八ッ場ダム（やんばダム）は利根川の主要な支流である吾妻川中流部、群馬県吾妻郡長野原町川原湯地先に建設が進められている多目的ダムである。2015年（平成27年）度の完成予定だったが、2020年（平成32年）完成に延長されている。完成すれば神奈川県を除く関東1都5県の水がめとしては9番目のダムとなる。形式は重力式コンクリートダムで高さは116m 。国土交通省関東地方整備局が事業主体である。 吾妻川流域の多目的ダム建設計画は、1949年（昭和24年）に経済安定本部の諮問機関である治水調査会の答申に基づき建設省によって手掛けられた「利根川改訂改修計画」において、利根川に10箇所のダムを建設する利根川上流ダム群（後の「利根川水系8ダム」）計画に準拠しており、カスリーン台風級の水害から首都・東京及び利根川流域を守るために1952年（昭和27年）に計画発表された。 当初は堤高115.0m 、総貯水容量73,100,000t のダムとして計画されていた。だが支流の白砂川や万座川から流入する強酸性の河水のために吾妻川本流には当時の建設技術ではダム建設ができず、いったん計画は凍結された。建設省は代替案として白砂川における「六合（くに）ダム計画」又は温川における「鳴瀬ダム計画」として吾妻川支流へのダム計画を進めていたが、両ダム計画とも貯水容量や水没物件の点で問題があったため、計画ははかどらなかった。 しかし、1965年（昭和40年）に品木ダム及び草津中和工場を中心とする中和事業・「吾妻川総合開発事業」によって吾妻川の水質が改善したことから、1967年（昭和42年）現在の地点にダム建設を決定した。この間首都圏の水需要増大に対応するため計画規模を拡大し、矢木沢ダム（利根川）・下久保ダム（神流川）に次ぐ規模の1億トン級のダムとして事業が発表された。だが、計画発表以降、水没地域である長野原町において頑強なダム建設反対運動が起きた。 昭和40年代からの実施計画調査や地元住民の生活再建案調整を経て、1986年（昭和61年）、「八ッ場ダムの建設に関する基本計画」が2000年（平成12年）の事業工期として策定された。その後、2001年（平成13年）の第1回変更で工期が2010年（平成22年）に延長され、2004年（平成16年）の第2回変更で建設目的に「流水の正常な機能維持」が新たに追加されると同時に、総事業費が2,110億円から4,600億円に増額修正された。2008年（平成20年）の第3回変更では建設目的に「発電」が追加されると同時に、工期が2015年（平成27年）に再延長された。 2014年（平成26年）8月7日、国土交通省関東地方整備局は本体工事を清水建設、鉄建建設とIHIインフラシステム3社JVが342億5000万円で一般競争入札で落札したと発表し、2019年度の完成を目指す。2015年（平成27年）1月21日、本体工事開始。同年2月7日、本体工事起工式。 八ッ場（やんば）という地名の由来は諸説あるが、有力な説は次の3つである。 狭い谷間に、獲物を追い込んで、矢を射た場所「矢場（やば）」が転じ、「やんば」となった説 狩猟を行う場所に8つの落とし穴があったことから、「8つの穴場」→「やつば」→「やんば」となった説 川の流れが急であることから、「谷場（やば）」が転じ、「やんば」となった説 「やば」では短すぎるので、撥音を入れ調子を付けることで、発音しやすくしたのではないかともいわれている。 このダムが当初計画どおりに完成すると、名湯として全国的に名高い川原湯温泉街を始め340世帯が完全に水没するほか、名勝で天然記念物でもある吾妻峡の中間部に建設されるので、その半分以上が水没し、一挙に観光資源が喪失することが心配された。ダムによって地元に還元される固定資産税が、水没地を抱える長野原町ではなく、ダム堤の予定地がある下流の吾妻町（現・東吾妻町）に落ちることも問題であった。 また、首都圏に住む人々のために、水没地に住む住民が犠牲になることには断固反対するという声が地元では多かった。このようなことから、町議会の「建設絶対反対決議」を始めとして、町全体を巻き込み、長期にわたる反対運動が展開された。 この間、利根川上流ダム群の中核となる予定だった利根川本川の「沼田ダム計画」が、激しい反対運動によって頓挫している。川原湯温泉街では、建設省職員が歩くと鐘や太鼓をたたかれて追い返されるような状態が続いた。この頃より関係者の間では、全く進捗しないダム事業の代名詞として「東の八ッ場、西の大滝（大滝ダム。紀の川本川・国土交通省近畿地方整備局）」の言葉がささやかれるようになった（なお、大滝ダムは2004年（平成16年）に暫定的な運用が開始されている。大滝ダム着工後は川辺川ダム（川辺川）がその後釜となっている）。 1974年（昭和49年）には、ダム建設反対の立場をとる樋田富治郎が町長に選ばれ、着工のめどはさらに遠のいた。