<!DOCTYPE html> <html lang="fr"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="WordSection1"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top" width="151"> <p class="Xecusson"><span lang="FR"><img alt="" height="133" src="/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=&amp;WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=7001&amp;Parametername=WWW_V4&amp;Schema=VD_TA_WEB&amp;Source=search.fiw&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=56391" width="78"/></span></p> </td> <td valign="top" width="435"> <p align="left" class="XCantondeVaud"><span lang="FR">TRIBUNAL CANTONAL</span></p> <p align="left" class="XTribunaladministratif"><span lang="FR">COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> </td> <td valign="top" width="435"> <p align="left" class="XArrt-Considrant"><span lang="FR">Arrêt du <a name="DE_DATE_EXP">8 décembre 2021 </a></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Composition</span></p> </td> <td valign="top" width="435"> <p class="XComposition"><span lang="FR">M. Guillaume Vianin, </span><span lang="FR">président</span><span lang="FR">; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel Mercier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.<span> </span></span></p> </td> </tr> </table> <p class="ZZZStyleFusion"><span lang="FR"> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" width="586"> <tr> <td valign="top" width="128"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Recourante</span></p> </td> <td valign="top" width="23"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> </td> <td valign="top" width="430"> <p class="MsoNormal"><b><span lang="FR">A.________, </span></b><span lang="FR">à ********, représentée par Me Jean-Philippe Heim, avocat à Lausanne,</span></p> </td> </tr> </table> <p class="ZZZStyleFusion"><span lang="FR"> <a name="P_INSERT_PLAIGNANT_X"> </a></span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" width="586"> <tr> <td valign="top" width="127"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Autorité intimée</span></p> </td> <td valign="top" width="23"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> </td> <td valign="top" width="430"> <p class="MsoNormal"><b><span lang="FR">Municipalités de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz,</span></b><span lang="FR"> représentées par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey,</span></p> </td> </tr> </table> <p class="ZZZStyleFusion"><span lang="FR"> <a name="P_INSERT_AUTI_X"> </a></span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" width="586"> <tr> <td valign="top" width="128"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Tiers intéressé</span></p> </td> <td valign="top" width="23"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> </td> <td valign="top" width="430"> <p class="MsoNormal"><b><span lang="FR">B.________, </span></b><span lang="FR">à ********,<a name="P_INSERT_IND"></a> représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat à Lausanne.</span><a name="P_INSERT_REPR"></a></p> </td> </tr> </table> <p class="ZZZStyleFusion"><span lang="FR"> <a name="RU_AUTOTEXT_KL%C3%84GER_X"></a><a name="P_INSERT_TIER_X"> </a></span></p> <p align="left" class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Objet</span></p> </td> <td valign="top" width="435"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Adjudication (marchés publics)</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> </td> <td valign="top" width="435"> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Recours A.________ c/ décision des Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz du 2 juin 2021 adjugeant le marché à B.________ (chemin de Chenalettaz, étape 3 - réfection de la chaussée et création d'un trottoir infranchissable - travaux de génie civil).</span></p> </td> </tr> </table> <p class="XArrt-Considrant"><span lang="FR"> </span></p> <p class="XArrt-Considrant"><span lang="FR">Vu les faits suivants:</span></p> <p class="LettreAvec"><span lang="FR">A.<span> </span></span><span lang="FR">Le 10 février 2021, les communes de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz ont publié sur le site www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte portant sur les aménagements routiers des tronçons suivants: chemin de Chamoyron-route des Deux Villages et chemin de Chamoyron-route de Vevey. Le marché a trait aux travaux de génie civil pour les aménagements routiers et ouvrages de soutènement. Ces travaux ont été estimés à un montant de 1'700'000 francs. Un délai au 1<sup>er</sup> mars 2021 a été imparti aux soumissionnaires pour leurs questions écrites. Un délai au 22 mars 2021 à 12h00 leur a été imparti pour le dépôt de leurs offres. Cet appel d’offres a été rectifié par publication sur simap.ch le 11 février 2021, en ce sens qu’il est précisé que le français est la langue de la procédure. Cet appel d’offres a également été publié par avis dans la Feuille des avis officiels du 16 février 2021, avis rectifié le 19 février 2021 sur le même point.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Aux termes des conditions générales de l’appel d’offres:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">"(…)</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> 2.2 Genre de travaux</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">REMARQUE PREALABLE :</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Toutes les conduites des services publics et communaux sont posées sur</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">l'ensemble du tracé</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Elargissement partiel, réfection complète de la chaussée et création d'un trottoir franchissable.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> 2.3 Description des interventions </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Réaménagement et réfection de la route sur une longueur d'environ 1km sur une largeur totale y c. le trottoir, de 5.0 à 6.70m.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Construction de murs de soutènement, longueur totale environ 56 m, hauteur moyenne environ 2 m.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">2.4 Contraintes </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Le chemin de Chenalettaz dans sa partie supérieure entre la route des Deux-Villages et le chemin de Chamoyron est bordé de part et d'autre de nombreuses constructions de type villas.</span></p> <p class="MsoQuote"><a name="_Hlk87434286"><span lang="FR">Il sera absolument nécessaire de prévoir des étapes de travail permettant un trafic restreint des bordiers.</span></a></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Il est donc important d'en tenir compte dans l'élaboration précise du planning des travaux.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Il est donc indispensable de mettre en œuvre tous les moyens pour limiter la durée des travaux et surtout les contraintes pour les automobilistes sur cet axe routier.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">2.5 Circulation et accès durant les travaux</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Dans le tronçon supérieur, la route sera fermée à la circulation du transit, mais maintenue pour les riverains.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Une fermeture partielle sera possible pour les autres étapes d'exécution.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Un accès pour les piétons devra être maintenu durant toute la période du chantier.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Les accès aux dessertes latérales devront être maintenus. </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">2.6 Planification et organisation </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">De manière à réduire au minimum la gêne sur cet axe routier étroit, l'entrepreneur devra mettre en place suffisamment de moyens pour garantir une exécution rapide des travaux.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Il sera possible d'envisager de faire des étapes de travaux menées en parallèle, pour autant qu'au moins un sens de circulation reste possible pour les accès des riverains.