
6 DR 30.10.2012 

 
Mengenai soalan kedua sama ada mereka sudah kutip dan ada juga hilang, 

memang ada.  Ini kerana Joint Management Body (JMB) ataupun management corporation 
ini semua adalah dipimpin oleh seorang ahli jawatankuasa. Ahli jawatankuasa ini kadang-
kadang bukan semua jujur. Ada juga yang sentiasa main dengan kutipan yang telah 
diterima. Ini sentiasa berlaku dan kementerian saya sentiasa menerima banyak aduan 
mengenai ini dan kita telah pun menjalankan segala usaha supaya masalah ini tidak 
sentiasa berlaku. Kita juga menasihati supaya JMB ataupun ahli jawatankuasa yang tidak 
berpuas hati jika ada masalah-masalah mengenai kutipan tidak digunakan untuk maksud 
yang dikutip, maka mereka ini berhak untuk membuat laporan polis supaya satu siasatan 
dapat dijalankan. Terima kasih. 

 

3. Tuan Khairy Jamaluddin [Rembau] minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan 
Air menyatakan, apakah status terkini projek Loji Rawatan Air Sungai Langat 2 (Langat 2) 
yang dirancang dibina bagi menangani krisis bekalan sarat keperluan masa hadapan air di 
Selangor.  

Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air [Dato’ Noriah binti 
Kasnon]: Waalaikummussalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Yang 
Berhormat Rembau. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya memohon izin kepada Tuan 
Yang di-Pertua untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat 
Rembau pada hari ini bersekali dengan Ahli Yang Berhormat Sabak Bernam bertarikh esok, 
31 Oktober 2012 kerana ia berkaitan dengan isu bekalan air di negeri Selangor, Tuan Yang 
di-Pertua. 

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, sila Yang Berhormat.  

Dato’ Noriah binti Kasnon: Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, projek Loji 
Rawatan Air Langat 2 dan sistem agihan merupakan salah satu komponen utama bagi 
sistem penyaluran air mentah dari Pahang ke Selangor.  Projek ini akan melibatkan kerja-
kerja pembinaan loji rawatan air untuk merawat air mentah dari Sungai Semantan, Pahang.  
Pemasangan paip-paip agihan air dan juga pembinaan kolam-kolam takungan air di 
kawasan Kuala Lumpur dan selatan Selangor. Mengikut perancangan, projek ini akan 
dilaksanakan melalui dua fasa.   

Fasa pertama akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat melalui 23 pakej 
pembinaan termasuk pembinaan sebuah loji rawatan air di Langat, Selangor. Penyiapan 
fasa pertama dijangka berupaya membekalkan air terawat sebanyak 1,130 juta liter sehari. 
Setakat 30 September 2012, kemajuan keseluruhan sebenar projek adalah 28.39 peratus 
berbanding jadual sebenar 66.34 peratus, Tuan Yang di-Pertua. Projek ini telah jelas 
mengalami kelewatan sebanyak 589 hari bekerja. 

Tuan Yang di-Pertua, pembinaan loji rawatan air ini yang dilaksanakan melalui 
tender pakej 2A kini dalam proses penawaran tender. Tender pakej 2A telah diiklankan 
pada 4 September 2012 dan akan ditutup pada 27 Disember 2012 dan berdasarkan 
kemajuan ini, pembinaan loji rawatan air ini dijangka akan dimulakan pada pertengahan 
tahun 2013. 

Tuan Yang di-Pertua, prihatin dengan masalah bekalan air terawat kepada rakyat, 
Kerajaan Persekutuan telah mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini dengan 
meluluskan peruntukan sebanyak RM606 juta bagi melaksanakan projek-projek mitigasi 
yang dijangka akan dapat memenuhi permintaan air di negeri Selangor, Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sehingga tahun 2016. Malah Kerajaan Negeri 
Selangor telah turut terlibat dalam melaksanakan sebahagian daripada projek-projek 
mitigasi tersebut iaitu sebanyak lima projek daripada lapan projek mitigasi dan ini jelas 
menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor sebenarnya secara tidak langsung 
mengakui bahawa Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya akan menghadapi masalah 
bekalan air pada tahun 2014 sekiranya langkah-langkah mitigasi tidak diambil untuk 
mengatasinya. Memandangkan masalah ketidakcukupan air terawat yang akan meruncing 
menjelang tahun 2017, Kerajaan Persekutuan telah memutuskan untuk meneruskan 
pelaksanaan pembinaan Loji Rawatan Air Langat 2 meskipun sehingga hari ini Yang 
Berhormat Menteri Besar Selangor masih mengarahkan pihak-pihak berkuasa tempatan 
berkaitan untuk tidak mengeluarkan arahan pembangunan (DO) bagi pembinaan loji 
berkenaan.  