一方、行政側は川原湯温泉を始めとする地域の生活再建を行うことが、ダム着工の絶対条件であるという認識から、1980年（昭和55年）に群馬県が生活再建案を提示したのを皮切りとして、地元の生活再建策を次々と打ち出した。このような対策を支援するための法律的な枠組みとして、1973年（昭和48年）には水源地域対策特別措置法も制定されている。この法律によって、様々な生活再建対策事業を受益者である下流部の地方公共団体の負担金によって行うことが可能となった。 また、昭和40年代には、建設省が、吾妻峡を可能な限り保存する観点から、ダムの建設場所を当初の予定よりも600m上流に移動させることを表明した。その結果、吾妻峡の約4分の3は残り、一番の観光スポットである鹿飛橋も沈まずに残ることとなった。1992年（平成4年）には、ダム建設推進を前提とした協定書が長野原町、群馬県、建設省の間で締結された。その2年前の1990年（平成2年）には、ダム建設賛成の立場の田村守が長野原町長に就任している。協定書締結後の1994年（平成6年）には、ダム建設のための最初の工事として、工事用道路の建設が始まった。そして、2001年（平成13年）には、長野原町内のダム事業用地を買収する際の価格を決める補償基準が妥結した。 この補償基準妥結後、地域から流出する住民が後を絶たず、2005年（平成17年）末時点で、既に当初の半数以上の世帯が転出し、住民流出に歯止めが掛かっていない。2006年（平成18年）4月現在、全水没地区である川原湯・川原畑における代替地への移転希望世帯数は50世帯余りと、当初世帯数の5分の1以下となっている。地域外への住民流出の一因は、補償基準妥結時点では、地元での移転代替地が、まだ完成するまで相当の時間を要する状況にあったことがある。すぐにでも移転したい意向を持つ人々の多くが、移転代替地の完成を待つよりも、町内外の他の場所に移住することを選択したのである。また、国が造成する移転代替地を移転住民に分譲する際の価格が、地元の人の多くが期待したほどには安くなかったことも、移転代替地以外への移住を促進した面がある。 八ッ場ダムの移転代替地については現地再建方式（ずり上がり方式）と呼ばれる、ダム湖より上の山腹部（将来は湖畔となる部分）に建設される方式が採られている。この方式により、これまでの居住地域と隣接した場所に代替地を確保することとしたことが、完成時期、分譲価格の両面にわたる条件への制約を大きくしたという見方もある。 移転代替地の分譲価格等を決める分譲基準をめぐる交渉は1年以上の期間を要し、2005年（平成17年）9月に妥結した。移転代替地は2006年（平成18年）から2007年（平成19年）頃にかけて分譲され、2006年（平成18年）度の初めより、分譲区画の割付や移転代替地上に設けられる様々な施設の位置についての調整が、住民と行政の間で進められた。 1994年（平成6年）、建設省はダム本体工事に伴う付帯工事に着手した。ダム建設に伴い国道145号が水没して集落がダム湖で分断されるため、湖岸となる林、長野原、川原畑側に地域高規格道路としての位置付けを持つ新国道145号八ッ場バイパスと群馬県道376号林長野原線が、対岸の川原湯側に群馬県道375号林岩下線・群馬県道377号川原畑大戸線およびJR東日本吾妻線の付替線が建設され、2014年（平成26年）10月までにほぼ完成している。両岸を結ぶ橋として県道川原畑大戸線の一部をなす八ッ場大橋（湖面1号橋）（2014年〈平成26年〉10月開通）および県道林岩下線の一部をなす不動大橋（湖面2号橋）（2011年〈平成23年〉4月開通）が建設された。また、転居を余儀なくされる住民のための代替地造成や、防災ダム建設なども同時に進められた。 旧来の国道145号は土砂災害の危険性から吾妻峡付近が連続雨量120 mmで通行止めとなってしまうため、八ッ場バイパスとJR吾妻線の付替線についてはトンネル区間が増えて移動時間短縮や災害対応の面での改善も見込め、ダム建設に付随して交通環境が改善されることを期待する声がある。また、八ッ場ダムと吾妻峡、付帯工事で整備される新しい温泉街などの各種施設の相乗効果により観光集客力が増大することに期待する声も多い。 しかしその一方で、従来の歴史ある川原湯温泉の水没により観光客が減少し、ダム完成後に乗降客の減少により吾妻線が廃止されるのではないかという懸念を示す住民の声もある。地元では路線廃止の風聞も立っているものの、存続を前提とした付替工事が継続して進められており、またJR東日本側は吾妻線の存廃については何も示してはいない。吾妻線が廃止された場合、長野原草津口駅からバスが出ている草津温泉なども影響を受けることになる。 2013年（平成25年）12月18日、長野原町内で開かれた「八ツ場ダム水没関係5地区連合対策委員会」において、吾妻線が2014年（平成26年）秋に新線へ付け替え予定であることが報告された。 