Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG160218-O U/ei Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichterin Noëlle Kai- ser Job, die Handelsrichter Hans Dietschweiler und Christoph Pfen- ninger, die Handelsrichterin Astrid Fontana sowie die Gerichts- schreiberin Daniela Solinger Urteil vom 18. Januar 2021 in Sachen A._____ AG, Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____, gegen B._____ AG, Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____, betreffend Forderung / Bauhandwerkerpfandrecht - 2 - Inhaltsübersicht I. Sachverhalt und Verfahren .......................................................................................................... 6 A. Parteien und ihre Stellung .................................................................................................... 6 B. Ausgangslage / Prozessgegenstand .................................................................................... 7 C. Prozessverlauf ...................................................................................................................... 9 D. Beweisvorbringen der Parteien .......................................................................................... 12 II. Formelles.................................................................................................................................... 13 1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit ................................................................................. 13 2. Objektive Klagehäufung ..................................................................................................... 13 3. Klageänderung ................................................................................................................... 13 III. Grundlagen ............................................................................................................................... 14 1. Zivilprozessuale Grundsätze .............................................................................................. 14 2. Vertragliche Grundlagen .................................................................................................... 16 2.1. Werkverträge Nr. 11211, Nr. 11214 und Nr. 11212 ....................................................... 16 2.2. Werkvertrag Nr. 21107 ................................................................................................... 17 IV. Die klägerische Forderung im Überblick ............................................................................... 18 1. Grundforderung .................................................................................................................. 18 2. Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten..................................................................... 19 3. Offene Werklohnforderung der Klägerin ............................................................................ 19 V. Forderung betr. Liegenschaft C._____-strasse ..................................................................... 20 1. Ausgangslage ..................................................................................................................... 20 2. Ausmass ............................................................................................................................. 21 2.1. Rechtliches ..................................................................................................................... 21 2.2. Ausgangslage ................................................................................................................ 22 2.3. Zur Aufnahme der Ausmasse und deren Anerkennung ................................................ 24 2.4. Teilweise bestrittene Position NPK 113 (Baustelleneinrichtung) ................................... 28 2.5. Teilweise bestrittene Position NPK 211 (Baugruben und Erdbau) / 237 (Kanalisation und Entwässerung) ..................................................................................................................... 39 2.6. Teilweise bestrittene Position NPK 241 (Ortbetonbau) ................................................. 42 2.7. Teilweise bestrittene Position NPK 314 (Maurerarbeiten) ............................................. 45 2.8. Total Ausmass ............................................................................................................... 51 3. Regieleistungen .................................................................................................................. 52 3.1. Rechtliches ..................................................................................................................... 52 3.2. Ausgangslage ................................................................................................................ 53 3.3. Zur anerkannten Vergütung nach Regie bezüglich einzelner Rapporte ........................ 54 3.4. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Ausmass ......................................... 56 3.5. Zum beklagtischen Einwand, es sei auf eine Vergütung verzichtet worden ................. 75 3.6. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Werkvertrag Abbruch ...................... 77 3.7. Weitere Regierapporte ................................................................................................... 82 3.8. Total Regieleistungen .................................................................................................... 82 4. Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung ......................................................................... 84 4.1. Wesentliche Parteivorbringen ........................................................................................ 84 4.2. Würdigung ...................................................................................................................... 85 4.3. Fazit ............................................................................................................................... 87 5. Nachtrag Nr. 3 .................................................................................................................... 87 5.1. Unbestrittenes ................................................................................................................ 87 5.2. Wesentliche Parteivorbringen ........................................................................................ 88 5.3. Rechtliches und Würdigung ........................................................................................... 88 5.4. Fazit ............................................................................................................................... 90 6. Zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen (Rechnung Nr. 150426) ...................... 90 6.1. Ausgangslage ................................................................................................................ 90 6.2. Würdigung und Fazit ...................................................................................................... 91 7. Zusammenfassung ............................................................................................................. 93 8. In Abzug zu bringende (Akonto-)Zahlungen der Beklagten ............................................... 93 9. Fazit Forderung betr. Liegenschaft C._____-strasse ......................................................... 94 VI. Forderung betr. Liegenschaft D._____-strasse .................................................................... 95 - 3 - 1. Ausgangslage ..................................................................................................................... 95 2. Ausmass ............................................................................................................................. 95 2.1. Ausgangslage ................................................................................................................ 95 2.2. Zur Aufnahme der Ausmasse und deren Anerkennung ................................................ 97 2.3. Teilweise bestrittene Position NPK 113 (Baustelleineinrichtung) .................................. 97 2.4. Teilweise bestrittene Position NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung) ................. 102 2.5. Teilweise bestrittene Position NPK 241 (Ortbetonbau) ............................................... 105 2.6. Teilweise bestrittene Position NPK 314 (Maurerarbeiten) ........................................... 114 2.7. Total Ausmass ............................................................................................................. 118 3. Regieleistungen ................................................................................................................ 119 3.1. Ausgangslage .............................................................................................................. 119 3.2. Zur anerkannten Vergütung nach Regie bezüglich einzelner Rapporte ...................... 120 3.3. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Ausmass ....................................... 122 3.4. Zum beklagtischen Einwand, es sei auf eine Vergütung verzichtet worden ............... 128 3.5. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Werkvertrag Abbruch .................... 129 3.6. Weitere Regierapporte ................................................................................................. 133 3.7. Total Regieleistungen .................................................................................................. 135 4. Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung ....................................................................... 137 4.1. Wesentliche Parteivorbringen ...................................................................................... 137 4.2. Würdigung .................................................................................................................... 138 4.3. Fazit ............................................................................................................................. 140 5. Nachtrag Nr. 2 .................................................................................................................. 140 5.1. Unbestrittenes .............................................................................................................. 140 5.2. Wesentliche Parteivorbringen ...................................................................................... 140 5.3. Rechtliches und Würdigung ......................................................................................... 141 5.4. Fazit ............................................................................................................................. 142 6. Zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen .......................................................... 142 6.1. Ausgangslage .............................................................................................................. 142 6.2. Würdigung .................................................................................................................... 143 6.3. Fazit ............................................................................................................................. 150 7. Zusammenfassung ........................................................................................................... 150 8. In Abzug zu bringende (Akonto-)Zahlungen der Beklagten ............................................. 150 9. Fazit Forderung betr. Liegenschaft D._____-strasse ....................................................... 152 VII. Forderung betr. Liegenschaft E._____-strasse ................................................................. 152 1. Ausgangslage ................................................................................................................... 152 2. Ausmass ........................................................................................................................... 152 2.1. Ausgangslage .............................................................................................................. 152 2.2. Zur Aufnahme der Ausmasse und deren Anerkennung .............................................. 154 2.3. Teilweise bestrittene Position NPK 113 (Baustelleneinrichtung) ................................. 154 2.4. Teilweise bestrittene Position NPK 241 (Ortbetonbau) ............................................... 159 2.5. Teilweise bestrittene Position NPK 314 (Maurerarbeiten) ........................................... 164 2.6. Teilweise bestrittene Position NPK 321 (Montagebau in Stahl) .................................. 168 2.7. Total Ausmass ............................................................................................................. 170 3. Regieleistungen ................................................................................................................ 171 3.1. Ausgangslage .............................................................................................................. 171 3.2. Zur anerkannten Vergütung nach Regie bezüglich einzelner Rapporte ...................... 172 3.3. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Ausmass ....................................... 173 3.4. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Werkvertrag Abbruch .................... 179 3.5. Weitere Regierapporte ................................................................................................. 180 3.6. Total Regieleistungen .................................................................................................. 182 4. Mehrkosten infolge Baustopps ......................................................................................... 183 4.1. Wesentliche Parteivorbringen ...................................................................................... 183 4.2. Würdigung .................................................................................................................... 184 4.3. Fazit ............................................................................................................................. 185 5. Zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen .......................................................... 186 5.1. Ausgangslage .............................................................................................................. 186 5.2. Würdigung .................................................................................................................... 187 5.3. Fazit ............................................................................................................................. 194 - 4 - 6. Zusammenfassung ........................................................................................................... 194 7. In Abzug zu bringende (Akonto-)Zahlungen der Beklagten ............................................. 194 8. Fazit Forderung betr. Liegenschaft E._____-strasse ....................................................... 196 VIII. Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten ................................................................... 196 1. Unbestrittenes .................................................................................................................. 196 2. Wesentliche Parteivorbringen .......................................................................................... 197 3. Rechtliches ....................................................................................................................... 197 4. Würdigung und Fazit ........................................................................................................ 198 IX. Verzugszins ............................................................................................................................ 199 1. Parteistandpunkte ............................................................................................................ 199 2. Rechtliches ....................................................................................................................... 200 3. Würdigung ........................................................................................................................ 201 3.1. Fälligkeit ....................................................................................................................... 201 3.2. Mahnung ...................................................................................................................... 202 3.3. Zinssatz ........................................................................................................................ 203 4. Fazit .................................................................................................................................. 203 X. Verrechnungsforderungen der Beklagten ............................................................................ 203 1. Ausgangslage ................................................................................................................... 203 2. Entgangene Mietzinseinnahmen ...................................................................................... 204 2.1. Parteistandpunkte ........................................................................................................ 204 2.2. Rechtliches ................................................................................................................... 204 2.3. Würdigung und Fazit .................................................................................................... 205 3. Mehrkosten für die Begutachtung der klägerischen Ausmassberechnungen durch die Generalplanerin ......................................................................................................................... 206 3.1. Parteistandpunkte ........................................................................................................ 206 3.2. Würdigung und Fazit .................................................................................................... 206 4. Fazit Verrechnungsforderungen der Beklagten ............................................................... 207 XI. Aushändigung der Garantie Zug um Zug ............................................................................ 207 XII. Definitive Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte .................................................... 208 1. Ausgangslage ................................................................................................................... 208 2. Eintragungsvoraussetzungen im Überblick ...................................................................... 209 3. Passivlegitimation und Pfandobjekte ............................................................................... 209 4. Fehlen einer hinreichenden Sicherheit ............................................................................. 209 5. Pfandberechtigte Leistungen............................................................................................ 209 6. Eintragungsfrist ................................................................................................................ 210 6.1. Rechtliches ................................................................................................................... 210 6.2. Liegenschaft C._____-strasse ..................................................................................... 210 6.3. Liegenschaft D._____-strasse ..................................................................................... 210 6.4. Liegenschaft E._____-strasse ..................................................................................... 211 7. Quantitativ: Höhe der Pfandsumme ................................................................................. 211 8. Fazit .................................................................................................................................. 213 XIII. Zusammenfassung/Fazit ..................................................................................................... 213 XIV. Kosten- und Entschädigungsfolgen .................................................................................. 214 1. Streitwert .......................................................................................................................... 214 2. Kostenverteilung ............................................................................................................... 214 3. Gerichtsgebühr ................................................................................................................. 215 4. Parteientschädigung ......................................................................................................... 216 Das Handelsgericht erkennt: ...................................................................................................... 217 - 5 - Ursprüngliches Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 878'797.05 zu bezahlen nebst Zins zu 6.05% seit dem 20. Juni 2016: 2. Das Grundbuchamt F._____ sei gerichtlich anzuweisen, zu Gunsten der Klägerin und zu Lasten des Grundstücks Liegenschaft Kataster-Nr. 1, Grundbuchblatt Nr. 2, an der C._____-strasse 3, … Zürich, von welcher die Beklagte Eigentü- merin ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht mit einer Pfandsumme in der Höhe von CHF 199'790.95 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016, sowie zu Gunsten der Klägerin und zu Lasten des Grundstücks Liegenschaft Kataster-Nr. 4, Grundbuchblatt Nr. 5, an der D._____-strasse 6, … Zürich, von welcher die Beklagte Eigentü- merin ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht mit einer Pfandsumme in der Höhe von CHF 293'878.50 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016, definitiv einzutragen. 3. Das Grundbuchamt G._____ sei gerichtlich anzuweisen, zu Gunsten der Klägerin und zu Lasten des Grundstücks Liegen- schaft Kataster-Nr. 7, Grundbuchblatt Nr. 8 (recte: Grundbuchblatt Nr. 9), an der E._____-strasse 10, … Zürich, von welcher die Be- klagte Eigentümerin ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht mit einer Pfandsumme in der Höhe von CHF 385'127.60 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016 definitiv einzutragen. 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Mehrwert- steuer (einschliesslich der Verfahrenskosten für die summari- schen Verfahren HE160262-O; HE160263-O; HE160267-O) zu- lasten der Beklagten." Im Rahmen der Replik angepasstes Rechtsbegehren: (act. 38 S. 8) "1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 878'797.05 zu bezahlen nebst Zins zu 6.05% seit dem 20. Juni 2016, Zug um Zug gegen Aushändigung der Garantie gemäss Ziff. 24 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 datiert vom 24. Februar 2015. 2. Das Grundbuchamt F._____ sei gerichtlich anzuweisen, zu Gunsten der Klägerin und zu Lasten des Grundstücks - 6 - Liegenschaft Kataster-Nr. 1, Grundbuchblatt Nr. 2, an der C._____-strasse 3, … Zürich, von welcher die Beklagte Eigentü- merin ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht mit einer Pfandsumme in der Höhe von CHF 199'790.95 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016, sowie zu Gunsten der Klägerin und zu Lasten des Grundstücks Liegenschaft Kataster-Nr. 4, Grundbuchblatt Nr. 5, an der D._____-strasse 6, … Zürich, von welcher die Beklagte Eigentü- merin ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht mit einer Pfandsumme in der Höhe von CHF 293'878.50 nebst Zins zu 6.05 % seit 20. Juni 2016, definitiv einzutragen. 3. Das Grundbuchamt G._____ sei gerichtlich anzuweisen, zu Gunsten der Klägerin und zu Lasten des Grundstücks Liegen- schaft Kataster-Nr. 7, Grundbuchblatt Nr. 8 (recte: Grundbuchblatt Nr. 9), an der E._____-strasse 10, … Zürich, von welcher die Be- klagte Eigentümerin ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht mit einer Pfandsumme in der Höhe von CHF 385'127.60 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016 definitiv einzutragen. 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Mehrwert- steuer (einschliesslich der Verfahrenskosten für die summari- schen Verfahren HE160262-O; HE160263-O; HE160267-O) zu- lasten der Beklagten." I. Sachverhalt und Verfahren A. Parteien und ihre Stellung a. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, die im Wesentl i- chen die Führung einer Bauunternehmung im Hoch- und Tiefbau, insbesondere die Ausführung und Planung von Umbauten, bezweckt (act. 3/2). b. Die Beklagte ist eine in Zürich domizilierte Aktiengesellschaft, die in erster Linie den Kauf und Verkauf sowie die Vermittlung und Verwaltung von Liegen- schaften im In- und Ausland bezweckt … (act. 3/3). Gleichzeitig ist sie Eigentüme- rin der folgenden drei mit je einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstücke (act. 1 Rz. 3 und Rz. 19; act. 3/4-6): − Liegenschaft Kataster-Nr. 1, Grundbuchblatt Nr. 2, C._____-strasse 3, … Zürich; - 7 - − Liegenschaft Kataster-Nr. 4, Grundbuchblatt Nr. 5, D._____-strasse 6, … Zürich; und − Liegenschaft Kataster-Nr. 7, Grundbuchblatt Nr. 9, E._____-strasse 10, … Zürich. B. Ausgangslage / Prozessgegenstand a. Im Rahmen des Projekts " … Sanierungsprojekt Kreis …" (nachfolgend: "Bauprojekt") wurde die Klägerin von der Beklagten beauftragt , die drei obge- nannten Mehrfamilienhäuser C._____-strasse 3, D._____-strasse 6 und E._____- strasse 10 in … Zürich (fortan: "Liegenschaft C._____-strasse", "Liegenschaft D._____-strasse" u nd " Liegenschaft E._____-strasse") gleichzeitig zu sanieren (act. 1 Rz. 19). Die Klägerin offerierte der Beklagten bezüglich des Bauprojekts die Erbringung sowohl von Abbruch- und Sanierungsleistungen als auch von Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten (act. 1 Rz. 8). Für die den Baumeis- ter- und Beton- /Stahlbetonarbeiten zeitlich vorgelagerten Abbruch- und Sani e- rungsarbeiten auf den jeweiligen Liegenschaften schlossen die Parteien am 9. Januar 2015 je einen separaten Werkvertrag, wobei jeweils ein Pauschalprei s vereinbart wur de (act. 1 Rz. 28; act. 23 Rz. 4). Es sind dies die folgenden drei Werkverträge: − Werkvertrag Nr. 11211 betreffend BKP 112.00 V2 Abbrü- che/Altlastensanierung, C._____-strasse 3, datiert vom 9. Januar 2015, mit einem vereinbarten Pauschalpreis von CHF 132'916.25 (inkl. MwSt.) (act. 3/8); − Werkvertrag Nr. 11214 betreffend BKP 112.00 V2 Abbrü- che/Altlastensanierung, D._____-strasse 6, datiert vom 9. Januar 2015, mit einem vereinbarten Pauschalpreis von CHF 145'201.25 (inkl. MwSt.) (act. 3/9); und − Werkvertrag Nr. 11212 betreffend BKP 112.00 V2 Abbrü- che/Altlastensanierung, E._____-strasse 10, datiert vom 9. Januar 2015, mit einem vereinbarten Pauschalpreis von CHF 163'778.70 (inkl. MwSt.) (act. 3/10). Sämtliche Forderungen aus den drei obgenannten Werkverträgen (act. 3/8-10) wurden von den Parteien bereinigt und von der Beklagten bezahlt (act. 1 Rz. 28; act. 23 Rz. 4). Strittig ist indesse n, was Leistungsinhalt dieser drei Werkverträge war (act. 23 Rz. 4). Darauf wird im Folgenden vereinzelt Bezug zu nehmen sein. - 8 - b. Für die Baumeister - und Beton- /Stahlbetonarbeiten schlossen die Parteien am 24./25. Februar 2015 bzw. am 16. März 2015 für alle drei obgenannten Lie- genschaften einen einzigen Werkvertrag (act. 1 Rz. 29). Es ist dies der Folgende: − Werkvertrag Nr. 21107 betreffend BKP 211.0 Baumeister E2/211.5 Be- ton, TP 1401, 1402 und 1404, datiert vom 24. Februar 2015 (act. 3/7). Bei diesem – vierten – Werkvertrag (act. 3/7) h andelt es sich unbestrittenermas- sen um einen Einheitspreisvertrag, unter Ausschluss der Teuerung (act. 1 Rz. 29; Position NPK 102.942.100, Besondere Bestimmungen [act. 3/7 S. 21]). c. Als Generalplanerin für das Bauprojekt zog die Beklagte die H._____ AG mit Sitz in Zürich bei. Als Bauingenieurin war die I._____ AG mit Sit z in Zürich tätig. Als Bauherrenvertreter amtete J._____, Präsident des Verwaltungsrates der Be- klagten (act. 1 Rz. 19; act. 23 Rz. 22 f.; Position NPK 102.121 ff. [act. 3/7 S. 5 f.]; act. 3/3). d. Die Parteien haben für die Baumeister- und Beton- /Stahlbetonarbeiten be- treffend die Liegenschaften C._____- strasse und D._____- strasse eine Rohbau- zeit von drei Monaten und für die Liegenschaft E._____- strasse eine solche von vier Monaten bzw. für sämtliche drei Liegenschaften eine Rohbauzeit von "zeit- gleich März bis Juli 2015" vereinbart (act. 1 Rz. 25; Posi tion NPK 102.622.100 [act. 3/7 S. 17]). Am 13. März 2015 begann die Klägerin auf allen drei Liegen- schaften mit den Baumeisterarbeiten (act. 1 Rz. 34). Bei sämtlichen Liegenschaf- ten kam es zu einer verlängerten Bauzeit (act. 1 Rz. 36). Die Arbeiten dauerten teilweise bis Ende Mai/anfangs Juni 2016 und damit rund zehn Monate länger als geplant (act. 1 Rz. 36 ff.; act. 23 Rz. 44 ff.). Während die Klägerin die Beklagte für die verlängerte Bauzeit verantwortlich macht – unter anderem aufgrund zahlrei- cher Planlieferverzögerungen, schlechter Planung und Mitwirkungs pflichtverlet- zungen durch die Beklagte bzw. deren Bauleitung (act. 1 Rz. 20 ff., Rz. 33 ff., Rz. 41 ff. und Rz. 71) –, stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, die verlängerte Bauzeit habe die Klä gerin selbst verursacht , da sie zu langsam gearbeitet habe (act. 23 Rz. 13). - 9 - e. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin eine n noch offenen Werk- lohn aus dem vierten Werkvertrag betreffend die Baumeister - und Beton- /Stahlbetonarbeiten (act. 3/7) im Betrag von CHF 878'797.05 (netto, inkl. MwSt.) (act. 1 Rz. 8, Rz. 28 und Rz. 172 f. ). Die Klägerin macht – gegliedert nach Li e- genschaften (C._____-strasse, D._____-strasse und E._____-strasse) – zahlrei- che Ausmassposi tionen, Regieleistungen, Mehrkosten infolge Planlieferverzöge- rung bzw. infolge Baustopps sowie Nachträge gel tend (act. 1). Die Beklagte be- streitet nicht sämtliche von der Klägerin geltend gemachten Positionen, stellt sich aber auf den Standpunkt, die von ihr geleisteten Akontozahlungen würden die an- erkannten Positionen übersteigen (act. 23 S. 174). Zudem macht s ie verrec h- nungsweise eigene (Schadenersatz -)Forderungen gegenüber der Klägerin gel- tend (act. 23 Rz. 15 ff. und S. 174) , weshalb sie auf Klageabweisung schliesst (act. 23 S. 2). C. Prozessverlauf a. In den am 17. Juni 2016 und 20. Juni 2016 (jeweils hierorts über bracht) an- gestrengten Massnahmeverfahren (Geschäfts -Nr. HE160262-O, HE160263- O und HE160267-O) hat das Einzelgericht des Handelsgerichts des Kantons Zürich mit Verfügungen vom 21. Juni 2016 die Gesuche der Klägerin (und dortigen G e- suchstellerin) um superpr ovisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfand- rechts auf den obgenannten Liegenschaften (siehe lit. A.b hiervor) gutgeheissen und die zuständigen Grundbuchämter F._____ und G._____ im Sinne von Art. 961 ZGB einstweilen angewiesen, zugunsten der Klägerin die folgenden Pfandrechte vorläufig im Grundbuch einzutragen (act. 5/3; act. 6/3 und act. 7/3): − auf Liegenschaft Kataster-Nr. 1, Grundbuchblatt Nr. 2, C._____- strasse 3, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 222'057.75 nebst Zins zu 5% seit 17. Juni 2016; − auf Liegenschaft Kataster-Nr. 4, Grundbuchblatt Nr. 5, D._____- strasse 6, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 368'116.45 nebst Zins zu 5% seit 17. Juni 2016; und − auf Liegenschaft Kataster-Nr. 7, Grundbuchblatt Nr. 9, E._____- strasse 10, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 521'076.55 nebst Zins zu 5% seit 20. Juni 2016. - 10 - Mit Verfügungen vom 19. Juli 2016 wurden die obgenannten Massnahmeverfah- ren jeweils zufolge Anerkennung des Gesuc hs als erledigt abgeschrieben und die einstweiligen Anweisungen an die zuständigen Grundbuchämter als vorläufige Eintragungen im Sinne von Art. 961 ZGB mit Wirkung ab vorläufiger Eintragung bis zur rechtskräftigen Erledigung des einzuleitenden Hauptprozess es bestätigt. Gleichzeitig wurde der Klägerin in den jeweiligen Massnahmeverfahren Frist an- gesetzt, um eine Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die B e- klagte anzuheben (act. 5/8; act. 6/8 und act. 7/9). b. Am 14. Oktober 2016 (Datum Poststempel) – und damit innert angesetzter Prosequierungsfrist – machte die Klägerin die vor liegende Klage mit dem obge- nannten Rechtsbegehren hierorts anhängig (act. 1). Nachdem die Klägerin den ihr mit Verfügung vom 17. Oktober 2016 (act. 8) auferlegten Vorschuss für die G e- richtskosten in der Höhe von CHF 29'000.– geleistet hatte (act. 10), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 25. Oktober 2016 Frist zur Erstattung der Kl a- geantwort angesetzt (act. 11). Mit Eingabe vom 25. November 2016 reichte die Beklagte eine Vollmacht ein und verkündete der H._____ AG den Streit (act. 13 und 14). Mit Verfügung vom 28. November 2016 wurde das Doppel der genann- ten Streitverkündung der Klägerin zugestellt, die Streitverkündung vorgemerkt und die streitberufene Per son auf i hre Rechte gemäss Art. 79 Abs. 1 und 2 ZPO hi n- gewiesen (act. 15). Mit derselben Verfügung wurde der Beklagten – unter Andro- hung von Säumnisfolgen – Frist angesetzt, um eine neue oder bereinigte Vol l- macht einzureichen, aus welcher klar ersichtlich sei , wer fü r die Beklagte unter- zeichnet habe (act. 15). Mit Ein gabe vom 13. Dezember 2016 kam die Beklagte dieser Aufforderung nach (act. 17, 18 und 19). Nach Eingang der Klageantwort (act. 23) wurde diese mit Verfügung vom 8. März 2017 der Klägerin zugestellt und die Prozessleitung an Oberrichter Prof. Dr. Alexander Brunner als Instruktionsrich- ter delegiert (act. 25). Mit Anze ige vom 12. April 2017 wurden die Parteien auf den 24. Oktober 2017 zur Verglei chsverhandlung vorgeladen (act. 27/1-4). Unter dem 14. September 2017 reichte die Klägerin mit Blick auf die anberaumte Ver- gleichsverhandlung eine als "Verdeutlichung zum Sachverhalt" bezeichnete Ei n- gabe ein (act. 28). Mit Eingabe vom 21. September 2017 beantragte die Beklagte, es sei die genannte unaufgeforderte Eingabe der Klägerin aus dem Recht zu wei-- 11 - sen (act. 31). Anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 24. Oktober 2017 konnte keine Einigung zwischen den Parteien herbeigeführt werden (Prot. S . 