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">(…)</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">3.8.4 (…) pour autant qu'il n'existe pas d'articles séparés dans la série de prix, l'entrepreneur tiendra compte dans ses prix unitaires, des frais consécutifs aux dispositions suivantes :</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Dans la mesure où il n'est pas prévu de déviation, la circulation des véhicules et des piétons doit être maintenue.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Si le trafic à travers le chantier est interrompu, l'accès aux propriétés des bordiers doit en tout temps être assuré aux piétons.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- L'aménagement et l'entretien de passages et de voies d'accès aux différentes propriétés, offrant toute sécurité pendant la durée des travaux.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Sur les chantiers à forte circulation, de l'aménagement et de l'entretien des passages clôturés pour piétons, afin qu'ils puissent s'engager sans danger, en tout temps, sur le chantier</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Le nettoyage permanent des chaussées salies par les véhicules à l'intérieur et à l'extérieur du chantier ainsi que l'élimination des grosses salissures et des pierres sont du ressort de l'entrepreneur (article 105 du règlement de police).</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">(…)"</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Les conditions de la procédure d’adjudication ont été définies au chapitre 5 "Procédures et critères d’adjudication" des conditions générales. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Les critères d’adjudication suivants ont été retenus, ainsi que leur pondération:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">«5.5.1 Critères</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Les offres reçues, éventuellement corrigées, seront évaluées qualitativement et économiquement sur la base des critères suivants (pondérés par les facteurs mentionnés):</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">Prix </span></i></b><b><i><span lang="FR">de l'offre</span></i></b></p> </td> <td width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">50%</span></i></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">Organisation de base du soumissionnaire</span></i></b></p> </td> <td width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">25%</span></i></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">— Qualité, formulaire Q1</span></i></p> </td> <td valign="top" width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">5%</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">— Organisation interne, formulaire Q2</span></i></p> </td> <td valign="top" width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">5%</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">— Contribution au développement durable, formulaire Q5</span></i></p> </td> <td width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">5%</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">— Références, formulaire Q9</span></i></p> </td> <td valign="top" width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">5%</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">— Engagement en faveur de la formation</span></i></p> </td> <td width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">5%</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">Planification des moyens</span></i></b></p> </td> <td width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">25%</span></i></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">— Formulaire R6 accompagné d'un planning</span></i></p> </td> <td valign="top" width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">20%</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="461"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">— Description de l'organisation de chantier en fonction des étapes de </span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> réalisation</span></i></p> </td> <td valign="top" width="119"> <p align="right" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">5%</span></i></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> (…)»</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Le barème des notes est de 0 à 5 (ch. 5.5.2). La notation du prix s’est faite selon la méthode suivante T2 du Guide romand pour les marchés publics (ci-après: Guide romand): montant de l'offre la moins disante divisé par le montant de l’offre en question, le tout à la puissance 2 et multiplié par 5 (ch. 5.5.3).</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Le groupe des évaluateurs se composait de deux municipaux et des deux chefs du service de l’urbanisme et des travaux des communes concernées, ainsi que d’un représentant du mandataire, C.________, à ********.</span></p> <p class="LettreAvec"><span lang="FR">B.<span> </span></span><span lang="FR">Dans le délai imparti, huit offres ont été déposées, dont celles de B.________, pour un montant de 995'762 fr.80, et de A.________, pour un montant de 997'003 fr.15. L’évaluation des offres a fait apparaître le résultat final suivant:</span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top" width="265"> <p class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="104"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">B.________</span></i></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="94"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">A.________</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265"> <p class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="47"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">Note</span></i></p> </td> <td valign="top" width="57"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">Points</span></i></p> </td> <td valign="top" width="43"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">Note</span></i></p> </td> <td valign="top" width="52"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">Points</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265"> <p class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">Prix</span></i></p> </td> <td valign="top" width="47"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">5.00</span></i></p> </td> <td valign="top" width="57"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">2.50</span></i></p> </td> <td valign="top" width="43"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">4.99</span></i></p> </td> <td valign="top" width="52"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">2.49</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265"> <p class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">Organisation de base du soumissionnaire</span></i></p> </td> <td valign="top" width="47"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">5.00</span></i></p> </td> <td valign="top" width="57"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">1.25</span></i></p> </td> <td valign="top" width="43"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">5.00</span></i></p> </td> <td valign="top" width="52"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">1.25</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265"> <p class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">Planification des moyens</span></i></p> </td> <td valign="top" width="47"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">4.50</span></i></p> </td> <td valign="top" width="57"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">1.13</span></i></p> </td> <td valign="top" width="43"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">3.00</span></i></p> </td> <td valign="top" width="52"> <p align="right" class="Numroetlettresans"><i><span lang="FR">0.75</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265"> <p class="Numroetlettresans"><b><i><span lang="FR">Total des points</span></i></b></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="104"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><b><i><span lang="FR">4.88</span></i></b></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="94"> <p align="center" class="Numroetlettresans"><b><i><span lang="FR">4.49</span></i></b></p> </td> </tr> </table> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Le 13 avril 2021, les évaluateurs ont proposé aux municipalités concernées d’adjuger les travaux à B.