ダム本体工事は後述する2009年（平成21年）の政権交代による影響を受けて入札が延期されたが、ダム地点を干上がらせて本体工事を行えるようにするために川の水をトンネルに迂回させる仮排水トンネル工事（転流工）は、計画より1年遅れて2008年（平成20年）に始まった。また、ダム本体の概略設計は2005年（平成17年）に実施済みであり、更に精度を上げた実施設計が2006年（平成18年）に実施された。現在のダムサイト建設地は1970年（昭和45年）の第63回国会衆議院地方行政委員会において「ダムの基礎地盤としてきわめて不安定」と指摘された場所であり、ダム建設反対派の中には不適切な地質条件の場所であると訴える者も多い。一方、国土交通省はその後の地質調査の結果から見てダム建設には問題ない場所であると主張している。 2009年（平成21年）の第171回国会（常会）にて民主党所属の参議院議員大河原雅子が提出した質問主意書「供用開始遅延ダムおよび八ッ場ダム等に関する質問」に対し、内閣総理大臣麻生太郎は答弁書（第一八六号 内閣参質一七一第一八六号）において平成20年度末時点での事業進捗状況は以下の通りであると回答した。なお、答弁書では着手の概念として「工事に係る契約の締結をもって工事の着手とする」とし、住民の転居先となる代替地の造成に関しては「平成21年度末でおおむね完了予定」とした。 付替道路 （[完成] 既に完成した区間の延長とその全体に対する割合 / [着手] 工事に着手している区間の延長とその全体に対する割合） 国道145号 - [完成] 約600 m ・約6 % / [着手] 約7.5 km ・約69 %。一部用地買収未了。 群馬県道375号林岩下線 - [完成] 0 km ・ 0 % / [着手] 約4.7 km ・約68 %。一部用地買収未了。 群馬県道376号林長野原線 - [完成] 0 km ・ 0 % / [着手] 約2.9 km ・約76 %。一部用地買収未了。 群馬県道377号川原畑大戸線 - [完成] 約200 m ・約18 % / [着手] 約34 m ・約3 %。一部用地買収未了。 付替鉄道 （[完成] 既に完成した区間の延長とその全体に対する割合 / [着手] 工事に着手している区間の延長とその全体に対する割合） 吾妻線 - [完成] 約7.8 km ・約75 % / [着手] 約1.2 km ・約12 %。一部用地買収未了。 新川原湯温泉駅 - 用地買収と造成工事を継続中。 代替地 （分譲を開始している面積とその分譲を予定している全体の面積に対する割合） 川原畑地区 - 約6,100 m2 ・約10 %。移転完了世帯なし。 川原湯地区 - 約9,800 m2 ・約10 %。2世帯移転完了。 横壁地区 - 約6,900 m2 ・約20 %。2世帯移転完了。 林地区 - 約5,500 m2 ・約7 %。6世帯移転完了。 長野原地区 - 約6,200 m2 ・約9 %。6世帯移転完了。 上記政府答弁書で述べられている施工状態は2008年（平成20年）末の状態であるが、八ッ場ダムを選挙区に抱える自由民主党の前少子化対策担当大臣小渕優子は、2009年（平成21年）9月25日掲載の産経新聞「金曜討論」にて、「7割の工事が終わっているのに、ここで建設中止となると負担金の返還だけでなく、新たな治水整備費用、別の生活再建費用が必要になり、確実に中止した方が費用はかかる。」と述べた。一方、同討論において水源開発問題全国連絡会共同代表の嶋津暉之は、「これまで事業費の7割は使っているが、事業全体の進捗が遅い。3月末時点で、着手は6 - 8割だが、完成した国道、県道は数 %、鉄道は75 %。代替地の造成も1割だ。総合すると、ダム本体工事の約620億円以外に1,000億円規模の支出増が見込まれる。」と述べた。 ダムサイト地点、左側の看板にはダムの完成予想図が描かれている。右側は国道145号。（2006年10月） 建設中の第2橋脚（2009年9月） 完成した第2橋梁と建設現場（2011年1月） 吾妻線岩島駅 - 川原湯温泉駅間。 建設中の新線（左）と旧路線との付け替え部。（2014年1月） 近年の公共事業再評価に伴っていくつかの大規模ダム計画が中止されたことや首都圏の水需要減少、吾妻川の水質が元々良くないこと、洪水対策は堤防等で足りること、ダムサイトの地盤が火山層で脆弱であることなどを理由にダム建設に懐疑的な意見も根強い。 対して関係都県はダム推進の姿勢を崩していない。その理由としては、近年のダムとしては利水の面で開発単価が安いこと、利根川全体の治水対策の中で吾妻川流域を中心とした豪雨への備えとして八ッ場ダムが重要であること、水資源はなお十分とは言えない。 