11 ff.). Auf entsprechendes Gesuch der Parteien im Rahmen besagter Vergleichsverhand- lung (Prot. S. 12 f.) wurde das Verfahren mit Verfügung vom 25. Oktober 2017 bis 22. Januar 2018 sistiert und den Parteien aufgegeben, dem Gericht bis spätes- tens mit Fristablauf entweder den angestrebten Vergleich einzurei chen oder mit schriftlicher Eingabe über den Stand der Verhandlungen zu berichten (act. 33). Mit Eingabe vom 19. Januar 2018 teilte die Klägerin dem Gericht mit, dass zw i- schen den Parteien keine Einigung habe erzielt werden können. Gleichzeitig b e- antragte sie die Aufhebung der Verfahrenss istierung und die Ansetzung einer Frist zur Erstattung der Replik (act. 35). Mit Verfügung vom 22. Januar 2018 wur- de ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und der Klägerin Frist zur Erstattung der Replik angesetzt (act. 36). Nach fristger echtem Eingang der Replik (act. 38) wurde der Beklagten mit Verfügung vom 27. April 2018 Frist zur Einreichung der Duplik angesetzt (act. 40). Nach Eingang der Dup lik (act. 46) wurde diese der Klägerin mit Verfü gung vom 3. Oktober 2018 zugestellt und zugleich der Akten- schluss verfügt (act. 48). Am 11. Oktober 2018 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin unter gleichzeitiger Stellung prozessualer Anträge eine Stellungnahme zu den Dupliknoven ein (act. 50), welche der Beklagten am 22. Oktober 2018 zur Kenntnisnahme zugestellt wur de (Prot. S. 18). Am 31. Oktober 2018 (Datum Poststempel) reichte die Beklagte – ebenfalls unter Stellung prozessualer Anträge – eine Stellungnahme zur klägeri schen Eingabe vom 11. Oktober 2018 (act. 50) ein (act. 53), welche der Klägerin am 31. Oktober 2018 zugestellt wurde (Prot. S. 19). Mit Verfügung vom 1. Juli 2019 wurde den Parteien bekanntgegeben, dass der vorliegende Prozess nunmehr an Oberrichterin Noëlle Kaiser Job ans telle des altershalber zurückgetretenen O berrichters Prof. Dr. Alexander Brunner zugeteilt sei (act. 55). Mit Verfügung vom 15. Dezember 2020 wurde den Parteien Frist an- gesetzt, um zu erklären, ob sie – unter Vorbehalt eines allfällig durchzuführenden Beweisverfahrens – auf die Hauptverhandlung verzichten (Prot. S. 22). Mit Einga- ben vom 8. Januar 2021 und 12. Januar 2021 erklärten die Parteien ihren Ver- zicht auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 61 und act. 62). - 12 - D. Beweisvorbringen der Parteien a. Die Klägerin offeriert zum Beweis ihrer Behauptungen diverse Urkunden, den Beizug der Verfahrensakten Geschäfts -Nr. HE160262- O, HE160263- O und HE160267-O, die Parteibefragung von K._____ und J._____, die Befragung von L._____, M._____, N._____, O._____, P._____, Q._____ und R._____ als Zeu- gen sowie eine gerichtliche Expertise über die Regeln der Baukunde betreffend das Erstellen von Schlitzen (act. 3/2-20 und act. 39/266-331). b. Die Beklagte offeriert zum B eweis ihrer Darstellung diverse ( unter anderem von der Klägerin bereits offerierte) Urkunden, di e Parteibefragung von J._____ sowie die Befragung von S._____, N._____, T._____, U._____, V._____, W._____ und AA._____ als Zeugen sowie ein gerichtliches Gutachten über die Berechnungen der Beklagten (act. 23, act. 24/1-3 und act. 47/1-22). Was den von der Klägerin ins Recht gereichten Werkvertrag Nr. 21107 betreffend die Baumeister - und Beton- /Stahlbetonarbeiten, datiert vom 24. Februar 2015 (fortan: Werkvertrag Nr. 21107 [act. 3/7]), anbelangt, so bringt die Beklagte vor, es gebe davon offenbar zwei Versionen. Diejenige, welche die Generalplanerin in ihren Akten habe, weiche von act. 3/7 dahingehend ab, als dass sie einige zusätz- liche Seiten im Leistungsverzeichnis zähle (act. 23 Rz. 5; act. 24/1). Bei diesem pauschalen Vorbringen hat es indes sein Bewenden. Die Beklagte erklärt weder, welche zusätzlichen Seiten im Leistungsverzeichnis ihre Version des Werkvertr a- ges Nr. 21107 zählen soll, noch leitet sie daraus et was Konkretes ab. Vielmehr nimmt sie in ihren Rechtsschriften und den darin enthaltenen Beweisofferten selbst Bezug auf die von der Klägerin eingereichte Version des Werkvertrages Nr. 21107 (act. 3/7). Entsprechend ist auch diese Version (act. 3/7) für die Pr ü- fung der streitgegenständlichen Forderungen massgeblich. c. Auf die Durchführung eines Beweisverfahrens kann, w ie nachfolgend zu zeigen sein wird, verzichtet werden. D as Verfahren erweist sich als spruchreif , weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO) . Auf die einzelnen Parteivor- bringen sowie auf die Akten ist in den nachfolgenden Erwägungen nur insoweit - 13 - einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist (Urteil des Bundesge- richts vom 28. März 2012 [5A_95/2012] E. 2). II. Formelles 1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit 1.1. In Ziffer 30 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkver- trags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 4) haben die Parteien Zürich als Gerichtsstand ver- einbart. Die örtliche Zuständigkeit ist damit gegeben (Art. 17 ZPO). 1.2. Die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts ist ebenfalls ge- geben, da die geschäftliche Tätigkeit beider Parteien betroffen ist, diese im Han- delsregister eingetragen sind und gegen den vorliegenden Entscheid die Be- schwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen steht (Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Zu Recht bringt auch die Beklagte keine Einwendungen gegen die örtliche und sachliche Zuständigkeit vor (act. 23 Rz. 3). 2. Objektive Klagehäufung 2.1. Die Klägerin begehrt sowohl die Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung einer noch ausstehenden Werklohnforderung als auch die definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts auf den streitgegenständlichen Grundstücken. 2.2. Gemäss Art. 90 ZPO kann die klagende Partei gegen dieselbe Partei einer Klage mehrere Ansprüche vereinen, sofern das gleiche Gericht dafür sachlich z u- ständig ist (lit. a) und die gleiche Verf ahrensart anwendbar ist (lit. b). Das hiesige Handelsgericht ist für die Beurteilung sowohl der Werklohnforderung als auch der Begehren um definitive Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte sachlich z u- ständig. Deren gleichzeitige Geltendmachung im vorliegenden Verfahren ist damit zulässig. 3. Klageänderung 3.1. Im Rahmen ihrer Replik ergänzt e die Klägerin ihre Leistungsklage dahi n- gehend, dass sie der Beklagten neu Zug um Zug gegen Bezahlung ihrer Forde-- 14 - rung die Aushändigung der Garantie gemäss Ziffer 24 der Allgemeinen Bedi n- gungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 4) anbietet (act. 38 S. 8). 3.2. Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. 3.3. Sowohl die Werklohnforderung als auch die Aushändigung der Garantie Zug um Zug basieren auf dem Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7), stehen in einem sachlichen Zusammenhang zueinander und sind nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen. Die Voraussetzungen für eine Klageänderung sind damit erfüllt. Sie werden von der Beklagten denn auch zu Recht nicht in Abrede gestellt . Die im Rahmen der Replik erfolgte Klageänderung ist damit zulässig. III. Grundlagen 1. Zivilprozessuale Grundsätze 1.1. Das Gericht darf sein Urteil nur auf die von den Parteien behaupteten Tat- sachen stützen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Parteien haben alle Tatbestandsel e- mente der materiell -rechtlichen Normen zu behaupten, die den von ihnen anbe- gehrten Anspruch begründen (Urtei l des Bundesgerichts vom 10. Februar 2020 [4A_567/2019] E. 4.4.1). Welche Partei behauptungs- und beweisbelastet ist, folgt dabei aus den einschlägigen Vorschriften des Privatrechts, mithin aus Art. 8 ZGB und den diesbezüglichen Ausnahmebestimmungen (KUKO ZPO -OBERHAMMER, 2. Auflage, Basel 2013, N 2 zu Art. 55 ZPO). 1.2. Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2b; Urteile des Bundesgerichts vom 30. April 2018 [4A_443/2017] E. 2 und vom 8. Mai 2014 [4A_57/2014] E. 1.3.3). Der Behauptungslast ist durch das Aufstellen eines schlüssigen Tatsachenvortrags Genüge getan. Das heisst, dass eine Partei diej e- nigen Tatsachen widerspruchsfrei und vollständig angeben muss, auf die sie ihr - 15 - Begehren stützt, so dass der Tatsachenvortrag bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Es genügt, wenn diese Tats a- chen in ihren Grundzügen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; Urteile des Bundesgerichts vom 7. April 2010 [4A_210/2009] E. 3.2 m.w.H., vom 20. Feb- ruar 2013 [4A_591/2012] E. 2.1 und vom 30. April 2018 [4A_443/2017] E. 2.1; SUTTER-SOMM/SCHRANK, in: Sutter -Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro zessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, N 21 zu Art. 55 ZPO m.w.H.). Kommt eine Partei ihrer Behauptungslast nicht nach, bleiben die betreffenden Tatsachen im Prozess unberücksichtigt. Eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast greift nur, soweit der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag bestreitet. Diesfalls sind die Vorbringen in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass substantiiertes Bestreiten möglich ist bzw. dagegen der Gegenbeweis ange- treten und darüber Beweis abgenommen werden könnte (Urteil des Bundesge- richts vom 30. April 2018 [4A_443/2017] E. 2.1; BGE 1 36 III 322 E. 3.4.2; BGE 127 III 365 E. 2b m.w.H.). Grundsätzlich ist den genannten Lasten in den Rechtsschriften nachzukommen. Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen ge- nügt in aller Regel nicht. Das Gericht und die Gegenpartei sollen nicht aus den Beilagen die Sachdarstellung zusammensuchen müssen. Es ist nicht an ihnen, Beilagen danach zu durchforsten, ob sich daraus etwas zu Gunsten der behaup- tungsbelasteten Partei ableiten lässt. Ausnahmsweise kann ein Verweis auf eine Beilage ausreichend sein. Auch das Bundesgericht verlangt nicht, dass Beilagen zwingend integral im Volltext in die Rechtsschriften übernommen werden. Werden Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen in der Rechtsschrift be- hauptet und wird für Einzelheiten auf eine Beilage verwiesen, ist zu prüfen, ob die Gegenpartei und das Gericht damit die notwendigen Informationen in einer Art er- halten, die eine Übernahme in die Rechtsschrift als blossen Leerlauf erscheinen lässt. Der Verweis ist ungenügend, wenn die nötigen Informationen in den Beil a- gen nicht eindeutig und vollständig enthalten sind oder aber daraus zusammen- gesucht werden müssten. Es genügt nicht, dass in den Beilagen die verlangten Informationen in irgendeiner Form vorhanden sind. Es muss ein problemloser Zu- griff darauf gewährleistet sein und es darf kein Interpretationsspielraum entst e-- 16 - hen. Dieser ist gewährleistet, wenn eine Beilage selbsterklärend ist und genau die verlangten (bzw. in der Rechtsschrift bezeichneten) Informationen enthält. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann ein Verweis nur genügen, wenn die Beilage in der Rechtsschr ift derart konkretisiert und erläutert wird, dass die Infor- mationen ohne Weiteres zugänglich werden und nicht interpretiert und zusam- mengesucht werden müssen (zum Ganzen: Urteile des Bundesgerichts vom 30. April 2018 [4A_443/2017] E. 2.2.1 und 2.2.2 m.w.H ., und vom 22. Januar 2018 [4A_281/2017] E. 5). Wird dem Gebot der Substantiierung ungenügend nachgekommen, ergeht ein Sachentscheid ohne Beweisabnahme. Ein Beweisver- fahren darf nicht der Vervollständigung ungenügender Parteivorbringen dienen. 1.3. Als Gegenstück zur Behauptungslast trifft die nicht beweisbelastete Partei die Bestreitungslast. Sie hat darzutun, welche Tatsachen anerkannt und welche bestritten werden. Je detaillierter die Behauptungen sind, desto höher sind die An- forderungen an die Bestreitungen ( Urteil des Bundesgerichts vom 22. Januar 2018 [4A_281/2017] E. 4.3). Daraus darf jedoch keine Umkehr der Beweislast r e- sultieren (vgl. BK ZGB-WALTER, Bern 2012, N 191 ff. zu Art. 8 ZGB). 2. Vertragliche Grundlagen 2.1. Werkverträge Nr. 11211, Nr. 11214 und Nr. 11212 Wie bereits erwähnt, schlossen die Parteien für die Abbrucharbeiten und die Al t- lastensanierung auf den Liegenschaften C._____-, D._____- und E._____-strasse in Zürich a m 9. Januar 2015 unbestrittenermassen je einen separaten Werkver- trag (Werkverträge Nr. 11211, Nr. 11214 und Nr. 11212) . Jeder dieser Werkver- träge weist je diverse Bestandteile auf. Die Vertragsbestandteile und deren Rang- ordnung gestalten sich in jedem der drei genannten Werkverträge wie folgt (act. 3/8 S. 4 Ziff. 1; act. 3/9 S. 4 Ziff. 1; act. 3/10 S. 4 Ziff. 1): - 17 - a. Der Werkvertrag b. Vorliegende allgemeine Bedingungen der Bauherrschaft c. Allgemeine Bedingungen der Architekten d. Durch das Bauprojekt bedingte, besondere Bestimmungen (NPK 102) e. Leistungsverzeichnis oder Baubeschrieb f. Pläne g. SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013) h. Übrige Normen, Empfehlungen und Richtlinien anderer Fachverbände i. Allg. Geschäftsbedingungen des Unternehmers, sofern sie der Bauherr schriftlich bestätigt hat 2.2. Werkvertrag Nr. 21107 2.2.1. Wie ebenfalls s chon erwähnt, schlossen die Parteien a m 24./25. Februar 2015 bzw. am 16. März 2015 für die Baumeister - und Beton-/Stahlbetonarbeiten betreffend sämtliche der drei streitgegenständlichen Grundstücke (TP1401 [= Liegenschaft C._____-strasse], TP1402 [= Liegenschaft E._____-strasse] und TP1404 [= Liegenschaft D._____-strasse] [vgl. act. 3/7 S. 9 NPK 102.161.100]) einen weiteren, separaten Werkvertrag (Werkvertrag Nr. 21107). Die Vertragsbe- standteile und deren Rangordnung gestalten sich in diesem – vierten – Werkver- trag wie folgt (act. 3/7 S. 3 Ziff. 1): a. Der Werkvertrag b. Vorliegende allgemeine Bedingungen der Bauherrschaft c. Allgemeine Bedingungen der Architekten d. Durch das Bauprojekt bedingte, besondere Bestimmungen (NPK 102) e. Leistungsverzeichnis oder Baubeschrieb f. Pläne g. SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013) h. Übrige Normen, Empfehlungen und Richtlinien anderer Fachverbände i. Allg. Geschäftsbedingungen des Unternehmers, sofern sie der Bauherr schriftlich bestätigt hat 2.2.2. Mit dem Werkvertrag Nr. 21107 vereinbarten die Parteien unbestrittener- massen einen Einheitspreis, unter Ausschluss der Teuerung (act. 1 Rz. 29; Pos i- tion NPK 102.942.100, Besondere Bestimmungen [act. 3/7 S. 21] ; Art. 42 Abs. 2 - 18 - SIA-Norm 118 [Ausgabe 2013, fortan: SIA -Norm 118] ). Der Einheitspreis be- stimmt die Vergütung für eine einzelne Leistung, di e im Leistungsverzeichnis (Art. 8 SIA- Norm 118) als separate Position vorgesehen ist. Gemäss Art. 39 Abs. 1 SIA-Norm 118 wird der Einheitspreis je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die für die Leistung geschuldete Vergütung nach der gemäss Art. 141 ff. SIA- Norm 118 festgestellten Menge ergibt. Die massgebliche Menge wird, je nach dem Inhalt des Vertrages, entweder nach dem tatsächlichen oder nach dem plan- gemässen theoretischen Ausmass ermittelt. Die Beweis last (Art. 8 ZGB) für die Menge der zu einem Einheitspreis geleisteten Einheiten liegt beim Unternehmer (GAUCH, Der Werkvertrag, 6 . Auflage, Zürich 2019, N 917). Zum Ausmass im Einzelnen siehe Ziffern V.2, VI.2 und VII.2 hiernach. IV. Die klägerische Forderung im Überblick 1. Grundforderung Gemäss Darstellung der Klägerin schuldet ihr die Beklagte für die von ihr (der Klägerin) unter dem Werkvertrag Nr. 21107 ( act. 3/7 ) auf den Liegenschaften C._____-, D._____- und E._____-strasse erbracht en Arbeiten grundsätzlich noch einen Betrag von CHF 1'061'691.90 (netto, inkl. MwSt.). Dieser Betrag set- ze sich zusammen wie folgt (act. 1 Rz. 166; act. 38 Rz. 60 bis Rz. 63): - 19 - 2. Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten Die Klägerin führt aus, die Beklagte habe nebst den Akontozahlungen seit A p- ril 2016 folgende Zahlungen getätigt, welche sich keiner Rechnung zuordnen lies- sen (act. 1 Rz. 167; act. 38 Rz. 64): An den von der Beklagten geleisteten, nicht zuordenbaren Betrag von CHF 35'313.15 sei die von dieser nicht bezahlte Schlussrechnung Nr. 160065 für die Abbruch- und Sanierungsarbeiten C._____ -strasse im Betrag von CHF 14'656.25, deren Bestand und Höhe von ihr anerkannt worden sei, anz u- rechnen, welche somit als bezahlt gelte. Die weiteren, nicht zuordenbaren Zah- lungen im Umfang von CHF 20'656.90 (Zahlung gemäss Gutschriftsanzeige vom 1. April 2016 im Betrag von CHF 35'313.15, abzüglich CHF 14'656.25), von CHF 55'353.15 und von CHF 106'884.80 seien von d er ausstehenden Werklohn- restanz im Betrag von CHF 1'061'691.90 abzuziehen (act. 1 Rz. 168 f.). 3. Offene Werklohnforderung der Klägerin Unter Berücksichtigung der nicht zuordenbaren Zahlungen der Beklagten ergebe sich eine noch ausstehende Werklohnsumme von CHF 878'797.05 (netto, inkl. MwSt.). Diesen Betrag macht die Klägerin im vorliegenden Verfahren gel tend (act. 1 Rz. 172 f.; act. 38 Rz. 64): - 20 - V. Forderung betr. Liegenschaft C._____-strasse 1. Ausgangslage Die Klägerin macht für von ihr auf der Liegenschaft C._____- strasse erbrachte Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten – ohne Berücksichtigung der von der Beklagten geleisteten, nicht zuordenbaren Zahlungen (auf welche unter Ziffer VIII hiernach separat einzugehen sein wird) – einen noch offenen Werklohn von CHF 220'447.85 (netto, inkl. MwSt. ) geltend (act. 1 Rz. 96; act. 38 Rz. 60 und Rz. 227). Dieser Betrag setzt sich gemäss klägerischer Darstellung wie folgt z u- sammen (jeweils netto, inkl. MwSt. [act. 1 Rz. 91 ff.; act. 38 Rz. 60]): Ausmass: CHF 263'237.20 Regie: CHF 127'284.15 Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung: CHF 8'298.35 1. Akontozahlung ./. CHF 48'384.00 2. Akontozahlung ./. CHF 68'256.00 3. Akontozahlung ./. CHF 80'568.00 Zwischentotal CHF 201'611.70 Nachträge: CHF 4'851.25 Zusätzliche Regie: CHF 13'984.90 Total CHF 220'447.85 Auf die obgenannten Positionen ist nachfolgend einzugehen. - 21 - 2. Ausmass 2.1. Rechtliches 2.1.1. Beim Einheitspreisvertrag ergibt sich der Werklohn bekanntlich aus der Menge der geleisteten Einheiten multipliziert mit dem zugehörigen Einheitspreis. Vergütungspflichtig ist nur diejenige Menge, die bei sorgfältigem Vorgehen genügt hätte, um die geschuldete Leistung vertragsgemäss auszuführen. Die Beweislast liegt – wie bereits ausgeführt – beim Unternehmer ( G AUCH/STÖCKLI, in: Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA -Norm 118, 2. Auflage, Zü- rich/Basel/Genf 2017 , N 6.4 zu Art. 39 m.H.), d.h. vorliegend bei der Klägerin. Entsprechend hat sie die vertragliche Vereinbarung der erbrachten Leistungen, die Menge der geleisteten Einheiten, die Notwendigkeit dieser Menge bei sorgfäl- tigem Vorgehen sowie den jeweils vereinbarten Einheitspreis im Bestreitungsfall zu beweisen (Urteil des Bundesgerichts vom 22. Januar 2018 [4A_281/2017] E. 2; GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., N 6.1 ff. zu Art. 39; SCHUMACHER/MONN, in: Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2017, N 2.2 zu Art. 141 m.H.; GAUCH, a.a.O., N 928). Um zum Beweis zugelassen zu werden, sind aber die entsprechenden Tatsachen zunächst rechtsgenügend darzutun. 2.1.2. Die Mengen der geleisteten Einheiten können nach plangemässem theor e- tischem oder nach tatsächli chem Ausmass ermittelt werden (Art. 141 Abs. 1 SIA- Norm 118). Auf welches Ausmass es ankommt, beurteilt sich nach dem Inhalt des konkreten Vertrages. So kann beispielsweise das Leistungsverzeichnis für einze l- ne Positionen angeben, dass die entsprechenden Leistungen nach dem plange- mässen theoretischen Ausmass zu ermitteln sind, oder es finden sich entspr e- chende Angaben in AGB ( SCHUMACHER/MONN, a.a.O., N 9.2 zu Art. 141; SPIESS/HUSER, Stämpflis Handkommentar zur Norm -SIA 118, Bern 2014, N 7 zu Art. 141 [fortan zitiert als: SHK -SPIESS/HUSER]; GAUCH, a.a.O., N 927). Auf das plangemässe (statt tatsächlic he) Ausmass kommt es dann – und nur dann – an, wenn die Parteien dies ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart haben (G AUCH, a.a.O., N 927). Beim tatsächlichen Ausmass werden die erbrachten Mengeneinheiten am Objekt gemessen, in natura gewogen oder gez ählt (SCHU- MACHER/MONN, a.a.O., N 3 zu Art. 142 m.H.). Die Bauleitung und der Unternehmer - 22 - ermitteln die Ausmasse gemeinsam und anerkennen sie gegenseitig in den Aus- massurkunden. Grundsätzlich hat die Ermittlung fortlaufend und zeitgerecht zu er- folgen (Art. 142 Abs. 1 SIA- Norm 118). Ausmasse, die nach dem Fortschreiten des Baus nicht mehr festgestellt werden können, sind gemäss Art. 142 Abs. 2 SIA-Norm 118 sofort aufzunehmen, wobei der Unternehmer die Bauleitung recht- zeitig zu benachrichtigen hat. Auch die gewöhnlichen Ausmasstermine werden in der Praxis vom Unternehmer organisiert. Der Ausmasstermin kann gemeinsam abgesprochen werden, andernfalls hat die einladende Partei der anderen eine angemessene Reaktions - und Vorbereitungszeit einzuräumen ( SCHUMA- CHER/MONN, a.a.O., N 7.2 f. zu Art. 142). Wird der für die gemeinsame Aufnahme des Ausmasses vereinbarte Termin von einer Seite nicht eingehalten, hat der Säumige das Aufnahmeergebnis des anderen als endgültig anzuerkennen, sofern die Aufnahme nicht nachgeholt werden kann oder er ein zweites Mal säumig wird (Art. 142 Abs. 3 SIA-Norm 118). Sowohl die tatsächliche Anerkennung aufgrund gemeinsamer Ausmassaufnahme als auch die Anerkennung aufgrund von Säum- nis begründen eine natürliche (tatsächliche) Vermutung dafür, dass die in der Ausmassurkunde enthaltenen Tatsachen der Wahrheit entsprechen. Sie kann durch den Gegenbeweis entkräftet werden ( SCHUMACHER/MONN, a.a.O., N 9.4 f. zu Art. 142). Die tatsächliche Vermutung entbindet allerdings nicht von der rechtsgenügenden, nachvollziehbaren Aufstellung entsprechender Tatsachenbe- hauptungen. 2.2. Ausgangslage 2.2.1. Die Parteien sind sich darin einig, dass die Mengen der zu Einheitspreisen zu vergütenden Leistungen nach tatsächlichem Ausmass zu ermitteln sind (act. 1 Rz. 31; act. 3/7 Zi ff. 26 der Allgemeinen B edingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107). 2.2.2. Ebenfalls unstrittig ist, dass die Ausmasse in Abweichung von der verei n- barten SIA-Norm 118 (siehe Ziffer V.2.1.2 hiervor) von der Klägerin alleine aufge- nommen und anschliess end der Bauleitung zugestellt wurden (act. 1 Rz. 48; act. 38 Rz. 39, act. 46 Rz. 30 ff.). Die Klägerin erstellte am 17. Juli 2015 ein erstes Ausmass mit Stand per 30. Juni 2015 und stellte dieses am 21. Juli 2015 der Bau-- 23 - leitung zu (act. 1 Rz. 48; act. 46 R z. 35). Ein zweites Ausmass mit Stand per En- de November 2015 übermittelte sie am 3. Dezember 2015 der Bauleitung (act. 1 Rz. 52). Ein drittes Ausmass (zugleich Schlussausmass) mit Stand per 30. De- zember 2015 stellte sie der Bauleitung am 15. Januar 2016 zu (act. 1 Rz. 54; act. 3/49). 2.2.3. Die Klägerin stützt ihre Forderung auf das handschriftlich korrigierte Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/49). Sie ermittelte damals ein tatsächl i- ches Ausmass im Betrag von CHF 266'621.70 brutto, exkl. MwSt. (act. 1 Rz. 58 und 67, mit V erweis auf act. 3/49; s.a. act. 3/22 S. 3), räumt in ihrer Klageschrift und Replik aber ein, dass sie sich in der Schlussrechnung verrechnet habe und das Schlussausmass C._____- strasse CHF 262'595.25 brutt o, exkl. MwSt. (act. 38 Rz. 229 S. 135) bzw. CHF 262'084.05 brutto, exkl. MwSt. (act. 1 Rz. 67 f.; act. 38 Rz. 47 S. 36) beträgt. A bzüglich werkvertraglich vereinbarter Rabatte von 6% und a llgemeinen Bauabzügen (für Bauherren- Haftpflichtversicherung, Baureinigung, Bauschäden, Baustrom und Bauwasser) von 1% sowie zuzüglich Mehrwertsteuer von 8% – macht sie somit CHF 263'237.20 netto, inkl. MwSt. geltend (act. 1 Rz. 58 und Rz. 68; act. 38 Rz. 47 S. 36). Sie behauptet, die fol- genden Leistungen erbracht zu haben (act. 1 Rz. 67 S. 36 f.; act. 38 Rz. 229 S. 129 ff., insb. S. 135): NPK-Position CHF (brutto, exkl. MwSt.) Total 113 (Baustelleneinrichtungen) CHF 71'757.40 Total 117 (Abbrüche und Demontagen) CHF 11'069.20 Total 211 (Baugruben und Erdbau) / 237 (Kanalisation und Entwässerung) CHF 3'085.90 Total 241 (Ortbetonbau) CHF 96'945.00 Total 314 (Maurerarbeiten) CHF 71'625.55 Total 321 (Montagebau in Stahl) CHF 8'112.20 - 24 - Gesamtsumme CHF 262'595.25 2.2.4. Die von der Klägerin gestützt auf das korrigierte Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/49) unter dem Titel "NPK 117 (Abbrüche und Demontagen)" geltend gemachten Positionen und Beträge von gesamthaft CHF 11'069.20 (brut- to, exkl. MwSt.) sowie die unter dem Titel "NPK 321 (Montagebau in Stahl)" gel- tend gemachten Positionen und Beträge von total CHF 8'112.20 (brutto, exkl. MwSt.) werden von der Beklagten nicht bestritten (act. 38 Rz. 229 S. 131 und S. 134 f.). Der Klägerin steht damit unter diesen Positionen unbestrittenermassen ein Betrag von CHF 19'181.40 (brutto, exkl. MwSt.) zu. Die von der Klägerin un- ter den Titeln "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)", "NPK 211 (Baugruben und Er d- bau) / 237 (Kanalisationen und Entwässerung)", "NPK 241 (Ortbetonbau)" und "NPK 314 (Maurerarbeiten)" geltend gemachten Einzelpos itionen werden von der Beklagten zumindest teilweise bestritten. 2.2.5. Bevor auf die genannten strittigen Positionen einzugehen ist (siehe Zi f- fer V.2.4 hiernach), ist zunächst zu klären, ob und inwiefern die von der Klägerin aufgenommenen Ausmasse von der Baulei tung bzw. der Beklagten anerkannt wurden. 2.3. Zur Aufnahme der Ausmasse und deren Anerkennung 2.3.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.3.1.1. Die Klägerin bringt zusammengefasst vor, das Ausmass Nr. 1 per Stand 30. Juni 2015 habe von der Beklagten aufgrund zweimaliger Säumnis im Sinne von Art. 142 Abs. 3 SIA -Norm 118 als anerkannt zu gelten (act. 1 Rz. 51). Das Ausmass Nr. 1 sei Bestandteil des Ausmasses Nr. 2, weshalb Letzteres im U m- fang des Ausmasses Nr. 1 ebenfalls als anerkannt zu gelten habe (act. 38 Rz. 43). Das Ausmass Nr. 3 (Schlussausmass) habe die Beklagte in dem Umfang anerkannt, in welchem dieses von der Bauingenieurin I._____ AG handschriftlich (und somit "bis auf die willkürlich erfolgten Kürzungen") anerkannt worden sei (act. 38 Rz. 44). - 25 - 2.3.1.2. Die Beklagte bringt im Wesentlichen vor, das Ausmass Nr. 1 sei nie aner- kannt worden, auch nicht mittels Fiktion (act. 46 Rz. 31 ff.). Die Klägerin substanti- iere und belege nicht, welche strittigen Positionen der Ausmasse von der Geneh- migungsfiktion betroffen sein sollen. Weder das 1. noch das 2. Ausmass seien in den Akten. Einzig die Deckblätter dieser Ausmasse seien eingereicht worden (act. 46 Rz. 46; act. 3/44 und act. 3/46). Betreffend das Ausmass Nr. 3 (Schlus s- ausmass) sei richtig, dass die Ausmasse nicht über die handschriftlichen Kürzun- gen der I._____ AG hinaus in Frage gestellt würden, mit der Verdeutlichung, dass die im Ausmass "inkludierten", tatsächlich nur mit einer Gesamtsumme abgebilde- ten "Regieleistungen" ebenfalls gestrichen worden seien. Hinsichtlich des Aus- masses Nr. 3 behaupte die Klägerin keine Genehmigung durch Säumnis, die A b- lehnung der Ausmasse sei bekannt (act. 46 Rz. 47). 2.3.2. Würdigung 2.3.2.1. Die Klägerin stützt ihre Forderung auf das Ausmass Nr. 3 (Schlussaus- mass). Da das Ausmass Nr. 3 das Ausmass Nr. 1 mitumfasst, i st in einem ersten Schritt zu prüfen, ob das Ausmass Nr. 1 von der Bauleitung bzw. der Beklagten anerkannt worden ist bzw. im Sinne von Art. 142 Abs. 3 SIA -Norm 118 als aner- kannt zu gelten hat. In einem weiteren Schritt sind die Ausmasse Nr. 2 und Nr. 3 zu thematisieren. 2.3.2.2. Zum Ausmass Nr. 1: Nachdem die Beklagte eine Anerkennung des Aus- masses Nr. 1 in Abrede gestellt hat, wäre es an der Klägerin gewesen, substant i- iert zu behaupten, welchen Betrag und welche konkreten Positionen des Aus- masses Nr. 1 die Beklagt e infolge Säumnis anerkannt haben soll. Dies hat d ie Klägerin nicht getan. Diesbezügliche Tatsachenbehauptungen fehlen gänzlich. Eine Anerkennung des Ausmasses Nr. 1 durch die Beklagte ist bereits mangels rechtsgenügender Tatsachenbehauptungen zu verneinen. Hinzu kommt, dass die Klägerin das Ausmass Nr. 1 gar nicht erst (vollständig) ins Recht legt. Vielmehr befindet sich lediglich das Deckblatt bei den Akten (act. 3/44). Zur angerufenen Genehmigungsfiktion (Art. 142 Abs. 3 SIA -Norm 118): Die Par- teien haben das Ausmass Nr. 1 unbestrittenermassen nicht im Sinne von Art. 142 - 26 - Abs. 1 SIA-Norm 118 gemeinsam aufgenommen. Vielmehr hat die Klägerin säm t- liche Ausmasse (Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3) einseitig aufgenommen und der Baule i- tung bzw. der Beklagten in der Folge zugestellt. Die in Art. 142 Abs. 3 SIA -Norm 118 vorgesehene Genehmigungsfiktion gelangt damit nicht zur Anwendung, da sie primär die Säumnis eines für die gemeinsame Aufnahme des Ausmasses ve r- einbarten Termins voraussetzt. Die "Bereinigungstermine", auf welc he sich die Klägerin stützt, stellen keine unter Art. 142 Abs. 3 SIA -Norm 118 zu subsumi e- rende Termine dar. Art. 142 Abs. 3 SIA -Norm 118 statuiert im Übrigen zwei weitere (alternative) Vo- raussetzungen. Das Aufnahmeergebnis hat als endgültig anerkannt zu gelten wenn entweder (i) die Aufnahme des Ausmasses nicht nachgeholt werden kann, oder, (ii) wenn der Säumige (Bauleiter) ein zweites Mal säumig wird. Selbst wenn die Bereinigungstermine unter die genannte Bestimmung zu subsumieren wären und diese zur Anwendung käme, wären deren Voraussetzungen nicht erfüllt . Wie die Beklagte zutreffend vorbringt, behauptet die Klägerin nicht, dass eine gemei n- same Aufnahme des Ausmasses nicht hätte nachgeholt werden können (act. 46 Rz. 32 f.). Was die Voraussetzung der zweimaligen Säumnis anbelangt, so fehlen bereits hinsichtlich eines ersten Termins und einer ersten Säumnis der Bauleitung substantiierte Tatsachenbehauptungen der Klägerin. Sie bringt weder vor, wer genau einen ersten "Bereinigungstermin" am 25. August 2015 vereinbart haben soll noch legt sie die Umstände dar, unter welchen eine solche Vereinbarung ge- troffen worden sein soll (act. 1 Rz. 49; act. 38 Rz. 39 ff.). Was die Klägerin mit dem Protokoll Nr. 15 vom 21. J uli 2015 (Position 2.2.2, S. 4 [ act. 3/19]) konkret beweisen will, bleibt unklar. Aus diesem lässt sich weder herauslesen, dass "die Parteien" einen Bereinigungstermin vereinbart hätten, zu welchem diese zu er- scheinen gehabt hätten, noch dass ein solcher am 25. August 2015 hätte stattfi n- den sollen . Ebensowenig ergibt sich aus dem Protokoll , dass der Bauleiter N._____ dem Bereinigungstermin unentschuldigt ferngeblieben wäre (act. 3/19). Es fehlt auch aus diesem Grund bereits an einer ersten Säumnis. Weiter fehlt es auch bezüglich eines zweiten Termins an substantiierten Tats a- chenbehauptungen. Auch hier bringt die Klägerin weder vor, wer genau einen - 27 - zweiten "Bereinigungstermin" am 26. November 2015 vereinbart haben soll noch legt sie die Umstände dar, unter welchen eine solche Vereinbarung getroffen worden sein soll. Eine solche lässt sich im Übrigen auch den zu dieser pauscha- len Behauptung offerierten Urkunden nicht entnehmen. Schliesslich sei erwähnt, dass eine zweite Säumnis im Sinne von Art. 142 Abs. 3 SIA-Norm 118 genau ge- nommen gar nicht behauptet wird. Die Klägerin bringt vor, die Bauleitung sei zwar zu einem zweiten Termin (am 26. November 2015) erschienen, an diesem seien aber nur die Regiearbeiten besprochen und bereinigt worden; die Ausmassberei- nigung sei kein Thema gewesen (act. 1 Rz. 51; act. 38 Rz. 40). Ist die Bauleitung am 26. November 2015 aber erschienen, kann sie nicht säumig gewesen sein. Eine zweite Säumnis (würde denn überhaupt eine erste Säumnis vorliegen) wäre folglich zu verneinen. Dass die Klägerin – nachdem am 26. November 2015 keine Ausmassbereinigung erfolgt war – zu einem neuen (eigentlichen zweiten) Termin für die Bereinigung des Ausmasses Nr. 1 eingeladen hätte (wäre denn überhaupt ein erster Termin vereinbart worden), wird von dieser nicht behauptet. Eine stillschweigende oder konkludente Genehmigung des Ausmasses Nr. 1 ist ebenfalls zu verneinen, zumal dessen Ablehnung durch die Bauleitung aktenkun- dig ist (act. 24/11; act. 24/18; act. 47/3). Das Ausmass Nr. 1 kann damit nicht als anerkannt gelten. 2.3.2.3. Zum Ausmass Nr. 2: Die Klägerin legt nicht dar, inwiefern die Beklagte das Ausmass Nr. 2 im das Ausmass Nr. 1 übersteigenden Umfang anerkannt ha- ben soll (act. 38 Rz. 43). Dahingehende Tatsachenbehauptungen fehlen gänzlich. Auch das Ausmass Nr. 2 legt die Klägerin nicht (vollständig) ins Recht. Vielmehr befindet sich auch hier lediglich das Deckblatt bei den Akten (act. 3/46). Das Ausmass Nr. 2 gilt damit nicht als anerkannt. 2.3.2.4. Zum Ausmass Nr. 3 : Die Parteien sind sich einig, dass die Beklagte das Ausmass Nr. 3 über die handschriftlichen Kürzungen der I._____ AG hinaus nicht in Frage stellt (act. 38 Rz. 44; act. 46 Rz. 47). In Bezug auf die handschriftlich ge- kürzten Positionen bringt di e Klägerin nicht vor, diese hätten durch Säumnis als anerkannt zu gelten. Vielmehr geht sie selber davon aus, dass diese im Umfang - 28 - der Kürzungen nicht anerkannt wurden. Sie bezeichnet diese denn auch als "wil l- kürlich erfolgte Kürzungen" (act. 1 Rz. 54 f. und Rz. 70 f.; act. 38 Rz. 44). Das Ausmass Nr. 3 (zugleich Schlussausmass; act. 3/49), auf welches die Kläge- rin ihre Forderung stützt, gilt somit im Umfang der handschriftlich gekürzten Pos i- tionen der I._____ AG nicht als anerkannt. In diesem Umfang vermag das Schlussausmass folglich auch keinen Beweis für die tatsächlichen Ausmasse zu erbringen (siehe Ziffer V.2.1.2 hiervor). Im Folgenden gilt es nunmehr, die (teilweise) strittigen Ausmasspositionen zu prü- fen. 2.4. Teilweise bestrittene Position NPK 113 (Baustelleneinrichtung) 2.4.1. Unbestrittene Positionen 2.4.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/49) einen Betrag von CHF 71'516.20 (brutto, exkl. MwSt.) (gemäss Tabelle in act. 1 Rz. 67 S. 36; recte: CHF 71'757.40 [brutto, exkl. MwSt.] gemäss act. 1 Rz. 67 S. 36 i.V.m. act. 1 Rz. 70 S. 39 und act. 38 Rz. 229 S. 130) für "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)" geltend. Die Position "NPK 113 (Baustellenein- richtung)" setzt sich zusammen aus den in der Replik aufgelisteten Einzelpositio- nen und Beträgen (der von der Klägerin geltend gemachte Betrag ergibt sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" [act. 38 S. 130; act. 39/294 S. 1]). 2.4.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich die unter den Positionen 181.101 (vorhal- ten), 238.102 (B atterie vorhalten), 238.104 (Kontrolle), 300 (Anschlüsse Wasser, Strom, Kran) sowie 426.122 (Toilettenkabinen) geltend gemachten Beträge. Die Position 922.121 (versch. Einrichtungen/Leistungen) anerkennt die Beklagte ex- plizit (act. 23 S. 28; act. 46 S. 28) . Zu den unter den übrigen Positionen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die folgenden von der Klägerin gel- tend gemachten Positionen und Beträge (brut to, exkl. MwSt.) haben deshalb als anerkannt zu gelten: CHF 61'200.– für Position 111.002 (Baustelleneinrich tung), CHF 500.– für Position 231.001 (BSE vorhalten), CHF 20.– für Position 236.100/101 (Signaltafel), CHF 216. – für Position 237.321 (Längslatten einric h-- 29 - ten, entfernen), CHF 144.– für Position 237.322 (vorhalten), CHF 60.– für Position 238.101 (L euchten einrichten, entfernen), CHF 75.– für Position 242.411 (Bau- wände einrichten) und CHF 482.40 für Position 922.121 (versch. Einrichtun- gen/Leistungen) (act. 38 Rz. 229 S. 130). 2.4.1.3. Zusammengefasst hat unter dem Titel "NPK 113 (Baustelleneinricht ung)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 62'697.40 (brutto, exkl. MwSt.) als anerkannt zu gelten. Im Folgenden sind die unter dem Titel "NPK 113 (Baustel- leneinrichtung)" noch strittig gebliebenen Positionen zu prüfen. 2.4.2. Position 181.101 (vorhalten) 2.4.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.2.1.1. Für die Position " 181.101 (vorhalten)" macht die Klägerin CHF 5'600.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 38 Rz. 229 S. 130 und S. 136 f.). Zur Begrün- dung führt sie an, die Vorhaltezeit für die Baustelleneinrichtung habe effekt iv 12 Monate betragen (13. März 2015 bis 8. März 2016). Kalkuliert gewesen sei ei- ne Vorhaltezeit von 10 Monaten. Die P arteien hätten vertraglich eine Mehrvergü- tung von CHF 2'800.