, plataformas ferroviarias y edificios operativos en la estación ferroviaria de la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES. Que dichas modificaciones de obra se encuentran comprendidas en lo estipulado por el Artículo 41 del Pliego de Bases y Condiciones, en el Artículo 13 del Contrato de Obra suscripto el día 26 de febrero de 2007 y en el Capítulo V de la Ley Nº 13.064, que establece la posibilidad de la alterar las condiciones del contrato con adecuación de los plazos respectivos. Que la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ha tomado en las presentes actuaciones la intervención que le compete. Que el monto a erogar por los trabajos precitados, resulta un ONCE COMA SETENTA POR CIENTO (11,70%) por debajo del monto adjudicado por la Resolución Nº 128/07 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, resultando el nuevo valor de la obra con la modificación citada en PESOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 103.681.844,73), incluido el Impuesto al Valor Agregado, siendo considerada la propuesta admisible técnicamente y razonable desde el punto de vista económico, según se informa en lo actuado. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 13.064, los Decretos Nros. 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y 1683 de fecha 28 de diciembre de 2005. Por ello, EL SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE: ARTICULO 1º — Apruébase la modificación de la obra denominada 'Proyecto de Ingeniería y Ejecución de Obra de una Nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios Operativos de la Estación Ferroviaria de la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES', que ejecuta la Empresa HERSO SOCIEDAD ANONIMA en virtud a la Resolución Nº 128 de fecha 6 de febrero de 2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de acuerdo con el detalle que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución. ARTICULO 2º — Establécese como nuevo monto a erogar en concepto de pago de los trabajos y provisiones necesarias para la realización de la obra según la modificación aprobada en el Artículo 1° de la presente resolución, a valores de la oferta, en la suma de PESOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 103.681.844,73) Impuesto al Valor Agregado incluido, a lo que deberá adicionarse el monto de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.931.439,87) Impuesto al Valor Agregado incluido, en concepto de Ingeniería de Obra ya ejecutada, resultando de esta forma como monto máximo a erogar, la suma de PESOS CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($ 108.613.284,60) Impuesto al Valor Agregado incluido.  (Artículo rectificado por art. 1° de la Resolución N° 12/2013 del Ministerio del Interior y Transporte B.O. 25/1/2013) ARTICULO 3º — Establécese que la suma aprobada en el artículo precedente, representa una disminución del SIETE COMA CINCUENTA POR CIENTO (7,50%) del monto de adjudicación aprobado por la Resolución Nº 128 de fecha 6 de febrero de 2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.  (Artículo rectificado por art. 2° de la Resolución N° 12/2013 del Ministerio del Interior y Transporte B.O. 25/1/2013)  ARTICULO 4º — Apruébase una ampliación del plazo contractual de obra en VEINTICUATRO (24) meses contados a partir del día 25 octubre de 2009, como así también el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión presentada por la Empresa HERSO SOCIEDAD ANONIMA que forman parte de las actuaciones citadas en el Visto. ARTICULO 5º — Establécese que la modificación aprobada en el Artículo 1º de la presente, no implica el reconocimiento de gastos improductivos generales o indirectos. ARTICULO 6º — Notifíquese a la Empresa HERSO SOCIEDAD ANONIMA. ARTICULO 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. JUAN PABLO SCHIAVI, Secretario de Transporte. ANEXO OBRA: 'Proyecto de Ingeniería y Ejecución de Obra de una Nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios Operativos de la Estación Ferroviaria de la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES'. Trabajos a realizar: 1. Por trabajos de relocalización provisoria de vías de alistamiento e instalaciones eléctricas de iluminación, cámara de decantación, provisión de agua y sendero de hormigón. PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SEIS CENTAVOS ($ 2.187.887,06) Impuesto al Valor Agregado incluido. 2. Por los trabajos de modificación en ubicación y en cantidad de obra de los ítems correspondientes a ingeniería, obra ferroviaria y obra civil. PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 79.298.810,71) Impuesto al Valor Agregado incluido. 3. Por los trabajos de provisión y colocación de cubierta de plataformas e instalación y provisión de un sistema de información al pasajero. PESOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 22.195.146,96). Total modificación de obra: PESOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 103.681.844,73) Impuesto al Valor Agregado incluido.   e. 28/05/2010 Nº 56844/10 v. 28/05/2010