例えば東京都の場合、現状では水資源に余裕があるが、主に多摩地区で利用されている地下水40万トンについて、水質汚染・地盤沈下のために、将来的に利用をやめる必要があるとしている。 また埼玉県の場合は、安定水利権が70%、八ッ場ダムに拠る暫定水利権が29%、その他が1%と、八ッ場ダムの水利権への依存率が他県と比べて圧倒的に高いだけでなく、平成になってから、なお渇水により、利根川水系では6回の取水制限が発生している。その内、平成13年度の場合は、安定水利権で10%、暫定水利権の20%にも達しており、もしこの時に八ッ場ダムの暫定水利権が無ければ、利根川水系の水を使用してる地域の断水も有りえたと、整備理由を挙げている。 2004年（平成16年）、八ッ場ダム事業は2度目の計画変更を行い事業費が2,100億円から4,600億円に上昇。事業反対派は建設事業費に基金事業費、起債の利息も含めると総額8,800億円になるという試算を示し、文字通り日本のダムの歴史上最も高額なダム計画となったとしている。 こうした考え方も論拠の1つとして、ダムの恩恵を受けるとされてきた利根川下流の一部住民からは「ムダな公共事業」との批判が起こり、2004年（平成16年）11月、関係都県（東京、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木）の各地方裁判所において、それぞれ公金支出の差し止めを求める住民訴訟が一斉提訴された（ひとつでも勝訴すれば、事実上建設ができなくなる）。 ただしこの裁判の原告には、ダム予定地に住む住人は1人もおらず、長年の苦悩を経て、地元が建設受け入れの結論を出したことに、水を差すとして反感を持つ住人もいる。 また、行政訴訟事件の最初となる判決は、2009年（平成21年）5月11日から東京地方裁判所第103号法廷（民事第3部 裁判長裁判官定塚誠 裁判官中山雅之 裁判官佐々木健二）で、原告請求をいずれも退ける言い渡しをした。 さらに、各地裁の裁判では、利水・治水面での八ッ場ダムの必要性が大きな争点となり、結果として八ッ場ダムの「利水効果」および「治水効果」を認める司法判断が下された。 その一方で、国土交通省からのOB天下りを受け入れた公益法人と企業が、競争入札を行わない随意契約で多数の業務を受注していたことや、2004年前後数年だけで、事業落札に絡んだ37社の企業に、国土交通省から52人、随意契約業者57社に99人、財団法人国土技術研究センター、同ダム水源地環境整備センター、同ダム技術センターなど、7つの公益法人に25人が天下っていたことが、民主党の衆議院議員長妻昭が2007年に、国土交通省から得た資料により判明し、政官業癒着の観点からも物議を醸した。 川原湯温泉では、貴重な自然湧出の源泉がダムに沈むことになる。ボーリング調査によって新源泉が掘り当てられたものの、湯量・泉質ともに旧源泉とは異なり、観光地として成り立つかどうか不安視する意見もある。代替地での生活再建に向けた道のりは厳しく、今なお土地提供に応じない地権者もいる一方、様々な生活再建支援事業も活かして移転代替地で新たな発展を目指そうという考え方の住民もいる。 ダムが完成した後の新たな観光地としての吾妻渓谷・川原湯温泉へ訪れる観光客数見込みに関し、国土交通省は八ッ場ダム工事事務所が2008年11月に実施した「吾妻渓谷の景観改善への取組に関するアンケート調査」および川原湯温泉に宿泊する観光客数を基に、現在の吾妻渓谷の年間観光客数を実測した資料が存在しないとしながらも年間約57万人に達する見込みとした。 2006年（平成18年）現在、移転が進んで町が一時的にさびれる過渡期の状況に置かれている地元住民の間では「この中途半端な状況から早く抜け出したい。国の政策に逆らうことは不可能。ダム事業を少しでも速く進めることでなるべく早い生活再建を図るしかない」という声もある。同年夏、国・県・長野原町は各種施設の維持管理費負担等も考慮した上で将来的にわたって望ましい生活再建策を再構築する必要があることなどを理由に水源地域対策特別措置法などによる生活再建事業の縮小案を提示した。これに対して地元住民の間ではあきらめと不安の声を示す意見もあるが、これを機として新たな居住予定地の整備計画の具体化を進める動きも加速しており、「ダム事業絶対反対」であった昔の状況とは著しい対照をみせている。 日本の長期化ダム事業の代表例であり様々な問題を投げ掛けたダム事業であるが、国は間も無く本体工事の前段階である転流工（川のバイパス工事）に取り掛かりたいとしている。源頼朝以来の古い歴史を有する川原湯温泉は困難な状況の中、危機をどのように乗り越えていくかを模索しているが、代替地の第1期分譲を2007年に控え水道、ガス、電気などのライフラインはいずれも暫定的な応急措置で間に合わせるとされており、現実は厳しいと見る人もいる。 