– pro Monat vereinbart. Für das Vorhalten der Baustellenei n- richtung für zwei z usätzliche Monate schulde ihr die Beklagte somit CHF 5'600.– (act. 1 Rz. 70 S. 38; act. 38 Rz. 229 S. 136). Gemäss handschriftlichen Korrekt u- ren der I._____ AG sei das Vorhalten der Baustelleneinrichtung bis zum 11. März 2016 (recte: 8. März 2016 [act. 3/61]) und damit für zwei zusätzliche Monate an- erkannt worden. Die Bauzeitverlängerung habe sich die Beklagte anrechnen zu lassen, weil die Verzögerungen von ihr zu vertr eten gewesen seien (act. 38 Rz. 229 S. 137). 2.4.2.1.2. Während die Beklagte diese Position im Rahmen ihrer Klageantwort vollumfänglich bestritten bzw. eventualiter im Umf ang von CHF 100.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt hat, gesteht sie der Klägerin im Rahmen ihrer Duplik neu einen Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) zu, mit der Begründung, g e- stützt auf die Angaben der Bauleitung müsse sie (die Beklagte) davon ausgehen, dass die Baustelleneinrichtung am 8. Februar 2016 effektiv abgebaut worden sei - 30 - und allfällige Aufräumarbeiten, welche die Klägerin bis 8. März 2016 vorgenom- men habe, nicht von Belang seien. Entsprechend sei eine Entschädigung für elf Monate geschuldet, mithin eine sol che für einen zusät zlichen Monat im Betrag von CHF 2'800.– (act. 23 S. 25; act. 46 Rz. 63 S. 26 f.). Im Übrigen stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, die Parteien seien sich über das Ende der Bauzeit uneinig gewesen, weshalb die I._____ AG im handschriftlichen Korrex (act. 3/49) beide Versionen, diejenige der Klägerin (bis 11. März 2016) und diejenige, die die Bauleitung angegeben habe (bis 8. Februar 2016) , vermerkt habe. Die Notiz die- ser beiden Versionen bedeute keine Anerkennung durch die Beklagte. Zudem habe die Klägerin selber für eine verlängerte Bauzeit gesorgt, vor allem, weil sie für den Aushub zu lange gebraucht habe (act. 23 S. 25; act. 46 Rz. 63 S. 26 f.). 2.4.2.2. Rechtliches und Würdigung 2.4.2.2.1. Die Beklagte anerkennt einen Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 46 Rz. 63 S. 26 f.). 2.4.2.2.2. Zum klägerischen Vorbringen, gemäss handschriftlicher Korrekturen der I._____ AG im Korrex (act. 3/49) sei das Vorhalten der Baustelleneinrichtung bis zum 11. März 2016 und damit für zwei zusätzliche Monate anerkannt worden (act. 38 S. 136), ist zu bemerken, dass sich aus den handschriftlichen, roten Not i- zen auf Seite 31 des Korrex ( "13.03.-08.02.2016  11 Monate;  11.03.2016  12 Monate" [act. 3/49]), welche unstreitig von der I._____ AG stammen (act. 46 S. 26 f.), nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten lässt. Insbesondere kann daraus nicht abgeleitet werden, die Beklagte habe das Vorhalten der Baustelleneinric h- tung bis zum 11. März 2016 und damit für zwei zusätzliche Monate anerkannt (act. 38 S. 136). Einerseits deshalb, weil die genannte Notiz zur handschriftlichen, roten Streichung der Anzahl Monate (" Mt. 2.000 1") sowie zur handschriftlichen, roten Korrektur des Betrages (CHF 2'800.– statt CHF 5'600.–) und zur hand- schriftlichen, roten Kommentierung auf Seite 31 des Korrex oben ("BSE bis 08.02.2016") in Widerspruch steht, andererseits, weil die Klägerin im Rahmen i h- rer Replik selber vorbringt, im Korrex der I._____ AG werde für die Position (ledig- lich) ein Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt (act. 38 S. 136). - 31 - 2.4.2.2.3. Ob die Baustelleneinrichtung tatsächlich bis zum 8. März 2016 vorge- halten wurde, kann aber ohnehin offen bleiben. Nachdem die Forderung i m CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Umfang strittig ist, wäre es an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, weshalb und i n- wiefern das Vorhalten der gesamten Baustelleneinrichtung (bestehend aus wel- chen Teilen) bis 8. März 2016 – und damit für einen weiteren Monat – notwendig gewesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an einer anspruchsbe- gründenden Tatsachenbehauptung. 2.4.2.2.4. Sollte sich die Klägerin hinsichtlich ihrer Forderung unter der Position 181.101 (vorhalten) auf besondere Verhältnisse im Sinne von Art. 58 SIA -Norm 118 berufen wollen, ist auf Folgendes hinzuweisen: N ach Art. 58 SIA-Norm 118 wird die Frage der Vergütung bei festen Preisen geregelt, wenn übernommene Bauleistungen durch besondere Verhältnisse erschwert werden. Gemäss Art. 58 Abs. 1 SIA-Norm 118 hat der Unternehmer bei fehlendem Verschulden des Bau- herrn die geschuldete Leistung zum vereinbarten Preis zu erbringen, ohne A n- spruch auf zusätzliche Vergütung. Nach Art. 58 Abs. 2 SIA-Norm 118 indes hat der Unternehmer – bei Verschulden des Bauherrn – Anspruch auf eine zusätzl i- che Vergütung. Als Verschulden sind dem Bauherrn insbesondere mangelhafte Angaben in den Ausschreibungsunterlagen über den Baugrund und die best e- hende Bausubstanz (Art. 5 SIA-Norm 118) anzurechnen, vorausgesetzt, dass der Bauherr durch eine Bauleitung vertreten oder selbst sachverständig oder durch einen beigezogenen Sachverständigen beraten war. Für einen Mehrvergütungsanspruch – und damit auch für den Mehraufwand infol- ge eines Bauerschwernisses, z.B. bei gestörtem Bauablauf – ist der Unternehmer beweispflichtig im Sinne von Art. 8 ZGB, was bedeutet, dass er (i ) die Existenz und den Umfang des Mehraufwandes zu beweisen hat, (ii) dass die Ursache in den Risikobereich des Bauherrn fällt und dass der geltend gemachte Mehrauf- wand nicht zum ursprünglich vereinbarten Leistungsinhalt gehört sowie (iii) den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Fol gen (SCHUMACHER/KÖNIG, Die Vergütung im Bauwerkvertrag: Grundvergütung – Mehr- vergütung, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2017, N 624 ff.; H ÜRLIMANN, Ansprüche - 32 - des Unternehmers aus Bauablaufstörungen des Bauherrn, in: Pierre Tercier [Hrsg.], Gauchs Welt, FS für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, 2004, S. 827 f.; im gleichen Sinne hinsichtlich Bauzeitverzögerung/Mehrkosten nach deutschem Recht: SUNDERMEIER, in: Würfele/Gralla/Sundermeier [Hrsg.], Nachtragsmanage- ment, 2. Auflage 2012, N 1965). Um zum Beweis zugelassen zu werden, sind aber auch hier die entsprechenden Tatsachen zunächst rechtsgenügend darz u- tun. 2.4.2.2.5. Mit ihrem pauschalen Vorbringen, die Bauzeitverlängerung habe sich die Beklagte anrechnen zu lassen, weil die Verzögerungen von ihr zu vertreten gewesen seien (act. 38 Rz. 229 S. 137), vermag die Klägerin weder di e Ursache des geltend gemachten Mehraufwandes noch deren Zuteilung in den Risikobe- reich der Beklagten noch den natürlichen und den adäquaten Kausalzusammen- hang zwischen Ursache und Folgen rechtsgenügend darzutun. Diesbezügliche Tatsachenbehauptungen fehlen vielmehr gänzlich. Ein Beweisverfahren erübrigt sich entsprechend nur schon mangels rechtsgenü- gender Tatsachenbehauptungen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Art. 8 ZGB der beweispflichtigen Partei bloss dann einen Anspruch darauf gibt, für rechtserhebliche Vorbringen zum Beweis zugelassen zu werden, wenn ihr Be- weisantrag nach Form und Inhalt den Vorschriften des anwendbaren Prozes s- rechts entspricht (Urteil des Bundesgerichts vom 4. Juni 2013 [4A_56/2013] E. 4.4; BGE 133 III 295 E. 7.1 m.H.). Gemäss den einschlägigen Bestimmungen der Zivilprozessordnung ist ei n Beweismittel nur dann formgerecht angeboten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbe- hauptung zuordnen lässt und umgekehrt (Urteil des Bundesgerichts vom 10. O k- tober 2016 [4A_262/2016], E. 4.1 m.H.) . In der Regel sind di e einzelnen Beweis- offerten unmittelbar im Anschluss an die Tatsachenbehauptungen aufzuführen, die damit bewiesen werden sollen. Dies ergibt sich ohne Weiteres aus dem Wor t- laut der Bestimmungen von Art. 152 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO (Recht auf Abnahme von Beweismitteln bei "Bezeichnung der einzelnen Bewei s- mittel zu den behaupteten Tatsachen"; Urteil des Bundesgerichts vom 4. Juni 2013 [4A_56/2013] E. 4.4 m.H.). - 33 - In ihrer Klageschrift macht die Klägerin über knapp vier Seiten hinweg – in tabella- rischer Form, gegliedert nach Normpositionen-Katalog-Nummern (NPK) – Ausfüh- rungen "Zu den willkürlichen Streichungen einzelner Positionen im Ausmass" (act. 1 Rz. 70 S. 38 bis S. 41). Im Anschluss daran folgt auf Seite 41 f. der Klage- schrift eine Auf listung von 12 Beweismitteln, jedoch ohne einen Bezug zu den einzelnen Tatsachenbehauptungen herzustellen (act. 1 S. 41 f.). Zwar verweist die Klägerin in der fünften Spalte ihrer Tabelle, wo sich ihre Begründung findet, z.T. auch auf Beilagen. Dies jedoch ni cht durchwegs, und es erscheinen auch nicht alle in der Spalte erwähnten Beilagen bei den aufgelisteten Beweismitteln. Unklar ist v.a. inwiefern die Zeugen- und/oder Parteibefragung für welche B e- hauptungen zum Beweis angeboten sind. Dies gilt erst recht für die knapp sechs Seiten umfassenden Ausführungen in Tabellenform im Rahmen der Replik (act. 38 Rz. 229 S. 136 bis S. 141) sowie die darauf folgende Auflistung von nun- mehr 16 Beweismitteln, darunter ein weiterer Zeuge, auf Seite 141 f. der Replik (act. 38 S. 141 f.). Die genannten Beweismittel erweisen sich als nicht formge- recht angeboten, weshalb die Klägerin auch aus diesem Grund nicht zum Beweis zugelassen werden könnte. 2.4.2.2.6. Der Klägerin ist damit unter der Position 181.101 (vorhalten) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) zu- zusprechen. 2.4.3. Position 238.102 (Baustellenleuchten vorhalten) 2.4.3.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.3.1.1. Für diese Position macht die Klägerin CHF 480.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie an, es hätten von ihr acht Baustellenleuchten vom 13. März 2015 bis zum 28. Februar 2016 vorgehalten werden müssen, fol g- lich also 12 Monate (act. 1 Rz. 70 S. 38). Eine doppelte Verrechnung habe nicht stattgefunden: In der Pauschale des separaten Werkvertrags Nr. 11211 (act. 3/8 S. 18) sei lediglich das Vorhalten von 10 LE (St. x Menge) und somit nicht das Vorhalten von Baustellenleuchten über 10 Monate vorgesehen gewesen. Der - 34 - Pauschalwerkvertrag sei für die Arbeiten unt er dem Einheitspreisvertrag Nr. 21107 ohnehin nicht beachtlich (act. 38 S. 137). 2.4.3.1.2. Die Beklagte bestreitet, dass tatsächlich acht Leuchten installiert gew e- sen seien (act. 23 S. 26). Es habe sich ledigli ch um vier Leuchten gehandelt, die bis zum 8. Februar 2016 installiert gewesen sei en. Folglich seien 44 LE (4 Leuchten x 11 Monate) , entsprechend CHF 220.– (brutto, exkl. MwSt.) zu ent- schädigen (act. 23 S. 26; act. 46 Rz. 63 S. 27). 2.4.3.2. Würdigung 2.4.3.2.1. Die Beklagte anerkennt einen B etrag von CH F 220.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 23 S. 26; act. 46 S. 27). 2.4.3.2.2. Ob tatsächlich acht anstelle von vier Leuchten zwölf statt elf Monate in- stalliert waren, kann offen bleiben. Nachdem die Forderung im CHF 220.– (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Umfang strittig ist, wäre es auch hier an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, welche Vereinbarung die Par- teien hinsichtlich der Leuchten getroffen haben und weshalb bzw. inwiefern die Installation von acht (und nicht nur vier) Leuchten für zwölf (und nicht nur elf) Mo- nate notwendig gewesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an an- spruchsbegründenden Tatsachenbehauptungen; ein Beweisverfahren erübrigt sich. 2.4.3.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Pos ition 238.102 (Batterie vorhalten) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 220.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.4.4. Position 238.104 (Kontrolle Baustellenleuchten) 2.4.4.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.4.1.1. Die Klägerin macht für die Position "Kontrolle" CHF 480.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie an, vom 13. März 2015 bis zum 28. Februar 2016, mithin zwölf Monate, habe sie acht Baustellenleuchten kontrol- lieren und unterhalten müssen (act. 1 S. 39; act. 38 S. 137). Im Übrigen verweis t - 35 - sie auf Randziffer 231 ihrer Replik (act. 38 S. 137 [Abschnitt "Zu NPK 113.238.102"]). 2.4.4.1.2. Die Beklagte bestreitet, dass tatsächlich acht Leuchten installiert gew e- sen seien. Auch für Unterhalt und Kontrolle sei von elf Monaten und vier Leuc h- ten, mithin 44 LE , entsprechend CHF 220.– (brutto, exkl. MwSt.), auszugehen (act. 23 S. 26 f.; act. 46 S. 27). 2.4.4.2. Würdigung 2.4.4.2.1. Die Beklagte anerkennt einen Betr ag von CHF 220.– (brutto, e xkl. MwSt.) (act. 23 S. 26 f.; act. 46 S. 27). 2.4.4.2.2. Ob tatsächlich acht anstelle von vier Leuchte n zwölf statt elf Monate i n- stalliert waren, kann wiederum offen bleiben. Nachdem die Forderung im CHF 220.– (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Umfang strittig ist, wäre es an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, welche Vereinbarung die Parteien hinsichtlich der Leuchten getroffen haben und weshalb bzw. inwie- fern der Unterhalt und die Kontrolle von acht (statt vier) Leuchten für zwölf (statt elf) Monate notwendig gewesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an anspruchsbegründenden Tatsachenbehauptungen. Ein Beweisverfahren erüb- rigt sich . Eine Randziffer 231, auf welche die Klägerin verweist, ist der Replik (act. 38) im Übrigen nicht zu entnehmen. Sollte die Klägerin ihre Ausführungen zum Vorhalten der Baustellenleuchten gemäss ihrer Tabelle auf Seite 137 der Replik meinen, so fehlt es dort ebenfalls an rechtsgenügenden Tatsachenbehaup- tungen (siehe Ziffer V.2.4.3.2.2 hiervor). 2.4.4.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position 238.104 (Kontrolle) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 220.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzu- sprechen. - 36 - 2.4.5. Position 300 (Anschlüsse Wasser, Strom, Kran) 2.4.5.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.5.1.1. Die Klägerin macht für die Position "Anschlüsse, Wasser, Strom, Kran" CHF 1'000.– geltend. Zur Begründung führt sie an, die Vorhaltezeit der Elektrok a- bel und des Elektrokast ens habe effektiv zwölf Monate (vom 13. März 2015 bis 8. März 2016) betragen. Kalkuliert gewesen sei eine Vorhaltezeit von zehn Mona- ten, was der Beklagten bekannt gewesen und von der Bauleitung auch nicht be- anstandet worden sei (act. 1 S. 39 [Abschnitt "NPK 113.332.20301 (längeres Vor- halten für Elektrokabel und Elektrokasten)"] ). Die Parteien hätten für das Vorhal- ten der Elektrokabel und des Elektrokastens für die zwei zusätzlichen Monate ei- nen angemessenen Pauschalpreis von CHF 500.– pro Monat vereinbart (act. 38 S. 137 f.). Die Leistung falle nicht unter die Pauschale des separaten Werkver- trags Nr. 11211 (act. 3/8), weshal b die Beklagte der Klägerin CHF 1'000.– schul- de (act. 1 S. 39; act. 38 S. 138). 2.4.5.1.2. Die Beklagte bringt demgegenüber vor, der Anschluss sei nachweislich nur bis zum 13. Januar 2016 in Betrieb gewesen und, da der Hausanschluss fertig gewesen sei, anschliessend entfernt worden. Daher sei unter diesem Titel keine weitere Entschädigung geschuldet, da für zehn Monate inklusive (act. 23 S. 27). Eine Vereinbarung über den Preis werde bestritten, würde dies doch vorausset- zen, dass die Beklagte überhaupt ein längeres Vorhalten akzeptiere, was die Bau- leitung verneint habe (act. 46 S. 27 f.). 2.4.5.2. Würdigung 2.4.5.2.1. Ob Elektrokabel und Elektrokasten tatsächlich bis zum 8. März 2016 vorgehalten wurden, kann offen bleiben, denn: Nachdem die Beklagte die von der Klägerin unter Position 300 (Anschlüsse Wasser, Strom, Kran) geltend gemachte Forderung bestreitet, wäre es an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, weshalb bzw. inwiefern das Vorhalten welcher Elektrokabel und Elektrokasten bis zum 8. März 2016 – und damit für zwei zusätzliche Monate – - 37 - notwendig gewesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an einer an- spruchsbegründenden Tatsachenbehauptung. 2.4.5.2.2. Betreffend die behauptete Vereinbarung des Preises begnügt sich die Klägerin im Übrigen mit dem pauschalen Vorbringen, die Parteien hätten einen angemessenen Pauschalpreis von CHF 500.– pro Monat vereinbart, wobei sie – ohne weitere Erklärung – mit Klammerbemerkung auf eine Preistabelle eines A n- bieters namens " …" verweist (act. 39/359). Auch diese Vorbringen können nicht genügen. Die Klägerin hätte konkret darlegen müssen, wann sie wo, wie und mit wem einen Preis von CHF 500.– pro Monat vereinbart hat. 2.4.5.2.3. Hinsichtlich der offerierten Beweismittel gilt auch hier das in Ziffer V.2.4.2.2.5 hiervor Gesagte. Beweise sind keine abzunehmen. 2.4.5.2.4. Der Klägerin ist für die Position 300 (Anschlüsse Wasser, Strom, Kran) somit keine Vergütung zuzusprechen. 2.4.6. Position 426.122 (Toilettenkabinen) 2.4.6.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.6.1.1. Die Klägerin macht für die Position "Toilettenkabinen" CHF 1'500. – (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie an, der Pauschalpreis von CHF 1'500. – sei mit de m Bauleiter U._____ vereinbart worden (act. 1 S. 39; act. 38 S. 138). 2.4.6.1.2. Die Beklagte bestreitet die Vereinbarung einer Mehrvergütung. Die Po- sition Sanitärräume habe es im Werkvertrag nicht gegeben, sie sei bei der Baustelleneinrichtung inklusive gewesen. Somit sei auch keine zusätzliche Vergü- tung für ein längeres Vorhalten zuzusprechen. Wenn einzig die WC nach Bauen- de noch stehen geblieben wären, dann sei der angemessene Preis durch die Po- sition im WV Abbruch belegt: CHF 260.– pro Monat. Sei die Baustelleneinrichtung am 8. Februar 2016 entfernt worden, so sei bis 28. Februar 2016 noch ein Monat für Sanitärräume zu entschädigen. Sie (die Beklagte) sei bereit, der Klägerin hier-- 38 - für CHF 260.– zu bezahlen, sofern nachgewiesen werde, dass die WC erst am 28. Februar 2016 entfernt worden seien (act. 46 S. 28). 2.4.6.2. Würdigung 2.4.6.2.1. Die Beklagte bestreitet die Forderung von CHF 1'500.– vollumfänglich und erklärt sich lediglich im Eventualstandpunkt und unter zusätzlichen Voraus- setzungen zur Zahlung von CHF 260.– bereit. 2.4.6.2.2. Damit wäre es an der Klägerin gewesen, die anspruchs begründenden Tatsachen substantiiert zu behaupten. Sie äussert sich jedoch weder zu der unter der Position 426.122 (Toilettenkabinen) konkret erbrachten Leistung noch zu de- ren Notwendigkeit. Betreffend die vereinbarte Mehrvergütung beschränkt sie sich auf das pauschale Vorbringen, der Bauleiter U._____ sei mit dem angemessenen Pauschalpreis von CHF 1'500.– einverstanden gewesen. Nachdem die Beklagte die Vereinbarung einer Mehrvergütung bestritten hatte, kann dies nicht genügen. 2.4.6.2.3. Ein Beweisverfahren erübrigt sich damit nur schon mangels rechtsge- nügender Tatsachenbehauptungen. Hinsichtlich der offerierten Beweismittel gilt auch hier das in Ziffer V. 2.4.2.2.5 hiervor Gesagte, weshalb die Klägerin – hätte sie denn rechtsgenügende Tatsachenbehauptungen aufgestellt – auch des halb nicht zum Beweis zugelassen werden könnte. 2.4.6.2.4. Der Klägerin ist für die Position 426.122 (Toilettenkabinen) keine Ver- gütung zuzusprechen. 2.4.7. Fazit NPK 113 (Baustelleineinrichtung) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 113 (Baustelleneinric h- tung)" ein Betrag von CHF 65'937.40 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. - 39 - 2.5. Teilweise bestrittene Position NPK 211 (Baugruben und Erdbau) / 237 (Kanalisation und Entwässerung) 2.5.1. Unbestrittene Positionen 2.5.1.1. Unter dem Titel "NPK 211 (Baugruben und Erdbau) / 237 (Kanalisation und Entwässerung)" macht die Klägerin unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/49) einen Betrag von CHF 3'085.90 (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 67 S. 36; act. 38 Rz. 229 S. 131). Die Position "NPK 211 (Bau- gruben und Erdbau) / 237 (Kanalisation und Entwässerung)" setzt sich zusammen aus den Positionen 231.301 (Aushub für Kontrollschacht) , 2.213 (Aushubmateri- al), 2.221 (Belagmaterial), 671.222 (Schacht DN800/600) und 675.121 (Schacht- deckel begehbar) (act. 38 Rz. 229 S. 131). 2.5.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich den unter der Position 231.301 (Aushub für Kontrollschacht) geltend gemachten Betrag. Zu den unter den übrigen Positi o- nen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die folgenden von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb als anerkannt zu gelten: CHF 174.20 für Position 2.213 (Aushubmaterial), CHF 174.20 für Position 2 .221 (Belagmaterial), CHF 400. – für Position 671.222 (Schacht DN800/600) und CHF 160.– für Position 675.121 (Schachdeckel begeh- bar). 2.5.1.3. Zusammengefasst hat unter dem Titel "NPK 211 (Baugruben und Er d- bau)/237 (Kanalisation und Entwässerung)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 908.40 (brutto, exkl. MwSt.) als anerkannt zu gel ten. Im Folgenden ist die unter dem Titel "NPK 211 (Baugruben und Erdbau)/237 (Kanalisation und Entwässerung)" noch strittig gebliebene Position 231.301 (Aushub für Kontrol l- schacht) zu prüfen. - 40 - 2.5.2. Position 231.301 (Aushub für Kontrollschacht) 2.5.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.5.2.1.1. Für die Position "Aushub für Kontrollschacht" macht die Klägerin CHF 2'177.50 (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 R z. 70 S. 40; act. 38 Rz. 229 S. 131 und S. 138 f.). Zur Begründung führt sie an, massgebend betreffend den Kanalisationsaushub sei der Plan Nr. 14129 (act. 3/63) gewesen. Beim Aushub sei es zu unvorhersehbaren Erschwernissen gekommen. Sie (die Klägerin) sei beim Aushub auf Fels gestossen. Dies habe dazu geführt, dass nicht habe gegr a- ben werden können, sondern der Fels habe weggespitzt werden müssen (act. 1 S. 40). Das Material sei derart verfestigt gewesen, dass kein Aushub von Hand möglich gewesen sei, sondern ein Elektrospitzhammer habe zugezogen werden müssen, um den Boden aufzuspitzen. Unter Punkt 5 im Protokoll vom 11. April 2015 sei von den Baubeteiligten denn auch festgehalten worden, dass beim Aus- hub ein erheblicher Anteil an Estrich/Beton zu Tage getreten sei und mit Blick auf die Kosten und Bauzeit eine Lösung gefunden werden müsse (act. 3/64). Im Ausmass seien ledi glich Grabungen enthalten gewesen. Direkt auf der Baustelle sei durch den Bauleiter N._____ das Feldausmass anerkannt worden und er habe entschieden, dass die Klägerin als Pauschalzuschlag das tatsächliche Ausmass von 8.61 m 3 doppelt in Rechnung stellen dürfe, was einem Ausmass von 17.42 m3 entspreche. Bei einem Einheitspreis von CHF 125. –/m3 ergebe dies einen ge- schuldeten Betrag von CHF 2'177.50 (act. 1 S. 40). Sowohl im elektronischen Korrex der I._____ AG (act. 39/291) als auch im handschriftlichen Korrex (act. 3/49 S. 53) werde die Position vollumfänglich anerkannt (act. 38 Rz. 229 S. 138 f.). 2.5.2.1.2. Während die Beklagte diese Position im Rahmen ihrer Klageantwort vollumfänglich bestreitet, gesteht sie der Klägerin im Rahmen ihrer Duplik neu ei- nen Betrag von CH F 1'088.75 (brutto, exkl. MwSt.) zu. Sie bringt vor, geologisch massiver Fels sei in dieser Region unmöglich. Auch die Bilder des Aushubs (act. 47/10) würden belegen, dass kein Fels und keine grösseren Steine bestan- den hätten. Bei festem Boden hätte einfach aufgelockert werden können. Es habe nichts anderes als eine Auflockerung von festem Material von fest auf locker - 41 - stattgefunden. Das Foto in act. 3/360 zeige weder Fels noch einen Elektrospit z- hammer, sondern nur sc hotterartiges Material. Es fehle sodann der Nachweis ei- ner Vereinbarung mit der Bauleitung sowie ein Nachweis für angebl ich geleistete Mehraufwendungen. Act. 3 /64 ( Feldausmass) sei als Nachweis untauglich, da dieses Dokument handschriftlich von der Klägerin (Verfasser unbekannt) erstellt worden sei und überdies nicht begründet werde, weshalb ein Fakt or 2 anzuwen- den sei. Es liege keine beidseitige Anerkennung vor (act. 23 S. 28; act. 46 S. 28). Zudem habe die I._____ AG in act. 3/49 S. 53 den Faktor 2 gestrichen. Entspr e- chend sei nur die Hälfte a nerkannt, mithin CHF 1'088.75. Wenn es sich um m a- schinellen Aushub handle, nicht Aushub von Hand, wie die Klägerin nun behaup- te, wäre der Tarif nach NPK 237.231.100 nur CHF 28.– pro m 3. Eine Erschwernis sei somit keinesfalls zu sehen. Die CH F 125.– ohne Faktor seien genügend (act. 46 S. 29). 2.5.2.2. Würdigung 2.5.2.2.1. Die Beklagte anerkennt einen Betrag von CHF 1'088.75 (brutto, exkl. MwSt.) (act. 46 Rz. 63 S. 28 f.). 2.5.2.2.2. Dass die Beklagte die Position im elektronischen und im handschriftl i- chen Korrex vollumfänglich anerkennt – wie die Klägerin vorbringt – , lässt sich den beiden Dokumenten nicht entnehmen. Auch dass die Beklagte einen Faktor 2 anerkannt hätte, geht aus den beiden Urkunden nicht hervor . Dem handschriftl i- chen Korrex ist vielmehr zu entnehmen, dass der Faktor 2 mit Rotstift handschrift- lich durchgestrichen worden ist (act. 3/49 S. 53 oben). 2.5.2.2.3. Dass die Klägerin beim Aushub auf Fels gestossen ist, lässt sich den im Recht liegenden Urkunden nicht entnehmen. Dies kann vorliegend aber ohnehin offen bleiben, womit sich auch eine Befragung des offerierten Zeugen P._____ erübrigt. Nachdem die Forderung im CHF 1'088.75 (brutto, exkl. MwSt.) überstei- genden Umfang strittig ist, wäre es an der Klägerin gewesen, die "unvorhersehba- ren Erschwernisse" im Zusammenhang mit dem Aushub ausreichend zu substan- tiieren. Sie bringt diesbezüglich lediglich vor, sie sei beim Aushub auf Fels ges- tossen, es habe nicht gegraben werden können, sondern gespitzt werden müs-- 42 - sen, und es sei ein Elektrospitzhammer nötig gewesen. Inwiefern ihr durch das Spitzen und den Beizug eines Elektrospitzhammers der behauptete Mehraufwand entstanden sein soll, zeigt die Klägerin nicht auf. Im Übrigen legt sie auch nicht näher dar, weshalb das tatsächliche Ausmass von 8.61 m3 mit einem Fakt or 2 multipliziert werden soll. Dies ist denn auch nicht selbsterklärend, zumal die Kl ä- gerin gerade nicht vorbringt, es sei die d oppelte Menge an Aushub angefallen o- der die Arbeiten hätten doppelt so lange gedauert. 2.5.2.2.4. Schliesslich führt die Klägerin nicht näher aus , gegenüber wem, wann und unter welchen Umständen Bauleiter N._____ erklärt haben soll, die Klägerin dürfe das tatsächliche Ausmass doppelt in Rechnung stellen. Ein Beweisverfa h- ren erübrigt sich damit nur schon mangels rechtsgenügender Tatsachenbehaup- tungen. Beweismittel zu dieser Frage hat die Klägerin aber ohnehin nicht formge- recht offeriert, weshalb sie auch aus diesem Grund nicht zum Beweise zugelas- sen werden könnte. 2.5.2.2.5. Der Klägerin ist damit unter der Position 231.301 (Aushub für Kontrol l- schacht) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 1'088.75 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.5.3. Fazit NPK 211 (Baugruben und Erdbau) / 237 (Kanalisation und Entwässe- rung) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel " NPK 211 (Baugruben und Erdbau)/237" (Kanalisation und Entwässerung) ein Betrag von CHF 1'997.15 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.6. Teilweise bestrittene Position NPK 241 (Ortbetonbau) 2.6.1. Unbestrittene Positionen 2.6.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/49) eine Forderung von CHF 96'675. – (brutto, exkl. MwSt.) (gemäss act. 1 Rz. 67 S. 36 f.) bzw. CHF 96'945.– brutto, exkl. MwSt. (gemäss act. 38 Rz. 229 S. 131 ff.) für "NPK 241 (Ortbetonbau)" geltend. Die Position "NPK 241 - 43 - (Ortbetonbau)" setzt sich zusam men aus den in der Replik aufgelisteten Einze l- positionen und Beträgen. D er von der Klägerin geltend gemachte Betrag ergibt sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" ( act. 38 S. 131 bis S. 133; act. 39/294 S. 2 bis S. 5). 2.6.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich den unter der Position R193.101 (Liftun- terfangung zu TP1024) geltend gemachten Betrag. Die Positionen R119.002 (Aushub Fundamente v. Hand), R119.009 (Transport, Gebühren) und 511.212 (Stabstahlarmierung) anerkennt die Beklagte explizit (act. 46 S. 29 f.). Zu den un- ter den übrigen Positionen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb – mit Ausnahme der Position R193.101 (Liftunterfangung zu TP1024) – als anerkannt zu gelten. 2.6.1.3. Zusammengefasst anerkennt die Beklagte unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 94'995.– (brutto, exkl. MwSt.). Im Folgenden ist die unter dem Titel "NPK 241 (O rtbetonbau)" noch strittig gebliebene Position R193.101 (Liftunterfangung zu TP1024) zu prüfen. - 44 - 2.6.2. Position R193.101 (Liftunterfangung zu TP1024) 2.6.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.6.2.1.1. Für die Position "R19 3.101 (Liftunterfangung zu TP1024)" macht die Klägerin CHF 1'950.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 S. 41). Zur Begründung führt sie an, das Ausmass von 3.9 m 3 sei von ihr vor Ort aufgenommen worden. Die ausgeführten Fundamente seien in der Planskizze (act. 3/66) grün markiert. Der Betrag von CHF 1'950. – entspreche der Multiplikation von Ausmass (3.9 m 3) und dem vertraglich vereinbarten Einheitspreis (CHF 500.–) (act. 1 S. 41). Im Kor- rex der I._____ AG werde das Ausmass von 3.9 m 3 und eine Forderung von CHF 1'400.– anerkannt. Die Planvorlagen für das Ausmass über 3.9 m3 stammten von der Bauingenieurin, der I._____ AG, selber. Die I._____ AG habe im Schlussausmass (act. 3/49 S. 66 f.) einzig, aber zu Unrecht, den Einheitspreis von CHF 500.– auf CHF 100.– korrigiert. Dies sei nicht vertragskonform. Es sei zwischen den Parteien nach Vertragsabschluss kein anderer Einheitsprei s ve r- einbart worden (act. 38 S. 140). 2.6.2.1.2. Die Beklagte bestreitet die klägerische Forderung vollumfänglich. Das Ausmassprotokoll sei nicht formgerecht und nicht beidseitig anerkannt. Klagebei- lage 66 (act. 3/66) sei nicht aussagekräftig und als Nachweis untauglich. Eine Mehrleistung sei aus der E -Mail vom 19. Juni 2015 nicht er sichtlich (act. 23 S. 29). Die I._____ AG habe für diese Position nicht eine Entschädigung von CHF 1'400.– angemerkt, sondern notiert, dass an dieser Stelle der Aushub Lift für eine Entschädigung von CHF 1'400.– hätte erfasst werden müssen. Diese Posit i- on habe die Klägerin aber stattdessen vor her beim Aushub integriert (NPK 241.119.R007). Klagebeilage 66 (act. 3/66) beziehe sich auf den Aushub. Die Leistungsposition Stahlbetonabfangung am Liftschacht NPK 241.193.101 ha- be es überhaupt nur an der E._____- strasse, nicht aber an der C._____- strasse gegeben. Unter dieser Position sei daher keine Entsc hädigung geschuldet (act. 46 S. 29 f.). - 45 - 2.6.2.2. Würdigung 2.6.2.2.1. Wie die Beklagte zutreffend vorbringt, ist dem Werkvertrag Nr. 21107 zu entnehmen, dass die Parteien die Leistungsposition "Unterfangung Lift: Stahlbe- tonabfangung" unter NPK 241.R193.101 nur für die Liegenschaft TP1402 – und damit die Liegenschaft E._____- strasse – vorgesehen haben (act. 3/7 S. 108). Weshalb die Klägerin nunmehr eine Stahlbetonabfangung für die Liegenschaft C._____-strasse geltend macht und inwiefern diese notwendig gewesen sein soll, legt die Klägerin nicht näher dar und ist aufgrund des werkvertraglich Vereinbar- ten auch nicht ersichtlich . Im Übrigen erschliesst sich nicht, was aus der einge- reichten Planskizze (act. 3/66) abgeleitet werden soll. Auch der handschriftliche Korrex (act. 3/49 S. 66 f.) trägt nichts zur Klärung bei. Dass die Beklagte darin ein Ausmass von 3.9 m 3 und eine Forderung von CHF 1'400.– anerkannt hätte, ist nicht ersichtlich, zumal zahlreiche handschriftliche Notizen in unterschiedlichen Farben von offenbar verschiedenen, von der Klägerin nicht näher bezeichneten Personen vermerkt und wieder durchgestrichen worden sind. 2.6.2.2.2. Der Klägerin ist damit unter der Position R193.101 (Liftunterfangung zu TP1024) keine Vergütung zuzusprechen. 2.6.3. Fazit NPK 241 (Ortbetonbau) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau) " ein Betrag von CHF 94'995.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.7. Teilweise bestrittene Position NPK 314 (Maurerarbeiten) 2.7.1. Unbestrittene Positionen 2.7.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/49) einen Betrag von CHF 71'625.55 (brutto, exkl. MwSt.) für "NPK 314 (Maurerarbeiten) " geltend ( act. 1 Rz. 67 S. 37; act. 38 Rz. 229 S. 133 f.). Diese Position setzt sich zusammen aus den in der Replik aufgelisteten Einzelpositionen und Beträgen. D er von der Klägerin geltend gemachte Betrag - 46 - ergibt sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" ( act. 38 S. 133 f.; act. 39/294 S. 5 f.). 2.7.1.2. Die Beklagte bestreitet einzig den unter der Position 881.80101 (Bauzei t- verlängerung) geltend gemachten Betrag (act. 23 S. 30 ff.; act. 46 S. 30 f.). Zu den unter den übrigen Positionen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb – mit Ausnahme der Position 881.80101 (Bauzeitver- längerung) – als anerkannt zu gelten. 2.7.1.3. Zusammengefasst anerkennt die Beklagte unter dem Titel "NPK 314 (Maurerarbeiten)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 21'625.55 (brutto, exkl. MwSt.). Im Folgenden ist die unter dem Titel " NPK 314 (Maurerarbeiten) " noch strittig gebliebene Position 881.80101 (Bauzeitverlängerung) zu prüfen. 2.7.2. Position 881.80101 (Bauzeitverlängerung) 2.7.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.7.2.1.1. Für die Position "881.80101 (Bauzeitverlängerung)" errechnet die Kl ä- gerin eine Vergütung von CHF 55'006.– (brutto, exkl. MwSt.), macht davon aber nur einen Pauschalbetrag von CHF 50'000.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, für das längere Vorhalten von Material und Personal zufolge Ablaufstörungen, namentlich zahlreicher Planlieferverzöge- rungen, schlechter Planung und anderen Mitwirkungspflichtverletzungen durch die Beklagte bzw. deren Bauleitung und einer Bauzeitverlängerung bis zum 22. April 2016 seien ihr Mehrkosten entstanden. Sie habe auf die werkvertraglichen Ter- minangaben zur Bauzeit bei der Kalkulation der Einheitspreise vertraut und auch darauf vertrauen dürfen. Entsprechend habe sie keinen Risikozuschlag für eine über ein Jahr dauernde Bauzeitverlängerung in ihre Einheitspreise eingepreist . Sie habe nicht zu langsam gearbeitet. Ihr Team hätte sie sodann nicht zusätzlich bemannen müssen. Dies sei von der Beklagten denn auch zu keinem Zeitpunkt gefordert worden. Zudem sei es zu ständigen Bauleiterwechseln ohne saubere Projektübergaben gekommen, wodurch ihr (der Klägerin) ein immenser Mehrauf-- 47 - wand entstanden sei. Die Bauzeitverlängerung sei alleine von der B eklagten zu vertreten. Ihr sei unter anderem folgender Personalaufwand für die zusätzliche Bauzeit ab August 2015 entstanden (act. 1 Rz. 71 ff. S. 42 f. , Rz. 20 ff. S. 12 ff. und Rz. 41 ff. S. 22 f.; act. 38 Rz. 153 ff. S. 106 ff. und Rz. 242 f. S. 142 f.): 2.7.2.1.2. Die Beklagte bestreitet sowohl Planlieferverzögerungen als auch lau- fende Bauleiterwechsel sowie dadurch entstandenen Mehraufwand bzw. dadurch entstandene Mehrkosten. Die Klägerin habe sich vertraglich verpflichtet, das ei- gene Risiko für Bauzeitenverzögerungen einzupreisen, und die Terminangaben im Werkvertrag seien unverbindlich. Sie (die Klägerin) stelle hier Personalkosten in Rechnung, die in den Einheitspreisen eingepreist seien. Die Klägerin bringe nicht vor, wieviel Verzögerung sie ihrer Ansicht nach hätte einpreisen müssen, wieviel aus diesem Rahmen falle und warum. Sofern Arbeit verzögert ausgeführt worden sei, habe die Klägerin die Aufwendungen zu einem früheren Zeitpunkt nicht gehabt. Die geltend gemachten Stunden seien zudem nicht überprüfbar und würden bestritten. Handschriftliche Rapporte oder Dokumente aus der Bauzeit l e- ge die Klägerin nicht vor , sondern nur Tabellen, die erst am 13. Oktober 2016 im Hinblick auf den Prozess angefertigt worden seien. Worauf sich die Geltendma- chung von Mittagszulagen stütze, gebe die Klägerin ebenfalls nicht an. Zudem würden Substantiierung und Beweis dafür fehlen, welche angeblichen Planli e- ferverzögerungen zu welchen zusätzlichen Einsätzen geführt haben sollen. Der unter dem Titel "Mehraufwand laufende Bauleiterwechs el" geltend gemachte Be- - 48 - trag von CHF 20'000.