質問: 基礎から木工事着手期間 教えてください。 基礎工事の型枠が30日(土)に外れます。立ち上がりコンは26日(火)に打ったものです。 そこに10月5日(木)に土台を引いて10月7日(土)に上棟予定です。 最終的な引渡しは11月末とかなり早い工事になるみたいなのですがそんなに早く終わっていいのもなのかと思ってます。 基礎のコンクリが固まるまでかなりの日数が要すると聞いた事があるのですが・・・ 2ヶ月後に入居しても基礎の強度等に影響はないか心配です。 よろしくお願いします。
回答: #1さんに補足です。 上棟:11日後 屋根工事:13~18日後(●) 外壁下地:20~25日後 外壁工事:25~30日後(●) といった感じでしょうか。土台(基礎)には徐々に加重され、設計加重がかかるのは30日以上あとですから 大丈夫ですよ。