2009年8月30日に投開票が行われた第45回衆議院議員総選挙では、マニフェストで「川辺川ダム、八ツ場ダムは中止。時代に合わない国の大型直轄事業は全面的に見直す。」と掲げた民主党が308議席を得て衆議院第一党となったことを受け、国土交通省の事務次官谷口博昭は、9月3日午前に入札を延期するよう発注者である関東地方整備局長に対して指示、ダム本体工事の入札は新政権の大臣の判断・指示を待つ意向を明らかにした。9月16日、鳩山由紀夫内閣が正式に発足、国土交通大臣に就任した前原誠司は、認証式後の就任会見において八ッ場ダムの事業中止を明言し、鳩山由紀夫も翌17日の記者会見でこれを支持した。 新政権発足に伴う国の突然の方向転換に対し、永年にわたる国家政策との対立の末に苦渋の判断を下して代替地転居と事業執行を待つばかりとなっていた関係者の反発は大きく、長野原町議会は9月17日、「八ツ場ダム建設事業の継続を求める意見書」を採択した。また、水源地域対策特別措置法に基づき事業資金の一部を負担した共同事業者である群馬県知事の大沢正明は同日、「地元住民の方々の意見、関係市町村、共同事業者である1都5県の意見を聞くことなく、建設を中止としたことは言語道断で、極めて遺憾」とコメントした。同じ共同事業者である東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県の各都県知事からも同様に建設中止に対する批判や中止の際の負担金返却要求の声が上がった。 なお、これらの報道については、ジャーナリストの早川玄が日経BPに掲載したコラムで、建設中止を求める市民団体などのウェブサイトの内容を紹介した上で、建設中止に反対している地元住民の意見が地元の総意であるかのような報道姿勢に疑問を呈しており、町公式ウェブサイトの掲示板・意見箱を一時閉鎖し、建設反対論を封殺しているのではないか、などの批判を行っている。 仮に事業が中止された場合、特定多目的ダム法第12条（建設費負担金の還付）に基づく特定多目的ダム法施行令第14条の2項の規定により、共同事業者から既に納付済みの利水関連事業費1,460億円から約40%に相当する厚生労働省および経済産業省からの国庫補助金相当額を除いた額が還付されることとなる。この件に関し、2009年7月に行われた民主党「次の内閣」国土交通部門・公共事業検討小委員会の国土交通省に対するヒアリングにおいて、国交省担当者は還付金について4,600億円の計画事業費以外に更に支出が増えるという話ではないとの見解を示した。 9月23日には、国交相の前原が現地視察を行った長野原町で、現地住民から建設中止に対し賛否両論の声が上がり、建設反対の現地住民からは視察会場への入場を拒まれたことに対し不満の声も漏れた。また、知事の大沢は同氏との会談で、八ッ場ダム建設に関する基本協定が締結された1995年当時、首相の鳩山と国交相の前原はいずれも新党さきがけの党幹部として自社さ連立政権に参加して自らこの事業を推進していたと批判したが、前原は「批判は甘んじて受けないといけない」と述べながらも、建設中止の姿勢は変えようとはしなかった。ただし、地元の声や周辺の意見に配慮し地元の理解が得られるまでは事業廃止の法的手続きは進めないことを明言した。 国交相の前原は八ッ場ダムと同様に建設中止を明らかにしている熊本県の川辺川ダムを9月26日に視察、両ダムの建設中止に伴い地元への補償措置を定めた新法を2010年の通常国会に提出する考えを明らかにした。 2010年2月5日、千葉県弁護士会は、群馬県の八ツ場ダム建設中止を求める会長声明を発表し、同日付でその声明を首相や国交相にも送付したという。声明では「ダム建設はあらゆる代替案を徹底的に検討した最後の手段と考えるべきだ」とし、国に八ツ場ダム建設の中止と建設予定地となっている地元住民の生活再建を求めている。なお、弁護士会が八ツ場ダム建設中止の声明を出すのは初めてとなる。 2010年12月2日、12月上旬にダム建設事業の資金が枯渇することとなり、直轄事業負担金の支払いを保留していた東京都、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県の6知事は国土交通大臣馬淵澄夫と会談を持ち、保留を解き支払う意向を示した。ただし、支払いはダム本体の建設が前提であり、万が一、建設されない場合は訴訟を含めて国の責任を追及するとの条件が付けられた。 建設の根拠となってきた利根川の最大流量（基本高水・きほんたかみず）が、過大ではないかとの指摘が出ている。この点、国土交通省は中間報告で3%減る旨の再計算結果を公表したが、拓殖大学准教授の関良基（森林政策）が計算したところ、9%減るという結果になった。国土交通省の再計算の基になった図面が非公開であることもあり、3%減との計算結果は信頼性を欠くとの指摘がある。 