– sowie der für die Position " zusätzliche administrative Mehrkosten" veranschlagte Betrag von CHF 5'000.– sei ausserdem willkürlich. Für die zeitliche Verzögerung sei die Klägerin schliesslich massgeblich selber verantwortlich. Die Klägerin hätte ihr Team so bemannen müssen, dass die Bau- arbeiten schneller vorangegangen wären (act. 23 S. 31 f.; act. 46 S. 30 f.). 2.7.2.2. Rechtliches 2.7.2.2.1. Bauerschwernisse, insbesondere sog. "Bauablaufstörungen" berecht i- gen den Unternehmer nicht per se zu einem Anspruch auf Mehrvergütung. Erfor- derlich ist eine Anspruchsgrundlage. Diese kann sich grundsätzlich aus einer ge- setzlichen Bestimmung ergeben (z.B. Gläubiger - bzw. Annahmeverzug des Bau- herrn) oder aus einer vertraglichen Abrede (z.B. Bestellungsänderung). Massge- bend ist die Ursache, die zu den Bauerschwernissen führte ( S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N 595b). 2.7.2.2.2. Der Bauherr kann dem Unternehmer insbesondere Mehraufwand und/oder Schaden verursachen, wenn er ( der Bauherr ) Mitwirkungshandlungen ungerechtfertigt unterlässt oder verzögert. Dadurch gerät er in Annahme- bzw. Gläubigerverzug (Art. 91 ff. OR). Als Mitwirkungshandlungen, die einem Bauherrn als Gegenstand von Mitwirkungspflichten obliegen können, sind etwa die rechtzei- tige Planlieferung, die Koordination der Nebenunternehmer -Arbeit sowie das Ei n- holen der für den Bau erforderlichen Bewilligungen zu nennen. Die Verletzung ei- ner Mitwirkungshandlung des Bestellers bzw. Säumnis des Bauherrn löst die in Art. 94 Abs. 2 SIA -Norm 118 umschriebenen Rechtsfolgen aus. Ausdrücklich er- wähnt sind lediglich der Anspruch des Unternehmers auf Fristerstreckung sowie ein allfälliges Rücktrittsrecht des Unternehmers. Daneben kommt aber auch beim Festpreisunternehmer ein Anspruch auf Mehr vergütung (oder Schadenersatz) in Betracht, wenn diesem aus dem Annahmeverzug des Bestellers ein Mehraufwand entsteht (vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. August 2015 [HG120098] E. 3.1.3.2 m.H.; S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N 348 ff.). Ein Verschul- den des Bauherrn ist weder für den Annahmeverzug des Bauherrn noch für den sich daraus ergebenden Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers vorausge- setzt (S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N 350; GAUCH, a.a.O., N 1336 ff.). - 49 - 2.7.2.2.3. Für seinen Mehrvergütungsanspruch, und damit auch für den Mehrauf- wand, ist der Unternehmer beweispflichtig im Sinne von Art. 8 ZGB. Bezüglich der zu beweisenden Voraussetzungen sei auf Ziffer V.2.4.2.2.4 hiervor verwiesen. Hinsichtlich der Kausalität ist indes die Schwierigkeit der (direkten) Beweisführung im Auge zu behalten, weshalb unter Umständen das Abstellen auf einen Wahr- scheinlichkeitsbeweis ( Art. 42 Abs. 2 OR ) in Betracht zu ziehen is t (S CHUMA- CHER/KÖNIG, a.a.O., N. 628 ff.; HÜRLIMANN, a.a.O., S. 828 f.; GAUCH, a.a.O., N 786 und N 1339). Die Herabsetzung des Beweismasses darf aber im Ergebnis nicht zu einer Umkehr der Beweislast führen (BGE 128 III 276 E. 2b/aa). Der Unte r- nehmer hat alle Umstände, die für die Verwirklichung des behaupteten Kausalz u- sammenhangs sprechen soweit mögli ch und zumutbar zu behaupten und zu be- weisen (BGE 128 III 276 f. E. 2b/aa m.H.). Es ist an ihm , seine Tätigkeit zeitnah mittels Tagesrapporten und Baujournalen zu dokumentieren, um Aufschluss dar- über geben zu können, wer, wann, was , mit welchen Geräten und Materialien gemacht hat und ob es sich um aufgrund des Annahmeverzugs notwendig ge- wordene Tätigkeiten handelt (vgl. H ÜRLIMANN, a.a.O., S. 829). 2.7.2.3. Würdigung 2.7.2.3.1. Die Klägerin ist hinsichtlich des entstandenen Mehraufwandes aufgrund des behaupteten Annahmeverzugs behauptungs - und beweispflichtig (siehe Zi f- fer V.2.7.2.2 hiervor) . I m Rahmen ihrer Rechtsschriften führt die Klägerin ve r- schiedenenorts aus, ihr seien aufgrund von zahlreichen Planlieferverzögerungen, schlechter Planung, häufiger personeller Wechsel in der Projekt- und Bauleitung sowie mangelnder Koordination auf der Baustelle Mehrkosten entstanden (act. 1 Rz. 20 ff., Rz. 33 ff., Rz. 71 ff.). Damit führt sie zwar unterschiedliche Ursachen für den ihr behaupteterweise entstandenen Mehraufwand an, spezifiziert diese j e- doch nicht näher und macht insbesondere keine substantiierten Ausführungen dazu, welche konkrete (unterlassene) Handlung der Bauleitung oder des Bau- herrn bzw. welcher konkrete, dem Risikobereich des Bauherrn zuzuordnende Zu- stand zu welcher konkreten Folge – sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht – geführt haben soll . So hätte die Klägerin darzulegen gehabt, welche konkrete Planlieferverzögerung, wann, zu welchen zusätzlichen Einsätzen von - 50 - Personal geführt und in welchem Umfang dies jeweils Mehrkosten nach sich ge- zogen haben soll, warum und inwiefern ihr durch laufende Bauleiterwechsel ein Mehraufwand entstanden sein soll sowie warum und inwiefern "zusätzliche Admi- nistrative Mehrkosten mit Endzuschlag" angefallen sein sollen (act. 1 Rz. 72). Stattdessen begnügt sie sich mit einer pauschalen Auflistung von verschiedenen Ursachen, ohne diese jedoch (je einzeln) in einen Bezug zu konkreten Folgen zu setzen. Konkrete Tatsachenbehauptungen zum natürlichen und adäquaten Kau- salzusammenhang fehlen gänzlich. Der Klägerin wäre es ohne Weiteres zumut- bar und möglich gewesen, solche Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Eine diesbezügliche Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit macht die Klägerin denn auch zu Recht nicht geltend. Vor diesem Hintergrund kommt auch der Wahrscheinlic h- keitsbeweis nicht in Betracht. 2.7.2.3.2. Wie die Beklagte sodann richtig vorbringt, bestreitet die Klägerin nicht, sich vertraglich verpflichtet zu haben, das Risiko von Bauzeitenverzögerungen einzupreisen. Die Klägerin bringt diesbezüglich lediglich vor, keinen Risikoz u- schlag für eine über ein Jahr dauernde Bauzeitverlängerung in ihre Einheitspreise eingerechnet zu haben, legt aber nicht dar, wie viel Verzöger ung sie ihrer Ansicht nach hätte einpreisen müssen, wie viel aus diesem Rahmen fällt und weshalb. Im Übrigen fehlen auch substantiierte Behauptungen zum gemäss Tabelle in Rand- ziffer 72 der Klageschrift geltend gemachten Quantitativ : Die Klägerin legt weder dar, wann welche Arbeitsstunden von Bauführer L._____ und Polier P._____ wo- für geleistet worden sein sollen, noch erklärt sie, wie sich die einzelnen Stunden- ansätze berechnen und weshalb eine Mittagszulage geschuldet sein soll. Auch bei den Mittagszulagen für eigenes Personal und temporäre Angestellte erläutert sie nicht, wem an welchen Tagen weshalb eine Mittagszulage im behaupteten Be- trag entrichtet werden musste. W ie sich der mit CHF 20'000.– bezifferte "Mehr- aufwand laufende Bauleiterwechsel" zusammensetzen soll und was der unter dem Titel " zusätzliche administrative Mehrkosten mit Endzuschlag" geltend ge- machte Betrag von CHF 5'000.– konkret beinhalten soll , lässt die Klägerin im Dunkeln. - 51 - 2.7.2.3.3. Ein Beweisverfahren erübrigt sich bereits mangels rechtsgenügender Tatsachenbehauptungen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich auch aus den ins Recht gereichten und mit "Projektdetails" betitelten tabellarischen Stunden-Übersichten (act. 3/ 69 und 3/70) nichts zugunsten der Klägerin ableiten lässt; sie sind vielmehr – auch im Verbund mit der Tabelle der Klageschrift (act. 1 Rz. 72 S. 43) – nicht nachvollziehbar. 2.7.2.3.4. Der Klägerin kann damit für die Position 881.80101 (Bauzeitverlänge- rung) keine Vergütung zugesprochen werden. 2.7.3. Fazit NPK 314 (Maurerarbeiten) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 314 (Maurerarbeiten) " ein Betrag von CHF 21'625.55 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.8. Total Ausmass Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klägerin unter dem Titel Ausmass C._____-strasse ein Betrag von total CHF 203'736.50 (brutto, exkl. MwSt.) zu- zusprechen ist, nämlich: − CHF 65'937.40 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK113 (Baustelleneinrich- tung); − CHF 11'069.20 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 117 (Abbrüche und De- montagen); − CHF 1'997.15 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 211 (Baugruben und Erd- bau)/237 (Kanalisation und Entwässerung); − CHF 94'995.– (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 241 (Ortbetonbau); − CHF 21'625.55 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 314 (Maurerarbeiten); und − CHF 8'112.20 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 321 (Montage in Stahl). Vom der Klägerin unter dem Titel Ausmass zuzusprechenden Betrag von total CHF 203'736.50 (brutto, exkl. MwSt.) sind – wie von der Klägerin geltend ge- macht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% allge- meine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Massgebend für den anzuwendenden Mehrwertsteuersatz ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung. Dieser lag vor dem 1. Januar 2018. Der Klägerin ist folglich - 52 - für das Ausmass betreffend Liegenschaft C._____- strasse ein B etrag von total CHF 204'632.90 (netto, inkl. MwSt.) zuzusprechen. 3. Regieleistungen 3.1. Rechtliches 3.1.1. Als Regiearbeiten bezeichnet die SIA -Norm 118 Arbeiten und Leistungen des Unternehmers, die nach Aufwand vergütet werden ( SHK-SPIESS/HUSER, a.a.O., N 7 zu Art. 44). Mit der Bezeichnung "in Regie" meint die SIA-Norm 118 "nach Aufwand" (SHK-SPIESS/HUSER, a.a.O., N 8 zu Art. 44). Voraussetzung für eine Vergütung nach Aufwand gemäss Art. 374 OR und Art. 48 SIA -Norm 118 ist eine entsprechende Vereinbarung im Werkvertrag (Art. 44 Abs. 1 SIA -Norm 118) oder unter gewissen Voraussetzungen eine Anordnung der Bauleitung (Art. 44 Abs. 2 SIA- Norm 118). Regiearbeiten, die im Werkvertrag nicht vereinbart sind, darf der Unternehmer unter Vorbehalt von Art. 45 Abs. 2 SIA -Norm 118 nur mit Zustimmung der Bauleitung ausführen (Art. 45 Abs. 1 SIA -Norm 118). Für die oh- ne Zustimmung erbrachten Leistungen kann der Unternehmer keine Vergütung beanspruchen. Dies gilt nicht nur für Arbeiten, für die der Unternehmer eine Ver- gütung nach Regie ge ltend macht, sondern (selbstredend) auch dann, wenn der Unternehmer unbestellte Arbeiten mit festen Preisen in Rechnung stellt (G AUCH/STÖCKLI, a.a.O., N 3 zu Art. 45). 3.1.2. Fordert der Unternehmer die Vergütung von Leistungen nach Regie, trifft ihn die Behauptungs - und Beweislast für seinen Arbeits - und Materialaufwand sowie dafür, dass die ausgeführten Arbeiten vereinbart bzw. angeordnet und der nachgewiesene Aufwand erforderlich war. Die Regierappor te bezwecken diesen Beweis ( SHK-SPIESS/HUSER, a.a.O., N 7 zu A rt. 47 und N 26 zu Art. 44; GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., N 2.5 zu Art. 48). Ein vom Besteller (oder seinem bevol l- mächtigten Vertreter) unterzeichneter Regierapport begründet eine tatsächliche (natürliche) Vermutung dafür, dass die im Regierapport enthaltenen Ang aben über die Art und die Mengen des Aufwandes richtig sind. Diese Vermutung lässt sich durch Gegenbeweis entkräften ( SHK-S PIESS/HUSER, a.a.O., N 8 zu Art. 48). Dazu genügt es allerdings nicht, dass der Bauherr die Richtigkeit später bestreitet - 53 - oder geltend macht, die Bauleitung habe ohne Prüfung unterzeichnet. Vielmehr hat der Bauherr im Gegenbeweis darzulegen, dass der im Rapport enthaltene Aufwand entweder falsch oder nicht angemessen ist. Unterzeichnet die Baulei- tung den Regierapport mit Vorbehalt oder mit Korrektur, fällt die tatsächliche Ve r- mutung der Richtigkeit insoweit dahin; für die vorbehaltenen und nicht korrigierten Teile besteht die Vermutung weiterhin ( SHK-SPIESS/HUSER, a.a.O., N 9 f. zu Art. 47). 3.1.3. Legt der Werkvertrag die Ansätze für die Regiearbeiten fest, so wird nach diesen abgerechnet. Ansonsten gelten die im Zeitpunkt und am Ort der Arbeit s- ausführung massgebenden Regietarife der Berufsverbände oder mangels solcher die üblichen Ansätze (Art. 49 SIA-Norm 118). Die Beweislast für die Regieansätze trägt der Unternehmer (SHK-S PIESS/HUSER, a.a.O., N 10 zu Art. 48). 3.2. Ausgangslage 3.2.1. Die Klägerin macht unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" für auf Anweisung der Beklagten bzw. deren Bau- leitung erbrachte Regieleistungen zwischen März 2015 und Januar 2016 einen Betrag von CHF 126'726.55 brutto, exkl. MwSt. (entsprechend CHF 127'284.15 netto, inkl. MwSt. ) geltend (act. 1 Rz. 86). Sie stützt sich dabei auf die in Rand- ziffer 75 ff. der Klageschrift genannten 60 Regierapporte samt Auswertungen (act. 1 Rz. 75 bis Rz. 87). 3.2.2. Die Beklagte anerkennt die gestützt auf die Rapporte Nr. 25225 und Nr. 25793 geltend gemachten Beträge von CHF 101.– (brutto, exkl. MwSt.) und CHF 2'652.20 (brutto, exkl. MwSt.) . Diese Beträge sind der Klägerin folglich z u- zusprechen. Die gestützt auf die übrigen Regierapporte geltend gemachten B e- träge bestreitet die Beklagte zumindest teilweise. Auf diese ist im Folgenden ei n- zugehen. Sie lassen sich in folgende Gruppen gliedern: Regiera pporte, hinsicht- lich welcher die Beklagte die Vergütungsart Regie anerkennt ( Ziffer V.3.3 hier- nach), Regierapporte, hinsichtlich welcher sie einwendet, die Leistungen seien im Ausmass zu erfassen bzw. nach Einheitspr eisen zu vergüten ( Ziffer V.3.4 hie r- nach), Regierapporte, hinsichtlich welcher sie einwendet, die Klägerin habe auf - 54 - eine Vergütung verzichtet ( Ziffer V.3.5 hiernach), Regierapporte, hinsichtlich we l- cher sie einwendet, die Leistungen gehörten zum Werkvertrag Abbruch und seien daher im P auschalpreis inbegriffen ( Ziffer V.3.6 hiernach) sowie weitere Regi e- rapporte (Ziffer V.3.7 hiernach). 3.3. Zur anerkannten Vergütung nach Regie bezüglich einzelner Rapporte 3.3.1. In Bezug auf die Rapporte Nr. 22106, Nr. 22109, Nr. 22747, Nr. 22696, Nr. 24686, Nr. 25313, Nr. 24735, Nr. 24690, Nr. 24699, Nr. 25384, Nr. 24776, Nr. 24775 und Nr. 24788 anerkennt die Beklagte eine Vergütung nach Regie . Al- lerdings bestreitet sie die Höhe der geltend gemachten Vergütung. Sie stellt sich in Bezug auf die genannten Regierapporte im Wesentlichen auf den Standpunkt, soweit die geltend gemachten Preise Personalaufwand und Handwerkzeug be- treffen, würden die Regieansätze anerkannt. Im darüber hinausgehenden Umfang – namentlich in Bezug auf das Material – seien die Preise nic ht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen (act. 46 Rz. 19, Rz. 67, Rz. 73, Rz. 87, Rz. 92, Rz. 106 bis Rz. 109, Rz. 113, Rz. 115, Rz. 119 bis Rz. 121). Auf die genannten Rapporte ist nachfolgend einzugehen: 3.3.2. Rapport Nr. 22106: Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport gel- tend gemachte Forderung von CHF 1'947.40 (brutto, exkl. MwSt.) anerkennt die Beklagte duplicando im Umfang von CHF 900.– (brutto, exkl. MwSt.). Im darüber hinausgehenden Umfang wendet sie ein, die Preise, welche die Klägerin für das Material einsetze, seien nicht nachvollziehbar . Diese stelle Handwerkzeug in Rechnung, das gemäss Vertrag im Personalpreis für Regiearbeiten eingepreist sei und verrechne Baustelleneinrichtung zu überhöhten Preisen (act. 46 Rz. 67). Im Rahmen ihrer Klageschrift macht die Klägerin zwar Ausführungen zum ver- wendeten Material und die ihr dadurch entstandenen Kosten (act. 1 Rz. 79 S. 47), erklärt aber nicht näher, wie sich die von ihr geltend gemachten Regietarife z u- sammensetzen. In ihrer Replik bringt die Klägerin – auf entsprechende Behaup- tung der Beklagten, die Parteien hätten die Regieansätze vertraglich festgelegt (act. 23 Rz. 12 lit. d; act. 3/7 NPK 102.941.110) – lediglich sinngemäss vor, die Parteien hätten keine individuelle Vereinbarung über die Höhe der Regieansätze - 55 - getroffen, weshalb gemäss Art. 49 Abs. 2 SIA -Norm 118 die im Zeitpunkt und am Ort der Arbeitsausführung massgebenden Regieansätze der Berufsverbände, vor- liegend der Regietarif SBV Zürich-Schaffhausen 2015, zur Anwendung gelangten, welche sie auch verwendet habe (act. 38 Rz. 95 f.). Bei diesem pauschalen Hi n- weis auf den Regietarif SBV Zürich -Schaffhausen 2015 hat es indes sein Bewen- den. Die Klägerin legt auch im Rahmen ihrer Replik nicht näher dar, wie sie ihre Preise konkret gebildet hat. Den genannten Regietarif offeriert sie im Rahmen i h- rer Replik auch nicht als Beweismittel. Nachdem sich die Beklagte bereits im Rahmen ihrer Klageantwort bezüglich eines Grossteils der Regierapporte auf den Standpunkt stellte, di e Leistungen seien nach Einheitspreisen zu vergüten, war der Klägerin di e Thematik der umstrittenen Preisbildung bzw. der anwendbaren (Preis-)Ansätze bekannt, weshalb es an ihr gewesen wäre, spätestens im Ra h- men ihres zweiten (und letzten) Tatsachenvortrags substantiiert darzulegen, wie sie ihre Preise in Bezug auf die strittigen Positionen – namentlich das verwendete Material – konkret gebildet hat. Mit ihren diesbezüglichen Ausführungen im Rah- men ihrer als "Stellungnahme zu den (neuen) Behauptungen und Beweismitteln in der Duplik vom 25. September 2018" bezeichneten Eingabe (act. 50 S. 7 ff.) s o- wie der dazu eingereichten CD betreffend den Regietarif SBV Zürich- Schaffhausen 2015 (act. 51/1) ist die Klägerin jedenfalls verspätet, da nach A k- tenschluss eingereicht und da weder die Vorausset zungen von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO noch jene von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt sind. Der Vollständigkeit halber sei schliesslich erwähnt, dass auch die in der Stellungnahme v om 25. September 2018 gemachten Ausführungen der Klägerin in Bezug auf die M a- terialpreise (act. 50 S. 7 ff.) den Substantiierungsanforderungen nicht genügen. Der Klägerin ist damit für Rapport Nr. 22106 lediglich der von der Beklagten dupli- cando anerkannte Betrag von CHF 900.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.3.3. Die obigen Ausführungen (Ziffer V.3. 3.2 hiervor) gelten gleichermassen für die gestützt auf die Rapporte Nr. 22109, Nr. 22747, Nr. 22696, Nr. 24686, Nr. 25313, Nr. 24735, Nr. 24690, Nr. 24699, Nr. 25384, Nr. 24776, Nr. 24775 und Nr. 24788 geltend gemachten Forderungen: Die Klägerin hätte bezüglich der genannten Regierapporte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in - 56 - Bezug auf die strittig gebliebenen Positionen – namentlich das verwendete Mate- rial – konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin sind daher für die genannten Rapporte (zusätzlich zum zuzusprechenden Betrag von CHF 900.– [brutto, exkl. MwSt.] für Rapport Nr. 22106) lediglich die von der Beklagten dupli- cando anerkannten Beträge von gesamthaft CHF 9'726.50 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Konkret sind dies die folgenden Beträge: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Fundstelle in der Duplik Rapport Nr. 22109 CHF 1'158.00 act. 46 Rz. 73 Rapport Nr. 22747 CHF 975.00 act. 46 Rz. 92 Rapport Nr. 22696 CHF 486.00 act. 46 Rz. 92 Rapport Nr. 24686 CHF 1'037.00 act. 46 Rz. 106 Rapport Nr. 25313 CHF 202.00 act. 46 Rz. 107 Rapport Nr. 24735 CHF 491.50 act. 46 Rz. 108 Rapport Nr. 24690 CHF 1'549.00 act. 46 Rz. 109 Rapport Nr. 24699 CHF 633.00 act. 46 Rz. 113 Rapport Nr. 25384 CHF 1'774.00 act. 46 Rz. 115 Rapport Nr. 24776 CHF 951.00 act. 46 Rz. 119 Rapport Nr. 24775 CHF 188.00 act. 46 Rz. 120 Rapport Nr. 24788 CHF 282.00 act. 46 Rz. 121 Total CHF 9'726.50 3.3.4. Der Klägerin steht damit für die Rapporte, hinsichtlich welcher die Beklagte eine Vergütung nach Regie anerkennt, ein Betrag von total CHF 10'626.50 (= CHF 900.– + CHF 9'726.50; brutto, exkl. MwSt.) zu. 3.4. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Ausmass 3.4.1. Ausgangslage/Parteivorbringen 3.4.1.1. In Bezug auf die Rap porte Nr. 22646, Nr. 22614, Nr. 22660, Nr. 22110, Nr. 22111, Nr. 22112, Nr. 2 2129, Nr. 22130, Nr. 22113, Nr. 22144, Nr. 22721, Nr. 22157, Nr. 22724, Nr. 22727, Nr. 22697, Nr. 22718, Nr. 22700, Nr. 25226, Nr. 25227, Nr. 25797, Nr. 19715, Nr. 25799, Nr. 25 306, Nr. 25307, Nr. 25308, Nr. 24684, Nr. 24685, Nr. 2 4745, Nr. 24695, Nr. 19716, Nr. 24762, Nr. 24765, Nr. 24711 und Nr. 24789 stellt sich die Beklagte im Wesentlichen auf den Stand- punkt, die darin geltend gemachten Leistungen seien nicht – wie die Klägerin b e- haupte – nach Regie zu vergüten, sondern im Ausmass zu erfassen und – soweit eine Vergütungspflicht bestehe – nach Einheitspreisen zu vergüten (act. 46 - 57 - Rz. 64 bis Rz. 66, Rz. 70 bis Rz. 72, Rz. 74 f., Rz. 78 f., Rz. 81, Rz. 83, Rz. 85 f., Rz. 88, Rz. 91, Rz. 93 bis Rz. 95, Rz. 97 f., Rz. 101 bis Rz. 105, Rz. 110, Rz. 112, Rz. 114, Rz. 116 bis Rz. 118, Rz. 122; act. 23 S. 47). 3.4.1.2. Die Klägerin bringt zur Begründung ihres Standpunkts im Wesentlichen vor, die Bauleitung habe die Regiearbeiten angeordnet und die entsprechenden Regierapporte seien von dieser bzw. der Bauherrschaft nach einer Prüfung – auch in Bezug auf die Vergütung nach Aufwand – unterzeichnet und damit ge- nehmigt worden. Mit der Verwendung der Regierapporte seien sich die Parteien einig gewesen, dass die angeordneten Arbeiten nach Aufwand vergütet würden. Teilweise sei von der Projekt - bzw. der Bauleitung in schriftlichen Auftragsertei- lungen explizit festgehalten worden, dass die Vergütung der A rbeiten nach Regie bzw. nach Aufwand erfolge. Die am 9. September 2015 erfolgte Weisung der Bauleitung, die zu diesem Zeitpunkt erbrachten Regieleistungen ins Ausmass zu integrieren, sei SIA -widrig (act. 1 Rz. 32, Rz. 52 f. und Rz. 77 ff.; act. 38 S. 75 f. und S. 79 f.). 3.4.1.3. Die Beklagte bringt vor, durch Unterzeichnung von Rapporten durch die Bauleitung sei nicht anerkannt worden, dass die Arbeit en in Regie geleistet wor- den sei en. Es sei verabredet worden, dass sämtliche Leistungen, ob diese von der Klägerin nun als Regie oder Regiearbeiten benannt oder auf dem Formular "Regierapport" vermerkt worden seien, nach Ausmass abzurechnen seien. Für die Bauleiter sei klar gewesen, dass der Werkvertrag gelte, wo ein entsprechen- der Einheitspreis vorgesehen sei. Das Ver ständnis der Bauleiter sei dadurch be- wiesen, dass die Bauleiter auch nach einer aktenkundigen Weisung vom 9. Sep- tember 2015, wonach Regieleistungen im Ausmass zu erfassen seien, und weit e- ren Anweisungen gleichwohl noch Arbeitsrapporte unterzeichnet hätten. Wenn die Meinung gewesen wäre, dass die Unterzeichnung der Rapporte eine Regievergü- tung auslösen würde, hätte man dies spätestens nach dem 9. September 2015 unterlassen (act. 23 Rz. 39; act. 46 Rz. 20, Rz. 30, Rz. 37, Rz. 51 f.). - 58 - 3.4.2. Vergütungsart 3.4.2.1. Ob sich die Parteien hinsichtlich der streitgegenständlichen Regiearbeiten auf die Vergütungsart Regie oder auf die Erfassung der Leistungen ins Ausmass bzw. auf eine Vergütung nach Einheitspreisen geeinigt haben, ist eine Frage der Auslegung ihrer Willenserklärungen. In erster Linie ist der übereinstimmende wirk- liche Wille der Parteien festzustellen (sog. subjektive Auslegung; Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur E r- mittlung des mutmassl ichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusam- menhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mus s- ten (sog. objektivierende oder normative Auslegung; BGE 144 III 93 E. 5.2.2 = Pra 108 [2019] Nr. 40 ; 143 III 157 E. 1.2.2; 140 III 391 E. 2.3 S. 398; 138 III 659 E. 4.2.1; 137 III 145 E. 3.2.1). Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszuge- hen, die jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngef üge heraus zu beurteilen sind (BGE 144 III 93 E. 5.2.2; 140 III 391 E. 2.3 S. 398; 138 III 659 E. 4.2.1; 132 III 626 E. 3.1; 123 III 165 E. 3a). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses, weshalb bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nach- trägliches Parteiverhalten nicht von Bedeutung ist (BGE 144 I II 93 E. 5.2.1 S. 98; 140 III 391 E. 2.3 S. 398; 132 III 626 E. 3.1; 129 III 675 E. 2.3). 3.4.2.2. Das Rapportwesen lässt sich vorliegend grundsätzlich in zwei Zeitab- schnitte unterteilen: Die Zeit vor der am 9. September 2015 unbestrittenermassen erfolgten "Weisung" der Bauleitung, wonach die Klägerin ihre rapportierten Lei s- tungen ins Ausmass aufzunehmen habe (act. 39/289), und die Zeit nach dem ge- nannten Stichtag. 3.4.2.3. Zeitraum vor dem 9. September 2015: Die Klägerin behauptet, die Partei- en hätten bezüglich der Regiearbeiten eine Vergütung nach Regie vereinbart, während die Beklagte vorbringt, es sei eine Abrechnung nach Ausmass vereinbart worden. Substantiierte Parteiausführungen zum übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien in Bezug auf die Vergütungsart der streitgegenständlichen Regieleistungen im relevanten Zeitraum fehlen. Ein übereinstimmender wirklicher Wille der Parteien für den genannten Zeitraum liesse sich aber auch aufgrund von - 59 - Indizien – namentlich der E-Mail vom 9. September 2015 (act. 39/289) – nicht er- stellen (auf diese wird in Ziffer V.3.4.2.7 hiernach einzugehen sein). Entsprechend gelangt die objektivierende bzw. normative Auslegung zur Anwendung. 3.4.2.4. Gegenstand der objektivierenden bzw. norm ativen Auslegung sind die Regierapporte und die in diesem Zusammenhang abgegebenen Erklärungen der Parteien. Grundlage der Auslegung bildet der Wortlaut der Rapporte. Dabei hat der Erklärungsempfänger für ihn erkennbare branchenspezifische Fachausdrücke oder Bezeichnungen in der Regel so zu verstehen, wie sie in der jeweiligen Bran- che üblicherweise verstanden werden. Sind beide Parteien in derselben Branche tätig und fachkundig, obliegt es nach Treu und Glauben jeder Partei selbst, sich über die Tragweite v on Fachausdrücken in den unterzeichneten Dokumenten kundig zu machen ( vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 21. Januar 2005 [4C.313/2004] E. 2.2). Regiearbeiten sind nach der Fachsprache der Berufsleute, namentlich des Baugewerbes, Arbeiten, die nach Aufwand vergütet werden und von einem Pauschalpreis oder einer Vergütung nach Ausmass und Einheitsprei- sen nicht erfasst werden (vgl. Art. 44 SIA-Norm 118; Urteile des Bundesgerichts vom 29. März 2017 [4A_458/2016] E. 6.1, und vom 24. Januar 2003 [4C.227/2002] E. 4; G AUCH, a.a.O., N 948). D er Unternehmer erstellt für die ei n- zelnen Regiearbeiten Rapporte, welche er unterzeichnet und der Bauleitung zur Gegenzeichnung vorlegt (vgl. Art. 47 SIA-Norm 118). 3.4.2.5. Die Klägerin hat ihre Regieleistungen jeweils unbestrittenermassen in nummerierten Formularen mit der fettgedruckten Überschrift "Regierapport" ra p- portiert, unterzeichnet und der Bauleitung zur Gegenzeichnung vorgelegt . Die Bauleitung ihrerseits hat sämtliche der vorliegend zur Diskussion stehenden R e- gierapporte (siehe Ziffer V.3.4.1.1 hiervor) unbestrittenermassen unterzeichnet (teils mit, teils ohne Vorbehalt). Sowohl die Klägerin als auch die Generalplanerin bzw. die Bauleiter sind im Baugewerbe tätig. Es ist entsprechend davon auszug e- hen, dass sie zum massgeblichen Zeitpunkt bzw. im massgeblichen Zeitraum mit den branchenspezifischen Fachausdrücken – namentlich den Begriffen "Regie", "Regiearbeiten" oder "Regierapport" –, der damit einhergehenden Vergütung nach Aufwand, dem Rapportwesen sowie der Bedeutung und Tragwei te eines - 60 - vorbehaltlos unterzeichneten Regierapports bestens vertraut waren. Beim Re- gierapport handelt es sich gerade nicht um einen (einseitig vom Unternehmer aufgenommenen und – im Unterschied zum Regierapport – nicht von der Baulei- tung zu unterzeichnenden) "Arbeits - oder Tagesrapport" im Sinne von Art. 36 Abs. 4 SIA- Norm 118 (SHK -SPIESS/HUSER, a.a.O., N 18 zu Art. 36). Soweit die Bauleitung also einen explizit als solchen betitelten Regierapport vorbehaltlos un- terzeichnet hat, war dieses Verhalten der Bauleitung nicht anders zu verstehen, als dass die in den Regierapporten aufgeführten Leistungen nach Regie, mithin nach Aufwand, vergütet würden. Davon durfte die Klägerin in guten Treuen aus- gehen. Dies gilt umso mehr hinsichtlich derjenigen vorbehaltlos unt erzeichneten Regierapporte, welchen eine schriftliche Auftragserteilung mi t dem Titel "Regieauf- trag nach SIA 118 Art. 44 ff. " vorausgegangen war und in welcher die Vergütungsart Regie teils explizit erwähnt wurde (siehe Ziffern V.3.4.4.4, V.3.6.4.3, VI.3.5.3.1, VI.3.5.3.2, VII.3.3.3.1 und VII.3.3.3.2 hiernach). 3.4.2.6. Für dieses Auslegungsergebnis spricht auch die Betrachtung der G e- samtheit aller unterzeichneten Regierapporte in diesem Zeitraum . Die Bauleitung unterzeichnete nämlich unbestrittenermassen vereinzelte Regierapporte unter Anbringung eines Vorbehalts , so beispielsweise mit den Vermerken "Ausmass", "Info: Ohnehin", oder "Info: Restlicher Abbruch gemäss Werkvertrag Abbruch". Dies lässt keinen anderen Schluss zu, als dass die Bauleitung die Bedeutung und Tragweite von (vorbehaltlos) unterzeichneten Regierapporten kannte und sie ins- besondere auch wusst e, dass die vorbehaltlose Unterzeichnung eine Vergütung nach Regie nach sich ziehen würde. Hätte sie bezüglich sämtlicher Regierapporte Vorbehalte hinsichtlich der Vergütungsart Regie gehabt, hätte sie nicht nur ver- einzelte, sondern sämtliche Regierapporte unter Anbringung eines Vorbehalts un- terzeichnet. Die – ohnehin lediglich pauschalen – Vorbringen der Beklagten, w o- nach insbesondere auf den "jungen Architekten Herr N._____" grosser Druck ausgeübt worden sei, sofort vor Ort zu unterschreiben, was ihm vorgelegt w orden sei, und wonach die Bauleitung ohne Überprüfung unterzeichnet habe (act. 23 Rz. 11 und Rz. 39), vermögen dar an nichts zu ändern. Unerheblich ist denn auch der verschiedenenorts angebrachte Einwand der Beklagten, die Klägerin habe weder behauptet noch belegt, dass die Parteien vorgängig eine Verabredung ge-- 61 - troffen hätten, wonach die Arbeiten in Regie erbracht und abgerechnet werden könnten (act. 46 S. 32 ff.). Soweit die Bauleitung die Regierapporte vorbehaltlos unterzeichnete, durfte die Klägerin von einem nachträglichen Einverständnis zur Vergütungsart Regie ausgehen. 3.4.2.7. E-Mail vom 9. September 2015 und darauffolgender Zeitraum: Der Bau- leiter V._____ sandte L._____ von der Klägerin am 9. September 2015 die fol- gende E-Mail (act. 39/289): "Ciao L._____ In der Beilage sende ich dir die Auftragserteilung unterschieben zurück. Ab sofort müssen alle Leistungen (haben wir heute Morgen so zusammen abgemacht) die durch alle Arbeitsrapporte (Regierapporte) ausgeführt wurden sind, im gesamten Ausmass (Schlussausmass) erfasst und verrech- net werden. Kontrolle durch H._____ Architekten wie üblich. Mit diesem Vorgehen sind alle Rechnungen zu den Regierapporten nicht mehr gültig. Ihr könnt eine Teilzahlung zu den ausgeführten Arbeiten uns zustellen (dieser wird von uns überprüft). Ist das so ok für dich/euch? PS: Mehraufwand Zementüberzug C._____-strasse bitte im Ausmass .. DITO Kontrolle H._____ Architekten. Danke und freundliche Grüsse V._____ […]" 3.4.2.8. Es fragt sich, ob die obgenannte E-Mail vom 9. September 2015 hinsicht- lich der bis zu diesem Datum erbrachten Regieleistungen und/oder der zukünftig zu erbringen Leistungen eine Änderung der Vergütungsart – d.h. die Erfassung der Leistungen im Ausmass und eine Vergütung nach Einheitspreisen – nach sich zog. Für eine solche Änderung der Vergütungsart bedarf es einer übereinstim- menden gegenseitigen Willensäusserung der Parteien . Diese kann ausdrücklich oder stillschweigend bzw. konkludent erfolgen (Art. 1 OR). 3.4.2.9. Dass die Parteien mit der E-Mail oder im Nachgang dazu ausdrücklich e i- ne solche Änderung der Vergütungsart vereinbart hätten, wird weder behauptet - 62 - noch liesse sie sich aufgrund der im Recht liegenden E -Mail vom 9. September 2015 (act. 39/289) erstellen. Auch eine stillschweigende bzw. konkludente Ver- einbarung wird nicht behauptet. Eine solche liesse sich aber auch nicht erstellen, denn: Die Parteien sind sich zwar einig, dass die Klägerin im Nachgang zur E - Mail vom 9. September 2015 bereits erbrachte Regieleistungen im Ausmass Nr. 2 erfasste (act. 1 Rz. 52 f.; act. 38 Rz. 43 und Rz. 211; act. 23 Rz. 11). Allerdings ist ebenfalls unbestritten, dass die Klägerin die Regieleist ungen aus dem Ausmass Nr. 3 "exkludierte" (act. 1 Rz. 55; act. 38 Rz. 79, S. 105, Rz. 211, Rz. 217; act. 46 Rz. 43). Im Übrigen sei erwähnt, dass die Klägerin die Regieleistungen – nach Darstellung der Beklagten selbst – lediglich dahingehend im Ausmass erfasst hat- te, als dass sie die Summe ihrer Regierapporte unter der Position NPK 314.880 (act. 3/7 S. 68), welche notabene für "Arbeiten nach Aufwand" steht, subsumierte (act. 46 Rz. 43). 3.4.2.10. Es bleibt demnach zu prüfen, wie die nach dem 9. September 2015 e r- folgte Gegenzeichnung der Regierapporte durch die Bauleitung auszulegen ist. Substantiierte Parteiausführungen zum übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien für den genannten Zeitraum fehlen auch hier . Ein solcher liesse sich aber auch nicht erstellen, weshalb die objektivierende bzw. normative Auslegung zur Anwendung gelangt. 3.4.2.11. Für die Grundsätze zur objektivierenden bzw. normativen Auslegung kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (Ziffer V.3.4.2.4 f.). 3.4.2.12. Die Beklagte bringt sodann vor, die Bauleitung hätte es spätestens nach dem 9. September 2015 unterlassen, die Regierapporte zu unterzeichnen, wenn sie gewusst hätte, dass die Unterzeichnung eine Vergütung nach Regie auslösen würde, da sie sich sonst ja in Widerspruch zur eigenen Anweisung gesetzt hätte (act. 46 Rz. 52). Hierzu sei erwähnt, dass es der Bauleitung freigestanden hätte, die nach dem 9. September 2015 vorgelegten Regierapporte – wie sie dies b e- reits vor dem 9. September 2015 hinsichtlich vereinzelter Regierapporte getan hatte – unter Anbringung eines Vorbehalts zu unterzeichnen. Dies hat sie nicht getan. Die Tatsache, dass die Bauleitung die Regierapporte auch nach dem 9. September 2015 vorbehaltlos unterzeichnete, durfte und musste die Klägerin - 63 - nicht anders verstehen, als dass die Bauleitung von ihren in der E-Mail geäusser- ten Vorgaben offensichtlich abgekommen war, zumal sie deren Einhaltung ohne- hin vom Einverständnis der Klägerin abhängig ge macht hatte (" Ist das so ok für dich/euch?" [act. 39/289]). 