user: Tren Maya, reporte de avances, 12 de septiembre de 2022. En el tramo 1 continúan los trabajos para la cimentación del paradero del Tren Maya en Candelaria, Campeche, que, además de andenes, tendrá tres niveles y contará con escaleras eléctricas, elevador, locales comerciales y área de convivencia. En Escárcega sigue la cimentación del viaducto elevado que cruzara la ciudad con trabajos de armado y colado de zapatas, así como la construcción de apoyos y cabezales que darán soporte a la losa.  En el tramo 2, en Champotón, Campeche, avanza la conformación de terraplén con acciones para la estabilización del terreno. Y a la altura de la comunidad de San Dimas, en este mismo municipio, continúa la construcción de pasos de fauna. En el tramo 3, cerca de Kanasín, Yucatán, iniciaron los trabajos para la base de mantenimiento que dará atención permanente a la vía, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y seguridad. La base de mantenimiento contará con patios de materiales y maniobras para carga y descarga de suministros ferroviarios, un taller, así como un edificio para personal administrativo y operativo. En el tramo 4 avanza la producción de durmientes en la planta de Umán, Yucatán, donde ya se han fabricado más de 340 mil piezas que son distribuidas a lo largo del trazo. También sigue la conformación de la plataforma de vía, canalización para cableado eléctrico y fibra óptica, así como soldadura de riel y montaje de la doble vía. En estos trabajos se utilizan cuatro mil máquinas de apoyo. En la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, avanza la producción de partes primarias que después irán a la línea de ensamblaje para dar forma a los vagones. Los trenes se fabrican completamente en México con la creación de 11 mil empleos. El Tren Maya avanza. (FINALIZA VIDEO) (INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO)  La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero comenzaron los trabajos preliminares de mantenimiento fitosanitario a 35 mil nopales que serán sembrados en distintas áreas del parque. Asimismo, se desarrollan tareas de recolección de semillas para la reproducción en invernadero de 700 mil plantas herbáceas nativas del lago de Texcoco. Continúan los trabajos de plantación para la cobertura de suelos salinos. A la fecha, se han colocado 200 mil piezas de vegetación halófila para cumplir con su proceso de crecimiento y establecimiento en la zona del lago. Se realiza la plantación de especies vegetales comestibles como zarzamoras y granadas en los biombos ubicados en el área demostrativa del vivero. En tanto, las plantas acuáticas reciben tratamiento fitosanitario y se realiza la colecta de semillas de especies acuáticas para su posterior uso en las zonas lacustres del parque. En el jardín central se concluyó la colocación de los geotextiles para el desplante de los distintos cuerpos de terracerías. Se mantienen los trabajos de conformación y compactación del material de tezontle, así como el corte de acero sobrante de los registros reutilizados para la creación de los laberintos circular, rectangular y asimétrico. A la par, siguen las tareas de mantenimiento y revisión fitosanitaria de más de mil plantas de distintas especies que fueron rescatadas y que serán trasplantadas dentro del polígono. Se inició la construcción de cimientos de gradas en distintas canchas del parque y de la cimentación en cuatro de los seis estacionamientos. Adicionalmente, se mantienen los trabajos de colocación de registros para las instalaciones sanitarias y eléctricas. Continúa el armado de acero y cimbras para la construcción de muro de concreto perimetrales de las canchas de fútbol rápido. Actualmente, se han colado 477 metros cuadrados. Se concluyó la construcción de las trincheras que albergarán una de las dos fuentes monumentales de piso. A la fecha se han generado cuatro mil 100 empleos en la construcción del parque. (FINALIZA VIDEO)

assistant: Ahora sí, ya. Bueno, a ver, pongan los cachitos de lotería para el 15, a ver si los tenemos. Para que se tenga suerte y además se ayude, porque toda la ganancia, la utilidad, es para obras.  Se trata de dinero en efectivo, 240 millones y ocho macrolotes en Playa Espíritu, en Sinaloa. Es ese terreno que compró Fonatur en la época de Calderón, que lo compraron carísimo y no hay forma de venderlo. Es como el avión presidencial, porque hasta les da pena andar en un avión así. Y aquí no es fácil el acceso para centros, hoteles turísticos, pero sí se puede llegar bien si se tienen viviendas, que ese es el propósito ahora de la rifa, son lotes. Y lo que se obtenga va a quedar en Sinaloa, se va a invertir en la presa de Santa María para controlar las avenidas de agua de la sierra, para el riego, para el abasto doméstico y va a funcionar también una planta hidroeléctrica, se va a generar energía y es una obra importante. Entonces, si se puede, para el 15. Creo que empieza el sorteo como a las cuatro de la tarde y termina a las ocho de la noche.