
2 DR.30.09.2021 
 

(iii) kos Program Rekalibrasi Tenaga Kerja yang terpaksa 
ditanggung oleh kontraktor serta pengenaan syarat ketat bagi 
mendapatkan kelulusan; 

(iv) penambahan kos kepada majikan bagi menyediakan 
penginapan pekerja binaan untuk memenuhi syarat Akta 446; 

(v) kos pemantauan tatacara operasi standard ataupun SOP yang 
perlu ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor; dan 

(vi) keperluan untuk mewujudkan universal tempoh lanjutan masa 
ataupun EOT ke dalam Akta 829. 

Tuan Yang di-Pertua, antara cadangan penyelesaiannya terhadap cabaran-
cabaran dikenal pasti adalah: 

(i) Kementerian Kerja Raya ambil maklum berkenaan isu kenaikan 
kos bahan binaan dan telah mengemukakan cadangan untuk 
mewujudkan semula peruntukan pengiraan klausa perubahan 
harga ataupun variation of price (VOP) kepada Kementerian 
Kewangan Malaysia; 

(ii) menjalankan inisiatif Construction Industry Vaccination Program 
(CIVac) bagi membantu pekerja-pekerja sektor pembinaan 
mendapatkan suntikan vaksin dan seterusnya membolehkan 
kerja-kerja di tapak pembinaan dapat diteruskan tanpa 
kekurangan pekerja; 

(iii) kerajaan telah bersetuju untuk melonggarkan syarat rekalibrasi 
khusus untuk pekerja binaan; 

(iv) kerajaan menggalakkan penyediaan centralised labour quarters 
atau kawasan penginapan pekerja oleh penyedia perkhidmatan; 

(v) bagi projek kerajaan, kos pematuhan SOP bagi tempoh tertentu 
telah disenaraikan dalam kerja awalan ataupun preliminary 
works; dan  

(vi) akibat pelaksanaan PKP, kerajaan telah melaksanakan 
pemberian EOT secara automatik selama 60 hari untuk semua 
projek JKR.  

Terima kasih.  

Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Mohd Rashid Hasnon]: Terima kasih Yang 
Berhormat Menteri Kanan. Sila Yang Berhormat Jerantut, soal tambahan pertama, 30 
saat.  

Dato' Hj Ahmad Nazlan bin Idris [Jerantut]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua 
dan terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan.  

Cuma saya ingin bertanya lagi, akibat daripada COVID-19 ini banyak sektor 
mengalami kenaikan barangan. Jadi apakah langkah yang telah diambil bagi menangani 
kos bahan binaan yang meningkat, boleh dikatakan saban hari akibat daripada Perintah 
Kawalan Pergerakan di mana banyak projek pembinaan tergendala dan kontraktor-
kontraktor kecil khususnya tidak mampu berupaya menyiapkan projek-projek mereka 
kerana kenaikan dan juga kelewatan barang sampai ke tapak projek. Terima kasih Tuan 
Yang di-Pertua.  

Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Mohd Rashid Hasnon]: Sila Yang Berhormat 
Menteri Kanan, dua minit 30 saat. 

Dato' Sri Haji Fadillah bin Yusof: Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. 
Sepertimana yang saya katakan tadi, kita telah angkatkan kepada Kementerian 
Kewangan untuk variation of price (VOP). Alhamdulillah, Kementerian Kewangan telah 
pun bersetuju dan meluluskan dengan menguatkuasakan pekeliling baharu iaitu PK2.4 
Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga ataupun variation price di dalam kontrak kerja pada 



(iii) kos Program Rekalibrasi Tenaga Kerja yang terpaksa ditanggung oleh kontraktor serta pengenaan syarat ketat bagi mendapatkan kelulusan; (iv) penambahan kos kepada majikan bagi menyediakan penginapan pekerja binaan untuk memenuhi syarat Akta 446; (v) kos pemantauan tatacara operasi standard ataupun SOP yang perlu ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor; dan. (vi) keperluan untuk mewujudkan universal tempoh lanjutan masa ataupun EOT ke dalam Akta 829. Tuan Yang di-Pertua, antara cadangan penyelesaiannya terhadap cabaran- cabaran dikenal pasti adalah: (i) Kementerian Kerja Raya ambil maklum berkenaan isu kenaikan kos bahan binaan dan telah mengemukakan cadangan untuk mewujudkan semula peruntukan pengiraan klausa perubahan harga ataupun variation of price (VOP) kepada Kementerian Kewangan Malaysia; (ii) menjalankan inisiatif Construction Industry Vaccination Program (CIVac) bagi membantu pekerja-pekerja sektor pembinaan mendapatkan suntikan vaksin dan seterusnya membolehkan kerja-kerja di tapak pembinaan dapat diteruskan tanpa kekurangan pekerja; (iii) kerajaan telah bersetuju untuk melonggarkan syarat rekalibrasi khusus untuk pekerja binaan; (iv) kerajaan menggalakkan penyediaan centralised labour quarters atau kawasan penginapan pekerja oleh penyedia perkhidmatan; (v) bagi projek kerajaan, kos pematuhan SOP bagi tempoh tertentu telah disenaraikan dalam kerja awalan ataupun preliminary works; dan. (vi) akibat pelaksanaan PKP, kerajaan telah melaksanakan pemberian EOT secara automatik selama 60 hari untuk semua projek JKR. Terima kasih. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Mohd Rashid Hasnon]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan. Sila Yang Berhormat Jerantut, soal tambahan pertama, 30 saat. Dato' Hj Ahmad Nazlan bin Idris [Jerantut]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma saya ingin bertanya lagi, akibat daripada COVID-19 ini banyak sektor mengalami kenaikan barangan. Jadi apakah langkah yang telah diambil bagi menangani kos bahan binaan yang meningkat, boleh dikatakan saban hari akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan di mana banyak projek pembinaan tergendala dan kontraktor- kontraktor kecil khususnya tidak mampu berupaya menyiapkan projek-projek mereka kerana kenaikan dan juga kelewatan barang sampai ke tapak projek. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Mohd Rashid Hasnon]: Sila Yang Berhormat Menteri Kanan, dua minit 30 saat. Dato' Sri Haji Fadillah bin Yusof: Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Sepertimana yang saya katakan tadi, kita telah angkatkan kepada Kementerian Kewangan untuk variation of price (VOP). Alhamdulillah, Kementerian Kewangan telah pun bersetuju dan meluluskan dengan menguatkuasakan pekeliling baharu iaitu PK2.4 Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga ataupun variation price di dalam kontrak kerja pada.