3.4.2.13. Folglich durfte die Klägerin sowohl im Zeitraum vor als auch nach dem 9. September 2015 in guten Treuen davon ausgehen, dass die rapportierten R e- giearbeiten mit der vorbehaltlosen Unterzeichnung der Regierapporte eine Vergü- tung nach Regie – mithin nach Aufwand – auslösen wür de. Soweit die Regi e- rapporte von der Bauleitung vorbehaltlos unterzeichnet wurden, hat die Klägerin mithin im Grundsatz einen Anspruch auf Vergütung nach Regie. 3.4.3. Vorbehaltlos unterzeichnete Regierapporte 3.4.3.1. Mit Ausnahme der Rapporte Nr. 22112, Nr. 22129, Nr. 22130, Nr. 22724, Nr. 22697, Nr. 22700 und Nr. 19716 wurden sämtliche der obgenannten Regi e- rapporte (siehe Ziffer V.3.4.1.1 hiervor) vorbehaltlos von der Bauleitung unter- zeichnet. Die Vergütung für die darin aufgeführten Leistungen richtet sich nach Regie (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Zu prüfen ist einzig noch die Höhe der Vergü- tung. 3.4.3.2. Rapport Nr. 22646: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit eben- falls anerkannt ist der von der Klägerin geltend gemachte Maurerlohn in Höhe von CHF 94.– (brutto, exkl. MwSt.). Strittig ist einzig die Höhe der für die beiden Kopf- platten geltend gemacht en Vergütung von total CHF 900.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 1 Rz. 77; act. 3/71; act. 46 Rz. 64). Der Preis pro Kopfplatte (CHF 450. –) ist in Rapport Nr. 22646 explizit aufgeführt. Der Bauleiter N._____ hat den genannten Regierapport vorbehaltlos unterzeic h- net. Dadurch hat er – und somit auch die Beklagte (Art. 33 SIA-Norm 118) – sein Einverständnis zum Preis von CHF 450.– pro Kopfplatte, mithin CHF 900.– für die zwei verwendeten Kopfplatten, erklärt. Der Einwand der Beklagten, der Preis sei überhöht (act. 46 Rz. 64) , verfängt damit nicht. Die klägerische Forderung von - 64 - CHF 900.– (brutto, exkl. MwSt.) fü r die beiden Kopfplatten ist folglich ausgewi e- sen. Der Klägerin ist somit für die in Rapport Nr. 22646 aufgeführten Leistungen ein Betrag von total CHF 994.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4.3.3. Rapporte Nr. 22614, Nr. 22660, Nr. 22110, Nr. 22111, Nr. 22113, Nr. 22144, Nr. 22721, Nr. 22157, Nr. 22727, Nr. 22718, Nr. 25226, Nr. 25227, Nr. 19715, Nr. 25306, Nr. 25307, Nr. 25308, Nr. 24745, Nr. 24695, Nr. 24762 und Nr. 24765, Nr. 24711 und Nr. 24789: Die unter den genannten Rapporten erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Unbe- stritten und damit ebenfalls anerkannt sind die von der Klägerin jeweils geltend gemachten Personalaufwände. Strittig sind einzig die jeweils geltend gemachten Materialpreise (act. 46 Rz. 65, Rz. 66, Rz. 70). Diesbezüglich gilt das in Ziffer V.3. 3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf die strittigen Po- sitionen – namentlich das verwendete Material – konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin sind daher für die obgenannten Rapporte einzig die von der Beklagten anerkannten Beträge für den jeweils geltend gemachten Personal- aufwand zuzusprechen. Dies entspricht einem Betrag von total CHF 33'441.50 (brutto, exkl. MwSt.), welcher sich wie folgt zusammensetzt: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Fundstelle in der Duplik Rapport Nr. 22614 CHF 1'158.00 act. 46 Rz. 65 Rapport Nr. 22660 CHF 860.00 act. 46 Rz. 66 Rapport Nr. 22110 CHF 954.00 act. 46 Rz. 70 Rapport Nr. 22111 CHF 351.00 act. 46 Rz. 71 Rapport Nr. 22113 CHF 350.00 act. 46 Rz. 78 Rapport Nr. 22144 CHF 1'266.00 act. 46 Rz. 79 Rapport Nr. 22721 CHF 3'582.00 act. 46 Rz. 81 Rapport Nr. 22157 CHF 3'057.00 act. 46 Rz. 83 Rapport Nr. 22727 CHF 6'866.00 act. 46 Rz. 86 Rapport Nr. 22718 CHF 162.00 act. 46 Rz. 91 Rapport Nr. 25226 CHF 945.00 act. 46 Rz. 94 Rapport Nr. 25227 CHF 405.00 act. 46 Rz. 95 Rapport Nr. 19715 CHF 3'124.00 act. 46 Rz. 98 Rapport Nr. 25306 CHF 983.00 act. 46 Rz. 101 Rapport Nr. 25307 CHF 1'683.00 act. 46 Rz. 102 Rapport Nr. 25308 CHF 350.00 act. 46 Rz. 103 Rapport Nr. 24745 CHF 2'686.50 act. 46 Rz. 110 Rapport Nr. 24695 CHF 633.00 act. 46 Rz. 112 - 65 - Rapport Nr. 24762 CHF 1'764.00 act. 46 Rz. 116 Rapport Nr. 24765 CHF 437.50 act. 46 Rz. 117 Rapport Nr. 24711 CHF 774.50 act. 46 Rz. 118 Rapport Nr. 24789 CHF 1'050.00 act. 46 Rz. 122 Total CHF 33'441.50 3.4.3.4. Rapport Nr. 25797: Die gemäss diesem Rapport vom 12. - 16. Oktober 2015 erbrachten (Arbeits-)Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten an- erkannt resp. nicht bestritten (vgl. act. 23 S. 47; act. 46 Rz. 97 S. 73 f.) . Zudem liegt für die Arbeiten "WC Spülkasten zubetonieren, Ventilator zumauern, San. Leitungen zuwerfen, Schlitz bei Elektroleitungen bei UV zuwerfen" unbestritt e- nermassen eine schriftliche Auftragserteilung des Bauleiters T._____, datiert vom 6. Oktober 2015, vor, in welcher als Vergütungsart explizit Regie vereinbart wird (act. 3/88 ). Sodann wurde der genannte Regierapport vonseiten des Bauleiters T._____ vorbehaltlos unterzeichnet, weshalb sich die Vergütung nach Regie rich- tet (siehe auch Ziffer V.3.4.2 hiervor). Was den Einwand der Beklagten betrifft, der Bauleiter T._____ habe auf der Aus- wertung 25793 (recte: Rapport Nr. 25793 und Auswertung Nr. 19710 [act. 3/87]) im Sinne einer pauschalen Abrede vermerkt, dass mit dem Betrag Schalen und Einbetonieren sämtlicher WC Spülkästen entschädigt sei, womit diese Position ausser Betracht falle (vgl. act. 46 Rz. 97 S. 73) , so bleibt unklar, welche konkr e- te(n) Position(en) des Rapports Nr. 25797 die Beklagte nicht vergüten will. D er Regierapport Nr. 25797 hat Arbeiten bzw. Positionen zum Gegenstand, welche nicht ohne Weiteres den WC Spülkästen zugeordnet werden können (act. 3/88). Ohnehin sei erwähnt, dass die handschriftliche Anmerkung von Bauleiter T._____ "Für sämtliche Spülkästen" (samt Unterzeichnung) auf der Auswertung Nr. 19710 vom 14. Oktober 2015 datiert (act. 3/87), der R apport Nr. 25797 (act. 3/88) aber erst später – im November 2015 – (vorbehaltlos) von Bauleiter T._____ unter- zeichnet wurde, was zeigt, dass die in Rapport Nr. 25797 aufgeführten Leistungen nicht unter die handschriftliche E rklärung gemäss Auswertung Nr. 19710 (act. 3/88) fallen, sondern vielmehr zusätzlich zu vergüten sind. Hinsichtlich der Vergütungshöhe bzw. der Regieansätze ist festzuhalten, dass die Beklagte eventualiter den geltend gemachten Personalaufwand von CHF 3'026.– - 66 - (recte: CHF 3'016.– [brutto, exkl. MwSt.]) anerkennt. Die geltend gemachten M a- terialpreise werden von der Beklagten hingegen bestritten. Diesbezüglich gilt auch hier das in Ziffer V. 3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert dar- zulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf die strittigen Positionen – na- mentlich das verwendete Material – konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin ist daher für Rapport Nr. 25797 einzig der von der Beklagten aner- kannte Betrag für den geltend gemachten Personalaufwand (Vorar beiter, Maurer und Bauarbeiter) von total CHF 3'016.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4.3.5. Rapport Nr. 25799: Die von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 25799 geltend gemachte Forderung von CHF 389.30 (brutto, exkl. MwSt.) für das Ent- fernen von Gartenplatten im Hof und weitere Arbeiten wird von der Beklagten im Rahmen ihrer Klageantwort nur stichwortartig (" NPK 117.700.R103 – Tank Rückbau = Leistung nach WV – Leistung, doppelte Verrechnung. " [act. 23 S. 47]) bestritten. Im Ra h- men ihrer Duplik macht sie keine Ausführungen mehr zum genannten Rapport , obwohl die Klägerin replicando dargelegt hat, dass die Arbeiten nichts mit den zu diesem Zeitpunkt längst erfolgten Abbruch des Heizöltanks zu tun gehabt hätten (act. 38 S. 166) . Die pauschalen Bestreitungen der Beklagten sind ungenügend, da unsubstantiiert und nicht nachvollziehbar . Entsprechend ist der Klägerin für den von Bauleiter T._____ vorbehaltlos unterzeichneten Regierapport Nr. 25799 ein Betrag von CHF 389.30 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4.3.6. Rapport Nr. 24684: Die Beklagte bestreitet den geltend gemachten Per- sonalaufwand in Bezug auf die Anzahl Stunden, und den geltend gemachten M a- terialaufwand in Bezug auf die Höhe der Regieansätze (act. 46 Rz. 104). Zum Personalaufwand: Der genannte Regierapport wurde vom Bauleiter T._____ vorbehaltlos unterzeichnet. Entsprechend entfaltet er eine tatsächliche (natürl i- che) Vermutung dafür, dass die im Regierapport enthaltenen Angaben über die Art und die Mengen des Aufwandes richtig sind und der Aufwand erforderlich war (siehe Ziffer V.3.1 hiervor). Mit ihrem pauschalen Vorbringen, der Zeitaufwand sei nicht nachvollziehbar, die 17 Stunden (recte wohl: 17.5 Stunden [act. 1 S. 64; act. 3/93]) Aufwand für 4 m 2 Schalen könnten nicht zutreffen (act. 46 Rz. 104), vermag die Beklagte diese Vermutung nicht zu erschüttern. Der Personalaufwand - 67 - von total 17.5 Stunden gemäss Rapport Nr. 24684 (act. 3/93) gilt damit als aus- gewiesen. Nachdem die Beklagte die für den Personalaufwand geltend gemac h- ten Regieansätze anerkennt, ist der Klägerin hierfür ein Betrag von CHF 1'562.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Hinsichtlich des Materialaufwands gilt demgegenüber das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Prei- se in Bezu g auf das verwendete Material konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Entsprechend hat die Klägerin unter Rapport Nr. 24684 einzig Anspruch auf CHF 1'562.– (brutto, exkl. MwSt.). 3.4.3.7. Rapport Nr. 24685: Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport gel- tend gemachte Forderung von CHF 262.50 wird von der Beklagten mit der B e- hauptung, Ausschalen sei in der Position NPK 241.725.001 inklusive (act. 46 Rz. 105), lediglich pauschal bestritten. Nachdem sich die Vergütung – wie in Zi f- fer V.3.4.2 hiervor ausgeführt – nach Regie richtet und die Beklagte für diesen Fall nichts weiter vorbringt, ist die gestützt auf Rapport Nr. 24685 geltend ge- machte Forderung ausgewiesen und der Klägerin der verlangte Betrag von CHF 262.50 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4.4. Mit Vorbehalt unterzeichnete Regierapporte 3.4.4.1. Rapport Nr. 22112: Dieser Regierapport wurde mit dem Vermerk " Info: Ohnehin" – und damit nicht vorbehaltlos, wie von der Klägerin behauptet (act. 38 S. 151) – vom Bauleiter N._____ unterzeichnet (act. 3/75). Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 7'299.60 (brutto, exkl. MwSt.) für das "E r- gänzen von div. Mauerwerk in allen Geschossen" wird von der Beklagten bestri t- ten, mit der Begründung, die Leistung sei im Ausmass zu erfassen (act. 23 S. 36; act. 46 Rz. 72). Während sich die Beklagte im Rahmen ihrer Klageantwort noch auf den Standpunkt stellte, die in Rapport Nr. 22112 aufgeführ ten Leistungen ge- hörten zu den Ausmasspositionen NPK 314.873.201 und NPK 314.860 ff. und seien nach den dortigen Einheitspreisen zu vergüten (act. 23 S. 36; act. 3/49 S. 101), was von der Klägerin replicando bestritten wurde ( act. 38 S. 151), bringt sie im Rahmen ihrer Duplik neu vor, die Leistungen gehörten zur Ausmassposition - 68 - NPK 314.111.132 (act. 3/49 S. 93) und mit der Anmerkung "Ohnehin" habe der Bauleiter N._____ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dies eine ohnehin im Werkvertrag vorgesehene Leistung sei . Da nicht anders ersichtlich und erwiesen, sei davon auszugehen, dass die im Ausmass erfassten 32.55 m 2 (act. 3/49 S. 93) die vorliegende Leistung inkludierten (act. 46 Rz. 72). Da die Bauleitung den Rapport Nr. 22112 mit einem Vorbehalt unterzeichnete, fällt dessen tatsächliche (natürliche) Vermutung der Richtigkeit dahin. Es wäre an der Klägerin gewesen, konkret darzutun, inwiefern die genannten Leistungen nicht unter die Ausmassposition NPK 314.111.132 (act. 3/49 S. 93) fallen sollen bzw. inwiefern es sich dabei nicht um ohnehin im Werkvertrag vorgesehene Lei s- tungen handeln soll. Dies hat sie nicht getan und sich auch in Bezug auf die duplicando neu aufgestellten Tatsachenbehauptungen der Beklagten nicht mehr geäussert. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 22112 aufgeführten Lei s- tungen keine Vergütung zuzusprechen. 3.4.4.2. Rapport Nr. 22129: Dieser Regier apport wurde mit dem Vermerk " Info: Ohnehin" – und damit nicht vorbehaltlos, wie von der Klägerin behauptet (act. 38 S. 152) – vom Bauleiter N._____ unterzeichnet (act. 3/75). Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 7'937.60 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten im Umfang von CHF 1'482.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt und im darüber hinausgehenden Umfang bestritten (act. 23 S. 37; act. 46 Rz. 74). Wäh- rend die stichwortartigen Ausführungen der Beklagten im Rahmen der Klageant- wort – wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 38 S. 152) – nicht nachvollziehbar sind (act. 23 S. 37), bringt die Beklagte im Rahmen ihrer Duplik schlüssig vor, mit der Anmerkung "Ohnehin" habe der Bauleiter N._____ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dies eine ohnehin im Werkvertrag vorgesehene Leistung sei, der Schutz der Holzbalken sei in der Ausmassposition NPK 314.212.411 (act. 3/49 S. 62 f.) vorgesehen, und auf Seite 93 des Ausmasses Nr. 3 (act. 3/49) seien di e Mauerwerksarbeiten bereits in der G rundposition erfasst, zumal die Klägerin für "nachträgliches mauern der Wände" auch einen Faktor 1.5 ei ngetragen habe (act. 46 Rz. 74) . Die Klägerin hält dem lediglich entgegen, die Parteien hätten eine A b- rechnung nach Aufwand vereinbart und der Regierapport sei vom Bauleiter - 69 - N._____ – auch in Bezug auf die Vergütung – vorbehaltlos unterzeichnet worden. Zudem sei nicht gestützt auf die Einheitspreise des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7) abzurechnen. Die Position NPK 314.212.411 sei eine Zuschlagsposition, welche – wenn schon – zur Grundposition zu addieren wäre. Sie betreffe das Einmauern von Balkenköpfen in neuen Mauerwerken, was mit den ausgeführten Arbeiten nichts zu tun habe. Sie (d ie Klägerin) habe das bestehende Mauerwerk vielmehr individuell nach den Vorgaben der Bauleitung auf allen Geschossen er- gänzt (act. 38 S. 152). Da die Bauleitung den Rapport Nr. 22129 mit einem Vorbehalt unterzeichnete, fällt die tatsächliche (natürliche) Vermutung der Richtigkeit dahin , und es wäre an der Klägerin gewesen, konkret darzutun, inwiefern die geltend gemachten Mau- erwerksarbeiten nicht bereits in der Grundposition (act. 3/49 S. 93) erfasst sein sollen und inwiefern der Schutz der Holzbalken nicht unter die Ausmassposition NPK 314 .212.411 (act. 3/49 S. 62 f.) fallen soll. Dies hat sie nicht getan. Ihre replicando erfolgten, pauschalen Vorbringen genügen dafür nicht (act. 38 S. 152). Was die Klägerin aus ihrer pauschalen Behauptung, sie habe das bestehende Mauerwerk individuell nach den Vorgaben der Bauleitung auf allen Geschossen ergänzen müssen, für die bestrittene Mehrforderung konkret ableiten will , erhellt nicht. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 22129 aufgeführten Leistungen lediglich der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 1'482.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4.4.3. Rapport Nr. 22130: Dieser Regierapport wurde mit dem Vermerk " Info: für Aussparungen im UG - Betonierarbeiten" vom Bauleiter N._____ unterzeichnet (act. 3/75). Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 1'319.20 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten bestritten. Während sie im Rahmen ihrer Klageantwort pauschal vorbringt, es habe eine doppelte Verrechnung stat t- gefunden und das Betonieren sei bereits im A usmass abgerechnet worden (act. 23 S. 37), bringt sie im Rahmen ihrer Duplik präzisierend vor, es handle sich bei den geltend gemachten Arbeiten um "Einbetonieren von div. Aussparungen in Bodenplatten UG", die Unterzeichnung des Rapports bedeute keine Anerkennung der Abrechnungsart, sondern lediglich der Leistungserbringung, und der Bauleiter - 70 - N._____ habe mit seiner Anmerkung "Info: für Aussparungen im UG - Betonierar- beiten" zum Ausdruck gebracht, dass es sich um Betonierarbeiten nach Werkver- trag handle. Diese Ar beiten seien in Devis unter NPK 241.615.121 vorgesehen. Die im Ausmass verrechneten 15.5 m 3 würden nahezu dem Devis entsprechen, weshalb die vorliegenden Arbeiten eingerechnet worden sein müssen. Es sei nicht mehr gemacht worden, als ausgesc hrieben worden sei (act. 46 Rz. 75). Die Klägerin ihrerseits bringt im Wesentlichen vor, die Parteien hätten eine Abrec h- nung nach Aufwand vereinbart. Der Regierapport sei vom Bauleiter N._____ – auch in Bezug auf die Vergütung nach Aufwand – vorbehaltlos unterzeichnet wor- den (act. 38 S. 152). Die in Rapport Nr. 22130 aufgeführten Leistungen sind unbestrittenermassen er- bracht worden. Strittig ist lediglich, ob und in welcher Höhe diese Leistungen zu vergüten sind. Die Bauleitung hat den genannten Regierapport mit dem Vermerk "Info: für Aussparungen im UG - Betonierarbeiten" unterzeichnet und damit keinen Vorbe- halt – auch nicht hinsichtlich der Vergütungsart – angebracht. Aus dem genannten Vermerk kann nicht abgeleitet werden, es sei damit gemeint gewesen, dass es sich um Betoni erarbeiten nach Werkvertrag handle. Der genannte Regierapport hält unter der Rubrik "Leistung" bereits Folgendes fest: " Einbetonieren für diverse Ausspa- rungen in Bodenplatte UG (provisorische Abstützung) inkl. Schutt in Mulde " (act. 3/75). Der von der Bauleitung zusätzlich angebrachte Vermerk " Info: für Aussparungen im UG - Betonierar- beiten" deckt sich damit mit den unter der Rubrik "Leistung" aufgeführten Arbeiten, womit dem Vermerk keine eigenständige Bedeutung zukommt. Wäre die Baulei- tung davon ausgegangen, dass die im Rapport aufgeführten Leistungen tatsäc h- lich im Ausmass zu erfassen gewesen wären, hätte sie einen entsprechenden, klaren Vorbehalt auf dem Regierapport angebracht, wie sie dies auch bei anderen Regierapporten getan hat. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass die Bau- leitung den genannten Regierapport vorbehaltlos unterzeichnet hat . Die Verg ü- tung richtet sich daher nach Regie (siehe auch Ziffer V.3.4.2 hiervor). Für ebendiesen Fall – die Vergütung nach Regie – anerkennt die Beklagte den geltend gemachten Personalaufwand von CHF 512.– (brutto, exkl. MwSt.), b e- streitet hingegen die Höhe der Materialpreise, mit der Begründung, diese seien - 71 - nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen (act. 46 Rz. 75 lit. g). In Bezug auf Letztere gilt das in Ziffer V. 3.3.2 hiervor Gesagte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Kläge- rin ist daher für die in Rapport Nr. 22130 aufgeführten Leistungen einzig der von der Beklagten für den Fall der Vergütung nach Regie anerkannte Betrag von CHF 512.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4.4.4. Rapport Nr. 22724: Diesem Regierapport, welcher Ende November 2015 – nach erfolgtem Bauleiterwechsel – mit dem Vermerk " Ausmass Pos 942.101" vom neuen Bauleiter T._____ unterzeichnet wurde (act. 3/78) , ging eine noch vom vormaligen Bauleiter N._____ unterzeichnete, schriftliche Auftragserteilung für die Arbeiten " Erstellen für Liftgerüst im Liftschacht nach Liftbauerplan", datiert vom 7. August 2015, voraus (act. 3/78). Die Beklagte wendet ein, in der schriftlichen Auftragser- teilung stehe "Regieauftrag nach SIA 118 Art. 44 ff. Vorbehältlich Werkvertrag". Damit sei nichts über die Entschädigung gesagt; vielmehr sei nachträglich zu prüfen, ob da- für eine Leistung im Werkvertrag vorgesehen sei, was hier der Fall gewesen sei (act. 46 Rz. 85). Das Vorbringen der Beklagten verfängt nicht. Ein Auftragsformu- lar hätte weder ausgefüllt geschweige denn unterzeichnet werden müssen, wenn die streitgegenständlichen Leistungen bereits im Leistungsverzeichnis vorges e- hen gewesen wären. D as Auftragsformular trägt bezeichnenderweise den Ver- merk "Regieauftrag nach SIA 118 Art. 44 ff. ", worauf der vormalige Bauleiter N._____ explizit die handschriftliche Notiz "gemäss Regie + Protokoll" anbrachte. Das kann nicht anders gedeutet werden, als dass sich die Parteien einig wurden, dass die streitgegenständlichen Arbeiten als Regiearbeiten auszuführen und folglich nach Regie zu vergüten sind. Der auf dem Regierapport Nr. 22724 vom nachträglich neu hinzugetretenen Bauleiter T._____ angebrachte Vorbehalt " Ausmass Pos 942.101" (act. 3/78) ändert daran nichts. Die mittels schriftlichem Auftragsformular in Auftrag gegebenen Arbeiten decken sich denn auch mit den in Rapport Nr. 22724 aufgeführten Leistungen. Sie sind entsprechend nach Regie zu vergü- ten. - 72 - Für ebendiesen Fall – die Vergütung nach Regie – anerkennt die Beklagte den geltend gemachten Personalaufw and von CHF 3'123.– (brutto, exkl. MwSt.), b e- streitet hingegen die Höhe der Materialpreise, mit der Begründung, diese seien nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen (act. 46 Rz. 85 lit. f). Auch hier hätte die Klägerin substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 22724 aufgeführten Leistungen einzig der von der Beklagten für den Fall der Vergütung nach Regie anerkannte Betrag von CHF 3'123.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4.4.5. Rapport Nr. 22697: Dieser Regierapport wurde mit dem Vermerk " Aus- mass Pos 942.101" – und damit nicht vorbehaltlos, wie von der Klägerin behauptet (act. 38 S. 160 f.) – vom neuen Bauleiter T._____ unterzeichnet (act. 3/81 Blatt 5). Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 586.– (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten bestritten. Die Klägerin begründet ihre Forderung damit, die Parteien hätten vereinbart, dass die im genannten Rapport festgehalt e- nen Arbeiten in Regie erbracht und entsprechend nach Aufwand vergüt et würden. Dies sei denn auch dem vom vormaligen Bauleiter N._____ unterzeichneten schriftlichen Auftragsformular, welches den Vermerk "gemäss Regie + Protokoll" trage, zu entnehmen (act. 38 S. 160 f.; act. 3/81). Die rapportierten Arbeiten seien erst am 11. September 2015 ausgeführt worden, würden aber ebenfalls auf der R e- gieanordnung des vormaligen Bauleiters N._____ vom 7. August 2015 b eruhen (act. 38 S. 160 f.; act. 3/81). Die Beklagte ihrerseits bringt im Wesentlichen vor, es handle sich um Leistungen gemäss Ausmassposition NPK 314.942.101/801. Der Auftrag des vormaligen Bauleiters N._____ vom 7. August 2015 beziehe sich schon inhaltlich nicht auf die rapportierten Arbeiten, habe aber auch die Verrec h- nungsart offen gelassen (act. 23 S. 43; act. 46 Rz. 88 S. 65). Da die Bauleitung den Rapport Nr. 22697 mit einem Vorbehalt unterzeichnete, fällt die tatsächliche (natürliche) Vermutung der Notwendigkeit und Richtigkeit der darin aufgeführten Leistungen dahin, und es wäre an der Klägerin gewesen, konk- ret darzutun, inwiefern die genannten Leistungen nicht unter die Ausmassposition NPK 314.942.101 fallen. Dies hat sie nicht getan. Dass die Arbeiten gemäss - 73 - Rapport Nr. 22697 vom 7. bis 11. September 2015 auf der Regieanordnung vom 7. August 2015 beruhen sollen, wie di e Klägerin vorbringt, lässt sich nicht erstel- len. Wie die Beklagte zutreffend einwendet, stimmen nämlich die im Auftragsfo r- mular in Auftrag gegebenen Arbeiten (" Erstellen für Liftgerüst im Liftschacht nach Liftbau- erplan" [act. 3/81]) nicht mit den in Rapport Nr. 22697 aufgeführten Leistungen ("Sammeln für Material auf der Baustelle inkl. aufladen und abführen für Liftgerüst " [act. 3/81]) überein. Entsprechend kann hier auch nicht davon ausgegangen werden, die rap- portierten Regiearbeiten seien in Auftrag gegeben worden und die Parteien hätten sich sowohl bezüglich der auszuführenden Arbeiten als auch über die Vergü- tungsart – Regie – geeinigt. Der Klägerin ist damit für die in Rapport Nr. 22697 aufgeführten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen. 3.4.4.6. Rapport Nr. 22700: Dieser Regierapport wurde mit dem Vermerk " Aus- mass" – und damit nicht vorbehaltlos, wie von der Klägerin behauptet (act. 38 S. 162) – vom Bauleiter T._____ unterzeichnet (act. 3/86). Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 558.60 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten bestritten, im Hauptstandpunkt mit der Begründung, jegliches Sperrgut sei im Werkvertrag Nr. 21107 unter Ausmassposition NPK 117.831.113 (act. 3/7 S. 45) inklusive; dort seien 4m3 erfasst. Zudem seien bei den Zimmermannsarbei- ten unter Position NPK 331.113.121 (act. 3/7 S. 142) fünf Mulden inklusive (act. 46 Rz. 93; act. 23 S. 45). Die Klägerin ihrerseits bringt im Wesentlichen lediglich pauschal vor, die Parteien hätten eine Abrechnung nach Aufwand vereinbart , weshalb nicht gestützt auf den Einheitspreisvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) abz u- rechnen sei (act. 38 S. 162). Da die Bauleitung den Rapport Nr. 22700 mit einem Vorbehalt unterzeichnete, fällt die tatsächliche (natürliche) Vermutung der Notwendigkeit und Richtigkeit der darin aufgeführten Leistungen dahin. Deswegen wäre es an der Klägerin gew e- sen, konkret darzutun, inwiefern die in Rapport Nr. 22700 aufgeführten Leistun- gen nicht unter die Ausmasspositionen NPK 117.831.113 (act. 3/7 S. 45) bzw. NPK 331.113.121 (act. 3/7 S. 142) fallen. Dies hat sie nicht getan. Vielmehr lä sst sie jegliche Substantiierung vermissen. Es ist aufgrund der im Recht liegenden Urkunden denn auch nicht ersichtlich, weshalb die in Rapport Nr. 22700 aufge-- 74 - führten Leistungen nicht unter die von der Beklagten erwähnten Ausmasspositi o- nen fallen sollen. Der Klägerin ist damit für die in Rapport Nr. 22700 aufgeführten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen. 3.4.4.7. Rapport Nr. 19716: Die von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 19716 geltend gemachte Forderung von CHF 2'903.60 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten bestritten. Die Klägerin begründet ihre Forderung damit, dass sie die Arbeiten gemäss schriftlichem Auftrag des damaligen Bauleiters T._____ vom 22. Oktober 2015 noc h im Oktober 2015 erbracht habe, wobei unter dem Titel "Ver- rechnungs Art" explizit "Regie" angeordnet worden sei (act. 38 S. 172; act. 3/100). Der handschriftliche Regierapport sei vereinbarungswidrig nicht akzeptiert worden (Vermerk der Klägerin auf handschriftlichem Rapport Nr. 19716: " Wurde ausgeführt und in Regie nicht akzeptiert. Wir werden Arbeiten ausmessen. Kapitel 314.861 und 873" [act. 3/100]). Alsdann habe die Bauleitung ihren Fehler bemerkt und sei richtiger- weise zum Schluss gekommen, dass die klägerischen Leistungen gemäss R e- gierapport vereinbarungsgemäss nach Aufwand zu vergüten seien (zweiter Ver- merk auf handschriftlichem Rapport Nr. 19716: " neu Auswerten gemäss Antrag 22.10.2015" [act. 3/100]). Daraufhin habe sie (die Klägerin) neu den elektronischen Regierapport vom 27. November 2015 erstellt, um die Abrechnung nach Aufw and gegenüber der Beklagten zu beantragen (act. 3/100). Entsprechend sei die Lei s- tung von ihr auch nicht im Schlussausmass inkludiert worden (act. 38 S. 172; act. 3/49 S. 101 f.). Die Beklagte ihrerseits bringt in ihrem Hauptstandpunkt im Wesentlichen vor, die Leistungen gemäss schriftlichem Auftrag würden nicht mit den ausgeführten Arbeiten gemäss Rapport Nr. 19716 übereinstimmen. Zudem habe die Klägerin mit E-Mail vom 14. Oktober 2015 bestätigt, dass die Leistungen des Rapports Nr. 19716 im Ausmass erfasst würden (act. 46 Rz. 114). Wie die Beklagte zutreffend vorbringt , sieht die schriftliche Auftragserteilung, da- tiert vom 22. Oktober 2015, unter dem Titel "Auszuführende Arbeit" das Zuwerfen vom Heizleitungsschlitz im EG vor, mit "Ausführung ab Freitag 23. 10.2015" (act. 3/100). Die Leistungen gemäss Rapport Nr. 19716 wurden hingegen vom 12. bis 16. Oktober 2015 – und damit vor der schriftlichen Auftragserteilung vom 22. Oktober 2015 – ausgeführt. Sie betreffen überdies die Leistungen "Fertig zu-- 75 - mauern für El ektroschlitz im 1. OG und 4. OG , Schutt in Mulde, reinigen" (act. 3/100 [Hervorhebung hinzugefügt]) . Der schriftliche Regieauftrag vom 22. Oktober 2015 kann sich damit sowohl zeitlich als auch inhaltlich nicht auf die gemäss Rapport Nr. 19716 ausgeführten Arbeiten beziehen. Hinzu kommt, dass eine Sekretariatsmitarbeiterin der Klägerin, M._____, dem Bauleiter T._____ mit E-Mail vom 14. Oktober 2015 mitteilte, dass Rapport Nr. 19716 im Ausmass be- rücksichtigt werde (act. 3/100). Es ist demnach erstellt , dass s ich die Parteien über die Erfassung der in Rapport Nr. 19716 aufgeführten Leistungen im Aus- mass geeinigt haben. Für ebendiesen Fall der Erfassung im Ausmass macht die Klägerin keine Ausfüh- rungen zur Berechnung einer ihr zustehenden Vergütung. Mangels entsprechen- der Tatsachenbehauptungen kann der Klägerin für die in Rapport Nr. 19716 auf- geführten Leistungen folglich keine Vergütung zugesprochen werden. 3.5. Zum beklagtischen Einwand, es sei auf eine Vergütung verzichtet worden 3.5.1. Die gemäss Rapport Nr. 22107 erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten nicht bestritten. Der genannte Regierapport wurde vom Baulei- ter N._____ mit dem Vermerk "Info: Siehe Fotos, Abbruch etc. von Holzbauer, Ist dem Hol z- bauer zu verrechnen! " unterzeichnet (act. 3/75 Blatt 9). Die Klägerin macht gestützt auf Rapport Nr. 22107 eine Forderung von CHF 1'595.– (brutto, exkl. MwSt.) ge l- tend. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, die Parteien hätten eine Ab- rechnung nach Aufwand vereinbart. Wenn die Bauleitung auf dem Regierapport vermerke, dass die Bauherrschaft auf den (direkt für sie tätigen) Holzbauer R e- gress nehmen wolle, habe dies nichts mit der Vergütungspflicht gegenüber der Klägerin für die erbrachten Regieleistungen zu tun (act. 38 Rz. 227 S. 149; act. 38 Rz. 118 ff. S. 88 ff. ). Die Beklagte bestreitet die klägerische Forderung und stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, zum Zeitpunkt der Leistungserbringung (13. bis 17. Juli 2015) sei der Holzbauer noch Subunternehmer der Klägerin ge- wesen. Mit Schreiben vom 25. September 2015 an die H._____ AG habe die Klä- gerin auf Ansprüche aus dem Werkvertragsanteil NPK Zimmerarbeiten verzichtet und ausdrücklich erklärt: " Wir verzichten auf den entgangenen Gewinn, erhalten jedoch CHF 5'000.– netto inkl. MWST für uns ere gehabten Aufwendungen. " (ac t. 3/75; act. 47/13; - 76 - act. 46 Rz. 68 S. 37 f.). Zudem habe der Bauleiter N._____ auf dem Rapport den Vermerk " Ist dem Holzbauer zu verrechnen! " (act. 3/75) angebracht. Es sei entspr e- chend davon auszugehen, dass die Klägerin di es gegenüber ihrer Subunterneh- merin getan habe. Es sei ihr (der Beklagten) nicht bekannt, dass die Bauleitung eine Rechnung an den Holzbauer über diesen Betrag gestellt hätte, was sie ge- macht hätte, wenn mit der Klägerin vereinbart worden wäre, dass so vorgegangen werde (act. 46 Rz. 67). Aus dem auf Rapport Nr . 22107 angebrachten Vermerk von Bauleiter N._____ geht nicht klar hervor, ob die Klägerin dem Holzbauer die im Rapport aufgeführten Leistungen in Rechnung stellen soll te, oder ob der Bauleiter bzw. die Bauher r- schaft auf den Holzbauer zurückgreifen werde, was die grundsätzliche Vergü- tungspflicht für die von der Klägerin unbestrittenermassen erbrachten Leistungen unberührt lassen würde. Wie der Vermerk letztlich zu verstehen ist, kann aber of- fen bleiben. Auf die von der Beklagten duplicando neu aufgestellte Behauptung, wonach die Klägerin mit Schreiben vom 25. September 2015 (act. 47/13) auf An- sprüche aus dem Werkvertragsteil NPK Zimmerarbeiten verzichtet habe, weshalb sie keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung habe, hat sich die Klägerin nicht geäussert. Die diesbezügliche beklagtische Behauptung hat damit als unbestritten zu gelten. Der Klägerin ist für die in Rapport Nr. 22107 aufgeführten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen. 3.5.2. Rapport Nr. 22698: Der genannte R egierapport beinhaltet die folgenden Leistungen: "Abschneiden für diverse Holz balken im diverse Geschosse inkl. Erstellen für diver- se Spitzen arbeiten für Instalateur, Schutt entsorgen. " (act. 3/84). Er wurde mit dem Ver- merk "zuviel Stunden, Rapport zu spät eingereicht. " vom Bauleiter T._____ unterzeichnet (act. 3/75). Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport geltend gemachte Forderung von CHF 3'915.25 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten dupl i- cando bestritten, mit der Begründung, die Leistung Holzbalken schneiden stelle Zimmermannsarbeiten dar. Zum Zeitpunkt der Leistungserbringung sei der Hol z- bauer noch Subunternehmer der Klägerin gewesen. Mit Schreiben vom 25. September 2015 habe die Klägerin auf Ansprüche aus dem Werkvertragsan- teil NPK Zimmerarbeiten verzichtet und ausdrücklich erklärt: " Wir verzichten auf den - 77 - entgangenen Gewinn, erhalten jedoch CHF 5'000.– netto inkl. MWST für unsere gehabten Aufwen- dungen." (act. 3/75; act. 46 Rz. 90). Für die S pitzarbeiten sei schliesslich der Ein- heitspreis für Abbruch Mauerwerk anzuwenden. Es sei davon auszugehen, dass vier Schlitze auf Gebäudehöhe von 15 gemacht worden seien, was zu einem Tarif nach NPK 341.861.R091 (recte: NPK 314.861.R091) von 60m x CHF 12.– = CHF 720.– führe (act. 46 Rz. 90). Zur duplicando neu aufgestellte n Behauptung der Beklagten, wonach sie (die Klägerin) mit Schreiben vom 25. September 2015 (act. 47/13) auf Ansprüche aus dem Werkvertragsteil NPK Zimmerarbeiten verzichtet habe, weshalb s ie für die Zimmermannsarbeiten keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung habe, hat sich die Klägerin, wie bereits erwähnt, nicht geäussert. Auch die im Rahmen der Dup- lik aufgestellte neue Behauptung der Beklagten betreffend die Spitzarbeiten sowie die hier für geschuldete Entschädigung nach Position NPK 341.861.R091 (recte: NPK 314.861.R091) von CHF 720.– blieben unbestritten. Der Klägerin ist damit für die in Rapport Nr. 22698 aufgeführten Leistungen einzig die von der Beklagten anerkannte Vergütung von CHF 720.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.6. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Werkvertrag Abbruch 3.6.1. In Bezug auf die Rapporte Nr. 22108, Nr. 22132, Nr. 22160, Nr. 22156, Nr. 22690, Nr. 25299, Nr. 25295 und Nr. 24693 stellt sich die Beklagte im W e- sentlichen auf den Standpunk t, die darin geltend gemachten Leistungen seien im Werkvertrag Abbruch ent halten und durch die Pauschale abgegolten (act. 46 Rz. 69, Rz. 77, Rz. 80, Rz. 82, Rz. 84, Rz. 99, Rz. 100 und Rz. 111). Die Klägerin ihrerseits will die in den genannten Rapporten aufgeführten Leistungen nach R e- gie vergütet haben. 3.6.2. Vergütungsart Hinsichtlich der Vergütungsart gilt das in Ziffer V.3.4.2 hiervor Ausgeführte: S o- weit die Regierapporte vorbehaltlos (und/oder – wie bei Rapport Nr. 22108 – mit explizitem Vermerk "Info: Regie zu Nachtrag und Abbruch Bodenaufbau Estrich" [act. 3/75]) - 78 - unterzeichnet wurden, richtet sich die Vergütung für die diesen Regierapporten zugrundeliegenden Leistungen nach Regie. 3.6.3. Vorbehaltlos unterzeichnete Regierapporte 3.6.3.1. Von den in Ziffer V.3.6.1 hiervor genannten Rapporten wurden die Rap p- orte Nr. 22108, Nr. 22156, Nr. 25299, Nr. 25295 und Nr. 24693 vorbehaltlos von der Beklagten bzw. deren Bauleitung u nterzeichnet. Die Vergütung für die darin aufgeführten Leistungen richtet sich folglich nach Regie (siehe Ziffer V.3.4.2 hier- vor). Zu prüfen ist bezüglich dieser Regierapporte einzig noch die Höhe der Ver- gütung. 