________ au prix de 995'762 fr.80. Les 27 avril et 3 mai 2021, le mandataire prénommé des deux Municipalités a tenu deux séances de clarification, la première, avec les représentants de A.________, la seconde, avec ceux de B.________.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Aux termes du procès-verbal de la séance de clarification du 27 avril 2021 avec les représentants de A.________:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">"Question 1: Confirmez-vous le planning annoncé au retour de l'appel d'offres?</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Réponse: Oui</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Question 2 : Avez-vous pris connaissance de l'ensemble des ouvrages de soutènement à réaliser?</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Réponse : Oui pour ce qui concerne les murs dont les coupe-type figurent dans les documents d'appel d'offre.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Les autres murs n'apparaissent pas clairement sur les documents reçus.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Question 3 : Avez-vous tenu compte dans votre planification des contraintes de circulation des riverains durant les étapes de travaux?</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Réponse : Oui nous assurons les accès à chacun des riverains mais il se peut qu'il y ait des attentes à prévoir.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Question 4 : Êtes-vous conscients que la construction des murs de soutènement pose problème pour assurer la circulation des riverains?</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Réponse : Selon les coupes type présentées, la possibilité de passer est assurée mais il faut prévoir des attentes de 10mn selon l'avancement. Rien n'a été précisé dans les conditions d'appel d'offres à ce sujet."</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Au bas du procès-verbal figure la conclusion suivante:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">"Il apparaît clairement que l'entreprise a sous-estimé les problèmes liés à la circulation des riverains et si certains éléments ne paraissent pas clairs à leurs yeux, aucune question n'est parvenue au bureau d'ingénieurs. Il en est d'ailleurs de même pour l'ensemble des soumissionnaires."</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Aux termes du procès-verbal de la séance de clarification du 3 mai 2021 avec les représentants de B.________:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">"Question 1 : Confirmez-vous le planning annoncé au retour des appels d'offres?</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Réponse : Oui, tenant compte des impératifs locaux liés à la problématique de la circulation des riverains déjà vécue lors des travaux des services, mais après étude plus approfondie, il semble que nous pouvons gagner du temps, du fait qu'une partie<br/> des encaissements de la chaussée soit déjà réalisée lors des travaux précédents.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Question 2 : À combien de mois évaluez-vous votre nouvelle planification?</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Réponse: en principe, nous devrions prévoir 8 à 9 mois pour l'exécution de l'ensemble des travaux."</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Au bas du procès-verbal figure la conclusion suivante:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">"L'entreprise ayant déjà réalisé les travaux souterrains est bien consciente qu'il n'est pas possible d'éviter de morceler les étapes de travail dans le tronçon supérieur et que ceci nécessite de ne pas être trop optimiste pour l'annonce d'un délai plus court que celui annoncé ce jour."</span></p> <p class="LettreAvec"><span lang="FR">C.<span> </span></span><span lang="FR">Le 2 juin 2021, les Municipalités de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz ont informé A.________ de ce que le marché avait été adjugé à B.________, pour un montant de 924'570 fr.85 HT.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Le 9 juin 2021, les représentants de A.________, D.________ et E.________, ont été reçus par les évaluateurs, à leur demande. Ils ont notamment mis en cause l’honnêteté du jury et plus particulièrement celle du mandataire faisant allusion à des malversations, à des ouvertures d'enveloppes et à une tricherie sur la procédure. Il a été mis un terme abrupt à cette séance. Le 30 juin 2021, les Municipalités concernées ont fait savoir à A.________ qu’elles ne pouvaient accepter ce genre d’accusation et se sont réservé la faculté de porter plainte contre les deux intéressés. Par courrier de son conseil du 12 juillet 2021, A.________ a contesté que ces derniers aient tenu de tels propos.</span></p> <p class="LettreAvec"><span lang="FR">D.<span> </span></span><span lang="FR">Entre-temps, par acte du 17 juin 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre l’adjudication précitée auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à ce que la décision d'adjudication du 2 juin 2021 soit réformée en ce sens que le marché lui est adjugé. Subsidiairement, elle demande l’annulation de la décision et le renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le cas où le contrat portant sur l'objet de l'adjudication serait conclu entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, elle conclut à ce que le caractère illicite dudit contrat soit constaté.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">A.________et B.________ (ci-après: l'adjudicataire) ont été invitées à se déterminer sur la consultation de leurs offres respectives; cette dernière s’y est opposée, de sorte que, par avis du 13 juillet 2021, le juge instructeur a informé les parties que la consultation des offres n’était pas autorisée. Le 15 juillet 2021, A.________ a invité le juge instructeur à reconsidérer l’avis précité, en expliquant qu’il était important pour elle de consulter le formulaire R6 ainsi que le planning de son concurrent. Par courrier du même jour, le juge instructeur a renvoyé les parties au texte de l’art. 18 du règlement d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) et informé la recourante qu’elle pourrait exercer son droit d'être entendue ultérieurement, notamment lors d'une éventuelle audience.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Les Municipalités de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: les autorités intimées) ont produit le dossier d’appel d’offres; dans leur réponse, elles proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">B.________ conclut également au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">B.________ a dupliqué spontanément; elle maintient ses conclusions. </span></p> <p class="LettreAvec"><span lang="FR">E.<span> </span></span><span lang="FR">Le Tribunal a tenu audience le 15 octobre 2021. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants: pour A.________, E.________, directeur, et D.________, chef de secteur, assistés de Me Daphné Nicod; pour la Municipalité de Blonay, F.________, syndic, G.________, municipal, et H.________, chef du service de l’urbanisme et des travaux; pour la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, I.________, municipal; tous assistés d’J.________, C.________, et de Me Michèle Meylan; pour B.________, K.________, assisté de Me Christophe Claude Maillard.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Le compte-rendu de l’audience a été communiqué aux parties et celles-ci se sont déterminées sur son contenu.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">A.________ et les autorités intimées ont en outre produit leurs explications finales écrites; chacune d’entre elles a maintenu ses conclusions. Pour sa part B.________ s’est référée à ses écritures précédentes.</span></p> <p class="LettreAvec"><span lang="FR">F.<span> </span></span><span lang="FR">Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.</span></p> <p class="XArrt-Considrant"><span lang="FR">Considérant en droit:</span></p> <p class="Numroavec"><span lang="FR">1.