Disposición E 6 / 2017
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Fecha de publicación: 2017-07-13

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  Disposición 6-E/2017  Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2017  VISTO el Ex-2017-06619677-APN-SSOP#MI, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 283 de fecha 01 de febrero de 2016, la Resolución N° 954 de fecha 17 de junio de 2015 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 618 de fecha 06 de mayo de 2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y la Resolución-2017-19-APN-MI de fecha 27 de enero de 2017 y DI-2017-1-APN-SSOP#MI de fecha 20 de abril de 2017, y  CONSIDERANDO:  Que por Resolución N° 954/2015 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional y se aprobó la documentación licitatoria para la ejecución de los trabajos denominados “RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS, FACHADAS, MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL TEMPLETE Y OTRAS EDIFICACIONES Y LA PARQUIZACIÓN DEL PREDIO CASA NATAL DEL GENERAL SAN MARTÍN”, sita en la ciudad de YAPEYÚ, Provincia de CORRIENTES.  Que mediante Resolución Nº 618/2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA se adjudicó a la firma CONSULPER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 6.795.585,99) Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, la ejecución de la obra “RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS, FACHADAS, MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL TEMPLETE Y OTRAS EDIFICACIONES Y LA PARQUIZACIÓN DEL PREDIO CASA NATAL DEL GENERAL SAN MARTÍN”, ubicada en la ciudad de YAPEYÚ, Provincia de CORRIENTES, por el sistema de ajuste alzado, suscribiéndose el respectivo contrato de obra pública en fecha 03 de junio de 2016.  Que conforme a lo establecido en el artículo 8º del contrato de obra pública citado en el considerando anterior, el cumplimiento de la totalidad de los trabajos debía efectuarse en un plazo de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de obra, la que tuvo lugar en fecha 10 de junio de 2016.  Que mediante DI-2017-1-APN-SSOP#MI se amplió el plazo contractual en CIENTO CUARENTA Y UN (141) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual vigente, llevándose la fecha de finalización al 30 de abril de 2017.  Que, asimismo, por nota presentada por la Empresa CONSULPER SOCIEDAD ANÓNIMA se solicitó la ejecución de obras adicionales como Variante de Obra Nº1 las que se encuentran ampliamente desarrolladas en el expediente citado en el visto y entre las que se destacan cambio de solados, artefactos y revestimientos dentro del grupo sanitario, actualización de tecnología y tableros eléctricos, armado de una base para sostener, cambios en las luminarias por luces LED, iluminación de fachadas del edificio, actualización del proyecto parquización y la distribución y provisión de distintas especies arbóreas, entre otras.  Que mediante IF-2017-06663938-APN-DNPYEP#MI de fecha 18 de abril de 2017, IF-2017-06878950- APN-DNPYEP#MI de fecha 20 de abril de 2017, IF-2017-08117046-APN-DNPYEP#MI de fecha 05 de mayo de 2017 e IF-2017-09282136-APN-DNPYEP#MI de fecha 19 de mayo de 2017, el área técnica de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBILCAS Y VIVIENDA, manifiesta su conformidad con el análisis de precios y cómputo y presupuesto presentados por la Empresa contratista correspondiente a la Variante de Obra Nº 1, la que asciende al monto de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 2.740.418,20), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.  Que por la variante mencionada se modifican ítems existentes y se agregan ítems nuevos, en ambos casos a precios de contrato, los cuales se encuentran detallados en el expediente mencionado en el visto.  Que el mayor gasto representado por la presente variante equivale al CUARENTA COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (40,33%) del valor contractual aprobado mediante la Resolución Nº 618/16 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.  Que aprobada la presente medida el nuevo monto contractual de la obra modificada se eleva a PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($9.536.004,19), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, de acuerdo al detalle de trabajos elaborado y presentado por la Empresa contratista, y corroborado por las áreas técnicas competentes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.  Que se registraron hechos no previstos tales como inundaciones en la Provincia de CORRIENTES las cuales bloquearon rutas y puentes lo que llevó a reprogramar los trabajos por las dificultades en el abastecimiento de arena y la demora en la llegada de camiones con la provisión de baldosas y otros materiales y a su vez la presente tramitación de la variante de obra, motivo por el cual resulta necesario prorrogar el plazo de la obra en NOVENTA (90) días corridos, fijando la nueva fecha de finalización contractual el 29 de julio de 2017.  