質問: 工事の流れと工事日数を教えて下さい
回答: ご契約後、お客様のご希望と当社のスケジュールをすり合わせまして工事日時の設定をいたします。近隣様への挨拶周りから始まり、工程を経て完工。また当社現場スタッフは2人のみですので工事においては、工事案件が 発生してから信頼する先輩方や職人に応援を要請するために一概には言えません。最短の完工を目指します。 【カラーベストからカラーベストへの葺き替えの場合。工事日数は想定通りの人数を揃えた場合】 ※月曜日から始めるとして一週間を例にします。 1仮設足場設置数日前に近隣様へのご挨拶(これをしないと近隣トラブルの元になる可能性がございます。) 2仮設足場設置(月曜日丸一日) 3当社スタッフ乗り込み。既存屋根材撤去及び降ろし、その後廃材運搬及び廃棄。同時進行して屋根上と雨樋の掃除。(火曜日) 4野地板(屋根の形を象る下地です)。増し貼り施工。(火曜日) 5下葺き(火曜日。同意語:ルーフィング。増し貼りした野地板に敷く防水シート。実はこの作業と性能が屋根の防水性能には深く関係します) 6新規屋根材荷揚げ(火曜日か水曜日) 7新規屋根材施工(火曜日か水曜日から始めて屋根m2、屋根の形、人員により数日。最短で当日完工) 8施工後、丹念な確認(完工日当日か翌日。屋根材の割れや欠けがないか、キズの有無、確認後直すところは直し、その後屋根上と雨樋の掃除) 9カラーベストの葺き替え工事完工。仮設足場撤去。家周りの掃除と破損はないか確認。(丸一日) 10請求書を携えて画像や動画で工法や打ち合わせ通りの工事が成されているかお客様に確認していただきご決済。 屋根の施工自体は一週間程度ですが土曜日に仮設足場撤去というのも、騒音や前面道路の状況によっては近隣様にご迷惑をお掛けする可能性が生じるため翌週に持ち越す場合がございます。