質問: 基礎の養生期間など こんにちは。いつもお世話になっております。 木造在来一戸建てを新築中です。 遣り方を終え、基礎工事に入るところです。 基礎は布基礎です。 今後は、 12/ 7 ベースコン打設 12/ 8 立ち上がり型枠敷設 12/11 立ち上がりコン打設 12/14 型ばらし,埋め戻し 12/16 基礎検査 12/19 土台敷 12/21 上棟 の予定となっています。 12月になってからの気温は、 最低気温:1.5°C~ 6.5°C くらい 最高気温:5.5°C~10.5°C くらい です。 公的機関の検査は受けません。 養生期間が短いのでは?と思っています。問題無いでしょうか? また、雨天でのコンクリート打設は基本的にngと思っていますが、そんなことも無いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
回答: 私も今、マイホームを建築中です。 現在、基礎段階です。基礎は布基礎です。 素人ですのでこれがどうということはいえませんが うちの場合を進捗状況を書いておきますね。 11/28 捨てコンの型枠が組まれました。 11/28 コンクリートが流し込まれました。 11/29 捨てコンの型枠がはずされました。 11/30 立ち上がり型枠が組まれました。 12/01 型枠の組み込み終了 12/02 午前中立ち上がりのコンクリートが流し込まれました。(天気晴れ) 12/03~12/05 作業休止(養生なのでしょうか?)(3.4日天気雪 5日の朝、凍ってました。のち晴れ) 12/06 型ばらし埋め戻し 今日行ったら埋め戻しの最中でした。 現場監督に聞いたら丸3日(3日半?)で大丈夫だと言ってました。 凍結も時間的に問題ないでしょうと言われました。 私は素人ですので大丈夫と言われれば反論しようがありませんが このhpで雨天でのコンクリート打設は問題ないと聞いていますので 大丈夫ではないかと・・・。 気温も質問者様の書いている温度とあまり変わりない気温です。