質問: 着工時期をどうしたらいいか 宜しければ御回答お願いします。 木造2階住宅の着工時期なのですが 主人は梅雨時期に屋根のない状態で作ってもらうのは良くないから7月中旬以降に着工をお願いしようと言っています。 工期は4カ月、長くみて5カ月と言われているのですが、梅雨明けの7月半ばにするとかかって12月半ば、私としては忘年会や年末年始のバタバタと引越が被るのを嫌に感じています。 着工時期を例えば梅雨明け前(大体6月下旬や7月上旬?)くらいにしても構わないのではないかと思ったりするのですが、皆さんはどのようなご意見でしょうか? また梅雨の時期真っ只中の6月半ばに着工にしたらどうなのでしょうか? 無知な為お教えして頂きますお願い致します。
回答: お住いの地域によるかと思います。 南関東在住で昨年建て替えをしましたが、2月下旬着工、6月下旬竣工という計画で進めました。 梅雨の後半は大雨になることがあるのと、夏から秋に掛けての台風のリスクを避けるのと、冬場は晴れの日が多く乾燥しているのでこの時期を選びました。 3月半ば過ぎに窓と玄関ドアが入り、4月の中旬には外壁が終わりる工程でした。 参考まで。