質問: 新築戸建ての工期の遅れについての質問です。
回答: >通常、建築確認申請や優良住宅申請にかかる期間というのはどの程度の期間かかるものなのでしょうか?設計会社で行う構造計算や申請書に必要な資料の準備等の作業期間も含めて 住宅ですか? 普通の住宅ならまず構造計算書が要求されないので、最短でやるなら0から作ったとしても、申請書2日、あなたに印鑑をもらう1日、審査7日で10日あれば終わります。通常なら他の仕事もやるので1か月くらいもらうと思います。 壁量計算が構造計算だというなら、そんなもの一日もかかりません。 優良住宅申請は一か月くらいかかる可能性はありますね。ただ、確認申請の前にできるし、工事着工後にもできるので、この申請が全体工事のクリティカルにはならんです。 そもそも申請する量は契約前後で変化しないので申請が理由で工事が遅れることはないです。 >また、これだけ手続きが遅れて、工期がまもられないことは、建築請負契約で記載されている遅滞による損害を主張できるものでしょうか? 主張できますが、結果あなたが損します。工事の金というのは工事業者の言い値ですから、安いものを高いといえばそれで終わりなので、減額した分安いもので工事されるだけです。 なので、損害は主張せず、遅れた部分の補填として材料の品質を上げてもらったり、将来的な対応をお願いするとかにした方がいいです。