user: Tren Maya, reporte de avances, 9 de enero de 2023. En el tramo 1 avanza la cimentación profunda de la estación de Palenque, Chiapas, con el armado de acero, perforación y colado de los 81 pilotes que se requieren para esta infraestructura. En Villa El Triunfo, municipio de Balancán, Tabasco, entró en operación un paso peatonal y vehicular de dos carriles como parte de las obras complementarias del Tren Maya que garantizarán la continuidad de actividades cotidianas en las localidades. En el tramo 2 continúa el armado de estructuras y levantamiento de castillos, así como excavaciones para cimentación de la estación Edzná. En esa misma zona se realizan trabajos nocturnos para intensificar la compactación de terraplén y pulido de rieles, también sigue el tendido de subbalasto. En el tramo 3, cerca de la localidad de Teya, municipio de Kanasín, en Yucatán, avanza la construcción de la base de mantenimiento para la vía del Tren Maya. También sigue la cimentación y colado de columnas para los talleres y cocheras que se ubicarán en esa zona y darán mantenimiento y resguardo a los trenes. En el tramo 4, cerca de la localidad de Holcá, municipio de Kantunil, en Yucatán, continúa el colocado de durmientes sobre la plataforma de vía. De igual forma, avanza la construcción de un paso vehicular y se realiza el colado del drenaje longitudinal para evitar futuras inundaciones sobre la plataforma de vía. En la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, continúan los procesos de soldadura de gran dimensión de la cabina y la caja del segundo vagón. El Tren Maya avanza. (FINALIZA VIDEO) (INICIA VIDEO)  La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se realizan tareas de conservación de plantas herbáceas, tales como riego, cambio de sustrato y deshierbe para su posterior siembra. Se concluyó la plantación de vegetación herbácea para la cobertura de 14.5 hectáreas de suelos salinos expuestos. Asimismo, se terminaron las tareas de recolección de semillas de especies nativas y embolsado de más de 30 mil nopales que serán plantados en distintas áreas del parque. En el jardín central continúa la excavación de cepas para la plantación de árboles en las barreras rompevientos. A la fecha se han plantado 200 árboles. Como parte de las tareas de rescate y reubicación de árboles y arbustos, se da mantenimiento a dos mil 994 sujetos para su posterior trasplante. En la ciclovía se tiene un avance de dos mil 850 metros cuadrados de pisos de piezas prefabricadas colocados y cerca de tres kilómetros de guarniciones coladas. Se continúa con la construcción de los cajones para la cimentación de las estructuras altas del parque, para lo cual se han habilitado más de 83 toneladas de acero. En las edificaciones bajas se trabaja en el colado de muros de concreto, con un avance de cuatro mil 800 metros cuadrados; también, inició el montaje de las superestructuras metálicas de los seis estacionamientos. En cuanto al tendido de ductos para las instalaciones de redes generales y particulares de las plataformas, se tiene un avance acumulado de 10.5 kilómetros de tubería instalada y se han colocado 338 dados de luminarias y cerca de 500 registros eléctricos. Continúan los trabajos de despalme para el desplante del área de pretratamiento, así como la compactación y nivelación de terreno para poder iniciar la conformación de bordos. Continúan los trabajos de demolición en las áreas donde se desplantarán los cimientos del edificio. A la fecha, se han generado más de cinco mil 117 empleos en la construcción del parque. (FINALIZA VIDEO)

assistant: Muy bien. Vamos. Pues, los cuatro y los tres, la primera. Además, fue por insaculación, ¿no?, como se le llama ahora al sorteo.