<span> </span></span><span lang="FR">a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) – étant rappelé que la qualité pour recourir doit être admise en procédure cantonale de manière au moins aussi large que devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) –, le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1). </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">b) En l’occurrence, l'offre de la recourante a été classée, au terme de l’évaluation des offres, au deuxième rang, avec un faible écart de points (0,39 sur 5 points). A cet égard, la jurisprudence a retenu l'intérêt digne de protection du soumissionnaire évincé lorsque celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1; 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). <span class="NumroetlettresansCar">Il convient par conséquent d'admettre que la recourante est légitimée à recourir.</span></span></p> <p class="Numroetlettresans"><span class="NumroetlettresansCar"><span lang="FR">c) </span></span><span lang="FR">Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.</span></p> <p class="Numroavec"><span lang="FR">2.<span> </span></span><span lang="FR">a) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b). </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">b) En revanche, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91) que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). </span><span lang="FR">La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">c) On rappelle par ailleurs qu’en droit des marchés publics, c’est l’état de fait tel qu’il se présente au moment de la décision d’adjudication qui est déterminant et non celui qui prévaut lors du jugement sur un éventuel recours (ATF 143 I 177 consid. 2.5 p. 184 s.).</span></p> <p class="Numroavec"><span lang="FR">3.<span> </span></span><span lang="FR">La recourante se plaint d’abord de ce que la procédure d’adjudication serait entachée de plusieurs irrégularités et violations du principe de la transparence.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">a) aa) Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 161). En particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c; CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019, consid. 5a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités). </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Cardinal en matière de marchés publics, le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle la présentation des critères annoncés après le dépôt des offres (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références citées). Il exige du pouvoir adjudicateur, lorsqu'en sus des critères il établit concrètement des <span class="completematch">sous-critères</span> qu'il entend privilégier, qu’il communique ceux-ci par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective. Les critères d'adjudication doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. Ce principe n'exige cependant pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (cf. ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 141 II 353 consid. 8.2.3 p. 375). De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références citées).</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Au demeurant, il importe de s’assurer de ce que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation (v. sur ce point, arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014 consid. 3b; MPU.2012.0023 consid. 4). L’art. 37 al. 4 RLMP-VD prescrit à cet égard que l</span><span lang="FR">es méthodes d'évaluation de chaque critère retenu doivent être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Cette obligation vise notamment à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 209).</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">bb) Une éventuelle violation du principe de la transparence sous cet aspect ne conduit à l’annulation de l’adjudication que si elle a influé sur le résultat final de l’évaluation de l’offre; il appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire (arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/bb; MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4a; MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012 consid. 4; MPU.2012.0005 consid. 2b; GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 3a).</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">b) En l’occurrence, les autorités intimées ont expliqué en audience la raison pour laquelle la séance d’ouverture des offres a été avancée du 25 mars 2021, date d’ouverture annoncée dans la publication de l’appel d’offres, au 24 mars 2021. En effet, le représentant de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, le municipal I.________, était absent à compter du 25. Quoi qu’il en soit, à cette date, toutes les offres étaient parvenues aux autorités intimées, puisque le délai de dépôt avait été arrêté au 22 mars 2021. Le municipal blonaysan G.________ a du reste confirmé qu’à l’ouverture, toutes les offres étaient scellées et déposées dans un carton. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">c) La recourante se plaint d'une violation du principe de la transparence et de non-discrimination. Selon ses explications, si l'appel d'offres désigne le sous-critère 3.1 «Formulaire R6 accompagné d'un planning» comme un tout, valant 20% de la note totale, dans le tableau final, ce sous-critère apparaît comme étant divisé en deux (sous-)sous-critères (ou éléments d'appréciation), à savoir le formulaire R6 (10 points) et l'établissement d'un planning (30 points). La recourante relève que ces deux éléments avaient un poids différent, ce qui n'a pas été communiqué dans l'appel d'offres.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">aa) Il ressort du procès-verbal d’évaluation que, pour noter le sous-critère 3.1 "Formulaire R6 accompagné d'un planning", il a d’abord été tenu compte du formulaire R6, que les soumissionnaires devaient remplir et joindre à leur offre, puis du planning des travaux. On peut effectivement admettre avec les autorités intimées que ces éléments d'appréciation sont inhérents au sous-critère; leur publication ne s’imposait donc pas.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Pour les autorités intimées et l’adjudicataire, le fait d'accorder moins de poids dans la notation au fait de remplir correctement le formulaire R6, formulaire relativement succinct, qu'à celui du planning, ne serait en rien critiquable, dès lors que cette différence dans la pondération était parfaitement prévisible par tous les soumissionnaires. Les autorités intimées relèvent du reste que tous les soumissionnaires ont obtenu la note maximale pour le formulaire en question.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Il est très douteux que la pondération des éléments d'appréciation d'un sous-critère doive être communiquée préalablement aux soumissionnaires (cf. arrêt MPU.2017.0044 précité consid. 6a/aa). </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Quoi qu'il en soit, il apparaît que si l'on accorde le même poids, soit 20 points, aux deux éléments d'appréciation, le classement ne s'en trouve pas modifié. En effet, dans cette hypothèse, la recourante et l'adjudicataire obtiendraient pour l'élément d'appréciation "formulaire R6" chacune le maximum de 20 points. Pour l'élément d'appréciation "planning", elles recevraient respectivement 10 (1/2 de 20) et 16,66 (5/6 de 20) points au lieu de 15 (1/2 de 30) et 25 (5/6 de 30) points. Le nombre de points pour le sous-critère 3.2 demeurant inchangé (soit 5 pour la recourante et 10 pour l'adjudicataire), la notation du critère 3 serait de 35 points sur 50 pour la recourante (note de 3,5) et de 46,66 points pour l'adjudicataire (note de 4,66). La note globale serait 4,62 pour la recourante (= {[4,99 </span><span lang="FR">×</span><span lang="FR"> 2] + 5 + 3,5} : 4) et 4,915 pour l'adjudicataire (= {[5 </span><span lang="FR">×</span><span lang="FR"> 2] + 5 + 4,66} : 4). L'écart de notation se réduirait à 0,295 contre 0,39 selon la décision attaquée. Force est ainsi d’admettre qu'une hypothétique violation du principe de la transparence n’aurait de toute façon pas influé sur le résultat de la procédure. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">d) Dans sa réplique, la recourante se plaint en outre de ce que la durée des travaux aurait fait l’objet de négociations prohibées (cf. art. 35 al. 1 RLMP-VD) entre les représentants des autorités intimées et l’adjudicataire. Elle se fonde à cet égard sur le procès-verbal de la séance de clarification du 3 mai 2021, au cours de laquelle l'adjudicataire a dans un premier temps confirmé le planning des travaux annoncé au retour des appels d'offres, à savoir onze mois, pour ensuite préciser que: <i>«après étude plus approfondie, il semble que nous pouvons gagner du temps».