user: Tren Maya, reporte de avances, 7 de noviembre de 2022. En el tramo 1, en Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de conformación del terraplén en los terrenos que albergarán el taller, estación de servicios y cochera del Tren Maya. En Palenque, Chiapas, avanza la nueva vía con el tendido de durmientes para el posterior acomodo de rieles y balasto. En el tramo 2, a la altura del poblado de Bacabchén, municipio de Calkiní, en Campeche, continúan los trabajos de aplanado y conformación de terraplén para la instalación de vía. En Pocboc, municipio de Hecelchakán, sigue el tendido y compactación de subbalasto. También en Hecelchakán avanzan las obras de drenaje transversal con trabajos de herrería, carpintería y colocación de tubocretos.  En el tramo 3, a la altura de los municipios de Mérida y Tixpéhual, Yucatán, continúa la colocación de riel en la segunda vía férrea. También avanza la construcción de andenes en la estación Izamal, la cual contará con cuatro vías. Se estima que la movilidad en la estación Izamal será superior a dos mil pasajeros al día.  En el tramo 4 siguen los trabajos de habilitado de acero, cimbrado y colocación de vigas de concreto para un paso superior vehicular, el cual permitirá el paso seguro de trenes y vehículos, así como la conectividad de diversas localidades de Izamal y Kantunil, en Yucatán. Cerca del municipio de Sudzal, también en Yucatán, avanza una de las obras de drenaje transversal con la colocación de concreto premezclado. Con las obras de drenaje transversal se garantiza el paso del Tren Maya al evitar inundaciones sobre la vía.  El Tren Maya avanza.  (FINALIZA VIDEO) (INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO)  La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Al interior del polígono se mantienen los trabajos de recolección de semillas nativas para su reproducción y posterior uso en la reforestación de la zona. Para la reproducción de plantas herbáceas se realiza la limpieza y desinfección de charolas, así como el trasplante a bolsas para su correcto desarrollo. Asimismo, se realizan trabajos fitosanitarios en el arbolado y plantas herbáceas del vivero., Con el fin de garantizar el mejor desarrollo de las especies a propagar, se realizan pruebas de germinación de las semillas en el banco de germoplasma. En el jardín central se realiza la conformación y nivelación final de cuatro mil 500 metros lineales de barreras rompevientos y brechas cortafuegos. A lo largo de la ciclovía inició el colado de guarniciones para la contención de las piezas prefabricadas.  De forma permanente, en la zona de obra se realiza el rescate y reubicación de diversas especies de fauna silvestre.  Continúa la construcción de gimnasio cerrado, así como los trabajos para la conformación de los terraplenes en las áreas de picnic. A la fecha, se ha colado el 60 por ciento de las estructuras de concreto que servirán como áreas de comedor. En los andadores y plazoletas lúdicas se han colocado tres mil 200 metros cuadrados de piezas prefabricadas. También iniciaron los trabajos para la iluminación del parque con la colocación de postes de hasta seis metros de altura, así como la excavación de 350 cepas para árboles. A la fecha, se han generado más de cuatro mil 600 empleos en la construcción del parque. (FINALIZA VIDEO)

assistant: Muy bien. Vámonos a la segunda y a la primera, segunda y la primera.