算出関連の資料がないとして当時の国交相馬淵澄夫が再検証を指示。2011年6月20日日本学術会議の分科会は、国土交通省による流量の再計算結果は妥当である旨の報告書の骨子案をまとめた。独自におこなった分科会の計算でも国交省の再計算結果ほぼ同じ結果となり、「計算手法に誤りがないことを確認した」としている。 2011年9月13日、国土交通省関東地方整備局は利根川流域6都県の知事らとの事業の検証を進める検討会において、治水と利水の両面でダム建設が最も有利だとする評価結果を示した。この評価結果に対して、民主党政調会長の前原誠司は自身が国土交通相時代に工事中止を宣言したが、国交省関東地方整備局が「建設が最も望ましい」とした検証結果を発表したことについて、記者会見で、「なぜこのタイミングなのか。事前説明もない。極めて不愉快だ」と述べ、不快感を表明した。前原は「大臣（政権）が変わって10日もたたない時期に（検証結果を）出してくるのはどういうことなのか」と指摘。さらに「当時の大臣に事前に説明がないことも、極めて不愉快な思いだ」と述べた。 2011年11月、関東地方整備局事業評価監視委員会は学識経験を有する者の意見聴取、関係住民の意見聴取、パブリックコメントなどを行い、八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書を作成。検討報告書の総合的な評価を以下のとおりである。 ○検証対象ダムの総合的な評価 検証対象ダムの総合的な評価を以下に示す。 1 洪水調節、新規利水について、目的別の総合評価を行った結果、最も有利な案は現行計画案（八ッ場ダム案）である。 2 また、流水の正常な機能の維持の目的について、目的別の総合評価を行った結果、八ッ場ダムによる利水放流を考慮する場合に最も有利な案は現行計画案（八ッ場ダム案）であり、八ッ場ダムによる利水放流を考慮しない場合に最も有利な案は「ガイドライン案」である。 3 1及び2の結果を踏まえると、流水の正常な機能の維持の目的について、最も有利な案は現行計画案（八ッ場ダム案）である。 4 これらの結果を踏まえると、総合的な評価の結果としては、最も有利な案は現行計画案（八ッ場ダム案）であると評価した。 2011年11月30日、関東地方整備局事業評価監視委員会は、この検証結果を答申した。12月9日、東京都知事石原慎太郎を始め地域6県の知事は、「八ッ場ダム建設事業の継続」の決断を求める緊急声明」を発表。 12月22日、国土交通相の前田武志は、八ツ場（やんば）ダム（群馬県長野原町）の建設再開を表明した。国交省はこの日の政務三役会議で、工事再開と本体工事費の予算案への計上を決定。前田は直後の閣僚懇談会で首相の野田佳彦に決定内容を伝え、事業費を負担する1都5県などの関係自治体にも報告した。 これに対し民主党の一部議員や反対する市民グループは、130人近い研究者が名を連ねる「科学者の会」を立ち上げた。同会は「治水面では、洪水を防ぐ効果を計算するにあたって、国土交通省の都合のよいデータが使われ、実際よりもはるかに高い効果があがるとしている」「利水面でも、建設を求める自治体の過大な需要予測をそのまま使っている。例えば東京都の場合、実際の需要は減り続けているのに、今後増加するとした予測を使っている」などの問題点を指摘し再検証を求めた。さらにこの検証が国土交通省と流域自治体の推進派だけで進められていることに強く反発している。実際、関東地方整備局と流域自治体による検証は推進派による陳情の場となっており、そこでまとめられた結論を諮る有識者会議も結論の妥当性ではなく検証の手順を確認しお墨付きを与えるだけであった。このことから、「反対派の専門家たちの指摘をきちんと受け止めて議論を深めることがまったくなかった」と指摘されている。 国土交通相の前田武志は、同日夜には建設予定地のある同県長野原町でこれまでの混乱を謝罪した。前田は会見で、「公約通りの結果が得られなかったのは残念だが、苦渋の決断をした」と強調。その上で再開の理由として、「継続が妥当」とした国交省関東地方整備局の検証が適切だと同省有識者会議が認めたことや、ダム下流に人口が集積する利根川水系の治水の重要性、流域6都県の知事らの建設要望などを考慮したと説明した。12月24日、この決定に反発した民主党の衆議院議員中島政希が党に離党届を提出し翌年1月に離党が認められた。。 同日、民主党政調会長の前原誠司は首相官邸で官房長官の藤村修と会談した後、記者団に対して「本体工事に予算がつけば、国交省の予算そのものを認めることができない」と発言。藤村はその後、工事再開の可否を判断するのは国交省だとして調整役を降り、国交相の前田武志も当初方針通り工事再開を決断した。 関東地方整備局によると、一連の騒動で八ツ場ダム建設の是非を再検証した結果、主に建設コストの見直しで、当初計画よりも約22億円を削減したという。