</i> A la question de savoir comment serait évaluée cette nouvelle planification, l'adjudicataire a répondu de manière prudente qu'il pouvait réaliser l’ensemble des travaux faisant l’objet du marché sur une durée de huit à neuf mois. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Si la clarification des offres ne doit pas servir à modifier celles-ci (en vertu du principe de l'intangibilité des offres</span><span lang="FR"> [cf. art. 29 al. 3 RLMP-VD]</span><span lang="FR">), mais seulement à les interpréter, le résultat de la clarification peut en principe être exploité lors de l'évaluation (cf. Poltier, op. cit., n. 314, selon lequel l'épuration [ou clarification] des offres consiste en un travail préparatoire nécessaire pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer les offres en vue de l'adjudication). Dans le cas particulier, s'il ressort de la séance de clarification que la durée de onze mois figurant dans l'offre de l'adjudicataire est plutôt une estimation haute, qui pourrait être revue à la baisse, il n'en demeure pas moins que l’adjudicataire s’est engagée sur la durée de onze mois, ce que son représentant a rappelé en audience. Par ailleurs, la notation du 13 avril 2021 établie sur la base d'une durée de travaux de 11 mois n'a pas été modifiée suite aux séances de clarification. Au surplus, la recourante ne peut rien tirer à son profit d’un procès-verbal de la Commission des finances du Conseil communal de Blonay, qui n’est pas l’autorité adjudicatrice. L’offre de l’adjudicataire n’a donc pas été modifiée entre le moment où elle a été déposée et celui où elle a été évaluée.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">e) Dans ces conditions, c’est en vain que la recourante se plaint d'irrégularités et de violations du principe de transparence.</span></p> <p class="Numroavec"><span lang="FR">4.<span> </span></span><span lang="FR">La recourante s’en prend à la notation du critère n°3, qu’elle estime entachée d’arbitraire. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">a) Dans les conditions générales du dossier d'appel d'offres, il était indiqué que le critère "Programme des travaux, organisation du chantier" serait évalué sur la base des éléments suivants (ch. 5.5.4):</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">« - <a name="_Hlk88230264">Durée planifiée des interventions.</a></span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Adéquation des phasages avec les contraintes spécifiques du chantier (circulation, accès, fermeture de route, etc.).</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Equipement et personnel prévu sur le chantier</span><span lang="FR">.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Garanties sur les moyens mis en œuvre pour réduire la durée des travaux.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">- Cohérence de l'ensemble des éléments ci-dessus.</span></p> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR"> 0 </span></i></b><b><i><span lang="FR">Information pas fournie </span></i></b><i><span lang="FR">Candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document</span></i></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top" width="172"> <p align="right" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR"> 1 Insuffisant</span></i></b></p> </td> <td valign="top" width="434"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Planification trop longue et ne correspondant pas aux contraintes imposées par le maître d'ouvrage.</span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Phasage proposé de toute évidence irréalisable ou équipement et personnel ne permettant pas la réalisation proposée. Incohérence importante de l'ensemble des éléments de la planification proposée.</span></i></p> </td> </tr> </table> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR"> 2 </span></i></b><b><i><span lang="FR">Partiellement suffisant </span></i></b><i><span lang="FR">Planification un peu trop longue par rapport aux exigences </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">du maître d'ouvrage.</span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Phasage proposé pas très réaliste.</span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Equipement et personnel un peu juste pour assurer la planification <span>proposée.</span></span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Incohérence partielle de l'ensemble des éléments de la planification </span></i><i><span lang="FR">proposée.</span></i></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR"> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td width="38"> <p align="right" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">3</span></i></b></p> </td> <td width="172"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">Satisfaisant</span></i></b></p> </td> <td width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Planification correspondant aux exigences du maître d'ouvrage.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Phasage proposé réaliste.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Equipement et personnel permettant d'assurer la planification proposée.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Cohérence de l'ensemble des éléments de la planification proposée.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="38"> <p align="right" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">4</span></i></b></p> </td> <td width="172"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">Satisfaisant avec</span></i></b></p> </td> <td width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Planification proposant une durée un peu plus courte que les</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td width="172"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">quelques avantages</span></i></b></p> </td> <td width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">exigences du maître d'ouvrage. </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Phasage proposé réaliste et bien étudié.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Equipement et personnel permettant d'assurer la planification proposée et possibilité de mettre en place des moyens supplémentaires si nécessaire.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Cohérence de l'ensemble des éléments de la planification proposée.</span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Planification proposant une méthode de travail assurant une durée d'exécution nettement plus courte et satisfaisant aux contraintes du maître d'ouvrage.</span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"><br/> <br/> <br/> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p align="right" class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">5</span></i></b></p> </td> <td width="172"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">Très satisfaisant avec</span></i></b></p> </td> <td width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Phasage proposé permettant de réduire la durée des travaux sans</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><b><i><span lang="FR">beaucoup d'avantages</span></i></b></p> </td> <td valign="top" width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">sans augmenter les contraintes pour les usagers du domaine public et les riverains.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Equipement et personnel proposé supérieur à la demande et permettant d'assurer la planification proposée.</span></i></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td valign="top" width="172"> <p class="MsoNormal"><i><span lang="FR"> </span></i></p> </td> <td width="399"> <p align="left" class="MsoNormal"><i><span lang="FR">Cohérence de l'ensemble des éléments de la planification. proposée.