工程监理甲方怎样管理制度<br>为了在竞争激烈的建筑市场中取得一席之地,我国的建设单位即甲方,必须有一套完整的、实用性较强的施工管理办法对施工现场进行有效的管理。那么工程监理甲方怎样管理制度呢?现在,小编就整理出管理工程的相关信息。<br>1、在公司的统一安排下,全面负责工程部工作;<br>2、参与工程项目的前期开发,对项目开发利用提出合理的工程设计方案,并协助进行项目立项的申请;<br>3、负责审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性;<br>4、负责申请规划总平条件,取得规划总平批准图;<br>5、负责方案设计的报批,申请《建筑设计红线图》;<br>6、与有关部门共同组织召开工程方案设计、初步设计审查会审,并提出修改意见;<br>7、负责施工图的审图,报批工作,并领取施工图审批结果;<br>8、负责工程招投标工作,提出招标条件及要求。<br>9、审核工程招标标底的合理性;<br>10、负责环保、消防、人防、卫生、防疫、环卫、水电、防雷、市政、统计、档案、质检、安全、劳保、燃气的报建报批工作;<br>甲方如何做好工程管理<br>现场管理中的安全管理<br>安全管理是工程施工中甲方管理的重要环节,甲方安全管理的任务主要在编制工程概算时,将安全生产所需的费用编入;另外,在招投标过程中,要严格审查施工单位的安全保证措施是否符合国家法律、法规及规范的要求,并充分了解该施工单位近年来是否发生过重大安全事故;甲方应保证所提供的项目所需的地下管线等项目的实际资料真实准确;在项目实施过程中,严格按照合同工期要求进行,不得无故要求施工单位赶工,特别是不得要求施工单位在不能满足安全生产的条件下赶工;而且甲方还要监督施工单位的安全生产是否国家、地方法律、法规和安全生产的规定,监理单位的监理行为是否违反了国家、地方法律、法规及规范的要求,并定期组织相关人员对施工单位的安全生产行为进行定期检查。<br>编制好施工组织设计<br>做好工程开工前的准备工作。甲方工程技术人员要以身作则,按图纸内容,拿出甲方的施T组织设计,将工程线路、进度计划、材料计划及预算报上级领导。更主要的是做好中标企业开工前的技术工作,要求中标单位在半月内依据图纸及施工规范要求,作出施工组织设计和施工进度计划,及时向甲方人员提交材料计划及预算,以便于甲方控制投资。对施工单位提交的施工方案,甲方主管工程师要在半个月内认