Que la mencionada variante se ejecutará en un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la firma del acta de inicio de las tareas.  Que la Empresa contratista ha adecuado el plan de trabajo y la curva de inversión, los que son elevados para su aprobación y que forman parte integrante de la presente como IF 2017-09279367-APN- DNPYEP#MI.  Que resulta conveniente que se apruebe la prórroga de plazo, la Variante de Obra Nº 1 y el nuevo monto contractual de la obra modificada, los que como IF-2017-09607823-APN-DNPYEP#MI e IF-2017-09279367-APN-DNPYEP#MI forman parte integrante de la presente disposición.  Que la presente variante se tramita en virtud de lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley Nº 13.064, el artículo 84 del Pliego de Cláusulas Generales y el Artículo 37 del Pliego de Cláusulas Especiales.  Que la Empresa CONSULPER SOCIEDAD ANÓNIMA manifiesta que renuncia expresamente al reclamo de gastos improductivos por el término que demande el trámite de la prórroga del plazo contractual.  Que asimismo, la Empresa CONSULPER SOCIEDAD ANÓNIMA manifiesta que renuncia expresamente al reclamo de gastos improductivos por el término que demande el estudio y trámite de aprobación de la Variante de Obra Nº 1 y presta conformidad con la realización de los trabajos.  Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS dependiente del MINISTEIRO DE CULTURA, mediante nota de fecha 4 de mayo de 2017 presta conformidad a la ejecución de la variante N° 1 en trámite.  Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, ha tomado la intervención que le compete.  Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° 283/16 y Resolución-2017-19-APN-MI.  Por ello,  EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  DISPONE:  ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Variante de Obra Nº 1 en la obra denominada: “RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS, FACHADAS, MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL TEMPLETE Y OTRAS EDIFICACIONES Y LA PARQUIZACIÓN DEL PREDIO CASA NATAL DEL GENERAL SAN MARTÍN” ubicada en la ciudad de YAPEYÚ, Provincia de CORRIENTES, de acuerdo al detalle que como IF-2017-09607823-APN- DNPYEP#MI forma parte integrante de la presente disposición, la que se compone de un mayor gasto donde se modifican ítems existentes y se agregan ítems nuevos a precios de contrato, la que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 2.740.418,20), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.  ARTÍCULO 2°.- Fíjase el nuevo monto contractual de la obra modificada, que asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($9.536.004,19), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.  ARTÍCULO 3º.- Apruébase la prórroga de NOVENTA (90) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual, llevándose la fecha de finalización al 29 de julio de 2017, para la obra denominada “RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS, FACHADAS, MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL TEMPLETE Y OTRAS EDIFICACIONES Y LA PARQUIZACIÓN DEL PREDIO CASA NATAL DEL GENERAL SAN MARTÍN”, que ejecuta la Empresa CONSULPER SOCIEDAD ANÓNIMA.  ARTÍCULO 4º.- Apruébase el nuevo plan de trabajo y la curva de inversión de la obra, presentados por la firma CONSULPER SOCIEDAD ANÓNIMA, ajustados al nuevo plazo contractual, los que como IF-2017-09279367-APN-DNPYEP#MI forman parte de la presente disposición.  ARTÍCULO 5º.- Intímase a la Empresa CONSULPER SOCIEDAD ANÓNIMA a fin de que en el término máximo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente disposición, presente la ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato ajustada al nuevo monto contractual, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Generales y Especiales que rigieron el llamado a Licitación Pública Nacional de la obra denominada “RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS, FACHADAS, MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL TEMPLETE Y OTRAS EDIFICACIONES Y LA PARQUIZACIÓN DEL PREDIO CASA NATAL DEL GENERAL SAN MARTÍN” ubicada en la ciudad de YAPEYÚ, Provincia de CORRIENTES.  ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Financiero vigente de la siguiente manera: Jurisdicción 30 - Programa 72 - Proyecto 01 - Actividad 0 - Obra 51 - Ubicación Geográfica 18 - Partida 4.2.1. - Fuente de Financiamiento 11 - Moneda 01 - SAF 325.  ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge Osvaldo Sabato.  NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  e. 13/07/2017 N° 49398/17 v. 13/07/2017   (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)  ANEXO I      ANEXO II