質問: 家ができるまでの期間は? 子どもが小学校に入学する前に新しい家に入居したいと考えています。 工事が始まってから家ができるまでの期間はどのくらい考えておけば良いですか? 具体的には決まっていませんが、例えば木造2階建てで35坪くらいの場合でしたらどのくらいでしょうか?
回答: 家づくりの工期についてお答えいたします。 木造在来工法の場合の工期は、「着工~引渡」まで「3か月半~4か月」ほどかかります。 また、同じ木造でも2×4工法やパネル工法ですと、在来工法と比べて半月~1か月ほど工期が短くなります。 ご質問の内容が「工事が始まってから家ができるまでの期間」ということですので、回答は以上でよろしいのかも知れませんが、念のため補足させていただきますと、「工事が始まる前」のことも考えておく必要がございます。 依頼する住宅会社の選定~プランニング~資金計画~請負契約~設計打合せ~各種申請...等々... これらに掛かる時間を合わせると、引渡まで「少なくとも6~7か月」、場合によっては「1年以上」掛かることもあります。 注文住宅の場合、設計プランニングはとても重要ですし、お金のこと(資金計画)も重要で、これらを簡単に済ませることはお勧めできません。 また、実際の工事を突貫で短縮することも、絶対にしてはいけません。 そのため、木造在来工法で家づくりをされる場合、「実際の工期4か月・打合せ等々を含めて6か月~1年程度」とお考えいただくとよろしいかと存じます。 より良い家づくりのため、焦らなくていいように計画されることをお勧めします。