</span></i></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">(…)»</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Cette grille d'évaluation était complétée par les ch. 6.4 et 6.5 des conditions générales, à teneur desquels:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">«6.4 Programme et organisation des travaux </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">Un programme prévisionnel d'avancement des travaux sera élaboré par l'entrepreneur et annexé à l'offre. Ce document mentionnera notamment la durée (nombre de jours ouvrables) pendant lesquels l'entreprise s'engage à effectuer les travaux, le nombre d'étapes envisagées et les principales phases de déroulement des travaux. Il sera complété par un descriptif de l'organisation (organigramme), de la structure et de l'effectif qu'il souhaite mettre en œuvre pour l'exécution des travaux. Compléter et retourner l'annexe.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">6.5 Installations et équipements </span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">L'entrepreneur remettra avec son offre une liste des installations de chantier prévues avec notamment les installations fixes.</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">De même, une liste des principaux équipements, matériels et engins utilisés sur le chantier sera fournie.»</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">b) aa) Au sous-critère 3.1 (formulaire R6 et planning), la recourante a obtenu la note de 3,125, soit 25 points sur 40. S'agissant du formulaire R6, elle a obtenu le maximum de 10 points. En ce qui concerne le planning, la bonne présentation "des documents du planning" a été retenue comme aspect positif. En revanche, ont été retenus comme aspects négatifs les trois éléments suivants: <i>«Planification peu réaliste en fonction des critères des conditions générales du dossier d'appel d'offres, ch. 2.4, 2.5, 2.6 et 3.8.4»</i>; <i>«Ecart très important entre le planning de 12 mois prévue dans SIMAP et celui présenté... Aucune question n'a été posée à ce sujet par l'entreprise»;</i> <i>«<a name="_Hlk88211684">Temps jugé trop court pour l'exécution de l'ensemble des ouvrages de soutènement</a>»</i>. A titre de remarque générale, il a été relevé que l’offre de la recourante ne tenait pas compte des contraintes locales. Son offre a dès lors reçu 15 points sur 30 pour le second élément d'appréciation. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">L’adjudicataire a reçu la note de 4,375, correspondant à 35 points sur 40, à savoir 10 points pour le formulaire R6 et 25 pour le planning. S'agissant de ce dernier élément d'appréciation, les évaluateurs ont retenu deux points positifs: <i>«Bonne présentation des documents du planning»</i>; <i>«Programme de travaux réaliste en fonction des critères des conditions générales du dossier d'appel d'offres selon ch. 2.4, 2.5, 2.6 et 3.8.4»</i>. A titre de remarque générale, ils ont retenu que l’offre de l’adjudicataire tenait compte des contraintes locales.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">bb) La recourante soutient que la note maximale de 5 aurait dû lui être attribuée. Elle fait valoir qu'elle a proposé un délai d'exécution des travaux de cinq mois ou quatre mois et demi (réplique p. 6 i. f./7 i. i.) – contre onze pour l’adjudicataire et douze selon l'estimation des pouvoirs adjudicateurs. En se référant à la grille d'appréciation, elle fait valoir qu'elle s'est employée à réduire au maximum la durée d'exécution, </span><span lang="FR">grâce à la mise en place de deux équipes simultanément, </span><span lang="FR">tout en respectant l'intérêt des usagers riverains de la route à continuer de l'utiliser. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Il ressort de la grille d'évaluation reproduite ci-dessus que l'offre est appréciée, s'agissant de la durée des travaux, en fonction de celle indiquée par le maître de l'ouvrage, qui sert de référence. Ainsi, la note 3 sanctionne une planification correspondant aux exigences du maître de l'ouvrage, la note 4 une planification proposant une "durée un peu plus courte que les exigences du maître d'ouvrage" et la note 5 une planification proposant une méthode de travail assurant "une durée d'exécution nettement plus courte et satisfaisant aux contraintes du maître d'ouvrage". Le but pour les soumissionnaires était donc de planifier dans le temps les travaux en premier lieu de manière conforme à l'estimation par le maître de l'ouvrage. Si la durée des travaux était réduite par rapport à l'estimation, cela représentait un avantage, mais pour autant seulement que ce gain de temps ne soit pas obtenu au détriment des autres exigences du maître de l'ouvrage. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Dans la grille en question, la durée d'exécution des travaux n'est du reste pas le seul critère. Au nombre des autres critères figurent notamment le caractère plus ou moins réaliste de la planification, ainsi que les contraintes pour les usagers du domaine public et les riverains. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">En l'occurrence, les autorités intimées justifient la décote de l’offre de la recourante par le fait que la planification des travaux de cette dernière est apparue peu réaliste aux yeux des évaluateurs. En effet, la recourante, qui a estimé la durée des travaux à partir de données d'expérience (en se basant sur les quantités issues des plans, auxquelles elle a appliqué un rendement journalier), n'aurait pas tenu compte des contraintes locales. La recourante le conteste, en faisant valoir qu'il appartient aux autorités intimées de prouver que son planning n'est pas réaliste.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">La recourante a tenu compte dans son offre des murs de soutènement "dont les coupe-type figurent dans les documents d'appel d'offre" (procès-verbal de la séance de clarification du 27 avril 2021). Elle n'a pas tenu compte de la construction d'un mur de soutènement à la jonction du projet avec la route des Deux Villages (réplique p. 11), voire de deux murs de soutènement (duplique des autorités intimées p. 2). Elle fait valoir à ce sujet qu'aucun des plans du dossier d'appel d'offres n'indique que ce mur doit être construit. Les autorités intimées répondent que, s'il est vrai qu'une mention aurait pu être apposée sur les plans pour plus de clarté, il allait de soi que les murs en question devaient être démolis et reconstruits, du moment que la chaussée était élargie. Elles ajoutent que les métrés tenaient compte de ces murs, ce qui n'avait échappé à aucun autre soumissionnaire (duplique p. 2). La recourante soutient que la construction du mur en question n'a de toute façon "aucun impact sur le planning, ces travaux pouvant être réalisés en parallèle avec une équipe supplémentaire puisque l'accès en fourche à cet endroit permet le passage des riverains pendant les travaux" (réplique p. 12).</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Dans son planning, la recourante a choisi de traiter simultanément le mur de soutènement et la chaussée, en engageant deux équipes simultanément. Il s’agit là d’un parti pris consistant à réaliser les travaux sur une période plus courte, qui est susceptible de causer une gêne plus importante aux riverains. A cet égard, il ressortait des conditions générales que le chemin de Chenalettaz dans sa partie supérieure est bordé de nombreuses villas et qu'il serait "absolument nécessaire" de prévoir des étapes de travail permettant un trafic restreint des bordiers; il était important d'en tenir compte dans l'élaboration "précise" du planning des travaux; il était de même indispensable de mettre en œuvre tous les moyens pour limiter la durée des travaux et "surtout" les contraintes pour les automobilistes sur cet axe routier (ch. 2.4). Il était possible d'envisager de faire des étapes de travaux menées en parallèle, "pour autant qu'au moins un sens de circulation reste possible pour les accès des riverains" (ch. 2.6). Or, contrairement à cette exigence, le programme des travaux menés en parallèle prévu par la recourante sur le tronçon supérieur ne permet pas de garder libre un sens de circulation pour les accès des riverains, puisqu’il impliquerait, selon ses explications données lors de la présente procédure, de faire attendre ces derniers durant dix minutes, le temps de déplacer les engins de chantier. Aucune mesure pour assurer le transit des riverains n'est mentionnée dans l'offre de la recourante.