Resolución E 1095 / 2017
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Fecha de publicación: 2017-10-26

MINISTERIO DE TRANSPORTE  Resolución 1095-E/2017  Ciudad de Buenos Aires, 24/10/2017  VISTO el expediente Nº EX-2017-13445405-APN-SSGAT#MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1023 del 31 de agosto de 2001 y el Decreto N° 375 del 19 de febrero de 2016, y  CONSIDERANDO:  Que por la Resolución Nº RESOL-2016-293-E-APN-MTR del 12 de septiembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se convocó a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la Obra: “construcción de vallas y camino perimetral en el Aeropuerto de MORÓN, Provincia de Buenos Aires”, y se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación de la obra de referencia.  Que por la Resolución Nº RESOL-2017-35-E-APN-MTR del 3 de Febrero de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se adjudicó la obra a la empresa COINGSA S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100 ($44.729.387,27).  Que el 10 de marzo de 2017, se dictó la Resolución Nº RESOL-2017-124-APN-MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por la que se rectificó la partida presupuestaria a afectar para la obra.  Que el respectivo Contrato se suscribió en fecha 27 de marzo de 2017 y el Acta de Inicio el 9 de mayo de 2017, a partir de la cual comenzó a correr el plazo de ejecución de obra de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS.  Que la Inspección de Obra, informó en fecha 6 de julio de 2017 la necesidad de incorporar la tarea de Provisión y colocación de caño de Hormigón Armado de 800mm de diámetro, con el fin de mantener los niveles de escurrimiento de las áreas a intervenir con el fin de no afectar las condiciones pluviales existentes.  Que habiendo la Inspección de Obra identificado la necesidad, remitió la nueva planilla de ítems a la empresa, a fin de que presente una cotización respecto del ítem adicional, lo que efectuó debidamente.  Que con ello, la Inspección de Obra prestó conformidad al cómputo y precio -unitario y total-, y a los análisis de precios e índices utilizados para el ítem nuevo y ha elevado la nueva planilla de cotización.  Que el incremento del monto del contrato debido al aumento e inclusión de nuevos ítems, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN ($1.332.100,00) lo que representa un aumento del tres (3%) del contrato.  Que el incremento consignado no supera en el respectivo contrato el límite cuantitativo del VEINTE POR CIENTO (20%), previsto para el ejercicio de la prerrogativa explícita de la Administración para la modificación del proyecto constructivo, y asimismo se verifica la existencia de un acuerdo de voluntades respecto del precio del nuevo ítem, resguardando los derechos del Contratista.  Que el ejercicio legítimo del ius variandi en tiempo oportuno, encuentra correlato en la necesidad de gestionar el interés público comprometido para la concreción del resultado esperado, de acuerdo a los principios de economía y eficiencia y a la razonabilidad del proyecto. Asimismo, la pauta de razonabilidad de la medida se analiza respecto de la necesidad objetiva de la modificación del proyecto ejecutivo, así como también la no desnaturalización del objeto de la presente obra.  Que como consecuencia del incremento por modificaciones en los ítems previstos, el monto total del Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100 ($46.061.487,27) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.  Que las alteraciones de los trabajos no modifican el plazo de Obra original de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio.  Que con motivo de la presente modificación corresponde a la SUBSECRETARÍA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS de la SECRETARÍA DE OBRAS DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, solicitar a la Contratista la presentación del Proyecto Ejecutivo con los ajustes correspondientes a las modificaciones del anteproyecto constructivo.  Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención que le compete.  Que la presente medida se dicta en uso de la facultades previstas por los Artículos 30, 37, 38 y 53 de la Ley N° 13.064 de Obras Públicas y el Artículo 92 del Pliego de Condiciones Generales, aprobado por la Resolución Nº RESOL-2016-293-E-APN-MTR del 12 de septiembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el Decreto N° 375 del 18 de febrero de 2016.  Por ello,  EL MINISTRO DE TRANSPORTE  RESUELVE:  ARTÍCULO 1°.- Apruébase la creación del ítem denominado “Provisión y Colocación del caño HA D=800” en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 1/2016, “Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón, Provincia de Buenos Aires”.  ARTÍCULO 2°.- Apruébase el incremento del monto del Contrato de Obra por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN CON 00/100 ($ 1.332.100,00) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, de conformidad con el Computo y Presupuesto resultante de la modificación aprobada en el Artículo precedente, que como Anexo I (IF-2017-25174641-APN-MTR) integra la presente resolución.  ARTÍCULO 3°.- Apruébase el nuevo monto contractual por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100 ($46.061.487,27) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.  ARTÍCULO 4°.- La contratista deberá ajustar la garantía en virtud del nuevo monto contractual, conforme lo previsto en el Artículo 93 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.  ARTÍCULO 5°.- El gasto será imputado al Programa 16, Proyecto 20, Obra 51, Inciso 4, Partida Principal 2, Partida Parcial 2, Fuente de financiamiento 1.1 correspondiente al Ejercicio Financiero del año 2017 de la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL.  ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la empresa COINGSA S.A.  ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese. — Guillermo Javier Dietrich.  NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  e. 26/10/2017 N° 81493/17 v. 26/10/2017   (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: Anexos)