
100 DR.30.8.2006 

 

 

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Haiya! 

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Haiya! 

Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh]: Adakah ini, kata Yang 
Berhormat? 

Dato' Shaziman bin Abu Mansor: Yang Berhormat. 

Datuk Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Sakit telinga. 

Dato' Shaziman bin Abu Mansor: Yang Berhormat, saya harap saya 
minta maaf kerana saya tak boleh cakap Cina. Saya cakap Melayu Yang 
Berhormat tak faham. Saya cakap daripada peringkat jana kuasa, ia boleh siap 
IPP Sepanggar Bay, Powertron dan Ranhill 2006, 2007, 2008. Saya tak kata 
Disember tetapi kalau Yang Berhormat nak minta saya to translate in Chinese, I 
don’t know. Minta maaf. 

Datuk Dr. Marcus Makin Mojigoh [Putatan]: Yang Berhormat, Timbalan 
Menteri. Teruskan. 

Dato' Shaziman bin Abu Mansor: Kemudian Yang Berhormat Tuaran, 
masalah pampasan tanah untuk tapak projek ‘Telibong’ dan Telipot, untuk projek 
pembinaan loji kolam takungan dan paip utama ‘Telibong’ dan Telipot, status 
pengambilan tanah yang melibatkan keluasan tanah 376.43 ekar dengan lot 
sebanyak 93 lot, jumlah yang telah dibayar ialah ialah 50 lot, yang sedang dalam 
proses pembayaran ialah 43 lot. Jumlah pampasan yang telah dibayar Rm14 juta. 
Pihak kerajaan negeri sedang berunding dengan mereka yang terlibat untuk 
menerima pampasan dan usaha Yang Berhormat Tuaran membantu menyelesai 
masalah pengambilan tanah amatlah dihargai. 

Saya mengucap terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Tuaran 
kerana mengetengahkan masalah ini, walau bagaimanapun, sukacita saya 
memaklumkan kepada Yang Berhormat Tuaran bahawa masalah pengambilan 
tanah ini biasanya dirundingkan dengan kerajaan negeri dahulu. Bila kerajaan 
negeri bersetuju harga bagaimana barulah Kerajaan Pusat menyalurkan wang 
untuk dibayar dan ini mengambil masa.Kebanyakannya telah menerima 
pampasan, cuma ada beberapa lagi lot yang mana mereka rasa harga itu tidak 
berapa sesuai dan ini mengambil sedikit masa untuk sampai ke tahap kedua-dua 
pihak setuju dengan harga yang dicadangkan oleh kerajaan.  

Yang Berhormat bagi Tuaran juga telah menanyakan dari segi gred Pantai 
Barat termasuk Tuaran.  Sebagaimana saya nyatakan tadi langkah-langkah yang 
sedang diambil ialah meningkatkan sistem penghantaran dan pembahagian yang 
akan dilaksanakan sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan. Bagi 
projek penghantaran untuk kawasan Kota Kinabalu sahaja sebanyak RM148.1 juta 
telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan bagi projek 
pembahagian sebanyak RM92.7 juta pula telah diperuntukkan. Projek sambung 
tara Timur-Barat lewat disiapkan kerana masalah-masalah dalaman kontraktor, 
masalah pembekalan, masalah kecurian dan juga pembekalan bahan-bahan 
menara lewat dan tidak dapat memenuhi jadual penghantaran. Walau 
bagaimanapun, kontraktor yang terlewat ini akan dikenakan tindakan dari segi 
bayaran penalti dan sebagainya.   

Yang Berhormat Serdang telah bangun dan menanyakan dari segi projek 
penyaluran air mentah dari Pahang ke Selangor.  



Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Haiya!. Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Haiya!. Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh]: Adakah ini, kata Yang Berhormat?. Dato' Shaziman bin Abu Mansor: Yang Berhormat. Datuk Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Sakit telinga. Dato' Shaziman bin Abu Mansor: Yang Berhormat, saya harap saya minta maaf kerana saya tak boleh cakap Cina. Saya cakap Melayu Yang Berhormat tak faham. Saya cakap daripada peringkat jana kuasa, ia boleh siap IPP Sepanggar Bay, Powertron dan Ranhill 2006, 2007, 2008. Saya tak kata Disember tetapi kalau Yang Berhormat nak minta saya to translate in Chinese, I don't know. Minta maaf. Datuk Dr. Marcus Makin Mojigoh [Putatan]: Yang Berhormat, Timbalan Menteri. Teruskan. Dato' Shaziman bin Abu Mansor: Kemudian Yang Berhormat Tuaran, masalah pampasan tanah untuk tapak projek 'Telibong' dan Telipot, untuk projek pembinaan loji kolam takungan dan paip utama 'Telibong' dan Telipot, status pengambilan tanah yang melibatkan keluasan tanah 376.43 ekar dengan lot sebanyak 93 lot, jumlah yang telah dibayar ialah ialah 50 lot, yang sedang dalam proses pembayaran ialah 43 lot. Jumlah pampasan yang telah dibayar Rm14 juta. Pihak kerajaan negeri sedang berunding dengan mereka yang terlibat untuk menerima pampasan dan usaha Yang Berhormat Tuaran membantu menyelesai masalah pengambilan tanah amatlah dihargai. Saya mengucap terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Tuaran kerana mengetengahkan masalah ini, walau bagaimanapun, sukacita saya memaklumkan kepada Yang Berhormat Tuaran bahawa masalah pengambilan tanah ini biasanya dirundingkan dengan kerajaan negeri dahulu. Bila kerajaan negeri bersetuju harga bagaimana barulah Kerajaan Pusat menyalurkan wang untuk dibayar dan ini mengambil masa.Kebanyakannya telah menerima pampasan, cuma ada beberapa lagi lot yang mana mereka rasa harga itu tidak berapa sesuai dan ini mengambil sedikit masa untuk sampai ke tahap kedua-dua pihak setuju dengan harga yang dicadangkan oleh kerajaan. Yang Berhormat bagi Tuaran juga telah menanyakan dari segi gred Pantai Barat termasuk Tuaran. Sebagaimana saya nyatakan tadi langkah-langkah yang sedang diambil ialah meningkatkan sistem penghantaran dan pembahagian yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan. Bagi projek penghantaran untuk kawasan Kota Kinabalu sahaja sebanyak RM148.1 juta telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan bagi projek pembahagian sebanyak RM92.7 juta pula telah diperuntukkan. Projek sambung tara Timur-Barat lewat disiapkan kerana masalah-masalah dalaman kontraktor, masalah pembekalan, masalah kecurian dan juga pembekalan bahan-bahan menara lewat dan tidak dapat memenuhi jadual penghantaran. Walau bagaimanapun, kontraktor yang terlewat ini akan dikenakan tindakan dari segi bayaran penalti dan sebagainya. Yang Berhormat Serdang telah bangun dan menanyakan dari segi projek penyaluran air mentah dari Pahang ke Selangor.