一方で2年間の工事中断により約33億円の費用が増え、完成予定は当初の平成27年度から約3年間の延長が見込まれる。これにより、人件費と工事用道路の維持管理費など新たに約55億円が必要という。この結果、中断に伴う増額分は直接的な金額だけで約33億円。麻生政権、民主党の事業仕分けなどでいったん3千万円に減額され、その後、平成23年度予算で復活した小惑星探査機「はやぶさ2」の開発費（30億円）を上回った。 やんば館（やんばかん）は群馬県吾妻郡長野原町にかつてあった八ッ場ダムの広報センターである。2013年4月27日に営業を終了し、広報センターの機能は同日開館した道の駅「八ッ場ふるさと館」内に移転した。 八ッ場ダムが持つ役割や現状と、水没予定地に住む住民の苦労などを広報する目的で、1999年4月30日に開館した広報センターであり、八ッ場ダム工事事務所が管理していた。建設省（現・国土交通省）が建設した鉄骨2階建ての建物は、延べ床面積が427m2で、総工費として2億円を要しており、ダム建設に伴う水没予定地に建設された。 入館料は無料であり、2003年10月19日には延べ入館者数が10万人を突破した。開館から1633日が経過しており、この間における1日当たりの平均入館者数は約61人である。 2009年9月16日に就任した前原誠司国土交通大臣のダム中止発言以降に、ダム建設予定地を一目見ようと訪れる観光客が急増し、かつては休日でも1日300人ほどだったやんば館の入館者数が、9月21日には開館以来最多となる1,200人を記録した。 月間入館者数は、9月が1万2,813人、10月が約2万5,000人、11月が2万9,820人と推移した。10月の月間入館者数は、2008年度の年間入館者数である2万4,647人とほぼ並び、11月の月間入館者数では上回っている。また2009年度の年間入館者数は、過去最多の11万3,293人となった。 なお、やんば館の敷地内からも眺めることが出来る、高さ87mの湖面2号橋も人気となっていた。 所在地 群馬県吾妻郡長野原町大字林1593-3 開館時間 9:30 - 16:30 休館日 12月29日 - 1月3日 入館料 無料 公式サイト 八ッ場ダム：やんば館 『保坂のぶとの現場レポート 八ッ場ダムはなぜ止まらないのか』:保坂展人がレポート（DVD作品）、ほんの木（2010年） 『日本の多目的ダム』1963年版：建設省河川局監修・全国河川総合開発促進期成同盟会編。山海堂 1963年（昭和38年） 『日本の多目的ダム』1972年版：建設省河川局監修・全国河川総合開発促進期成同盟会編。山海堂 1972年（昭和47年） 『ダム便覧 2006』：日本ダム協会 2006年（平成18年） 『八ッ場ダムは止まるか－首都圏最後の巨大ダム計画』：八ッ場ダムを考える会編。岩波書店 2005年（平成17年） 『公共事業が日本を救う』：藤井聡。文春新書 2010年（平成22年） 『八ッ場ダムー過去・現在・そして未来』:嶋津暉之・清澤洋子著 岩波書店 2011年（平成23年） ^ 所在地は八ッ場ダム工事事務所「八ッ場ダムの概要」、電気事業者・発電所名は群馬県企業局「八ッ場発電所建設事業について」、その他は「ダム便覧」による（2017年9月19日閲覧）。 ^ 読売新聞2014年8月8日13版37面 ^ 読売新聞2015年1月21日夕刊3版15面 ^ 読売新聞2015年2月8日13S版36面 ^ 長野原町役場サイト参照八ッ場（やんば）のいわれ ^ 八ッ場ダムニュース・樋田富治郎さんの訃報 - 八ッ場あしたの会（2010-05-15版/2017年3月4日閲覧） ^ 一般県道川原畑大戸線 湖面1号橋工区（群馬県） ^ 2011年（平成23年）4月25日午前開通式、読売新聞 2011年4月25日 夕刊3版10面 ^ 2013年12月19日付、上毛新聞社会面 ^ a b 質問主意書に対する答弁書第一八六号 内閣参質一七一第一八六号 - 参議院 2009年6月9日 ^ 八ッ場バイパスとして事業中。進捗率は暫定2車線供用を基本とした数値。 ^ 【金曜討論】八ツ場ダム 小渕優子氏、嶋津暉之氏 産経新聞 2009年9月25日 ^ a b c 朝日新聞・2008年（平成20年）12月18日付朝刊 ^ 『公共事業が日本を救う』：藤井聡。