对于施工进度的六个时间参数,是施工组织中必须掌握理解的,对此,小编作一个简单的讲解。<br><img><br>需要用品:笔和纸<br>01、施工时间参数是对于工期非常重要的一环,我们需要根据对其每一个步骤的计算然后求出具体到工作中所应该用的时间,所以,掌握时间参数是非常重要的。<br><img><br>02、6个参数是最早开始时间ES,最早完成时间EF,最迟开始时间LS,最迟完成时间LF和总时差TF还有自由时差FF。总时差等于工作最迟开始时间减去最早开始时间,自由时差是紧后工作的最早开时间减去本工作的最早完成时间。<br><img><br><img><br>03、我们这里用一道题来为大家进行说明,六个时间参数的分布根据个人习惯,小编用的是图一,下面我们一起计算图所示的时间参数。<br><img><br><img><br>04、第一步是计算最早开始时间和最早完成时间,我们根据箭头下方的工作天数进行确定最早完成时间。<br><img><br>05、第二步,我们可以通过第一步计算的最早完成时间知道项目的工期,然后我们从后往前推,先算最迟完成时间,然后得到最迟开始时间。<br><img><br>06、第三步,我们得到最迟开始时间和最迟完成时间后,我们就行总时差的确定,总时差=最迟开始时间-最早开始时间,我们就可以得到总时差。<br><img><br>07、第四步,对于自由时差的确定,我们也是从后往前推,用紧后工作的最早开时间减去本工作的最早完成时间。对于紧后工作有两项的,我们选择最早开始时间最小的一项。<br><img><br>08、最后一步,我们得到六个时间参数,然后写出关键线路并标出关键线路,就完成了整个题的作答。(关键线路即总时差为0的线路)<br><img>