ミッション終了後、2010年9月15日付けで宇宙開発委員会から事後評価の指示があり、JAXA側の準備も整ったので、宇宙開発委員会の推進部会において宇宙ステーション補給機(HTV)技術実証機プロジェクトの事後評価(成果、成否の原因に関する分析、効率性)が行われた。成果についてはアウトプット(結果)、アウトカム(効果)、インパクト(波及効果)の3つに分類して評価された。アウトプットは具体的にどのような結果が得られたか、プロジェクトの目標がどの程度まで達成されたのかという直接的成果である。予定してた飛行計画が全て成功し、ミッションサクセスクライテリアに規定されたミニマムサクセス、フルサクセスを達成した。また、「実運用結果に基づく再評価の結果、ヒータ消費電力削減の可能性があることがわかった。」、「余剰能力として、H-IIBとのインタフェース条件を0.3トン低くすることが出来た。」、「仕様と異なる高度へのランデブ要求にも柔軟に対応することができ、また係留期間を延長して廃棄品を搭載するなど、運用の柔軟性を拡大できる見通しを得た。」、「打上環境計測を行い、カーゴに対する環境をシャトル相当まで緩和できた。」という結果から、エクストラサクセスも達成したと評価された。このほかにも日本国家の要求条件(「宇宙開発に関する長期的な計画」、平成20年2月22日総務大臣・文部科学大臣)やJAXAの「有人宇宙環境利用ミッション本部事業計画書」(平成20年9月、JAXA-2008022)における要求を全て達成したと評価された。

question: HTV技術実証機プロジェクトの事後評価における評価項目は、いくつに分けられていたの?, answer: 3つ | question: 具体的にどのような結果が得られたか、プロジェクトの目標がどの程度まで達成されたのかという直接的成果を指すのは、何ですか?, answer: アウトプット