3.6.3.2. Die unter den genannten Rapporten erbrachten Leistungen wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit ebenfalls anerkannt sind die von der Klägerin jeweils geltend gemachten Personalaufwände. Strittig sind einzig die geltend gemachten Materialpreise ( act. 46 Rz. 69, Rz. 82, Rz. 99, Rz. 100 und Rz. 111). 3.6.3.3. Diesbezüglich gilt das in Ziffer V. 3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf die stritti- gen Positionen – namentlich das verwendete Material b zw. die verwendeten Mul- den – konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin sind daher für die obgenannten Rapporte einzig die von der Beklagten anerkannten Beträge für den jeweils geltend gemachten Personalaufwand zuzusprechen. Der Klägerin ist für die genannten Rapporte ein Betrag von total CHF 8'175.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen, welcher sich wie folgt zusammensetzt: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Anerkannt in: Rapport Nr. 22108 CHF 1'119.00 act. 46 Rz. 69 Rapport Nr. 22156 CHF 633.00 act. 46 Rz. 82 Rapport Nr. 25299 CHF 1'683.00 act. 46 Rz. 99 Rapport Nr. 25295 CHF 1'616.00 act. 46 Rz. 100 Rapport Nr. 24693 CHF 3'124.00 act. 46 Rz. 111 Total CHF 8'175.00 - 79 - 3.6.4. Mit Vorbehalt unterzeichnete Regierapporte 3.6.4.1. Rapport Nr. 22132: Dieser Regierapport wurde mit dem Vermerk " Info: Restlicher Abbruch gem. WV-Abbrüche aus Trittschutz / Sicherheit erst dato (20.7…) ausgeführt. " – und damit nicht vorbehaltlos, wie von der Klägerin behauptet (act. 38 S. 153) – vom Bauleiter N._____ unterzeichnet (act. 3/75). Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 2'698.– (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Bekla g- ten bestritten, mit der Begründung, es handle sich um Leistungen, welche Gegen- stand des Werkvertrags Abbruch (NPK 117.R611.091 [act. 3/8 S. 27] ) seien und durch dessen P auschale abgegolten würden (act. 23 S. 38; act. 46 Rz. 77). Der genannte Rapport enthalte denn auch den eindeutigen Vermerk: " Info: Restlicher Ab- bruch gem. WV -Abbrüche aus Trittschutz / Sicherheit erst dato (20.7…) ausgeführt. " (act. 3/75). Die Klägerin habe mit der Schlussrechnung der Abbrucharbeiten vom 19. April 2016 anerkannt, dass die Arbeiten aus dem Werkvertrag Abbruch C._____- strasse, pauschal abzugelten mit CHF 132'916.25, von "Januar – Dezember 2015" geleistet worden seien (act. 46 Rz. 77; act. 3/8). Die Klägerin ihrerseits bringt lediglich vor, die Parteien hätten eine Abrechnung nach Aufwand vereinbart und der Regierapport sei vom Bauleiter N._____ – auch in Bezug auf die Vergü- tung – vorbehaltlos unterzeichnet worden. Somit sei nicht gestützt auf den Ei n- heitspreisvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) und erst recht nicht gestützt auf den Pau- schalwerkvertrag Nr. 11211 (act. 3/8) abzurechnen (act. 38 S. 153). Da die Bauleitung den Rapport Nr. 22132 mit einem Vorbehalt unterzeichnete, fällt die tatsächliche (natürliche) Vermutung dessen Richtigkeit dahin. E s wäre wiederum an der Klägerin gewesen, konkret darzutun, inwiefern die geltend ge- machten Leistungen nicht unter die Position NPK 117.R611.091 gemäss Wer k- vertrag Abbruch C._____-strasse (act. 3/8 S. 27) fallen und nicht bereits – wie von der Beklagten vorgebracht – durch die Pauschale abgegolten sein sollen. Dies hat sie nicht getan. Vielmehr begnügt sie sich mit ihren replicando erfolgten pauscha- len Vorbringen (act. 38 S. 153). Die beklag tische Darstellung gemäss Duplik ist damit unbestritten geblieben, weshalb der Klägerin für die in Rapport Nr. 22132 aufgeführten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen ist. - 80 - 3.6.4.2. Rapport Nr. 22160: Dieser Regierapport wurde mit dem Vermerk " Info: Vorsatz bei G iebel-/Brandwand-Holz + Gips, Ohnehin, da Steigzone" vom Bauleiter N._____ unterzeichnet (act. 3/76). Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 1'763.40 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten bestritten, mit der B e- gründung, die Leistung falle unter Position NPK 117.643.201 des Werkvertrags Abbruch (act. 3/8 S. 31) und sei durch die Pauschale abgegolten (act. 46 Rz. 80). Die Klägerin ihrerseits bringt lediglich vor, die Parteien hätten eine Abrechnung nach Aufwand vereinbart und der Regierapport sei vom Bauleiter N._____ – auch in Bezug auf die Vergütung nach Aufwand – vorbehaltlos unterzeichnet worden. Somit sei nicht gestützt auf den Einheitspreisvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) und erst recht nicht gestützt auf den Pauschalwerkvertrag Nr. 11211 (act. 3/8) abzurech- nen (act. 38 S. 155). Da die Bauleitung den Rapport Nr. 22160 mit einem Vorbehalt unterzeichnete, fällt die tatsächliche (natürliche) Vermutung der Richtigkeit dahin, und es hätte der Klägerin oblegen, konkret darzutun, inwiefern di e geltend gemachten Leistungen nicht unter die Position NPK 117.643.201 des Werkvertrags Abbruch (act. 3/8 S. 31) fallen und nicht durch die Pauschale abgegolten sein sollen. Dies en Anfor- derungen ist die Klägerin nicht nachgekommen. Vielmehr begnügt sie si ch mit ih- ren pauschal gebliebenen Vorbringen (act. 38 S. 155). Der Klägerin ist für die in Rapport Nr. 22160 aufgeführten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen. 3.6.4.3. Rapport Nr. 22690: Dieser Regierapport wurde mit dem Vermerk " WV Ab- bruch enthalten" vom Bauleiter T._____ unterzeichnet (act. 3/77). Die von der Kläge- rin geltend gemachte Forderung von CHF 992.– (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten bestritten, im Wesentlichen mit der Begründung, die Leistungen seien im Werkvertrag Abbruch unter Position NP K 314.933.10101 vorgesehen (act. 3/8 S. 56), in der Pauschale eingerechnet und bereits bezahlt worden (act. 46 Rz. 84). Die Klägerin ihrerseits bringt im Wesentlichen vor, es sei nicht gestützt auf den Pauschalwerkvertrag Nr. 11211 abzurechnen. Sie habe am 7. August 2015 gemäss Weisung des vormaligen Bauleiters N._____ erneut die Treppe mit Floor- liner abdecken müssen. Der entsprechende Auftrag sei gleichentags – am 7. Au- gust 2015 – erfolgt. Die Aufwendungen seien nach Regie zu vergüten. Der strei t-- 81 - gegenständliche Regierapport sei anlässlich der Bereinigungssitzung vom 26. November 2015 vom neuen Bauleiter T._____ unterzeichnet worden. Der Ver- merk "WV Abbruch enthalten" sei fälschlicherweise von ihm auf dem Rapport ange- bracht worden. Anlässlich der g emeinsamen Bereinigungssitzung vom 26. N o- vember 2015 sei der Rapport unter Mitwirkung des unabhängigen Sachverständi- gen Q._____ geprüft worden. Der neue Bauleiter T._____ habe eingestehen müssen, dass die Arbeiten nach Aufwand zu vergüten seien, weshalb er den Rapport unterzeichnet und sich mit der Vergütung nach Aufwand einverstanden erklärt habe (act. 38 S. 157 f.). Unter dem 7. August 2015 erfolgte unbestrittenermassen eine schriftliche Auf- tragserteilung für die Arbeiten " Schützen für treppen Haus mit Fl oorliner gemässe Angabe Bauleiter" (act. 3/77). Der Umstand, dass das schriftliche Auftragsformular den Vermerk "Regieauftrag nach SIA 118 Art. 44 ff." sowie den Passus "Regieaufträge dürfen nur von der Bauleitung erteilt und unterzeichnet werden. " trägt u nd alsdann vom vormaligen Bauleiter N._____ tatsächlich unterzeichnet wurde, kann nicht anders verstanden werden, als dass sich die Parteien einig wurden, dass die streitgegenständlichen Arbeiten als Regiearbeiten auszuführen seien und dementsprechend nach Regie vergütet würden. Der auf dem Rapport Nr. 22690 vom nachträglich neu hinzuge- tretenen Bauleiter T._____ angebrachte Vermerk bzw. Vorbehalt " WV Abbruch ent- halten" (act. 3/77) ändert daran nichts. Die mittels schriftlichem Auftragsformular in Auftrag gegebenen Arbeiten decken sich denn auch mit den in Rapport Nr. 22690 aufgeführten Leistungen. Sie sind entsprechend nach Regie zu vergüten. Für ebendiesen Fall – die Vergütung nach Regie – anerkennt die Beklagte einzig den geltend gemachten Personalaufwand im Betrag von CHF 808.– (brutto, exkl. MwSt.), bestreitet hingegen die Preise für die übrigen (Material -)Positionen auf- grund fehlender Nachvollziehbarkeit (act. 46 Rz. 84 lit. c). In Bezug auf die stritt i- gen Materialpreise hätte die Klägerin substantiiert darlegen müssen, wie sie ihre Preise für die strittigen Positionen konkret gebildet hat. Nachdem sie das nicht ge- tan hat, ist ihr für die in Rapport Nr. 22690 aufgeführten Leistungen einz ig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 808.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzuspre- chen. - 82 - 3.7. Weitere Regierapporte Rapport Nr. 22131: Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport geltend gemachte Forderung von CHF 665.50 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklag- ten im Umfang von CHF 180.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt und im darüber hinausgehenden Umfang bestritten. Zur Begründung führt sie einerseits an, Rap- port Nr. 22131 besag e ausdrücklich " Restlicher Abbruch gemäss WV – Abbrüche. Wegen Besetzungsgefahr erst dato ausgeführt. " (act. 46 Rz. 76 lit. a S. 50; act. 3/75), anderer- seits stellt sie sich auf den Standpunkt, die Leistung sei im Werkvertrag betreffend Baumeisterarbeiten in Position NPK 117.513.116 (act. 3/7 S. 73) vorgesehen, weshalb sie im Ausmass einzurechnen sei (act. 46 Rz. 76 lit. b f. S. 50). Gleich- zeitig verweist sie wieder auf den Werkvertrag Abbruch C._____-strasse (act. 3/8) und verlangt die korrekte Einordnung der Leistungen unter diesen Werkvertag (act. 46 Rz. 76 lit. f S. 50 ). Die beklagtischen Bestreitungen sind schlicht nicht schlüssig. Die klägerische Forderung von CHF 665.50 (brutto, exkl. MwSt.) hat damit als anerkannt zu gelten und ist der Klägerin zuzusprechen. 3.8. Total Regieleistungen Zusammenfassend steht der Klägerin unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" betreffend Liegenschaft C._____- strasse eine Vergütung von CHF 68'530.50 (brutto, exkl. MwSt.) zu. Sie setzt sich wie folgt zusammen: Monat Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Mai 2015 Rapport Nr. 22646 CHF 994.00 Juni 2015 Rapport Nr. 22614 CHF 1'158.00 Rapport Nr. 22660 CHF 860.00 Juli 2015 Rapport Nr. 22106 CHF 900.00 Rapport Nr. 22107 CHF 0.00 Rapport Nr. 22108 CHF 1'119.00 Rapport Nr. 22110 CHF 954.00 Rapport Nr. 22111 CHF 351.00 Rapport Nr. 22112 CHF 0.00 Rapport Nr. 22109 CHF 1'158.00 Rapport Nr. 22129 CHF 1'482.00 Rapport Nr. 22130 CHF 512.00 Rapport Nr. 22131 CHF 665.50 Rapport Nr. 22132 CHF 0.00 - 83 - Rapport Nr. 22113 CHF 350.00 Rapport Nr. 22144 CHF 1'266.00 August 2015 Rapport Nr. 22160 CHF 0.00 Rapport Nr. 22721 CHF 3'582.00 Rapport Nr. 22156 CHF 633.00 Rapport Nr. 22157 CHF 3'057.00 Rapport Nr. 22690 CHF 808.00 Rapport Nr. 22724 CHF 3'123.00 Rapport Nr. 22727 CHF 6'866.00 September 2015 Rapport Nr. 22747 CHF 975.00 Rapport Nr. 22697 CHF 0.00 Rapport Nr. 25225 CHF 101.00 Rapport Nr. 22698 CHF 720.00 Rapport Nr. 22718 CHF 162.00 Rapport Nr. 22696 CHF 486.00 Rapport Nr. 22700 CHF 0.00 Rapport Nr. 25226 CHF 945.00 Rapport Nr. 25227 CHF 405.00 Oktober 2015 Rapport Nr. 25793 CHF 2'652.20 Rapport Nr. 25797 CHF 3'016.00 Rapport Nr. 19715 CHF 3'124.00 Rapport Nr. 25799 CHF 389.30 Rapport Nr. 25299 CHF 1'683.00 Rapport Nr. 25295 CHF 1'616.00 Rapport Nr. 25306 CHF 983.00 Rapport Nr. 25307 CHF 1'683.00 Rapport Nr. 25308 CHF 350.00 Rapport Nr. 24684 CHF 1'562.00 Rapport Nr. 24685 CHF 262.50 Rapport Nr. 24686 CHF 1'037.00 November 2015 Rapport Nr. 25313 CHF 202.00 Rapport Nr. 24735 CHF 491.50 Rapport Nr. 24690 CHF 1'549.00 Rapport Nr. 24745 CHF 2'686.50 Rapport Nr. 24693 CHF 3'124.00 Rapport Nr. 24695 CHF 633.00 Rapport Nr. 24699 CHF 633.00 Rapport Nr. 19716 CHF 0.00 Dezember 2015 Rapport Nr. 25384 CHF 1'774.00 Rapport Nr. 24762 CHF 1'764.00 Rapport Nr. 24765 CHF 437.50 Rapport Nr. 24711 CHF 774.50 Januar 2016 Rapport Nr. 24776 CHF 951.00 Rapport Nr. 24775 CHF 188.00 Rapport Nr. 24788 CHF 282.00 Rapport Nr. 24789 CHF 1'050.00 Total CHF 68'530.50 Von dem der Klägerin unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" auf Liegenschaft C._____- strasse zuzusprechenden Betrag von total CHF 68'530.50 (brutto, exkl. MwSt.) sind – wie von der Klägerin - 84 - geltend gemacht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% allgemeine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuz u- rechnen. Der Klägerin ist folglich für "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" betreffend Liegenschaft C._____- strasse ein Betrag von total CHF 68'832.– (netto, inkl. MwSt.) zuzusprechen. 4. Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung 4.1. Wesentliche Parteivorbringen 4.1.1. Unter dem Titel "Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung" macht die Klä- gerin gestützt auf Nachtragsofferte Nr. 18863 vom 13. Juli 2015 (act. 3/105) einen Betrag von CHF 8'262.– (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 8'298.35 (netto, inkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 88; act. 38 S. 178 f. ). Zur Begründung führt sie an, sie habe ihre Arbeiten für den Liftschacht erst am 1. Juni 2015 beginnen können, ob- wohl sie die Liftunterfahrt bereits im April 2015 hätte betonieren müssen. Dies sei aber nicht möglich gewesen, weil die Beklagte ihr die für den Liftschacht (Liftun- terfahrt) dringend notwendigen Kanalisationspläne ni cht rechtzeitig geliefert habe. Die bewilligten und definitiven Kanalisationspläne habe sie erst am 19. Mai 2015 erhalten. Grund für die Planlieferverzögerung seien nachträglich seitens der B e- hörde eingeforderte Planänderungen gewesen (was von der Beklagten zu ver- antworten sei). Nach Absprache mit dem damals zuständigen Bauleiter N._____ habe sie die Arbeiten an der Liftunterf ahrt vom 7. bis 19. Mai 2015 stoppen müs- sen. Infolge des kurzfristigen Umdisponierens des Personals seien ihr für den ers- ten bis zweiten Tag CHF 3'888.–, für den dritten bis vierten Tag CHF 2'916.– und für den fünften bis sechsten Tag CHF 1'458.–, gesamthaft also CHF 8'262.– an Mehrkosten entstanden (act. 1 Rz. 88; act. 38 S. 178 f.). 4.1.2. Die Beklagte bestreitet die klägerische Forderung. Zur Begründung ve r- weist sie auf Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werk- vertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) und erklärt, die Nachtragsofferte Nr. 18863 sei über einen Monat nach Ausführung – und damit verspätet – erfolgt und überdies mit Schreiben vom 24. Juli 2015 (act. 24/5) abgelehnt worden. Ausserdem seien die Arbeiter auf anderen Baustellen eingesetz t worden, weshalb auch kein Scha-- 85 - den entstanden sein könne. Aus der Nachtragsofferte vom 13. Juli 2015 (act. 3/105) lasse sich der behauptete Schaden nicht nachvollziehen, aus dem Jour Fix-Protokoll vom 14. Mai 2015 (act. 3/106) lasse sich kein Planverzug ablei- ten. Der Zusammenhang zwischen dem behaupteten Verzug und dem Betonieren des Liftschachtes sei nicht nachvollziehbar. Die Pläne seien für das Betonieren nicht benötigt worden. Eine angebliche Anweisung der Bauleitung werde bestri t- ten. Zudem habe sich die Klägerin vertraglich verpflichtet, das Risiko von Ba u- stopp und Bauverzögerungen zu übernehmen, indem sie dies einpreise, also ei- nen Risikozuschlag einkalkuliere (act. 3/7 S. 23 Position R 949.220; act. 23 S. 58; act. 46 Rz. 124 f.). 4.2. Würdigung 4.2.1. Die Klägerin erklärt nicht, auf welche Anspruchsgrundlage sie sich bezüg- lich der geforderten Mehrvergütung von CHF 8'262.– (brutto, exkl. MwSt.) konkret stützt. In Frage kommen und zu prüfen sind einerseits eine Mehrvergütung zufol- ge Verletzung von Mitwirk ungshandlungen des Bauherrn bzw. zufolge Annahme- verzugs des Bauherrn, andererseits ein Anspruch gestützt auf Art. 5 der Allge- meinen B edingungen der Bauherrschaft des Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3). 4.2.2. Bezüglich der Voraussetzungen des Anspruchs auf Mehrvergütung zufolge Verletzung von Mitwirkungshandlungen des Bauherrn bzw. Annahmeverzugs des Bauherrn ist auf Ziffer V.2.7.2.2 hiervor zu verweisen. Die Klägerin ist für ihren Mehrvergütungsanspruch – und damit auch für den Mehraufwand – beweispflich- tig (Art. 8 ZGB; siehe auch Ziffer V.2.7.2.2.3 hiervor). Mit ihren pauschalen Vorbringen (act. 1 Rz. 88; act. 38 S. 178 f.) vermag die Klä- gerin weder Existenz und Umfang des geltend gemacht en Mehraufwandes noch die Zuteilung dessen Ursache in den Risikobereich der Beklagten noch den natür- lichen sowie den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Fol- gen rechtsgenügend darzutun. So legt die Klägerin nicht konkret dar, inwiefern sie für das Betonieren der Liftunterfahrt auf die amtlich bewilligten Kanalisati onspläne angewiesen gewesen sein soll. Im Weiteren fehlt es schon an der Behauptung ei-- 86 - nes konkreten Zeitpunkts, zu welchem der Klägerin die Kanalisationspläne hätten vorliegen müssen. Zu welchem konkreten Zeitpunkt im April 2015 die Klägerin die Liftunterfahrt hätte betonieren bzw. betoniert haben müssen und weshalb es erst zwischen dem 7. und 19. Mai 2015 (und nicht bereits im April 2015) zu einem A r- beitsunterbruch gekommen sein soll , führt die Klägerin nicht aus . Auch legt die Klägerin nicht dar, welche Arbeiten konkret haben unterbrochen werden müssen. Inwiefern ihr sodann ein Mehraufwand von CHF 8'262.– entstanden sein soll, welcher auf fehlende Kanalisationspläne zurückzuführen wäre, und wie sich die- ser im Einzelnen konkret berechnen soll , legt die Klägerin ebenfalls nicht recht s- genügend dar. Mit der pauschalen Behauptung, das Personal habe kurzfristig umdisponiert werden müssen, womit ihr für den ersten bis zweiten Tag CHF 3'888.–, für den dritten bis vierten Tag CHF 2'916.– und für den fünfte n bis sechsten Tag CHF 1'458.– an Mehrkosten entstanden seien, ist es jedenfalls nicht getan, zumal die Klägerin selber einräumt , ihre Mitarbeiter auf anderen Bau- stellen eingesetzt zu haben. Ein Mehrvergütungsanspruch zufolge Verletzung von Mitwirkungshandlungen des Bauherrn bzw. Annahmeverzugs des Bauherrn ist folglich mangels Substantiierung zu verneinen. 4.2.3. Soweit sich die Klägerin auf Ziffer 5 der Allgemeinen B edingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) stützen will, sei Folgen- des erwähnt: Mit genannter Vertragsklausel haben die Parteien für Nachträge ei- nen Genehmigungsvorbehalt vereinbart. Sie lautet wie folgt: "5. Nachträge: Sind in Ausnahmefällen Arbeiten auszuführen, welche, bedingt durch Projektänderungen oder Unvorhergesehenes, nicht im Werkvertrag enthalten sind, so ist umgehend eine entsprechende Nachtragsofferte durch den Unternehmer zu erstellen. Diese Zusatzleistungen sind durch den Unternehmer der Bauleitung ei n- zureichen. Werden die Zusatzpositionen von der Bauherrschaft akzeptiert, erfolgt eine Zusatzbeauftragung als Nachtrag zum bestehenden Werkvertrag. Die Nac h- tragsofferte unterliegt den Vertragskonditionen und Vertragseinheitspreisen (SIA - Norm 118, Art. 62)." Dass die Klägerin die Nachtragsofferte Nr. 18863 erstellte, ist unbestritten. Die Klägerin behauptet im Rahmen ihrer Rechtsschriften indes nicht, dass die Beklag- te die genannte Nachtragsofferte akzeptiert hätte. Sie erklärt nicht einmal, wem konkret (der Beklagten, dem zuständigen Bauleiter oder der Generalplanerin) sie besagte Nachtragsofferte zugestellt haben will. Die Beklagte ihrerseits behauptet - 87 - im Rahmen ihrer Duplik, besagte Nachtragsofferte sei mit Schreiben vom 24. Juli 2015 (act. 24/5) abgelehnt worden. Zu diesem Vorbringen äussert sich die Kläge- rin nicht. Es hat demnach als erstellt zu gelten, dass die Nachtragsofferte Nr. 18863 weder vonseiten der Bauherrschaft bzw. der Beklagten noch vonseiten der Bauleitung genehmigt wurde. Die Klägerin hat damit auch gestützt auf Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) keinen Anspruch auf Mehrvergütung. 4.2.4. Zum Vorbringen der Beklagten, die Klägerin habe sich in Position R 949.220 im Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7 S. 23) verpflichtet, das Risiko von Arbeitsunterbrüchen einzupreisen (act. 23 S. 58; act. 46 Rz. 124 f.), äussert sich die Klägerin im Rahmen ihrer Rechtsschriften ebenfalls nicht, weshalb dies als unbestritten zu gelten hat und der Klägerin auch aus diesem Grund keine Mehr- vergütung zuzusprechen ist. 4.3. Fazit Der Klägerin ist für die unter dem Titel "Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung" geltend gemachte Forderung keine Vergütung zuzusprechen. 5. Nachtrag Nr. 3 5.1. Unbestrittenes Der Bauleiter N._____ gab am 8. Juli 2015 unbestrittenermassen Arbeiten betref- fend "Arbeitsbühne im Treppenhaus " in Auftrag, woraufhin die Klägerin der B e- klagten mit Nachtragsofferte Nr. 18869, datiert vom 15. Juli 2015, die darin aufge- führten Arbeiten zu einem Pauschalpreis von CHF 4'830.– (brutto, exkl. MwSt.) of- ferierte (act. 1 Rz. 91; act. 23 S. 59 f.; act. 38 S. 180 ff.; act. 46 Rz. 126 ff.; act. 3/113-114). - 88 - 5.2. Wesentliche Parteivorbringen 5.2.1. Die Klägerin bringt vor, bei der Arbeitsbühne handle es sich um eine Spez i- alkonstruktion, welche nicht im Leistungsumfang des Werkvertrags Nr. 21107 enthalten sei und für welche die Parteien separat einen Pauschalpreis vereinbart hätten. Sie habe die Arbeitsbühne am 15. Juli 2015 montiert. Die Nachtragsofferte sei von ihr werkvertragskonform offeriert und von der Bauleitung genehmigt wor- den. Entsprechend seien die Leistungen von der Beklagten zu vergüten bzw. der Betrag von pauschal CHF 4'830.– (brutto, exkl. MwSt.) zu bezahlen (act. 1 Rz. 91 f.; act. 38 S. 180 f.). 5.2.2. Die Beklagte bestreitet sowohl die Leistungserbringung als auch die G e- nehmigung des Nachtrags Nr. 3 samt Vereinbarung eines Pauschalpreises . Sie bringt vor, es sei nur ein Auftrag bezüglich eines Gerüstes – ohne Kostenvoran- schlag – durch die Bauleitung erteilt worden; eine beidseitige Anerkennung der Kosten oder Verrechnung ausserhalb des Werkvertrages sei nicht erfolgt. Die Bauleitung (V._____) habe der Klägerin mit Schreiben vom 24. Juli 2015 mitge- teilt, dass die Rechnung ungültig sei und bereinigt werden müsse. Die angebl i- chen Masse seien nirgends festgehalten. Auch sei kein Arbeitsrapport oder der- gleichen eingereicht worden, welcher belege, was genau geleistet worden sei. Würde es sich um nachgewiesene Leistungen handeln, so wären diese im Aus- mass zu erfassen und nach Einheitspreisen zu vergüten. Auf Grundlage der Dar- stellung der Klägerin könne dieser keine Entschädigung zugesprochen werden (act. 23 S. 59; act. 46 Rz. 126 ff.). 5.3. Rechtliches und Würdigung 5.3.1. Die Klägerin macht sinngemäss eine Mehrvergütung zufolge Bestellungs- änderung geltend. 5.3.2. Eine Bestellungsänderung verpflichtet den Unternehmer , eine gegenüber dem Werkvertrag veränderte Leistung zu erbringen oder ein geändertes Bauwerk mit geänderter Leistung auszuführen ( S PIESS/HUSER, Der Bau-Werkvertrag in der Praxis – Unter Einbezug der Norm SIA 118, Zürich/St. Gallen 2016, N 451 [fortan - 89 - zitiert als: SPIESS/HUSER, Der Bau -Werkvertrag]). Für den Mehraufwand zufolge Bestellungsänderung hat der Unternehmer gr undsätzlich Anspruch auf eine Mehrvergütung ( SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N 567). Sieht der Werkvertrag vor, dass der Unternehmer nach Anweisung der Bestellungsänderung eine Nac h- tragsofferte einzureichen hat und erst nach deren Genehmigung durch die Baulei- tung die geänderte Leistung ausführen darf, so wird die Weisung erst mit der G e- nehmigung der Nachtragsofferte verbindlich (SPIESS/HUSER, Der Bau - Werkvertrag, a.a.O., N 466). Die Beweislast für das Vorliegen einer Bestellungs- änderung bzw. einer Nachtragsbestellung, die zu einer Mehrvergütung berechtigt, trägt der Unternehmer (Art. 8 ZGB). 5.3.3. Strittig ist vorliegend einerseits, ob die in Auftrag gegebenen Arbeiten über- haupt erbracht wurden, und andererseits, ob die klägerische Nachtragsofferte vom 15. Juli 2015 von der Bauleitung bzw. der Beklagten genehmigt wurde. Ers- teres kann vorliegend offen bleiben. S elbst wenn davon ausgegangen würde, dass die streitgegenständlichen Arbeiten – wie von der Klägerin behauptet – er- bracht wurden, wäre ihr im vorliegenden Verfahren keine Vergütung zuzuspr e- chen: Mit Werkvertrag vom 24. Februar 2015 haben die Parteien einen Genehmigungs- vorbehalt für Nachträge vereinbart (Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 [act. 3/7 S. 3]) . Die Klägerin behaup- tet, die B auleitung habe ihre Nachtragsofferte vom 15. Juli 2015 (act. 3/113) g e- nehmigt und offeriert hierzu die Befragung der Herren L._____ und P._____ als Zeugen sowie K._____ als Partei (act. 38 S. 181 f.). D ie Beklagte bestreitet dies unter Berufung auf ein Schreiben des Bauleiters V._____ an die Klägerin, datiert vom 24. Juli 2015 (act. 24/5). Mit besagtem Schreiben erklärte der Bauleiter V._____ gegenüber den Herren A._____ und L._____ von der Klägerin, dass die Nachtragsofferte Nr. 18869 von d er Generalplanerin bereinigt werde (" Nachtragsof- ferte Nr. 18869: wird von der H._____ bis 5.8.2015 bereinigt. " [act. 24/5]) und dass der streitgegenständliche Nachtrag Nr. 3 ungültig sei, da dieser bereinigt werden müsse ("Alle Rechnungen zu den Nachträge 1 bis 8 sind ungültig da diese bereinigt werden müs- sen (bis 25.8.15.). " [act. 24/5]). Die Bauleitung brachte damit klar zum Ausdruck, mit - 90 - dem Nachtrag Nr. 3 bzw. der Nachtragsofferte Nr. 18869 nicht einverstanden zu sein. Inwiefern die Bauleitung den Nachtrag bzw. die Nachtragsofferte anderweitig genehmigt haben sollte, legt die Klägerin nicht dar. Eine Genehmigung des Nac h- trags Nr. 3 bzw. der Nachtragsofferte Nr. 18869 lässt sich damit nicht erstellen. Die Klägerin führt zudem nicht aus, zwischen wem genau und unter welchen kon- kreten Umständen eine Vereinbarung über eine P auschalvergütung für die strei t- gegenständlichen Arbeiten zustande gekommen sein soll. Die fehlenden Behaup- tungen können auch durch die offer ierte Befragung von Zeugen und Parteien nicht nachgeholt werden. Eine Vergütung für die unter diesem Titel geltend ge- machten Leistungen kann der Klägerin folglich auch aus diesen Gründen nicht zugesprochen werden. 5.4. Fazit Der Klägerin ist für die unter dem Titel "Nachtrag Nr. 3" geltend gemachten Leis- tungen keine Vergütung zuzusprechen. 6. Zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen (Rechnung Nr. 150426) 6.1. Ausgangslage 6.1.1. Die Klägerin bringt vor, sie habe zwischen März 2015 und Mai 2015 weitere Regiearbeiten (gemäss Rapport Nr. 25625, Nr. 25626, Nr. 25627, Nr. 25630, Nr. 25631 und Nr. 25636 [act. 3/115]) im Umfang von CHF 16'757.50 (brutto, exkl. MwSt.) erbracht, welche sie der Beklagten am 20. Juli 2015 separat in Rechnung gestellt habe (Rechnung Nr. 150426 [act. 3/115] ). Die Regiearbeiten seien von der Beklagten bzw. deren Bauleitung jeweils in Auftrag gegeben und die Regi e- rapporte genehmigt bzw. die Arbeiten gemäss Regierapporten unterschriftlich an- erkannt worden. Nichts destotrotz habe die Bauleitung anschli essend auf einer Kürzung der Rechnung beharrt, wobei sie ( die Klägerin) und die Bauleitung als Vertreterin der Beklagten sich auf einen Betrag von total CHF 15'577.50 (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 15'646.10 (netto, inkl. MwSt.) geeinigt hätten. Von diesem Betrag seien CHF 1'661.15 abzuziehen, welche die Beklagte bereits als Teilza h- lung geleistet habe. Die Beklag te schulde ihr mithin noch CHF 13'984.90 netto - 91 - (recte: CHF 13'984.95 netto [ inkl. 6% Rabatt, inkl. 1% allg. Abzüge, inkl. 8% MwSt.]) (act. 1 Rz. 93 ff.; act. 38 Rz. 318). 6.1.2. Die Beklagte bestreitet die in den obgenannten Regierapporten geltend gemachten Beträge zumindest teilweise. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 25625 und Nr. 25631 bringt sie vor, die Leistungen seien im Ausmass zu erfassen und nach Einheitspreisen zu vergüten (act. 46 Rz. 129 und Rz. 131). Hinsichtlich der übr i- gen Regierapporte anerkennt die Bekla gte die Vergütung nach Regie sowie die Preise für die geltend gemachten Personalaufwände, bestreitet hingegen die M a- terialpreise, im Wesentlichen mit der Begründung, diese seien nicht nachvollzieh- bar bzw. nicht ausgewiesen und/oder die Materialien seien im Personalaufwand eingepreist (act. 46 Rz. 130 und Rz. 132 bis Rz. 134). Zur Teilzahlung der Beklag- ten von CHF 1'661.15, welche die Klägerin vom gestützt auf die genannten R e- gierapporte geschuldeten Betrag in Abzug bringen will, äussert sich die Beklagte nicht. 6.2. Würdigung und Fazit 6.2.1. Sämtliche obgenannten Regierapporte wurden von der Bauleitung unb e- strittenermassen vorbehaltlos unterzeichnet. Die Vergütung für die darin aufge- führten Leistungen richtet sich daher nach Regie (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor) . Soweit die Beklagte für die in den Rapporten Nr. 25625 und Nr. 25631 aufgeführ- ten Leistungen einwendet, diese seien im Ausmass zu erfassen und nach Ei n- heitspreisen zu vergüten, ist ihr entsprechend nicht zu folgen. Die Vergütung rich- tet sich somit hinsichtlich aller in Ziffer V.6.1.1 hiervor genannten Rapporte nach Regie. 6.2.2. Im Eventualstandpunkt (die Vergütung nach Regie) anerkennt die Beklagte bezüglich sämtlicher obgenannter Regierapporte die Preise für die Personalauf- wände. D ie Preise für verwendetes Material bestreitet sie, im Wesentlichen mit der Begründung, diese seien nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder überhöht bzw. die Materialien seien im Personalaufwand eingepreist (act. 46 Rz. 129 bis Rz. 134). In diesem Zus ammenhang ist auf die in Zi f- fer V.3.3.2 hiervor gemachten Ausführungen zu verweisen, welche auch hier gel-- 92 - ten: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in B e- zug auf das verwendete Material konkret gebildet hat , was sie nicht getan hat. Ihr sind daher für die genannten Rapporte lediglich die von der Beklagten duplicando anerkannten Beträge für Personalaufwand von gesamthaft CHF 10'481.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Konkret sind dies die folgenden Beträge: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Fundstelle in der Duplik Rapport Nr. 25625 CHF 7'545.00 act. 46 Rz. 129 Rapport Nr. 25626 CHF 148.00 act. 46 Rz. 130 Rapport Nr. 25631 CHF 1'791.00 act. 46 Rz. 131 Rapport Nr. 25636 CHF 592.00 act. 46 Rz. 132 Rapport Nr. 25627 CHF 94.50 act. 46 Rz. 133 Rapport Nr. 25630 CHF 310.50 act. 46 Rz. 134 Total CHF 10'481.00 6.2.3. Vom Betrag von CHF 10'481.– (brutto, exkl. MwSt.) sind – wie von der Klä- gerin geltend gemacht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% allgemeine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzu- rechnen. Der Klägerin ist gestützt auf die obgenannten Rapporte folglich ein B e- trag von CHF 10'527.10 (netto, inkl. MwSt.) zuzusprechen. 6.2.4. Davon in Abzug zu bringen ist die ebenfalls unbestritten gebliebene Tei l- zahlung der Beklagten von CHF 1'661.15. 6.2.5. Die Klägerin hat somit für zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen betreffend Liegenschaft C._____-strasse Anspruch auf CHF 8'865.95 (netto, inkl. MwSt.). - 93 - 7. Zusammenfassung Zusammenfassend stehen der Klägerin betreffend die Liegenschaft C._____- strasse folgende Ansprüche zu (netto, inkl. MwSt.): Ausmass CHF 204'632.90 Regie CHF 68'832.00 Mehrkosten – Nachtrag Nr. 3 – Zusätzliche Regiearbeiten CHF 8'865.95 TOTAL CHF 282'330.85 8. In Abzug zu bringende (Akonto-)Zahlungen der Beklagten 8.1. Die Beklagte leistete sowohl für die Abbruch- und Sanierungsarbeiten als auch für die Baumeister - und Beton-/Stahlbetonarbeiten betreffend Liegenschaft C._____-strasse diverse Zahlungen im Gesamtbetrag von CHF 384'772.60 (act. 38 Rz. 53; act. 23 Rz. 78; act. 46 Rz. 54). Vom genannten Betrag entfallen unbe- strittenermassen CHF 149'612.45 auf Abbruch- und Sanierungsarbeiten; sie sind vorliegend nicht streitgegenständlich. Der Restbetrag von CHF 235'160.15 entfällt – ebenfalls unstreitig – auf die Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten. 8.2. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, der ganze Restbetrag von CHF 235'160.15 sei von der Forderung der Klägerin betreffend Liegenschaft C._____-strasse in Abzug zu bringen (act. 46 Rz. 54). Die Klägerin ihrerseits macht geltend, dass im vorliegenden Verfahren nebst ein em Betrag von CHF 20'656.90 (recte: CHF 20'657.30; resultierend aus der Zahlung von CHF 42'462.85 abzüglich CHF 7' 149.30 für Rechnung Nr. 150622 und abzüglich CHF 14'656.25 für Schlussrechnung Nr. 160065 [act. 1 Rz. 167 ff.; act. 38 Rz. 53 und 19] ) einzig die drei von der Beklagten geleisteten Akontozahlungen über CHF 48'384.–, über CHF 68'256.– und über CHF 80'568.– von ihrer Forderung betreffend Liegenschaf t C._____-strasse abzuziehen seien (act. 38 Rz. 53) . In- wiefern bzw. für welche konkreten Rechnungen und Einzelbuchungen, welche nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, die restlichen - 94 - CHF 17'294.85 (d.h. CHF 235'160.15 abzüglich die im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigenden Zahlungen von total CHF 217'865.30) Verwendung fanden, legt die Klägerin im Rahmen ihrer Replik im Einzelnen und ausführlich dar (act. 38 Rz. 53). Die Beklagte ihrerseits begnügt sich mit der pauschalen Behauptung, es verblieben CHF 235'160.15 zur Deckung der Forderungen aus dem Baumeister- vertrag betreffend Liegenschaft C._____-strasse, ohne jedoch auf die detaillierten Ausführungen der Klägerin (act. 38 Rz. 53) einzugehen (act. 46 Rz. 54). Die ge- nannten Ausführungen der Klägerin werden von der Beklagten damit nicht recht s- genügend bestritten, weshalb sie als anerkannt zu gelten haben. 8.3. Demnach sind im vorliegenden Verfahren ein Betrag von CHF 20'657.30 sowie die drei von der Beklagten geleisteten Akontozahlungen von CHF 48'384.–, von CHF 68'256.– und von CHF 80'568.– zu Gunsten der Beklagten zu berüc k- sichtigen. Die drei Akontozahlungen von gesamthaft CHF 197'208.– sind ohne weiteres an dieser Stelle von der der Klägerin zuzusprechenden Vergütung betreffend Li e- genschaft C._____-strasse in Abzug zu bringen. Den Betrag von CHF 20'657.30 macht die Klägerin unter dem separaten Titel "Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten" geltend. Da sich die Gliederung des vorliegenden Entscheids im Wesentlichen am Aufbau der Klageschrift orien- tiert, ist der Betrag von CHF 20'657.30 unter dem – ebenfalls separaten – Titel "Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten" in Ziffer VIII hiernach zu Gunsten der Beklagten zu berücksichtigen. Auf die dortigen Erwägungen ist zu verweisen. 