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">La recourante n’a apparemment pas tenu compte, dans son offre, du temps d’interruption de chantier et de déplacement des engins à chaque passage d’un riverain, ce qui réduit dans un certaine mesure le rendement de chaque étape. Pour mesurer la contrainte dont la recourante n’a pas tenu compte, les autorités intimées ont produit en audience un document intitulé «comptage des véhicules», dont il ressort 289 mouvements quotidiens de véhicules sur le tronçon concerné. Dans ses dernières écritures, la recourante conteste ce qui précède, en expliquant que ce chiffre englobe le trafic de transit des riverains du secteur sud du tronçon qui passent par le secteur nord, ce alors même que, pendant les travaux, le secteur sera interdit à la circulation à l'exception des riverains. Pour la recourante, compte tenu du nombre de villas desservies par le tronçon concerné, on obtiendrait tout au plus 45 mouvements quotidiens de véhicules. Selon ses explications, une attente de dix minutes au maximum pendant sept jours, causée à quinze riverains au plus, satisferait aux exigences posées par le cahier des charges. La recourante propose sans doute d’autres solutions permettant de réduire cette gêne, mais il n'est pas possible d'en tenir compte, puisqu'elle n'en a pas fait état dans son offre. Peu importe cependant. Est en effet déterminant le fait que, dans la mesure où il ne permet pas de maintenir constamment un sens de circulation, le programme de travaux proposé par la recourante ne répond pas aux exigences du maître de l’ouvrage, telles qu’elles étaient clairement posées aux ch. 2.4 à 2.6 des conditions générales de l’appel d’offres. En outre, cela est de nature à remettre en cause, dans une certaine mesure, le caractère réaliste du planning de la recourante. Il en va de même, quoi qu'en dise la recourante, de la non-prise en compte du mur ou des deux murs de soutènement à réaliser (cf. le procès-verbal d'évaluation, selon lequel le temps pour l'exécution de l'ensemble des ouvrages de soutènement a été jugé trop court).</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Au vu de ce qui précède, la note 3 attribuée à la recourante au sous-critère 3.1 n'est en tout cas pas manifestement insoutenable. En particulier, les autorités intimées n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en dépréciant quelque peu un concept de réalisation des travaux pouvant conduire à une attente de 10 minutes pour les riverains, fussent-ils peu nombreux. On peut comprendre en effet qu'une municipalité préfère un mode d'exécution causant une gêne moindre à ses administrés, même sur une période plus longue. Du reste, la note 3 correspond à "satisfaisant", ce qui suppose une "planification correspondant aux exigences du maître d'ouvrage". Au vu de ce qui précède, on peut même se demander si cette notation n'est pas plutôt généreuse.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">cc) La recourante critique la notation de l’offre de l’adjudicataire. Dans son recours, elle relève que la durée des travaux prévus (onze mois pour l’adjudicataire contre cinq mois pour la recourante) est complétement irréaliste, du moment que ceux-ci tiennent compte d'une main d'œuvre qui ne comprend que 1,7 ouvrier. Dans le formulaire R6 joint à son offre, l’adjudicataire a pourtant annoncé 3,4 personnes. Dans ses dernières écritures, la recourante fait valoir qu'au vu "de la durée très longue des travaux proposée et de son planning irréaliste", l'adjudicataire devrait se voir attribuer une note inférieure à celle de 4.5 obtenue pour le critère 3 (dans son ensemble, correspondant à la moyenne de 4,375 au sous-critère 3.1 et de 5 au sous-critère 3.2). La recourante critique en outre le planning de l'adjudicataire, composé d'un plan d'étapage et d'un programme de type "Gantt". Selon elle, il s'agit d'un programme simpliste, pour ne pas dire bâclé, qui représente uniquement une barre par étape, sans détailler en particulier ni le déroulement des tâches, ni les rendements admis, ni les ressources affectées à une tâche, ni le sens du travail à l'intérieur de l'emprise.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">S'agissant de la durée des travaux planifiée par l'adjudicataire, soit 11 mois, elle est proche de celle indiquée sur la plate-forme simap par le maître de l'ouvrage (13 mois et demi, mais durée "nette", après déduction des pauses telles que fêtes de fin d'année etc. de 12 mois [compte-rendu d'audience p. 2]). En outre, lors de la séance de clarification, l'adjudicataire a indiqué qu'après "étude plus approfondie", il semblait qu'il pouvait gagner du temps, de sorte qu'il comptait avec une durée de 8 à 9 mois pour l'ensemble des travaux. Il ressort ainsi de la clarification que la durée de 11 mois indiquée par l'adjudicataire est plutôt une estimation haute, qui pourrait être revue à la baisse. Par ailleurs, d’autres soumissionnaires ont offert des travaux sur une durée plus ou moins égale voire plus longue que l’adjudicataire (à savoir une soumission à 10 mois, une autre à 12 mois et une troisième à 15 mois). Rien n'indique par conséquent que la durée de 11 mois planifiée par l'adjudicataire ne serait pas réaliste. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">En ce qui concerne le programme des travaux fourni par l'adjudicataire (plan d'étapage et programme de type "Gantt", permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet, lesquelles sont représentées par une barre ou un trait servant à décrire graphiquement l'avancement du projet), il a été exposé en audience que le plan d'étapage prévoit dix-neuf étapes de travaux, d'une durée variable, en fonction notamment de la présence d'accès riverains (compte-rendu d'audience p. 3). L'exécution dans le temps des dix-neuf étapes ressort du programme de type "Gantt". Celui-ci indique notamment les machines utilisées, ainsi que le personnel. Les informations demandées au vu des critères d'évaluation rappelés ci-dessus ("durée planifiée des interventions; adéquation des phasages avec les contraintes spécifiques du chantier [circulation, accès, fermeture de route, etc.]; équipement et personnel prévu sur le chantier"; voir aussi les ch. 6.4 et 6.5 reproduits ci-dessus) y figurent, quoi qu'en dise la recourante. Quant aux autres informations citées par la recourante (not. le déroulement des tâches, les rendements admis, le sens du travail à l'intérieur de l'emprise), il n'apparaît pas qu'elles étaient exigées, la recourante n'établissant pas que tel était le cas. L’adjudicataire a ainsi répondu aux exigences du maître de l’ouvrage en prévoyant un planning contenant un étapage précis et détaillé (cf. à ce sujet ch. 2.4 des conditions générales: "Il est donc important d'en tenir compte dans l'élaboration <i>précise</i> du planning des travaux" [mise en évidence par le rédacteur]), dans lequel chaque intervention, estimée en temps, sera réalisée selon un déroulement traditionnel ne perturbant pas l’accès par les riverains, ceux-ci pouvant sortir par le bas ou par le haut du chemin. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Dans ces conditions, la notation de 4,375 de l'offre de l'adjudicataire au sous-critère 3.1 n'apparaît à tout le moins pas comme manifestement insoutenable. Partant, elle n'est pas arbitraire. