質問: Q:工期はどれくらいですか?流れも教えてください
回答: おおよその目安にはなりますが、以下のように設定しています。 【例】25坪~35坪の家で、外壁塗装、屋根塗装を行う場合 工期:20日程度(予備日含む) <流れ> * 足場組立1日 * 高圧洗浄1日 * 塗装14日 (外壁塗装10日、屋根塗装4〜5日) * 防水工事2日 * 足場解体1日 他、屋根交換(塗装無し)4〜5日、屋根の張替え工事7日など