質問: 太陽光発電について 現在、新築の建築予定が決まり、11月着工の3月完成予定なのですが、太陽光を載せるつもりでいます。
回答: 認定申請は工事が始まる前でも行うことができます。 ただし認定申請に必要なものがあり、その中に「電力会社との接続契約を証する書類」というものがあります。 これは電力会社へ太陽光の申し込みをした後に発行されますが、その申し込みをするためには新築の場合だと建物の方の電気使用申し込みがされている必要があります。 順番とすると以下の通りです。 1建物全体としての電力会社への電気使用申し込み→受付完了 2太陽光の電力会社への申し込み→接続契約を証する書類の発行 3国への認定申請 2の今年の締め切りは、例えば東京電力で10kW未満の場合、11月8日です。 まだ先と思うかもしれませんが、1が終わらない以上は2はできません。 また、3の手続きの締め切りは1月10日ですが、2の手続きが出来なければ3の手続きもできません。 新築の場合だと1の手続きは分電盤をつける頃に行うのが一般的です。建築工事の最終工程の頃ですね。 なので、新築では引き渡しの頃に認定申請をするのは珍しいことではなく、引き渡し後になることも多いです。 また、引き渡しまでの電気代を建築会社が負担する場合、1の電気の契約名義が建築会社になっているため建築会社から施主や買主に電気の名義を変更してから2を行う、としているところも多いです。 2の手続きの時に1の契約名義を引き継ぐためです。 個別の案件ではその他の条件などもあるのでここに書いた通りにならないこともあります。 正直言って新築の場合は今からの手続きで着工前では、2019年度の売電単価の確保はかなり厳しいと思います。 「業者」というのが建築会社ではない場合はかなり無理があるでしょうが、建築会社であればダメ元で相談してみるとなんとかなるかもしれません。