Citation: 4A_553/2021 E. A

Die B.________ AG, die C.________ sa, die D.________ GmbH und die E.________ AG (Beschwerdeführerinnen) bilden zusammen als einfache Gesellschaft die eG A.________. Mit Werkvertrag vom 28. März 2012, der jenen vom 29. August 2008 ersetzte, beauftragte sie der Kanton Wallis mit der Erstellung des Haupttunnels X.________. Der Werkvertrag wurde mit Zustimmung des ASTRA zur Arbeitsvergabe vom 19. Dezember 2007 sowie gestützt auf mehrere Staatsratsentscheide für den Kanton vom heutigen Chef des kantonalen Amts für Nationalstrassenbau (ANSB) F.________ unterzeichnet. A.a. Bestandteil des Werkvertrags bildeten unter anderem die Ergänzungen des ASTRA zur SIA-Norm 118 (1977), Ausgabe 1991. Diese halten zu deren Art. 27 Abs. 2 fest, dass Ergänzungen und Abänderungen des Werkvertrags nur gültig sind, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Art. 6 des Werkvertrags bestimmte, dass für die Abrechnung bei Preisänderungen das Objektindexverfahren OIV anwendbar sei und für die Preisänderungen die Vorschriften des ASTRA gültig seien, die der Unternehmer vorbehaltlos anerkenne. Das bereinigte Leistungsverzeichnis umschrieb die zu erbringenden Leistungen mit Vorausmassen und Einheitspreisen (Art. 1 Werkvertrag). Die Vergabesumme wurde mit Fr. 380'282'974.40 exkl. MwSt. angegeben. A.b. Die Werksabnahme erfolgte am 21. Juli 2016. Am 21. November 2016 erstellten die Beschwerdeführerinnen ihre Schlussrechnung über Fr. 477'627'306.22 exkl. MwSt. bzw. Fr. 515'438'987.51 inkl. MwSt. Darin und im Begleitschreiben dazu brachten sie einen Vorbehalt an bezüglich unerledigter Positionen, Themen und Mehrvergütungsansprüchen: NF 28 Geologie; NF 64 Betonrezeptur; Kleinmengenzuschlag; Richtigstellung der Sicherungsklassen; NF 39 Verzugszins; NF 41/42 Gewölbefuss; NF 76/77 Bauablaufstörung; offene Regie Demontage WLK; zugestandene Minderwerte Bergwasserdrainage sowie Dauerhaftigkeit Block 1-85; Bauzeitanpassung von insgesamt 606.76 Arbeitstagen. Gemäss ihrer Zusammenstellung beläuft sich ihre unbezahlte Gesamtforderung auf Fr. 52'997'393.61 zzgl. MwSt. sowie Verzugszinsen ab 22. November 2016, Datum der Schlussrechnung, aufgeteilt (gemäss angefochtenem Entscheid) in folgende Positionen: Ausmass/Regie/Teuerung per 19.02.2018 (durch ANSB noch nicht bezahlte Rechnungen, inkl. November 2016 [Situation Nr. 103]) Fr. 6'973'567.60 Geologie (NF 28) Fr. 2'173'652.01 Betonrezeptur (NF 64) Fr. [recte: 4'987'426.01 4'987'426.93] Sicherungsklassenwechsel Fr. 9'575'671.35 Bauablaufstörung (NF 76 und 77) Fr. 22'564'006.-- Kleinmengenzuschlag Fr. 3'245'735.40 Verzugszins NF 39 Fr. 567'406.35 Gewölbefuss Fr. 1'244'077.28 Teuerung auf offene Punkte gemäss Schlussrechnung Fr. 1'963'850.69 Offene Regie (Demontage Wasserversorgung WLK) Fr. 3'000.-- Minderwerte BL /BH: - Bergwasserdrainage VZW-N und AUS Fr. - 1'000.-- - Dauerhaftigkeit Block 1-85 Fr. - 300'000.-- TOTAL Fr. 52'997'393.61 (ohne MwSt.) Ausmass/Regie/Teuerung per 19.02.2018 (durch ANSB noch nicht bezahlte Rechnungen, inkl. November 2016 [Situation Nr. 103]) Fr. 6'973'567.60 Geologie (NF 28) Fr. 2'173'652.01 Betonrezeptur (NF 64) Fr. [recte: 4'987'426.01 4'987'426.93] Sicherungsklassenwechsel Fr. 9'575'671.35 Bauablaufstörung (NF 76 und 77) Fr. 22'564'006.-- Kleinmengenzuschlag Fr. 3'245'735.40 Verzugszins NF 39 Fr. 567'406.35 Gewölbefuss Fr. 1'244'077.28 Teuerung auf offene Punkte gemäss Schlussrechnung Fr. 1'963'850.69 Offene Regie (Demontage Wasserversorgung WLK) Fr. 3'000.-- Minderwerte BL /BH: - Bergwasserdrainage VZW-N und AUS Fr. - 1'000.-- - Dauerhaftigkeit Block 1-85 Fr. - 300'000.-- TOTAL Fr. 52'997'393.61 (ohne MwSt.)