9. Fazit Forderung betr. Liegenschaft C._____-strasse Der Klägerin hat bezüglich Liegenschaft C._____- strasse einen Anspruch gegen- über der Beklagten auf CHF 85'122.85 (CHF 282'330.85 ./. CHF 197'208) netto, inkl. MwSt.. Der "nicht zuordenbare Betrag" von CHF 20'657.30 findet unter Ziffer VIII hiernach Berücksichtigung. - 95 - VI. Forderung betr. Liegenschaft D._____-strasse 1. Ausgangslage Die Klägerin macht für von ihr bezüglich der Liegenschaft D._____- strasse e r- brachte Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten – ohne Berücksichtigung der von der Beklagten geleisteten, nicht zuordenbaren Zahlungen (auf welche unter Ziffer VIII hiernach separat einzugehen sein wird) – einen noch offenen Werklohn von CHF 349'231.65 (netto, inkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 126; act. 38 Rz. 61 und Rz. 327). Der Betrag setzt sich gemäss klägerischer Darstellung wie folgt z u- sammen (jeweils netto, inkl. MwSt. [act. 1 Rz. 118 und Rz. 126; act. 38 Rz. 61]): Ausmass: CHF 294'648.25 Regie: CHF 179'115.90 Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung: CHF 12'874.65 1. Akontozahlung ./. CHF 48'384.00 2. Akontozahlung ./. CHF 68'256.00 3. Akontozahlung ./. CHF 67'284.00 Zwischentotal CHF 302'714.80 Nachträge: CHF 4'851.25 Zusätzliche Regie: CHF 41'665.60 Total CHF 349'231.65 Auf die obgenannten Positionen ist nachfolgend einzugehen. 2. Ausmass 2.1. Ausgangslage 2.1.1. Die Parteien sind sich einig, dass die Mengen der zu Einheitspreisen zu vergütenden Leistungen nach tatsächlichem Ausmass zu ermitteln sind (siehe Zif- fer V.2.2 hiervor). Die Klägerin stützt ihre Forderung auf das handschriftlich korr i- gierte Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/50). Sie berechnet im Rahmen ihrer Klageschrift ein tatsächliches Ausmass im Betrag von CHF 293'357.50 brutto (recte: CHF 293'405.90 brutto) (act. 1 Rz. 97) bzw. im Rahmen ihrer Replik im Be- trag von CHF 295'005.90 brutto (act. 38 S. 193). Die Klägerin führt aus, sie lasse - 96 - sich darauf behaften, dass sie lediglich CHF 293'357.50 brutto als effektives Ausmass in der (Gesamt -)Schlussrechnung vom 20. Juni 2016 ausgewiesen ha- be. Die Beklagte schulde der Klägerin somit CHF 293'357.50 brutto bzw. – abzü- glich werkvertraglich vereinbar ter Rabatte von 6% und allgemeinen Bauabzügen von 1% sowie zuzüglich Mehrwertsteuer von 8% – CHF 294'648.25 netto (act. 1 Rz. 101). Sie (die Klägerin) habe die folgenden Leistungen erbracht (act. 1 Rz. 97 S. 83 ff.; act. 38 S. 188 ff., insb. S. 193): NPK-Position CHF (brutto, exkl. MwSt.) Total 113 (Baustelleneinrichtungen) CHF 68'355.00 Total 117 (Abbrüche und Demontagen) CHF 3'295.15 Total 211 (Baugruben und Erdbau) CHF 1'472.40 Total 237 (Kanalisationen und Entwässerung) CHF 8'603.50 Total 241 (Ortbetonbau) CHF 116'924.60 Total 314 (Maurerarbeiten) CHF 84'605.20 Total 321 (Montagebau in Stahl) CHF 11'750.05 Gesamtsumme CHF 295'005.90 2.1.2. Die von der Klägerin gestützt auf das korrigierte Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/50) unter dem Titel "NPK 117 (Abbrüche und Demontagen)" geltend gemachten Positionen und Beträge von gesamthaft CHF 3'295.15 (brutto, exkl. MwSt.), der unter dem Titel "NPK 211 (Baugruben und Erdbau)" geltend gemachte Betrag von CHF 1'472.40 ( brutto, exkl. MwSt.) sowie die unter dem Ti- tel "NPK 321 (Montagebau in Stahl)" geltend gemachten Positionen und Beträge von gesamthaft CHF 11'750.05 (brutto, exkl. MwSt.) werden v on der Beklagten nicht bestritten (act. 38 Rz. 329 S. 188 ff.). Der Klägerin steht damit unter diesen Positionen unbestrittenermassen ein Betrag von CHF 16'517.60 (brutto, exkl. MwSt.) zu. Die von der Klägerin unter den Titeln "NPK 113 (Baustelleneinric h- tung)", "NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung)", "NPK 241 (Ortbetonbau)" - 97 - und "NPK 314 (Maurerarbeiten)" geltend gemachten Einzelpositionen werden von der Beklagten zumindest teilweise bestritten. Auf diese ist im Folgenden einzuge- hen. 2.2. Zur Aufnahme der Ausmasse und deren Anerkennung Diesbezüglich kann auf die in Ziffer V.2.3 hiervor gemachten Ausführungen ver- wiesen werden, welche mutatis mutandis auch hier gelten. Festzuhalten ist insbe- sondere, dass sowohl das Ausmass Nr. 1 (act. 3/44) als auch das Ausmass Nr. 2 (act. 3/46) nicht als anerkannt gelten können. Das Ausmass Nr. 3 (zugleich Schlussausmass; act. 3/50), auf welches die Klägerin ihre Forderung stützt, gilt im Umfang der handschriftlich gekürzten Positionen der I._____ AG nicht als ane r- kannt. In diesem Umfang vermag das Schlussausmass folglich auch keinen B e- weis für die tatsächlichen Ausmasse zu erbringen (siehe Ziffer V.2.1.2 hiervor). Im Folgenden gilt es nunmehr, die (teilweise) strittigen Ausmasspositionen zu prü- fen. 2.3. Teilweise bestrittene Position NPK 113 (Baustelleineinrichtung) 2.3.1. Unbestrittene Positionen 2.3.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlus sausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/50) wie erwähnt einen Betrag von CHF 68'355. – (brutto, exkl. MwSt.) für "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)" geltend (act. 1 Rz. 97 S. 93 f.; act. 38 Rz. 329 S. 188). Die Position "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)" setzt sich z u- sammen aus den Positionen 111.002 (Baustelleneinrichtung), 181.101 (vorhal- ten), 200.231 (BSE vorhalten), 236.1 (Signaltafel), 237.321 (Längslatten einric h- ten, entfernen), 237.322 (vorhalten), 238.101 (Leuchten einrichten, entfernen), 238.104 (Kontrolle) und 242.411 (Bauwände einrichten) (act. 38 Rz. 329 S. 188). 2.3.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich die unter den Positionen 181.101 (vorhal- ten), und 238.104 (Kontrolle) geltend gemachten Beträge. Die Positionen 237.322 (vorhalten) und 242.411 (Bauwände einrichten) anerkennt die Beklagte explizit (act. 46 S. 106 f.). Zu den unter den übrigen Positionen geltend gemachten B e-- 98 - trägen äussert sie sich nicht. Di e folgenden von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben demnach als anerkannt zu gelten: CHF 61'200.– für Position 111.002 (Baustelleneinrichtung), CHF 500.– für Position 200.231 (BSE vorhalten), CHF 20. – für Posit ion 236.1 (Signaltafel), CHF 216.– für Position 237.321 (Längsl atten einrichten, entfernen), CHF 192.40 für Position 237.322 (vorhalten), CHF 75.– für Position 238.101 (Leuchten einrich- ten, entfernen) und CHF 2.60 für Position 242.411 (Bauwände einrichten) (act. 38 Rz. 329 S. 188). 2.3.1.3. Zusammengefasst hat unter dem Titel "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)" eine Vergütungsforderung in Höhe von 62'455. – (brutto, exkl. MwSt.) als aner- kannt zu gelten. Im F olgenden sind die unter dem Titel "NPK 113 (Baustellenei n- richtung)" noch strittig gebliebenen Positionen zu prüfen. 2.3.2. Position 181.101 (vorhalten) 2.3.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.3.2.1.1. Für die Position " 181.101 (vorhalten)" macht die Klägerin CHF 5'600.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 38 Rz. 329 S. 188 u nd 194). Zur Begründung führt sie unter Hinweis auf die Tagesrapporte vom 13. März 2015 bzw. 8. März 2016 (act. 3/24 und act. 3/116) an, die Vorhaltezeit für die Baustelleneinrichtung habe effektiv 12 Monate betragen (13. März 2015 bis 8. März 2016). Kalkuliert gewesen sei eine Vorhaltezeit von 10 Monaten. Die Parteien hätten vertraglich ei- ne Mehrvergütung von CHF 2'800.– pro Monat vereinbart. Für das Vorhalten der Baustelleneinrichtung für zwei zusätzliche Monate schulde ihr die Beklagte somit CHF 5'600.– (act. 1 Rz. 98 S. 86; act. 38 Rz. 329 S. 194). Gemäss handschriftl i- chen Korrekturen der I._____ AG sei das Vorhalten der Baustelleneinrichtung bis zum 11. März 2016 (recte: 8. März 2016 [act. 3/116]) und damit für zwei zusätzl i- che Monate anerkannt worden. Die Bauzeitverlängerung habe sich sodann die Beklagte anrechnen zu lassen (act. 38 Rz. 329 S. 194). 2.3.2.1.2. Während die Beklagte diese Position im Rahmen ihrer Klageantwort l e- diglich im Umfang von CHF 352.50 (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt hat, gesteht - 99 - sie der Klägerin ihm Rahmen ihrer Duplik unter Hinweis auf den Korrex (act. 3/50 S. 31) neu einen Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) zu. Sie bringt vor, die Baustelleneinrichtung sei nicht vollständig vorgehalten worden (act. 23 S. 64). Bezüglich der Vorhaltezeit im Korrex bringt die Beklagte vor, die I._____ AG habe beide Versionen, bis 8. Februar 2016 sowie bis 11. März 2016, vermerkt. Gestützt auf die Angaben der Bauleitung müsse sie (die Beklagte) davon ausgehen, dass die Baustelleneinrichtung am 8. Februar 2016 demontiert und abtransportiert wor- den sei (act. 23 S. 64; act. 46 S. 106). 2.3.2.2. Würdigung 2.3.2.2.1. Die Beklagte anerkennt wie dargelegt einen Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 46 Rz.137 S. 106). 2.3.2.2.2. Zum klägerischen Vorbringen, gemäss handschriftlicher Korrekturen der I._____ AG sei das Vorhalten der Baustelleneinrichtung bis zum 11. März 2016 (recte: 8. März 2016) und damit für zwei zusätzliche Monate anerkannt worden (act. 38 S. 194): Aus den handschriftlichen, roten Notizen auf Seite 31 des K orrex ("Beräumung bis 08.02.2016"; "  11 Monate bis 08.02.2016"; "  12 Monate bis 11.03.2016" [act. 3/50 S. 31]), welche unstreitig von der I._____ AG stammen (act. 46 S. 106), lässt sich nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten. Insbesondere kann daraus nicht abgeleitet werden, die Beklagte habe das Vorhalten der Baustellen- einrichtung bis 11. März 2016 und damit für zwei zusätzliche Monate anerkannt (act. 38 S. 194). Vielmehr lässt die handschriftliche, rote Notiz "Beräumung bis 08.02.2016" sowie die handschriftliche, rote Korrektur des Betrages (CHF 2'800.– statt CHF 5'600.–) darauf schliessen, dass die Beklagte lediglich eine Vorhaltezeit bis 8. Februar 2016 – und damit für einen zusätzlichen Monat – anerkannt hat. Die Klägerin räumt im Rahmen ihrer Replik unter Hinweis auf das Schlussaus- mass (act. 3/50 S. 31) denn auch selber ein, im Korrex der I._____ AG werde für die Position (lediglich) ein Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt (act. 38 S. 194). 2.3.2.2.3. Der Tagesrapport vom 8. März 2016 (act. 3/116), dessen Verfasser un- bekannt ist, beweist nicht, dass die Baustelleneinrichtung bis zum 8. März 2016 - 100 - vorgehalten wurde. Ob letzteres tatsächlich der Fall war, kann aber offen bleiben. Nachdem die Forderung im CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) überstei genden Umfang strittig ist, wäre es an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, weshalb und inwiefern das Vorhalten welcher Baustelleneinrichtung (bestehend aus welchen Teilen) bis 8. März 2016 – und damit für einen weiteren Monat – notwendig gewesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an einer anspruchsbegründenden Tatsachenbehauptung; e in Beweisverfahren erüb- rigt sich. 2.3.2.2.4. Sollte sich die Klägerin hinsichtlich ihrer Forderung unter der Position 181.101 (vorhalten) auf besondere Verhältnisse im Sinne von Art. 58 SIA -Norm 118 stützen wollen, so sei auf das in Ziffer V.2.4.2.2.4 hiervor Ausgeführte ver- wiesen. Mit ihrem pauschalen Vorbringen, die Bauzeitverlängerung habe sich die Beklagte anrechnen zu lassen, vermag die Klägerin weder die Ursache des gel- tend gemachten Mehraufwandes noch deren Zuteilung in den Risikobereich der Beklagten noch den natürlichen und den adäquaten Kausalzusammenhang zw i- schen Ursache und Folgen rechtsgenügend darzutun. Diesbezügliche Tats a- chenbehauptungen fehlen vielmehr gänzlich; ein Beweisverfahren erübrigt sich. 2.3.2.2.5. Der Klägerin ist damit unter der Position 181.101 (vorhalten) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 2'800.– (brutto, exkl. MwSt.) zu- zusprechen. 2.3.3. Position 238.104 (Kontrolle) 2.3.3.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.3.3.1.1. Die Klägerin macht für die Position "238.104 (Kontrolle)" CHF 300.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie unter Hinweis auf den Ta- gesrapport vom 8. März 2016 (act. 3/116) an, vom 13. März 2015 bis 28. Februar 2016 (recte: 8. März 2016 [act. 38 S. 195]) , mithin zwölf statt elf Monate, hätten fünf Baustellenleuchten kontrolliert und unterhalten werden müssen (act. 1 Rz. 98 S. 86). Im handschriftlich korrigierten Schlussausmass werde der Betrieb von fünf Baustellenleuchten anerkannt (act. 38 S. 195; act. 3/59 S. 33). Der Regierapport - 101 - vom 8. März 2016 sei vom Bauleiter U._____ denn auch vorbehaltlos unterzeic h- net worden. Entsprechend seien im Schlussausmass 60 LE (5 x 12) und nicht 55 LE (5 x 11) einzusetzen, was einen geschuldeten Werklohn von CHF 300.– (brut- to, exkl. MwSt.) ergebe (act. 38 S. 195 f.). 2.3.3.1.2. Die Beklagte bestreitet, dass bis März 2016 fünf Leuchten installiert gewesen seien. Die Baustelleneinrichtung sei bereits am 8. Februar 2016 entfernt worden. Der Tagesrapport vom 8. März 2016 (act. 3/116) zeige ausserdem nicht, ob dann noch Leuchten installiert gewesen seien. Zudem seien zehn Monate be- auftragt gewesen, es liege teilweise eine doppelte Verrechnung vor und mangels Beweis der Leistung sowie zufolge Überschneidung mit dem Werkvertrag Abriss (act. 3/9) würden nur CHF 275.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt (act. 23 S. 65; act. 46 S. 106 f.). 2.3.3.1.3. Die Klägerin bringt diesbezüglich vor, es habe keine Überschneidung mit dem Werkvertrag Abriss (act. 3/9) gegeben. In diesem seien einzig der Unter- halt und die Kontrolle von einer LE von 10 "St. x Mt." und nicht etwa "10 Monate" – wie von der Beklagten behauptet – vorgesehen (mithin fünf Leuchten à zwei Monate [act. 3/9 S. 17]). Der Pauschalwerkvertrag Nr. 11214 (act. 3/9) sei für die vorliegende Position aber ohnehin nicht relevant (act. 38 S. 195 f.). 2.3.3.2. Würdigung 2.3.3.2.1. Nachdem die klägerische Forderung im CHF 275.– (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Umfang strittig ist (act. 23 S. 65; act. 46 S. 195 f.) , hätte die Klä- gerin konkret und substantiiert behaupten müssen, weshalb und inwiefern eine Zahl von fünf Leuchten für eine Dauer von zwölf statt elf Monaten notwendig ge- wesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an anspruchsbegründen- den Tatsachenbehauptungen. Ob und inwiefern die Baustellenleuchten unter den Pauschalwerkvertrag Nr. 11214 (act. 3/9) gefallen wären, kann bei diesem Ergeb- nis offenbleiben. Mangels rechtsgenügender Tatsachenbehauptungen erübrigt sich auch ein Beweisverfahren. - 102 - 2.3.3.2.2. Der Klägerin ist damit unter der Position 238.104 (Kontrolle) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 275.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzu- sprechen. 2.3.4. Fazit NPK 113 (Baustelleneinrichtung) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 113 (Baustelleneinric h- tung)" ein Betrag von CHF 65'530.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.4. Teilweise bestrittene Position NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung) 2.4.1. Unbestrittene Positionen 2.4.1.1. Unter dem Titel "NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung)" macht die Klägerin unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/50) ei- nen Betrag von CHF 8'603.50 (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 97 S. 84; act. 38 S. 189). Die Position "NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung)" setzt sich zusammen aus den Positionen 231.301 (Aushub für Kontrollschacht), 243.001 (Mehrleistungen), 2.213 (Aushubmaterial), 671.222 (Schacht DN800/600) und 675.121 (Schachtdeckel begehbar). 2.4.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich den unter der Position 231.301 (Aushub für Kontrollschacht) geltend gemachten Betrag. Zu den unter den übrigen Positi o- nen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die folgenden von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb als anerkannt zu gelten: CHF 150.– für Position 243.001 (Mehrleistun- gen), CHF 1'256. – für Position 2.213 (Aushubmaterial), CHF 400.– für Position 671.222 (Schacht DN800/600) und CHF 160. – für Position 675.121 (Schacht de- ckel begehbar) (act. 38 Rz. 329 S. 189). 2.4.1.3. Zusammengefasst hat unter dem Titel "NPK 237 (Kanalisation und Ent- wässerung)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 1'966.– (brutto, exkl. MwSt.) als anerkannt zu gelten. Im Folgenden ist die unter dem Titel "NPK 237 (Kanalisationen und Entwässerung)" noch strittig gebliebene Position 231.301 (Aushub für Kontrollschacht) zu prüfen. - 103 - 2.4.2. Position 231.301 (Aushub für Kontrollschacht) 2.4.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.2.1.1. Für die Position " 231.301 (Aushub für Kontrollschacht) " macht die Klä- gerin CHF 6'637.50 (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 98 S. 86 f.; act. 38 S. 196 f.). Zur Begründung führt sie an, sie sei beim Aushub auf Fels gestossen. Das Material sei derart verfestigt gewesen, dass nicht – wie vertraglich vorges e- hen – habe gegraben werden können, sondern der Fels mittels eines Elektr o- spitzhammers habe weggespitzt werden müssen. Auch der zuständige Bauleiter habe unterschriftlich einen Mischaushub bestätigt. Diese Behinderung habe sie der Beklagten bzw. der Bauleitung fristgerecht angezeigt. Auf der Baustelle hätten der Bauleiter N._____ und L._____ vereinbart, dass sie (die Klägerin) diese Arbei- ten mit d em Faktor 2 ausmessen dürfe, dies sei von N._____ unterschriftlich be- stätigt worden. Die Feldausmasse seien von der Beklagten in den Ausmassproto- kollen Nr. 7.1 und 7.2 (act. 3/119-120) akzeptiert worden. Den "Faktor 2" habe die Bauleitung kommentarlos gestrichen (act. 1 Rz. 98 S. 86 f.; act. 38 S. 196 f.). 2.4.2.1.2. Die Beklagte anerkennt die unter der Position " 231.301 (Aushub für Kontrollschacht)" geltend gemacht e Forderung im Umfang von CHF 3'318.75 (act. 23 S. 66; act. 46 S. 107). Sie erklärt, der Aushub selber w erde nicht bestri t- ten, jedoch der angeblich mit N._____ vereinbarte Faktor 2. Geologisch massiver Fels sei in dieser Region unmöglich (Sedimentablagerungen). Bei festem Boden hätte einfach aufgelockert werden können. Ein Nachweis für eine Vereinbarung mit der Bauleitung zu dieser Vergütungsposition sowie für angeblich geleistete Mehraufwendungen werde durch die Klägerin nicht erbracht. Eine unterschriftliche Genehmigung des Faktors 2 liege nicht vor. Die Ausmassprotokolle Nr. 7.1 und 7.2 (act. 3/119-120) seien beide durchgestrichen. Das Ausmassprotokoll Nr. 7.1 sei nicht lesbar und als Nachweis untauglich, da dieses handschriftlich von der Klägerin erstellt worden sei (Verfasser unbekannt), ohne Begründung/Datum für Faktor 2. Im Ausmassprotokoll Nr. 7.2 (act . 3/120) habe N._____ "Mischabbruch bestätigt" vermerkt und mit seinem Kürzel versehen. Dass er einen Faktor 2 für al- le Arbeiten anerkannt hätte, sei nicht ersichtlich. Zudem sei maschineller Aushub - 104 - günstiger als Aushub von Hand, weshalb ein Faktor 2 auch deshalb nicht nac h- vollziehbar sei (act. 23 S. 66; act. 46 S. 107). 2.4.2.2. Würdigung 2.4.2.2.1. Dass die Klägerin beim Aushub auf Fels gestossen ist, lässt sich den im Recht liegenden Urkunden nicht entnehmen. Dies kann vorliegend aber ohnehin offen bleiben. Da die Forderung im CHF 3'318.75 (brutto, exkl. MwSt.) überstei- genden Umfang strittig ist (act. 23 S. 66; act. 46 S. 107) , wäre es an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, auf welches Gestein von wel- cher Härte sie gestossen sein will und inwiefern ihr durch das Spitzen und den Beizug eines Elektrospitzhammers welcher Mehraufwand entstanden sein soll. Im Übrigen legt sie auch nicht näher dar, auf welche Menge sich das tatsächliche Ausmass überhaupt beläuft und weshalb dieses mit einem Faktor 2 multipliziert werden soll. Dies ist denn auch nicht nachvollziehbar, zum al die Klägerin gerade nicht vorbringt, es sei die doppelte Menge an Aushub angefallen oder die Arbeiten hätten doppelt so lange gedauert . Mangels rechtsgenügender Tatsachenbehaup- tungen erübrigt sich ein Beweisverfahren. 2.4.2.2.2. Darüber hinaus fehlen auch substantiierte Ausführungen zur behaupt e- ten Vereinbarung über ein doppeltes Ausmessen der Arbeiten. Die Klägerin bringt nicht vor, wann und betreffend welche konkreten Arbeiten die Parteien eine Ve r- einbarung über das Ausmessen und die Vergütung betreffend Position " 231.301 (Aushub für Kontrollschacht)" getroffen hätten. Abgesehen davon, dass rechtsge- nügende Tatsachenbehauptungen fehlen, womit sich ein Beweisverfahren erüb- rigt, liesse sich eine solche Vereinbarung auch durch das Ausmasspr otokoll Nr. 7.1 (act. 3/119) nicht beweisen. D essen Verfasser ist unbekannt, das Doku- ment ist nicht unterzeichnet und darüber hinaus durchgestrichen. Auch das Aus- massprotokoll Nr. 7.2 (act. 3/120) lässt nicht auf eine Vereinbarung über das dop- pelte Ausmessen von Aushubarbeiten schliessen. Dieses ist zwar unbestrittener- massen mit d em Vermerk " Mischabbruch bestätigt" sowie dem Kürzel des Bauleiters N._____ versehen. Dass die Bauleitung bzw. die Beklagte einen Faktor 2 aner- kannt hätte, lässt sich daraus nicht ableiten. Die Klägerin räumt im Rahmen ihrer - 105 - Klageschrift denn auch selber ein, die Bauleitung habe den "Faktor 2" im Aus- mass gestrichen. 2.4.2.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position " 231.301 (Aushub für Kontrol l- schacht)" einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 3'318.75 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.4.3. Fazit NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung)" ein Betrag von CHF 5'284.75 (brutto, exkl. MwSt.) zuzuspre- chen. 2.5. Teilweise bestrittene Position NPK 241 (Ortbetonbau) 2.5.1. Unbestrittene Positionen 2.5.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/50) eine Forderung von CHF 116'924.60 (brutto, exkl . MwSt.) für "NPK 241 (Ortbetonbau)" geltend (act. 38 S. 189 ff.). Die Position "NPK 241 (Or t- betonbau)" setzt sich zusammen aus den in der Replik aufgelisteten Einzelposit i- onen und Beträgen (der von der Klägerin geltend gemachte Betrag ergibt sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" [act. 38 S. 189 bis S. 191; act. 39/295 S. 2 bis S. 4]). 2.5.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich die unter den Positionen R119.001 (Aus- hub Fundamente v. Hand), R119.007 (Aushub maschinell), R119.009 (Transport, Gebühren), R193.10 1 (Liftunterfangung nur in ZS) und 513.312 (Schraubverb.) geltend gemachten Beträge (act. 23 S. 67 ff.; act. 46 S. 107 ff.). Den unter der Position 511.212 (Stabstahlarmierung) geltend gemachten Betrag anerkennt die Beklagte explizit (act. 46 S. 109 f.). Zu den unter den übrigen Positionen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die von der Klägerin geltend gemac h- ten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb – mit Ausnahme der Positionen R119.001 (Aushub Fundamente v. Hand), R119.007 (Aushub m a-- 106 - schinell), R119.009 (Transport, Gebühren), R193.101 (Liftunterfangung nur in ZS) und 513.312 (Schraubverb.) – als anerkannt zu gelten. 2.5.1.3. Zusammengefasst anerkennt die Beklagte unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 88'356.60 (brutto, exkl. MwSt.) . Im Folgenden sind die unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau)" noch strittig gebliebenen Positionen zu prüfen. 2.5.2. Position R119.001 (Aushub Fundamente v. Hand) 2.5.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.5.2.1.1. Für die Position " R119.001 (Aushub Fundamente v. Hand) " macht die Klägerin CHF 6'760.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 98 S. 87; act. 38 Rz. 329 S. 197). Zur Begründung führt sie an, sie habe beim Aushub, anstatt nur zu graben, Fels wegspitzen müssen. Sie habe der Beklagten bzw. der Bauleitung die Behinderung fristgerecht angezeigt. Auf der Baustelle hätten der Bauleiter N._____ und L._____ vereinbart, dass sie ihre Arbeiten mit dem Faktor 2 aus- messen dürfe. Den Faktor 2 habe die Bauleitung im Ausmass mit dem Kommen- tar "Ausmass fest" gestrichen (act. 1 Rz. 98 S. 87). Im Ausmassprotokoll Nr. 7.3 (act. 3/121) habe die Beklagte ihre Leistungserbringung sowie das Feld ausmass im Betrag von CHF 3'380.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt (act. 38 Rz. 329 S. 197). Im Übrigen verweist die Klägerin auf eine Randziffer 334 ihrer Replik (act. 38 S. 197). 2.5.2.1.2. Die Beklagte anerkennt die unter der Position " R119.001 (Aushub Fun- damente v. Hand) " geltend gemachte Forderung im Umfang von CHF 3'380.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 23 S. 67 f.; act. 46 S. 107 f.). Im Übrigen bringt sie vor, es fehle der Nachweis von Fels. Massiver Fels sei in dieser Region geologisch unmöglich. Bei festem Boden hätte einfach aufgelockert werden können. E ine Vereinbarung mit der Bauleitung über einen Faktor 2 werde bestritten. Ein solcher Faktor könne auch dem Ausmassprotokoll Nr. 7.3 (act. 3/121) nicht entnommen werden. Dieses sei überdies als Nachweis untauglich, da es handschriftlich von - 107 - der Klägerin (Verfasser unbekannt) erstellt und weder unterzeichnet noch datiert worden sei (act. 23 S. 67 f.; act. 46 S. 107 f.). 2.5.2.2. Würdigung 2.5.2.2.1. Dass die Klägerin beim Aushub auf Fels gestossen ist, lä sst sich, wie bereits erwähnt, den im Recht liegenden Urkunden nicht entnehmen. Es wäre an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, auf welches G e- stein von welcher Härte sie gestossen sein will und inwiefern ihr durch das W eg- spitzen mit welchen Gerätschaften welcher Mehraufwand entstanden sein soll. Im Übrigen legt die Klägerin auch hier nicht näher dar, auf welche Menge sich das tatsächliche Ausmass überhaupt beläuft und weshalb dieses mit einem Faktor 2 multipliziert werden soll. Es kann insoweit auf die vorstehenden Erwägungen ver- wiesen werden (siehe Ziffer VI.2.4.2.2.1 hiervor). 2.5.2.2.2. Schliesslich fehlen auch substantiierte Ausführungen zur behaupteten Vereinbarung über das doppelte Ausmessen der Arbeiten. W ann und betreffend welche konkreten Arbeiten die Parteien eine Vereinbarung über das Ausmessen und die Vergütung betreffend Position "R119.001 (Aushub Fundamente v. Hand)" getroffen hätten, führt die Klägerin nicht aus . Mangels rechtsgenügender Tatsa- chenbehauptungen erübrigt sich ein Beweisverfahren. E ine solche Vereinbarung liesse sich auch durch das Ausmassprotokoll Nr. 7.3 (act. 3/121) nicht beweisen, zumal dessen Verfasser unbekannt ist, das Dokument weder datiert noch unter- zeichnet und darüber hinaus durchgestrichen ist. Die Klägerin bringt im Rahmen ihrer Klageschrift denn auch selber vor, die Bauleitung habe den "Faktor 2" im Ausmass gestrichen. Eine Randziffer 334, auf welche die Klägerin verweist (act. 38 S. 197), ist der Replik schliesslich nicht zu entnehmen. 2.5.2.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position " R119.001 (Aushub Funda- mente v. Hand)" einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 3'380.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. - 108 - 2.5.3. Position R119.007 (Aushub maschinell) 2.5.3.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.5.3.1.1. Für die Position "R119.007 (Aushub maschinell)" macht die Klägerin ei- nen Betrag von CHF 2'050.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 98 S. 87; act. 38 Rz. 329 S. 197) . Zur Begründung führt sie an, sie habe beim Aushub, an- statt nur zu graben, Fels wegspitzen müss en. Sie habe der Beklagten bzw. der Bauleitung die Behinderung fristgerecht angezeigt. Auf der Baustelle hätten der Bauleiter N._____ und L._____ vereinbart, dass sie ihre Arbeiten mit dem Faktor 2 ausmessen dürfe. Den Faktor 2 habe die Bauleitung im Ausmass gestrichen (act. 1 Rz. 98 S. 87). Die Beklagte habe ihre Leistungserbringung und die Richtig- keit des Feld ausmasses im Ausmassprotokoll Nr. 7.4 (act. 3/122) im Betrag von CHF 1'025.– anerkannt (und das Ausmass sei vom Bauleiter auch mit einem Häkchen genehmigt worden). Weiter verweist die Klägerin auf eine Randziffer 334 ihrer Replik (act. 38 S. 197). 2.5.3.1.2. Die Beklagte anerkennt die unter der Position " R119.007 (Aushub m a- schinell)" geltend gemachte Forderung im (hälftigen) Umfang von CHF 1'025.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 23 S. 68 f.; act. 46 S. 108). Im Wesentlichen bringt sie auch hier vor, es fehle der Nachweis von Fels. Massiver Fels sei in dieser Region geologisch unmöglich. Bei festem Boden hätte einfach aufgelockert werden kön- nen. Eine Vereinbarung mit der Bauleitung über einen Faktor 2 werde bestritten. Das Ausmassprotokoll Nr. 7.4 (act. 3/122) sei schliesslich nicht unterzeichnet. Es sei nicht bekannt, wann dieses erstellt worden sei. Wer "Häkchen" angebracht habe, sei ebenfalls nicht bekannt. Wenn die s N._____ gewesen wäre, hätte man ihn wohl auch zur Unterzeichnung angehalten. Ersichtlich sei stattdessen, dass das Dokument durchgestrichen worden sei (act. 23 S. 68 f.; act. 46 S. 108). 2.5.3.2. Würdigung 2.5.3.2.1. Den im Recht liegenden Urkunden lässt sich nicht entnehmen , dass die Klägerin beim Aushub auf Fels gestossen ist. Da die Forderung im CHF 1'025.– (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Umfang strittig ist (act. 23 S. 68 f.; act. 46 - 109 - S. 108), wäre es, wie mehrfach dargelegt, an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, auf welches Gestein von welcher Härte sie gestossen sein will und inwiefern ihr durch das Wegspitzen mit welchen Gerätschaften inwie- fern ein Mehraufwand entstanden sein soll. Die Klägerin legt weder näher dar, auf welche Menge sich das tatsächliche Ausmass überhaupt beläuft noch weshalb dieses mit einem Faktor 2 multipliziert werden soll. Zur Vermeidung von Wieder- holungen kann auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden (siehe Zi f- fer VI.2.4.2.2.1 hiervor). 2.5.3.2.2. Der Verweis gilt auch hinsichtlich der ungenügend substantiierten Aus- führungen der Klägerin zur Vereinbarung ü ber das doppelte Ausmessen (siehe Ziffer VI.2.4.2.2.2 hiervor). 2.5.3.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position " R119.007 (Aushub maschi- nell)" einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 1'025.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.5.4. Position R119.009 (Transport, Gebühren) 2.5.4.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.5.4.1.1. Die Klägerin macht für die Position " R119.009 (Transport, Gebühren) " einen Betrag von CHF 7'850.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 98 S. 88; act. 38 Rz. 329 S. 197). Zur Begründung führt sie unter Hinweis auf das Jour Fix - Protokoll vom 14. Mai 2015 (act. 3/106) sowie die Rechnung der AB._____ AG vom 7. März 2016 (act. 3/123) an, der Aushub sei von den Deponien als ver- schmutzt deklariert worden. Der Mischaushub sei der Bauleitung seitens der Kl ä- gerin am 14. Mai 2015 angezeigt worden und die Bauleitung habe sich dafür ent- schuldigt, dass sie (die Klägerin) die Zusatz leistung zu erbringen gehabt habe. Sie habe 62.8 m 3 verschmutzten Aushub entsorgen müssen, was einer geschul- deten Vergütung bei einem angemessenen Einheitspreis von CHF 125.–/m3 von CHF 7'850.– (brutto, exkl. MwSt.) entspreche. Die Beklagte habe diesen Preis korrigiert und den Preis für sauberen Aushub (CHF 45.–) eingesetzt, was nicht angehe (act. 1 Rz. 98 S. 88). - 110 - 2.5.4.1.2. Während die Beklagte den von der Klägerin geltend gemachten Betrag von CHF 7'850.– (brutto, exkl. MwSt.) im Rahmen ihrer Klageantwort vollumfäng- lich anerkennt (act. 23 S. 69), gesteht sie der Klägerin im Rahmen ihrer Duplik nur noch einen Betrag von CHF 4'403.85 (brutto, exkl. MwSt.) zu (act. 46 S. 108 f.). Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, bei Aushub von Hand werde zw i- schen verschmutzt und sauber getrennt. In der Leistungsübersicht der AB._____ AG (act. 3/123) sei eine Aushubmenge von 81 m 3, bestehend aus 55 m3 saube- rem und 26 m 3 verschmutztem Aushub, ausgewiesen. Bei einem Faktor 1.3 bei einem Aushub von fest auf lose, einem Einheitspreis für verschmutzten Aushub von CHF 125.– pro m3 und einem solchen für sauberen Aushub von CHF 45.– pro m3 ergebe dies einen Betrag von total CHF 4'403.85 (brutto, exkl. MwSt.) . Die in der Leistungsübersicht der AB._____ AG (act. 3/123) ausgewiesenen Mulden für Mischabbruch hätten mit dem Aushub nichts zu tun. Der Lieferschein vom 15. Juli 2015 (act. 3/123 S. 2) beziehe sich auf etwas anderes. Das Jour Fix -Protokoll (act. 3/106) sorge schliesslich auch nicht für irgendeine Klärung: E s sei nicht un- terzeichnet, der Verfasser sei unbekannt, es sei hinsichtlich der Qualität des Aus- hubs nicht aussagekräftig, und es sei unklar, was es überhaupt besagen solle (act. 46 S. 108 f.). 2.5.4.2. Würdigung 2.5.4.2.1. Die Beklagte anerkennt einen Betrag von CHF 4'403.85 (brutto, exk l. MwSt.) (act. 46 S. 108 f.). 2.5.4.2.2. Was den CHF 4'403.85 (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Betrag be- trifft, wäre es – nachdem die Beklagte die Menge und die Zusammensetzung des Aushubs (bestehend aus den Teilen "verschmutzt" und "sauber") substantiiert be- stritten hat – an der Klägerin gewesen, konkrete und substantiierte Behauptungen zur vertraglichen Vereinbarung der erbrachten Leistungen, zur Menge und zur Zusammensetzung des Aushubs (bestehend aus den Teilen "verschmutzt" und "sauber"), zur Notwendigkeit dieser Menge bei sorgfältigem Vorgehen sowie zum vereinbarten Einheitspreis für diese Leistung aufzustellen. Dies hat sie nicht ge- tan. Ein Beweisverfahren erübrigt sich damit. Der Vollständigkeit halber sei er- wähnt, dass die klägerische Forderung selbst bei Berücksichtigung des Jour Fix -- 111 - Protokolls vom 14. Mai 2015 (act. 3/106) sowie der Leistungsübersicht der AB._____ AG (act. 3/123) nicht nachvollzogen werden kann. 2.5.4.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position " R119.009 (Transport, Gebüh- ren)" einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 4'403.85 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.5.5. Position R193.101 (Liftunterfangung nur in ZS) 2.5.5.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.5.5.1.1. Für die Position "R193.101 (Liftunterfangung nur in ZS)" macht die Klä- gerin einen Betrag von CHF 5'125.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 98 S. 88; act. 38 Rz. 329 S. 197 f.). Zur Begründung führt sie an, das Ausmass von 10.25 m3 sei von ihr direkt vor Ort aufgenommen worden. Werkvertraglich sei ein Einheitspreis von CHF 500.– vereinbart worden. Das Feldausmass sei von der Beklagten nicht bestritten worden. Es sei ni cht nachvollziehbar, weshalb Letztere diese Position im Ausmass gestrichen habe (act. 1 Rz. 98 S. 88). Während betref- fend NPK 241.119.07 das Feld ausmass des Aushubs massgebend sei (Marki e- rung in act. 3/122, welche act. 3/124 entspreche), gehe es in vorliegender Posit i- on R193.101 (Liftunterfangung nur in ZS) um die Stahlbetonabfangung, wobei die Feldausmasse folgelogisch identisch seien (Markierung in act. 3/124). Das Fel d- ausmass sei von der Bauleitung denn auch mit Häkchen anerkannt worden (act. 3/122 und act. 3/124). Widersprüchlicherweise anerkenne die Beklagte das Feldausmass betreffend NPK 241.119.07 als richtig, nicht jedoch das (gleiche) Ausmass (nur die Betonarbeiten betreffend) für NPK 231.193.101 (act. 38 Rz. 329 S. 197 f.). 2.5.5.1.2. Die Beklagte bringt vor, es habe keine Stahlabfangung an der D._____- strasse gegeben. Der Beton sei nicht armiert und nicht geschalt. Es handle sich lediglich um Unterfangungsfundamente, ein Streifenfundament. Die Betonarbeit, die geleistet worden sei, sei im Ausmass Nr. 3 unter NPK 241.613.12101 mit 26 m 3 erfasst. Für den Fall, dass die Klägerin nachweise, dass diese Menge nicht die Arbeiten an der Liftunterfangung enthalte, würde dies zu einem Zuschlag v on - 112 - 10.25 m 3 x CHF 200. –, entsprechend CHF 2'050.