質問: ワイヤーフレームはスプリントで進行する必要がありますか? クライアントとのスプリント会議の終わりに、スプリント中に行われた作業を示し、次のスプリントで何が行われるかについて検討します。後者では、通常、ビジュアルのためにワイヤーフレームを表示します。次のスプリントで作業するページのワイヤーフレームを作成しました。これには、検索機能(ボタン付きのテキストボックスのみ)とその他のものが含まれています。検索ボックスは後でスプリントに組み込まれるため、削除する必要があると記載されていて、「後で作成する」などのことについて何かメモを書いているだけです。ワイヤーフレーム図を制限して、現在作業しているものだけを表示する必要があるのか、それとも、ページ全体を描画して、「このスプリントは、このページを処理するために作業する予定です。何とか何とか何とかして構築している場合、検索の何とかは後のスプリントで構築されます」
回答: はい、ワイヤーフレームはスプリントを反映する必要があります。これは、スプリント内で構築されるものの仕様および期待として機能します。また、スプリントの最後に受け取るもの以外の何かをクライアントに示すと、スコープがクリープする可能性があります。プロジェクトごとに1セットのワイヤーフレームが必要ないことに注意してください。私は、プロジェクトがどこに向かっているのかを示すために、包括的な高レベルのセットから始めることをお勧めします。スプリントごとに、このセットから関連するセクションを取得し、スプリントに合うように具体化します。スプリントに実装されるものだけを含めてください。ただし、会話を開いたままにし、チームが包括的なワイヤーフレームにアクセスできるようにしてください。開発者は、今後の予定がわかっている場合、将来の追加のためにコードを最適化することがよくあります。アジャイル環境では避けられないことなので、包括的なワイヤーフレームが時間の経過とともに進化することを恐れないでください。新しいバージョンを作成し、チームと自由に共有してください。