Mengenai soalan kedua sama ada mereka sudah kutip dan ada juga hilang, memang ada. Ini kerana Joint Management Body (JMB) ataupun management corporation ini semua adalah dipimpin oleh seorang ahli jawatankuasa. Ahli jawatankuasa ini kadang- kadang bukan semua jujur. Ada juga yang sentiasa main dengan kutipan yang telah diterima. Ini sentiasa berlaku dan kementerian saya sentiasa menerima banyak aduan mengenai ini dan kita telah pun menjalankan segala usaha supaya masalah ini tidak sentiasa berlaku. Kita juga menasihati supaya JMB ataupun ahli jawatankuasa yang tidak berpuas hati jika ada masalah-masalah mengenai kutipan tidak digunakan untuk maksud yang dikutip, maka mereka ini berhak untuk membuat laporan polis supaya satu siasatan dapat dijalankan. Terima kasih. 3. Tuan Khairy Jamaluddin [Rembau] minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan, apakah status terkini projek Loji Rawatan Air Sungai Langat 2 (Langat 2) yang dirancang dibina bagi menangani krisis bekalan sarat keperluan masa hadapan air di Selangor. Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air [Dato' Noriah binti Kasnon]: Waalaikummussalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Yang Berhormat Rembau. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya memohon izin kepada Tuan Yang di-Pertua untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Rembau pada hari ini bersekali dengan Ahli Yang Berhormat Sabak Bernam bertarikh esok, 31 Oktober 2012 kerana ia berkaitan dengan isu bekalan air di negeri Selangor, Tuan Yang di-Pertua. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, sila Yang Berhormat. Dato' Noriah binti Kasnon: Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan sistem agihan merupakan salah satu komponen utama bagi sistem penyaluran air mentah dari Pahang ke Selangor. Projek ini akan melibatkan kerja- kerja pembinaan loji rawatan air untuk merawat air mentah dari Sungai Semantan, Pahang. Pemasangan paip-paip agihan air dan juga pembinaan kolam-kolam takungan air di kawasan Kuala Lumpur dan selatan Selangor. Mengikut perancangan, projek ini akan dilaksanakan melalui dua fasa. Fasa pertama akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat melalui 23 pakej pembinaan termasuk pembinaan sebuah loji rawatan air di Langat, Selangor. Penyiapan fasa pertama dijangka berupaya membekalkan air terawat sebanyak 1,130 juta liter sehari. Setakat 30 September 2012, kemajuan keseluruhan sebenar projek adalah 28.39 peratus berbanding jadual sebenar 66.34 peratus, Tuan Yang di-Pertua. Projek ini telah jelas mengalami kelewatan sebanyak 589 hari bekerja. Tuan Yang di-Pertua, pembinaan loji rawatan air ini yang dilaksanakan melalui tender pakej 2A kini dalam proses penawaran tender. Tender pakej 2A telah diiklankan pada 4 September 2012 dan akan ditutup pada 27 Disember 2012 dan berdasarkan kemajuan ini, pembinaan loji rawatan air ini dijangka akan dimulakan pada pertengahan tahun 2013. Tuan Yang di-Pertua, prihatin dengan masalah bekalan air terawat kepada rakyat, Kerajaan Persekutuan telah mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini dengan meluluskan peruntukan sebanyak RM606 juta bagi melaksanakan projek-projek mitigasi yang dijangka akan dapat memenuhi permintaan air di negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sehingga tahun 2016. Malah Kerajaan Negeri Selangor telah turut terlibat dalam melaksanakan sebahagian daripada projek-projek mitigasi tersebut iaitu sebanyak lima projek daripada lapan projek mitigasi dan ini jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor sebenarnya secara tidak langsung mengakui bahawa Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya akan menghadapi masalah bekalan air pada tahun 2014 sekiranya langkah-langkah mitigasi tidak diambil untuk mengatasinya. Memandangkan masalah ketidakcukupan air terawat yang akan meruncing menjelang tahun 2017, Kerajaan Persekutuan telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan pembinaan Loji Rawatan Air Langat 2 meskipun sehingga hari ini Yang Berhormat Menteri Besar Selangor masih mengarahkan pihak-pihak berkuasa tempatan berkaitan untuk tidak mengeluarkan arahan pembangunan (DO) bagi pembinaan loji berkenaan.