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">c) aa) Le sous-critère 3.2 (description de l'organisation du chantier en fonction des étapes de réalisation) </span><span lang="FR">était évalué en fonction du programme prévisionnel (ch. 6.4 des conditions générales) et des installations et équipements (ch. 6.5). La recourante a obtenu 5 points sur 10, ce qui correspond à la note 2,5. Le procès-verbal d'évaluation retient comme aspects négatifs "Documents insuffisants selon chiffre 6.4 et 6.5 du dossier d'appel d'offres". A titre de remarque générale, il est relevé ce qui suit:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">"Aucunes informations relatives aux installations de chantier. Les éléments fournis ne permettent pas de se rendre compte des diverses étapes d'avancement, notamment pour le tronçon supérieur". </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">L'adjudicataire a </span><span lang="FR">obtenu 10 points sur 10, ce qui correspond à la note 5. </span><span lang="FR">Les évaluateurs ont relevé, dans l’offre de l’adjudicataire, au titre des aspects positifs: <i>«Programme précis avec indications des étapes de travail, tenant compte des difficultés d'accès des riverains et notamment des étapes de revêtement effectuées en fonction de ces dernières»</i>; <i>«Indications précises des installations de chantier prévues dans l'organisation du chantier»</i>. Au titre des aspects négatifs, ils ont noté: <i>«Aurait pu tenir compte d'un délai un petit peu plus court sur l'étape supérieure en connaissance des encaissements de chaussée en partie exécutés lors des travaux des services»</i>. </span><span lang="FR">A titre de remarque générale, il est relevé ce qui suit:</span></p> <p class="MsoQuote"><span lang="FR">"Bonne vision des contraintes liées à la problématique des accès riverains". </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">bb) L</span><span lang="FR">a recourante soutient que la note maximale aurait dû lui être attribuée pour ce sous-critère. Elle fait valoir que son offre contient la liste des personnes-clés qui interviendront sur le chantier, le nombre d'ouvriers mis à disposition, le matériel et les équipements prévus, avec les détails (annexe R6), une brève description des étapes, ainsi que, et surtout, un planning au jour le jour précisant également les ouvriers intervenant et les équipements nécessaires pour chaque jour de chantier, de même que les heures de travail (programme des travaux détaillé avec effectif et engins). Pour leur part, les autorités intimées rappellent que le sous-critère 3.2 étant en lien direct avec le planning, la recourante s'est également vu attribuer la moitié des points, pour les mêmes raisons que celles qui ont sanctionné son offre au sous-critère 3.1. </span><span lang="FR">Selon les autorités intimées, la note attribuée à la recourante s'explique en particulier par l'absence de calendrier dans son offre, en sus du planning, calendrier qui avait été demandé et qui a été fourni par l'adjudicataire. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">La recourante a proposé un planning de type «chemin de fer», dans lequel les tâches sont représentées sur un graphique avec l'emplacement sur un axe (horizontal) et un calendrier sur l'autre (vertical). L'offre de la recourante contient donc un calendrier, quoi qu'en disent les autorités intimées.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">La comparaison entre le programme des travaux de la recourante et celui proposé par l’adjudicataire montre que cette dernière a davantage pris en considération les exigences du maître de l’ouvrage, telles qu’elles figurent au ch. 6.4 des conditions générales de l’appel d’offres. En effet, l’adjudicataire a, dans son programme, annoncé deux phases successives (tronçon supérieur et tronçon inférieur) et détaillé les différentes étapes (dix-neuf au total) de travaux. La segmentation en étapes tient compte notamment de la présence d'accès riverains. Pour sa part, la recourante a divisé son programme en trois secteurs, en commençant par le tronçon supérieur pour finir par le tronçon inférieur. Cette planification très générale ne permet pas de savoir comment elle va traiter la question de l'accès des riverains dans le tronçon supérieur (de l’intersection avec le chemin de Chamoyron au débouché sur la route des Deux-Villages), qui est bordé de part et d’autre de villas. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">A cela s’ajoute que, malgré ce qui était demandé au ch. 6.5 des conditions générales ("[…] avec notamment les installations fixes"), l’offre de la recourante ne comporte aucune information sur les installations de chantier. En revanche, l’adjudicataire a obtenu l’accord d’un propriétaire riverain pour entreposer provisoirement ses installations et son offre comporte des indications à cet égard (cf. plan intitulé "Installations de chantier"). </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Au final, l’offre de l’adjudicataire apparaît comme plus complète et plus détaillée que celle de la recourante, ce qui justifie la différence de notation.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Du reste, à supposer même que l'adjudicataire reçoive au sous-critère 3.2 le même nombre de points que la recourante (5 points) et que, au sous-critère 3.1, les deux éléments d'appréciation aient le même poids (20 points, cf. consid. 3c ci-dessus), l'adjudicataire resterait en tête, avec une note globale de 4,79 (= {[5 </span><span lang="FR">×</span><span lang="FR"> 2] + 5 + 4,16} : 4) contre 4,62 pour la recourante.</span></p> <p class="Numroavec"><span lang="FR">5.<span> </span></span><span lang="FR">La recourante s’en prend également à la notation du prix. Elle ne critique pas le fait que l’adjudicataire ait déposé l’offre la moins disante et reçu la note maximale. Elle constate cependant qu’avec une offre de 1'240 fr.40 supérieure à celle de l’adjudicataire, elle a obtenu "seulement" la note de 4,99. Elle relève que le soumissionnaire classé en troisième position au critère du prix a offert un prix supérieur à celui de l'adjudicataire par 93'205 fr.75, soit une différence de 75 x 1'240 fr.40; or, son offre a tout de même reçu la note de 4,18. La recourante se plaint à cet égard d'une violation des principes de la transparence et de non-discrimination. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">a) Pour les autorités intimées, la différence qui sépare l’offre de la recourante de celle de l’adjudicataire correspond à un écart de 0,12%. Sachant que la note s'obtient de manière purement mathématique selon la formule précisée dans le dossier d'appel d'offres (sous chiffre 5.5.3), la note de 4,99 respecte, selon elles, l'égalité de traitement et reflète la différence, certes faible, existant entre les deux offres.</span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">b) On ne voit pas que la recourante, qui arrive en deuxième position sur le prix, puisse revendiquer la note maximale (ce qui ne modifierait de toutes manières pas le classement). En outre, la méthode de notation du prix a été annoncée (ch. 5.3.3 précité des conditions générales), sans avoir suscité des critiques de la part de la recourante, et correctement appliquée en l’espèce. Partant, le grief est mal fondé.</span></p> <p class="Numroavec"><span lang="FR">6.<span> </span></span><span lang="FR">Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. </span></p> <p class="Numroetlettresans"><span lang="FR">Au vu du sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, des dépens seront alloués aux autorités intimées et à l’adjudicataire, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel; ces dépens seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).</span></p> <b><span lang="FR"><br/> </span></b> <p class="XArrt-Considrant"><span lang="FR"> </span></p> <p class="XArrt-Considrant"><span lang="FR">Par ces motifs<br/> la Cour de droit administratif et public<br/> du Tribunal cantonal<br/> arrête:</span></p> <p class="XArrt-Considrant"><span lang="FR"> </span></p> <p class="RetraitDispositif"><span lang="FR">I.<span> </span></span><span lang="FR">Le recours est rejeté. </span></p> <p class="RetraitDispositif"><span lang="FR">II.<span> </span></span><span lang="FR">La décision des Municipalités de Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz, du 2 juin 2021, est confirmée.</span></p> <p class="RetraitDispositif"><span lang="FR">III.<span> </span></span><span lang="FR">Les frais d’arrêt, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la charge de A.________.</span></p> <p class="RetraitDispositif"><span lang="FR">IV.<span> </span></span><span lang="FR">A.________ versera aux Municipalités de Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.</span></p> <p class="RetraitDispositif"><span lang="FR">V.<span> </span></span><span lang="FR">A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FR"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">Lausanne, le 8 décembre 2021</span></p> <p class="CitationLisible"><span lang="FR"> </span></p> <p class="Xprsetgreffier"><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK3"><span lang="FR">Le président: Le greffier: </span></a><span lang="FR"><br/> <br/> <br/> </span></p> <p class="Voiederecours"><span lang="FR">Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.</span></p> <p class="Voiederecours"><span lang="FR">Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. </span><span lang="FR">Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.</span></p> </div></body></html>