文春新書 2010年（平成22年） ^ 八ツ場ダム 随意契約の実態 天下り先ごっそり 受注5社にOB11人 - しんぶん赤旗 2008年1月4日 ^ 告発ルポ 総事業費8800億円! 52人の天下りのムダ 福田首相「地元八ッ場ダムでの国交省天下りシステム」に怒! - フライデー 2007年12月7日号 ^ 民主党の政権政策Manifesto2009 - 民主党 ^ 谷口事務次官会見 2009年9月3日 - 国土交通省 ^ 【新政権発足】前原国土交通相 八ツ場ダムの建設中止を明言 - 産経新聞2009年9月17日 ^ 【鳩山ぶら下がり】官僚会見禁止「国民生活に必要な情報は提供」（17日夜） - 産経新聞2009年9月17日 ^ 国交相、八ツ場ダム中止明言 長野原町議会、継続求め意見書 群馬 - 産経新聞2009年9月17日付 ^ [【新政権発足】「言語道断で極めて遺憾」前原国交相「八ツ場ダム中止」明言で群馬県知事 - 産経新聞2009年9月17日 ^ 八ツ場ダム建設中止なら負担金返還を請求 石原都知事 - 朝日新聞2009年9月4日 ^ 八ッ場「代替案ない」上田知事が批判 - 読売新聞 9月25日 ^ 八ッ場ダム・国交相発言・森田知事反発「中止なら返金を」 - 毎日新聞 9月18日 ^ 茨城知事、他都県と連携強調 - 毎日新聞 9月18日 ^ 中止表明 県政界から戸惑い 市民団体は歓迎／栃木 -毎日新聞 9月18日 ^ 八ッ場ダム建設中止をめぐる不思議と勘違い - 日経BP 2009年9月30日 ^ 八ッ場ダム建設事業の負担について (談話) 民主党 2009年7月16日 ^ 「八ツ場ダム 国交相、八ツ場視察 長年の思い交錯」 asahi.com、2009年9月24日。 ^ 八ッ場住民側、国交相との対話をボイコット - 読売新聞2009年9月24日 ^ 八ッ場ダム：前原国交相「中止の方向性は変更ない」 - 毎日新聞2009年9月21日 ^ 八ツ場ダム建設中止求め声明＝千葉県弁護士会 2010年2月5日 時事通信 ^ 読売新聞2010年12月2日夕刊3版12面、および東京新聞、八ッ場ダム、負担金支払い 6都県「建設が前提」 ^ “2010年12月3日石原知事会見、八ツ場ダム建設「中止撤回と解釈」”. 産経新聞. (2010年12月3日). http://sankei.jp.msn.com/politics/local/101203/lcl1012032222006-n1.htm 2010年12月10日閲覧。  ^ 2011年1月24日の東京新聞朝刊1面・22面 ^ 国の再計算は妥当＝八ツ場ダム根拠の水量で－学術会議 ^ 「八ツ場ダム建設が最良」、関東地整が評価結果示す ^ 前原氏、八ツ場ダム建設容認の検証結果に「不愉快」 ^ 八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書 ^ “(1)関東地方整備局事業評価監視委員会(平成23年度第6回)の開催結果について　(2)八ッ場ダム建設事業に関する関東地方整備局の対応方針(案)について”. 国土交通省 関東地方整備局 (2011年11月30日). 2012年8月17日閲覧。 ^ 「八ッ場ダム建設事業の継続」の決断を求める緊急声明」 ^ 八ツ場ダムの建設再開決定 民主マニフェスト総崩れ ^ 時論公論 「八ッ場ダム『事業を継続』 検証は十分か2011年12月22日 NHK ^ 八ツ場ダム建設再開表明 国交相、地元町長にも伝達 ^ 民主・中島氏が離党届提出 八ツ場ダム工事再開に「到底容認できない」 ^ 民主、中島氏の離党承認　新党参加の10人除名を諮問へ共同通信 2012年1月24日 ^ 「言うだけ」前原氏、メンツ丸つぶれ ^ a b 工事中断の2年間で33億円がムダに ^ 読売新聞 1999年5月2日 東京朝刊 『長野原に八ッ場ダム広報センターが開館＝群馬』 ^ 国土交通省関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 2003年10月23日 『開館から4年半。「やんば館」来場者がついに10万人を突破!』 ^ ケンプラッツ 2009年9月30日 『八ツ場ダムの見物客が4倍に、利用を停止したホームページも』 ^ 朝日新聞 2009年10月11日 東京朝刊 『（青鉛筆）八ツ場ダム広報センター「やんば館」、人気スポットに 群馬・長野原』 ^ 読売新聞 2009年12月1日 東京朝刊 『［ダムの町・どこへ］（5）高い関心 世論へ推進広く訴え（連載）＝群馬』 ^ a b 産経新聞 2009年12月28日 東京朝刊 『八ツ場 希望探す住民 一度沈んだ「ダムの底」 狂った人生「いつまで」』 ^ 読売新聞 2010年4月16日 東京朝刊 『やんば館来館者4.6倍 昨年度＝群馬』 ダム 日本のダム 重力式コンクリートダム 多目的ダム 国土交通省直轄ダム・関東地方整備局 利根川水系8ダム 利根川東遷事業 公共事業 ダム建設の是非・日本の長期化ダム事業・水源地域対策特別措置法 川原湯温泉・樽沢トンネル 群馬県第5区 - このダムがある選挙区。長らく自民党の牙城となっている。 国土交通省 八ッ場ダム工事事務所 八ッ場ダム - ダム便覧 八ッ場あしたの会 「行政災害」―八ッ場ダム検証に見る国交省河川部門の不正報告について 日本地理学会 2012年度日本地理学会春季学術大会発表要旨