質問: 39坪の土地に延べ床28坪を建築予定で、7月26日着工して、8月21日に上棟予定です。 最低でも33日ほど必要と聞いたのですが、普通なのでしょうか...些細な質問で申し訳ありませんがご存知の方よろしくお願いします。
回答: *遣り方1日・基礎工事計14日~・コンクリート養生・設備配管。足場組立・資材搬入計7日~・墨出し土台敷き1日、実働合計23日~、7月26日から8月21日まで休日除く実働23日、普通だと思いますが、地盤補強有れば早いと思います。