– führen. Ohne einen solchen Nachweis sei dies aber bestritten. Das Feldausmass gemäss Ausmassprotokoll Nr. 11 (act. 3/124) sei als Nachweis untauglich, da dieses handschriftlich von der Klägerin erstellt wor den sei (Verfasser unbekannt), kein Datum trage, unklar sei, wer die "Häkchen" angebracht habe, es an einer beidseitigen Anerkennung der Massenmehrung fehle und überdies durchgestrichen sei . Bestritten sei schlies s- lich auch, dass das Ausmassprotokoll Nr. 11 (act. 3/124) eine Anerkennung der Bauleitung enthalte, dass die Arbeiten unter der Position NPK 241.193.101 abge- rechnet werden könnten (act. 23 S. 69). 2.5.5.2. Würdigung 2.5.5.2.1. Dass das für die vorliegende Position "R193.101" relevante Ausmass von der Bauleitung anerkannt worden wäre, lässt sich weder dem handschriftl i- chen Korrex (act. 3/50 S. 65 f.) noch dem Ausmassprotokoll Nr. 7.4 (act. 3/122) noch dem Ausmassprotokoll Nr. 11 (act. 3/124) entnehmen. Die beiden letztge- nannten Dokumente (act. 3/122 und act. 3/124) sind weder unterzeichnet noch ist deren Verfasser bekannt. Ebensowenig ist klar, wer die "Häkchen" angebracht hat. Sie sind vielmehr durchgestrichen. 2.5.5.2.2. Bei dieser Sachla ge wäre es an der Klägerin gewesen, die ausgeführ- ten Arbeiten, das tatsächliche Ausmass sowie die Notwendigkeit der Menge bei sorgfältigem Vorgehen näher zu erläutern, nachdem die Beklagte die Position be- reits in der Klageantwort substantiiert bestritten hat, . Dies hat sie nicht getan. I n- wiefern vom Feldausmass betreffend NPK 241.119.07 auf das Ausmass unter der vorliegenden Position R193.101 geschlossen werden können soll , wird von der Klägerin ebenfalls nicht näher erläutert und ist nicht nachvollziehbar. 2.5.5.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position " R193.101 (Liftunterfangung nur in ZS)" keine Vergütung zuzusprechen. - 113 - 2.5.6. Position 513.312 (Schraubverb.) 2.5.6.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.5.6.1.1. Für die Position "513.312 (Schraubverb.)" macht die Klägerin CHF 6'783.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 1 Rz. 98 S. 89; act. 38 S. 198). Zur Begründung führt sie an, die Bartec Schraubverbindung (spezielle Bewehrung) sei für die Erdbebenverstärkung an den Liftecken benötigt und ei n- gebaut worden. Diese Position sei beim Ausmass vom 15. Januar 2016 vers e- hentlich vergessen gegangen (act. 1 Rz. 98 S. 89). Die Beklagte habe im Korrex der I._____ AG einen Betrag von CHF 4'165.81 anerkannt (act. 38 S. 198). 2.5.6.1.2. Während die Beklagte diese Position im Rahmen ihrer Klageantwort im Umfang von CHF 4'165.80 (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt hat , bringt sie im Rah- men ihrer Duplik vor, nach nochmaliger Begutachtung der Planliste, welche die tatsächlich verbauten Materialien erfasse, sei eine Menge von 2'231.24 kg (und nicht von 1'983.72 kg wie in der Klageantwort ausgeführt) verwendet worden, was bei einem vereinbarten Einheitspreis von CHF 2.10 pro Kilogramm einer Entschä- digung von CHF 4'895.60 entspreche. Mehrleistungen würden bestritten (ac t. 23 S. 70 f.; act. 46 S. 110). 2.5.6.2. Würdigung 2.5.6.2.1. Die Beklagte stellt in ihrer Duplik auf eine tatsächlich verbaute Menge von 2'231.24 kg ab, multipliziert diese mit einem Einheitspreis von CHF 2.10 pro Kilogramm und schliesst daraus auf eine Vergütung von CHF 4'895.60. Dabei handelt es sich um einen offensichtlichen Kalkulationsfehler (2'231.24 kg x CHF 2.10 pro kg = CHF 4'685.60). Da die Beklagte die Berechnungsparameter explizit nennt und der von ihr berechnete Betrag von CHF 4'895.60 nur als "Folge- fehler" zu werten ist, ist von einem anerkannten Betrag von CHF 4'685.60 (brutto, exkl. MwSt.) auszugehen. 2.5.6.2.2. Im CHF 4'685.60 (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Betrag ist die Forderung bestritten. Die Klägerin hätte deshalb konkret und substantiiert be- haupten müssen, welche Menge von welchen Materialien zu welchem Preis ver-- 114 - einbart worden und weshalb diese wo verbaut und notwendig gewesen sein sol- len. Mangels genügender Tatsachenbehauptungen erübrigt sich auch ein B e- weisverfahren. 2.5.6.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Positi on "513.312 (Schraubverb.)" ein- zig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 4'685.60 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.5.7. Fazit NPK 241 (Ortbetonbau) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau) " ein Betrag von CHF 101'851.05 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.6. Teilweise bestrittene Position NPK 314 (Maurerarbeiten) 2.6.1. Unbestrittene Positionen 2.6.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 2. Juni 2016 (act. 3/50) einen Betrag von CHF 83'005.20 brutto, exkl . MwSt. (gemäss act. 1 Rz. 97 S. 84 f.) bzw. CHF 84'605.20 brutto, exkl. MwSt. (gemäss act. 38 Rz. 329 S. 191 f.) für "NPK 314 (Maurerarbeiten)" geltend. Die Position "NPK 314 (Maurerarbeiten)" setzt sich zusammen aus den in der Replik aufgelisteten Ei n- zelpositionen und Beträgen (der von der Klägerin geltend gemachte Betrag ergibt sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" [act. 38 S. 191 f.; act. 39/295 S. 4 f.]). 2.6.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich den unter der Position 881.801 (Bauab- laufstörung, TP4102) geltend gemachten Betrag (act. 23 Rz. 69 S. 72 f f.; act. 46 S. 110 ff.). Die unter den Positionen 814.112 (Estrich, D=70mm?) und 881.301 (Auszuführende Arbeit) anerkennt die Beklagte explizit (act. 23 S. 71 [Titel "NPK 341.814.111" und "NPK 341.881.30101"]; act. 46 S. 110 [Titel "NPK 341.814.111" und "NPK 341.881.30101"]). Zu den unter den übrigen Positionen geltend ge- machten Beträgen äussert sie sich nicht. Die von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb – mit Ausnahme der Position 881.801 (Bauablaufstörung, TP4102) – als anerkannt zu gelten. - 115 - 2.6.1.3. Zusammenfassend anerkennt die Beklagte unter dem Titel "NPK 314 (Maurerarbeiten)" somit eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 34'605.20 (brutto, exkl. MwSt.). Im Folgenden ist die unter dem Titel "NPK 314 (Maurerar- beiten)" noch strittig gebliebene Position 881.801 (Bauablaufstörung, TP4102) zu prüfen. 2.6.2. Position 881.801 (Bauablaufstörung, TP4102) 2.6.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.6.2.1.1. Für die Position " 881.801 (Bauablaufstörung, TP4102) " errechnet die Klägerin eine Vergütung von CHF 54'368.– (brutto, exkl. MwSt.), macht davon aber nur einen Pauschalbetrag von CHF 50'000.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, für das längere Vorhalten von Ma- terial und Personal zufolge der Bauzeitverlängerung bis zum 8. März 2016 seien ihr Mehrkosten entstanden. Sie habe auf die werkvertraglichen Terminangaben zur Bauzeit bei der Kalkulation der Einheitspreise vertraut und auch darauf ver- trauen dürfen. Entsprechend habe sie keinen Risikozuschlag für eine über ein Jahr dauernde Bauzeitverlängerung in ihre Einheitspreise eingepreist . Sie habe nicht zu langsam gearbeitet. Ihr Team hätte sie sodann nicht zusätzlich beman- nen müssen. Dies sei von der Beklagten denn auch zu keinem Zeitpunkt gefordert worden. Zudem sei es zu ständigen Bauleiterwechseln ohne saubere Projek t- übergaben gekommen, wodurch ihr (der Klägerin) ein immenser Mehraufwand entstanden sei. Die Bauzeitverlängerung sei alleine von der B eklagten zu vertr e- ten. Ihr sei unter anderem folgender Personalaufwand für di e zusätzliche Bauzeit ab August 2015 entstanden (act. 1 Rz. 99 f., Rz. 2 1 ff., Rz. 33 ff. und Rz. 43 f.; act. 38 Rz. 153 ff. und S. 200 ff.): - 116 - 2.6.2.1.2. Die Beklagte bestreitet sowohl Planlieferverzögerungen als auch lau- fende Bauleiterwechsel sowie dadurch entstandenen Mehraufwand bzw. dadurch entstandene Mehrkosten. Die Klägerin habe sich vertraglich verpflichtet, das ei- gene Risiko für Bauzeitenverzögerungen einzupreisen und die Terminangaben im Werkvertrag seien unverbindlich. Sie stelle hier Personalkosten in Rechnung, die in den Einheitspreisen eingepreist seien. Die Klägerin bringe nicht vor, wieviel Verzögerung sie ihrer Ansicht nach hätte einpreisen müssen, wiev iel aus diesem Rahmen falle und warum. Sofern Arbeit verzögert ausgeführt worden sei, habe die Klägerin die Aufwendungen zu einem früheren Zeitpunkt nicht gehabt. Die gel- tend gemachten Stunden seien zudem nicht überprüfbar und würden bestritten. Handschriftliche Rapporte oder Dokumente aus der Bauzeit lege die Klägerin nicht vor, nur Tabellen, die erst am 13. Oktober 2016 im Hinblick auf den Prozess angefertigt worden seien. Worauf sich die Geltendmachung von Mittagszulagen stütze, gebe die Klägerin ebenfal ls nicht an. Zudem würden Substantiierung und Beweis dafür fehlen, welche angeblichen Planlieferverzögerungen zu welchen z u- sätzlichen Einsätzen geführt haben sollen. Der unter dem Titel "Mehraufwand lau- fende Bauleiterwechsel" geltend gemachten Betrag von C HF 20'000.– sowie der für die Position "Zusätzliche Administrative Mehrkosten" veranschlagte Betrag von CHF 5'000.– sei ausserdem willkürlich. Für die zeitliche Verzögerung sei die Kl ä- - 117 - gerin schliesslich massgeblich selber verantwortlich. Die Klägerin hätte ihr Team so bemannen müssen, dass die Bauarbeiten schneller vorangegangen wär en (act. 23 S. 72 ff.; act. 46 S. 110 ff.). 2.6.2.2. Würdigung 2.6.2.2.1. Die Klägerin ist hinsichtlich des entstandenen Mehraufwandes aufgrund des behaupteten Annahmeverzugs behauptungs - und beweis pflichtig (siehe Zi f- fer V.2.7.2.2 hiervor). Im Rahmen ihrer Rechtsschriften führt die Klägerin ver- schiedenenorts aus, ihr seien aufgrund von zahlreichen Planlieferverzögerungen, schlechter Planung, häufiger personeller Wechsel in der Projekt - und Bauleitung sowie mangelnder Koordination auf der Baustelle Mehrkosten entstanden (act. 1 Rz. 20 ff., Rz. 33 ff., Rz. 99 ff.). Damit führt sie zwar unterschiedliche Ursachen für den ihr behaupteterweise entstandenen Mehraufwand an, spezifiziert diese j e- doch nicht näher und macht insbesondere keine substantiierten Ausführungen dazu, welche konkrete (unterlassene) Handlung der Bauleitung oder des Bau- herrn bzw. welcher konkrete, dem Risikobereich des Bauherrn zuzuordnende Zu- stand zu welcher konkreten Folge – sowohl in z eitlicher als auch in finanzieller Hinsicht – geführt haben soll. So hätte die Klägerin darzulegen gehabt, welche konkrete Planlieferverzögerung wann und zu welchen zusätzlichen Einsätzen von Personal geführt haben soll und in welchem Umfang dies Mehrkosten nach sich gezogen hätte, warum und inwiefern ihr durch laufende Bauleiterwechsel ein Mehraufwand entstanden sein soll sowie warum und inwiefern " zusätzliche Admi- nistrative Mehrkosten mit Endzuschlag" angefallen sein sollen (act. 1 Rz. 99). Stattdessen begnügt sie sich mit einer pauschalen Auflistung von verschiedenen Ursachen, ohne diese jedoch (je einzeln) in einen Bezug zu konkreten Folgen zu setzen. Konkrete Tatsachenbehauptungen zum natürlichen und adäquaten Kau- salzusammenhang fehlen gänzlich. Der Klägerin wäre es durchaus möglich und zumutbar gewesen, solche Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Eine diesbe- zügliche Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit macht die Klägerin denn auch zu Recht nicht geltend. Vor diesem Hintergrund kommt auch der Wahrscheinlic h- keitsbeweis nicht in Betracht. - 118 - 2.6.2.2.2. Wie die Beklagte sodann richtig vorbringt, bestreitet die Klägerin nicht, sich vertraglich verpflichtet zu haben, das Risiko von Bauzeitenverzögerungen einzupreisen. Die Klägerin bringt diesbezüglich lediglich vor, keinen Risi kozu- schlag für eine über ein Jahr dauernde Bauzeitverlängerung in ihre Einheitspreise eingerechnet zu haben, legt aber nicht dar, wie viel Verzögerung sie ihrer Ansicht nach hätte einpreisen müssen, wie viel aus diesem Rahmen fällt und weshalb. Im Übrigen fehlen auch substantiierte Behauptungen zum gem äss Tabelle in Rand- ziffer 99 der Klageschrift geltend gemachten Quantitativ: Die Klägerin legt weder dar, wann welche Arbeitsstunden von Bauführer L._____ und Polier P._____ wo- für geleistet worden sein sollen, noch erklärt sie, wie sich die einzelnen Stunden- ansätze berechnen. Sie führt auch nicht aus, weshalb eine Mittagszulage ge- schuldet sein soll. Zudem erklärt sie nicht, wie sich der mit CHF 20'000.– beziffer- te "Mehraufwand laufende Bauleiterwechsel" zusammensetzen soll und was der unter dem Titel "Zusätzliche Administrative Mehrkosten mit Endzuschlag" geltend gemachte Betrag von CHF 3'918.– konkret beinhalten soll. 2.6.2.2.3. Ein Beweisverfahren erübrigt sich bereits mangels rechtsgenügender Tatsachenbehauptungen. Auch aus den ins Recht gereichten tabellari schen Stunden-Übersichten (act. 3/129 und 3/130) lässt sich nichts zugunsten der Kl ä- gerin ableiten. Selbst im Kontext mit den Vorbringen der Klageschrift sind sie nicht nachvollziehbar (vgl. act. 1 Rz. 99 S. 91). 2.6.2.2.4. Der Klägerin ist damit für die Position 881.801 (Bauablaufstörung, TP4102) keine Vergütung zuzusprechen. 2.6.3. Fazit NPK 314 (Maurerarbeiten) Zusammengefasst bleibt es für die Position "NPK 314 (Maurerarbeiten)" beim an- erkannten Betrag von CHF 34'605.20 (brutto, exkl. MwSt.). 2.7. Total Ausmass Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klägerin unter dem Titel Ausmass D._____-strasse ein Betrag von total CHF 223'788.60 (brutto, exkl. MwSt.) zu- steht, nämlich: - 119 - − CHF 65'530.– (brutto, exkl. MwSt.) für NPK113 (Baustelleneinrichtung); − CHF 3'295.15 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 117 (Abbrüche und De- montagen); − CHF 1'472.40 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 211 (Baugruben und Erd- bau); − CHF 5'284.75 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 237 (Kanalisation und Ent- wässerung); − CHF 101'851.05 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 241 (Ortbetonbau); − CHF 34'605.20 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 314 (Maurerarbeiten); und − CHF 11'750.05 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 321 (Montage in Stahl). Von diesem der Klägerin unter dem Titel Ausmass zuzusprechenden Betrag sind – wie von ihr geltend gemacht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% allgemeine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Der Klägerin ist folglich für das Ausmass betreffend Liegenschaft D._____-strasse ein Betrag von total CHF 224'773.30 (netto, inkl. MwSt.) zuzu- sprechen. 3. Regieleistungen 3.1. Ausgangslage 3.1.1. Die Klägerin macht unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" für erbrachte Regieleistungen zwischen April 2015 und Januar 2016 einen Betrag von CHF 178'331.15 brutto, exkl. MwSt. (ent- sprechend CHF 179'115.90 netto, inkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 113). Sie stützt sich dabei auf die in Randziffer 102 ff. der Klageschrift genannten 58 Regierapp- orte (act. 1 Rz. 102 bis Rz. 113). 3.1.2. Die Beklagte anerkennt die in den Rapporten Nr. 22661 (CHF 231.60 [brutto, exkl. MwSt.]), Nr. 22662 (CHF 186.50 [brutto, exkl. MwSt.]), Nr. 22725 (CHF 3'291.30 [brutto, exkl. MwSt.]) und Nr. 22746 (CHF 7'954.80 [brutto, exkl. MwSt.]) geltend gemachten Beträge. Diese sind der Klägerin folglich zuz u- sprechen. Die in den übrigen Regierapporten geltend gemachten Beträge bestrei- tet die Beklagte zumindest teilweise. Auf diese ist im Folgenden e inzugehen. Sie lassen sich in folgende Gruppen gliedern: Regierapporte, hinsichtlich welcher die - 120 - Beklagte die Vergütungsart Regie anerkennt (Ziffer VI.3.2 hiernach), Regierappor- te, hinsichtlich welcher sie einwendet, die Leistungen seien im Ausmass zu erfas- sen bzw. nach Einheitspreisen zu vergüten ( Ziffer VI.3.3 hiernach), Regierappor- te, hinsichtlich welcher sie einwendet, die Klägerin habe auf eine Vergütung ver- zichtet (Ziffer VI.3.4 hiernach), Regierapporte, hinsichtlich welcher sie einwendet, die Leistungen gehörten zum Werkvertrag Abbruch und seien daher im Pauschal- preis inbegriffen (Ziffer VI.3.5 hiernach) sowie weitere Regierapporte (Ziffer V I.3.6 hiernach). 3.2. Zur anerkannten Vergütung nach Regie bezüglich einzelner Rapporte 3.2.1. In Bezug auf die Rapporte Nr. 25711, Nr. 22154, Nr. 25212, Nr. 25211, Nr. 24681, Nr. 24682, Nr. 24683, Nr. 25319, Nr. 24734 und Nr. 24705 anerkennt die Beklagte eine Vergütung nach Regie. Allerdings bestreitet sie die Höhe der geltend gemachten Vergütung. Sie stellt sich in Bezug auf die genannten Regi e- rapporte im Wesentlichen auf den Standpunkt, soweit die geltend gemachten Preise Personalaufwand betreffen, würden die Regieansätze ane rkannt. Im da r- über hinausgehenden Umfang – namentlich in Bezug auf das Material – seien die Preise nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen (act. 46 Rz. 143, Rz. 157, Rz. 169 f., Rz. 179 bis Rz. 183, Rz. 189). In diesem Zu- sammenhang ist auf die obige n Ausführungen (Ziffer V.3.3.2 hiervor ) zu verwei- sen, welche auch hier gelten: Die Klägerin hätte bezüglich der genannten Regi e- rapporte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin sind daher für die genannten Rapporte lediglich die von der Beklagten duplicando anerkannten Beträge von gesamthaft CHF 11'434.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzu- sprechen. Konkret sind dies die folgenden Beträge: - 121 - Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Anerkannt in: Rapport Nr. 25711 CHF 632.00 act. 46 Rz. 143 Rapport Nr. 22154 CHF 916.00 act. 46 Rz. 157 Rapport Nr. 25212 CHF 1'236.00 act. 46 Rz. 169 Rapport Nr. 25211 CHF 470.00 act. 46 Rz. 170 Rapport Nr. 24681 CHF 1'562.00 act. 46 Rz. 179 i.V.m. act. 3/153 Rapport Nr. 24682 CHF 1'508.00 act. 46 Rz. 180 Rapport Nr. 24683 CHF 1'333.00 act. 46 Rz. 181 Rapport Nr. 25319 CHF 1'158.00 act. 46 Rz. 182 Rapport Nr. 24734 CHF 141.00 act. 46 Rz. 183 Rapport Nr. 24705 CHF 2'478.00 act. 46 Rz. 189 Total CHF 11'434.00 3.2.2. Hinsichtlich Rapport Nr. 22118 ist Folgendes festzuhalten: Die Beklagte anerkennt eine Vergütung nach Regie. Sie bestreitet duplicando einzig die Positi- onen Schlosser, Mörtel, Schlagbohrmaschine und Pritschenwagen. Sie anerkennt damit die Positionen Vorarbeiter, Maurer und "AC._____" im Gesamtbetrag von CHF 4'546.50 (brutto, exkl. MwSt.) (act. 46 Rz. 149; act. 3/135). Zur Begründung führt die Beklagte im Wesentlichen an, die Materialpreise seien nicht nachvol l- ziehbar und überhöht. Überdies umfasse der in der Abrechnung von AC._____ vom 20. Juli 2015 enthaltene Personalaufwand (act. 39/363) die gesamte Arbeits- zeit für Schlosser, die angefallen sei. Es sei nicht so, dass die Klägerin selber noch einen Schlosser gestellt habe. In Rapport Nr. 22118 werde ein Personalauf- wand Schlosser von 10 Stunden bestätigt (mit Datum 20. Juli 2015). Dabei handle es sich nicht um den Aufwand eines anderen Schlossers, sondern um jenen von AC._____, welcher in der Rechnung von AC._____ vom 20. Juli 2015 mitenthal- ten sei (act. 46 Rz. 149; act. 3/135; act. 39/363). Die Klägerin habe die Schlosser- rechnung letztlich mit mehr Personalaufwand separat und jenen Personalaufwand des Schlossers gemäss Rapport Nr. 22118 einfach noch einmal (doppelt) ver- rechnet, obwohl sie bereits auf die Rechnung von AC._____ einen Unternehmer- gewinn draufgeschlagen habe; AC._____ habe ihr nämlich CHF 3'350.– in Rech- nung gestellt, sie jedoch der Beklagten CHF 4'156.50 (act. 46 Rz. 149). Die Klä- gerin ihrerseits bringt im Wesentlichen vor, es sei richtig, dass AC._____ Fremd- leistungen im Umfang von CHF 4'156.50 erbracht habe. Eine doppelte Verrec h- nung habe aber nicht stattgefunden. Die AC._____ AG habe am 23. und 24. Juli - 122 - 2015 folgende Leistungen erbracht und in Rechnung gestellt: "Im UG und EG nachträgliche Trägeranschlüsse anfertigen und liefern und auf der Baustelle an- schweissen" (act. 39/363). Bevor die AC._____ AG mit den Schweissarbeiten ha- be beginnen können, habe die Klägerin Anschlussträger montieren müssen (Per- sonalaufwand der Klägerin, u.a. 10 Stunden für Schlosser). Entsprechend sei sämtlicher der Beklagten in Rechnung gestellter Personalaufwand tatsächlich an- gefallen und erforderlich gewesen (act. 38 S. 209 f.). In Bezug auf den Materialaufwand gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material konkret gebildet hat. Dies hat sie ni cht getan. Eine Vergütung fällt damit ausser Betracht. Was die in Rechnung gestellten Schlosserarbeiten anbelangt, so hätte die Kläg e- rin ebenfalls substantiiert aufzeigen müssen, i nwiefern die gemäss Rapport Nr. 22118 unbestrittenermassen angefallenen 10 Stunden für Position "Schlosser" nicht bereits in der Position " AC._____" und dem hierfür separat in Rechnung ge- stellten Betrag von CHF 4'156.50 enthalten sind und worin sich die Schlosserlei s- tungen konkret unters cheiden. Ihr pauschales Vorbringen, sie habe – bevor die AC._____ AG mit den Schweissarbeiten habe beginnen können – Anschlussträ- ger montieren müssen, wofür "u.a. 10 h für Schlosser" angefallen seien, genügt nicht. Der Klägerin ist damit für Rapport Nr. 22118 einzig der von der Beklagten aner- kannte Betrag von CHF 4'546.50 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.3. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Ausmass 3.3.1. Während die Klägerin die in den Rapporten gemäss act. 1 Rz. 102 ff. auf- geführten Leistungen allesamt nach Regie – mithin nach Aufwand – vergütet ha- ben will, stellt sich die Beklagte in Bezug auf die Rapporte Nr. 25632, Nr. 25633, Nr. 25634, Nr. 25710, Nr. 22615, Nr. 22623, Nr. 22645, Nr. 22125, Nr. 22126, Nr. 22722, Nr. 25288, Nr. 22699, Nr. 25210, Nr. 25213, Nr. 25214, Nr. 25230, Nr. 25764, Nr. 25296, Nr. 25297, Nr. 25309, Nr. 25310, Nr. 24691, Nr. 25368, - 123 - Nr. 24761, Nr. 25382, Nr. 25383, Nr. 24763, Nr. 24767, Nr. 24769 und Nr. 24777 im Wesentlichen auf den Standpunkt, die darin geltend gemachten Leistu ngen seien im Ausmass zu erfassen und – soweit eine Vergütungspflicht bestehe – nach Einheitspreisen zu vergüten (act. 46 Rz. 139 bis Rz. 142, Rz. 144 bis Rz. 146, Rz. 150 f., Rz. 158, Rz. 163, Rz. 165 bis Rz. 168, Rz. 171 bis Rz. 174, Rz. 177 f., Rz. 184 f., Rz. 187, Rz. 190 bis Rz. 195). 3.3.2. Vorbehaltlos unterzeichnete Regierapporte 3.3.2.1. Mit Ausnahme der Rapporte Nr. 22699, Nr. 25210 und Nr. 25230 wurden sämtliche der obgenannten Regierapporte (vgl. Ziffer VI.3.3.1 hiervor ) vorbehalt- los von der Beklagten bzw. deren Bauleitung unterzeichnet . Die Vergütung der darin aufgeführten Leistungen richtet sich somit nach Regie (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Zu prüfen ist diesbezüglich einzig die Höhe der Vergütung. Auf die vor- behaltlos unterzeichneten Regierapporte ist im Folgenden einzugehen: 3.3.2.2. Rapporte Nr. 25632, Nr. 25633, Nr. 25634, Nr. 25710, Nr. 22615, Nr. 22623, Nr. 22126, Nr. 22722, Nr. 25288, Nr. 25213, Nr. 25214, Nr. 25764, Nr. 25296, Nr. 25309, Nr. 25310, Nr. 24691, Nr. 24761, Nr. 25382, Nr. 25383, Nr. 24763, Nr. 24767, Nr. 24769 und Nr. 24777: Die unter den genannten Regie- rapporten erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten aner- kannt. Unbestritten und damit ebenfalls anerkannt sind die von der Klägerin j e- weils geltend gemachten Personalaufwänd e. Strittig sind einzig die jeweils gel- tend gemachten Materialpreise (act. 46 Rz. 139 bis Rz. 142, Rz. 144 f., Rz. 151, Rz. 158, Rz. 163, Rz. 167 f., Rz. 172 f., Rz. 177 f., Rz. 184, Rz. 187, Rz. 190 bis Rz. 195). Diesbezüglich gilt das in Ziffer V.3.3.2 h iervor Ausgeführte: Die Klägerin hat nicht substantiiert dargelegt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material konkret gebildet hat. Entsprechend sind ihr für die obgenannten Rapporte einzig die von der Beklagten anerkannten Beträge für den j eweils geltend ge- machten Personalaufwand zuzusprechen. Soweit die Beklagte überdies einzelne Materialpositionen nicht bestritten hat (bei Rapport Nr. 25632 die Position Mulde Mischabbruch, 7m 3; bei Rapport Nr. 25633 die Positionen Mulde Mischabbruch und Mulde Betonabbruch, 7m 3; bei Rapport Nr. 25634 die Position Mulde Mischabbruch, 7m 3; bei Rapport Nr. 25710 die Position en Latten rot/weiss und - 124 - Absperrpfosten verstellbar [act. 3/131] und bei Rapport Nr. 24767 die Position Div. Kleinmaterial [act. 46 Rz. 193; act. 3/161]), sind der Klägerin auch die dafür verlangten Beträge zuzusprechen. Für die obgenannten Rapporte hat die Klägerin somit Anspruch auf einen Betrag von total CHF 45'254.– (brutto, exkl. MwSt.). Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Fundstelle in der Duplik Rapport Nr. 25632 CHF 1'442.00 act. 46 Rz. 139 Rapport Nr. 25633 CHF 5'160.00 act. 46 Rz. 139 f. Rapport Nr. 25634 CHF 4'825.00 act. 46 Rz. 139 ff. Rapport Nr. 25710 CHF 911.00 act. 46 Rz. 142 Rapport Nr. 22615 CHF 1'791.00 act. 46 Rz. 144 Rapport Nr. 22623 CHF 546.00 act. 46 Rz. 145 Rapport Nr. 22126 CHF 2'099.50 act. 46 Rz. 151 Rapport Nr. 22722 CHF 1'966.00 act. 46 Rz. 158 Rapport Nr. 25288 CHF 3'366.00 act. 46 Rz. 163 Rapport Nr. 25213 CHF 954.00 act. 46 Rz. 167 Rapport Nr. 25214 CHF 2'262.00 act. 46 Rz. 168 Rapport Nr. 25764 CHF 1'415.00 act. 46 Rz. 172 Rapport Nr. 25296 CHF 1'966.00 act. 46 Rz. 173 Rapport Nr. 25309 CHF 808.00 act. 46 Rz. 177 Rapport Nr. 25310 CHF 1'400.00 act. 46 Rz. 178 Rapport Nr. 24691 CHF 1'441.00 act. 46 Rz. 184 Rapport Nr. 24761 CHF 1'616.00 act. 46 Rz. 187 Rapport Nr. 25382 CHF 2'153.00 act. 46 Rz. 190 Rapport Nr. 25383 CHF 3'286.00 act. 46 Rz. 191 Rapport Nr. 24763 CHF 2'141.00 act. 46 Rz. 192 Rapport Nr. 24767 CHF 517.50 act. 46 Rz. 193 Rapport Nr. 24769 CHF 1'616.00 act. 46 Rz. 194 Rapport Nr. 24777 CHF 1'572.00 act. 46 Rz. 195 Total CHF 45'254.00 3.3.2.3. Rapport Nr. 22125: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Strittig sind einzig die Art und die Höhe der Vergütung. Wie bereits in Ziffer VI.3.3.2 .1 hiervor erwähnt, richtet sich die Vergütung für den vorbehaltlos unterzeichneten Rapport Nr. 22125 (act. 3/136) nach Regie. Die Beklagte macht für ebendiesen Fall – die Vergütung nach Regie – weder hinsichtlich der Höhe der Preise für Personalaufwand noch hinsichtlich jener für Materialaufwand Ausführungen (act. 46 Rz. 150) . Entspr e- chend haben die von der Klägerin geltend gemachten Regieansätze (act. 1 S. 97; act. 3/136) sowohl hinsichtlich Personal als auch hinsichtlich Material als unbe-- 125 - stritten zu gelten. Der Klägerin ist folglich für Rapport Nr. 22125 ein Betrag von CHF 622.50 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.3.2.4. Rapport Nr. 22645: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der B eklagten duplicando anerkannt (act. 46 Rz. 146 lit. b S. 121). Strittig sind einzig die Art und die Höhe der Vergütung. Wie bereits in Ziffer VI.3.3.2.1 hiervor erwähnt, richtet sich die Vergütung für den vorbehaltlos unterzeichneten Rapport Nr. 22645 (act. 3/132) nach Regie. Für den Fall, dass die Vergütung nach Regie erfolgt, bestreitet die Beklagte einzig die Höhe der für die beiden Kopfplatten geltend gemachten Vergütung von total CHF 900.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 1 Rz. 105; act. 3/132; act. 46 Rz. 146 lit. e). Betreffend Rapport Nr. 22645 gilt das bereits für Rapport Nr. 22646 (Forderung betr. Liegenschaft C._____-strasse, siehe Ziffer V .3.4.3.2 hiervor) Gesagte: Auch in Rapport Nr. 22645 ist der Preis pro Kopfplatte (CHF 450.–) explizit aufgeführt. Durch Unterzeichnung des genannten Regierapports hat sich die Bauleitung – und damit auch die Beklagte – mit dem Preis von CHF 450.– pro Kopfplatte, mit- hin CHF 900.– für die beiden verwendeten Kopfplatten, einverstanden erklärt. Der im Rahmen des vorliegenden Verfahrens angebrachte Einwand der Beklagten, der Preis sei überhöht (act. 46 Rz. 146 lit. e), verfängt damit nicht. Der Klägerin ist folglich für Rapport Nr. 22645 ein Betrag von CHF 994.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.3.2.5. Rapport Nr. 25297: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Strittig sind einzig die Art und die Höhe der Vergütung. Wie bereits unter Ziffer VI.3.3.2.1 hiervor erwähnt, richtet sich die Vergütung für den vorbehaltlos unterzeichneten Rapport Nr. 25297 (act. 3/150) grundsätzlich nach Regie. Für diesen Fall – die Vergütung nach R e- gie – anerkennt die Beklagte den Personalaufwand und bestreitet die Höhe der Vergütung bezüglich Materialaufwand (act. 46 Rz. 174) . Die Klägerin hätte des- halb substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das ver- wendete Material konkret gebildet hat. Dies er Obliegenheit ist sie nicht nachge- kommen, weshalb ihr für den obgenannten Rapport grundsätzlich nur ein Betrag von CHF 983.– (brutto, exkl. MwSt.) ( für den geltend gemachten Personalauf-- 126 - wand) zugesprochen werden kann. Die Beklagte anerkennt in ihrem Hauptstand- punkt (Abrechnung nach Aufwand) einen Betrag von CHF 1'234.– (brutto, exkl. MwSt.). Dieser Betrag beinhaltet aber auch die Leistungen aus Rapport Nr. 22125, welche nach Ansicht der Beklagten ebenfalls im Ausmass zu erfassen sind (vgl. act. 46 Rz. 150 S. 124). Wie zuvor ausgeführt, hat jedoch auch bezüg- lich Rapport Nr. 22125 die Vergütung nach Regie zu erfolgen ( siehe Ziffer VI.3.3.2.3 hiervor). Es wäre deshalb unzulässig, bezüglich Rapport Nr. 25297 von einem anerkannten Betrag von CHF 1'234.– (brutto, exkl. MwSt.) auszugehen. Vielmehr bleibt es dabei, dass der Klägerin nur – aber immerhin – der Personal- aufwand im Betrag von CHF 983.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen ist. 3.3.2.6. Rapport Nr. 25368: Wie bereits in Ziffer VI.3.3.2.1 hiervor erwähnt, richtet sich die Vergütung für den vorbehaltlos unterzeichneten Rapport Nr. 25368 (act. 3/156) nach Regie. Die Beklagte bestreitet für ebendiesen Fall – die Vergü- tung nach Regie – sowohl den für den Pritschenwagen geltend gemachten Betrag von CHF 426.– als auch den für den Personalaufwand geltend gemachten Betrag im Umfang von 50% (act. 46 Rz. 185). Zum Personalaufwand: Der genannte Regierapport wurde vom Bauleiter U._____ vorbehaltlos unterzeichnet. Entsprechend entfaltet er eine tatsäc hliche (natürl i- che) Vermutung dafür, dass die im Regierapport enthaltenen Angaben über die Art und die Mengen des Aufwandes richtig sind (siehe Ziffer V.3.1.2 hiervor). Mit ihrem pauschalen Vorbringen, der Personalaufwand sei zu hoch, er könne für die erfassten Arbeiten schlicht nicht zutreffen, und es würden "vorsorglich 50% des ausgewiesenen Aufwands" bestritten (act. 46 Rz. 185), vermag die Beklagte di e- se Vermutung nicht zu erschüttern. Der geltend gemachte Personalaufwand von 7 Stunden für Vorarbeiter, von 40 Stunden für Maurer und von 40 Stunden für Bau- arbeiter, entsprechend total CHF 7'756.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 3/156), hat damit als ausgewiesen zu gelten. Hinsichtlich des Materialaufwands gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material bzw. den Pritschenwagen konkret gebildet hat. Dies - 127 - hat sie nicht getan. Entsprechend hat die Klägerin unter Rapport Nr. 25368 einzig Anspruch auf CHF 7'756.– (brutto, exkl. MwSt.). 3.3.3. Nicht unterzeichnete Regierapporte 3.3.3.1. Rapport Nr. 22699: Der genannte Rapport wurde von der Bauleitung bzw. der Beklagten nicht unterzeichnet. Die von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 22699 geltend gemachte Forderung von CHF 4'538.60 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten duplicando im Umfang von CHF 1'359.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt und im darüber hinausgehenden Umfang bestritten (act. 46 Rz. 165). Sie bringt im Rahmen ihrer Dupl ik im Wesentlichen vor, es handle sich um Mauerwerksabbrucharbeiten, die im Werkvertrag Baumeister (act. 3/7) erfasst seien, und um Schneiden. Die Auftragserteilung enthalte den ausdrücklichen Hinweis, dass die Leistung im Ausmass zu erfassen sei (act. 46 Rz. 165; act. 3/145). Der Rapport sei nicht unterzeichnet und viel zu spät eingereicht wor- den, womit eine Vergütung nach Regie von vornherein ausscheide, da die Vorl a- ge dafür innert fünf Tagen hätte erfolgen müssen (act. 46 Rz. 165). Die Klägerin ihrerseits bringt hinsichtlich der Vergütungsart vor, sie habe auf vorab mündliche und nachträglich schriftliche Anordnung der Bauleitung hin Spitzarbeiten für den Installateur erbringen müssen, weshalb ihr diese Aufwendungen wie vereinbart separat nach Aufwand zu vergüten seien (act. 38 S. 219). Wie die Beklagte zutreffend vorbringt, enthält das schriftliche Auftragsformular, datiert vom 9. September 2015, den ausdrücklichen Hinweis " Leistungen im Ausmass erfassen + verrechnen" (act. 3/145). Es hat damit als erstel lt zu gelten, dass die streitgegenständlichen Leistungen im Ausmass zu erfassen und entsprechend nach Einheitspreisen zu vergüten sind. Zur Erfassung der Leistungen im Ausmass und Vergütung nach Einheitspreisen bringt die Beklagte duplicando vor, es kämen die Positionen NPK 241.R129.001 (Abbruch Mauerwerk: 3.1 x CHF 230 = CHF 713.–) und NPK 241.R992.111 (Bau- teile ausschneiden, Schneidetiefe 25 cm: 38 x CHF 17.– = CHF 646.–) zur A n- wendung, womit der Klägerin eine Vergütung von CHF 1'359.– (brutto, exkl. MwSt.) zustehe (act. 46 Rz. 165 lit. g). Die Klägerin äussert sich nic ht zu diesen - 128 - neuen Tatsachenbehauptungen der Beklagten. Vielmehr belässt sie es bei ihrem replicando erfolgten, pauschalen Vorbringen, es sei nicht gestützt auf den Ei n- heitspreisvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) abzurechnen und die von der Beklagten be- haupteten NPK -Positionen für Spitzarbeiten gelangten nicht zur Anwendung (act. 38 S. 219). Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 22699 aufgeführten Leistungen lediglich der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 1'359.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.3.3.2. Rapporte Nr. 25210 und Nr. 25230: Die in Ziffer VI.3.3.3 .1 hiervor ge- machten Ausführungen gelten gleichermassen für die Rapporte Nr. 25210 und Nr. 25230. Der Klägerin si nd aus den in Ziffer VI.3.3.3 .1 hiervor dargelegten Gründen einzig die von der Beklagten duplicando anerkannten Beträge von CHF 1'909.60 (brutto, exkl. MwSt. [für Rapport Nr. 25210; act. 46 Rz. 166; act. 3/145]) und CHF 1'909.60 (brutto, exkl. MwSt. [für Rapport Nr. 25230 [act. 46 Rz. 171]), gesamthaft also CHF 3'819.20 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.4. Zum beklagtischen Einwand, es sei auf eine Vergütung verzichtet worden Rapport Nr. 22128: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Kl ä- gerin wurden von der Be klagten nicht bestritten. Der genannte Regierapport wur- de vom Bauleiter N._____ mit dem Vermerk " Info: Schutt verursacht durch ' AD._____, Kosten werden durch BL dem Holzbauer verrechnet, C.P. " unterzeichnet (act. 3/136). Die Klägerin macht gestützt auf Rap port Nr. 22128 eine Forderung von CHF 1'598.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung bringt die Klägerin im Wesentlichen vor, der Schutt, welchen die Beklagte zu entsorgen gehabt habe, sei von der AD._____ AG im Zusammenhang mit Arbeiten verursacht worden, welche sie di- rekt im Auftrag der Beklagten erbracht habe. Wenn die Bauleitung auf dem R e- gierapport vermerke, dass die Bauherrschaft auf den (direkt für sie tätigen) Hol z- bauer Regress nehmen könne, habe dies nichts mit der Vergütungspflicht gegen- über der Klägerin für die erbrachten Regieleistungen zu tun (act. 38 S. 211; act. 38 Rz. 118). Die Beklagte bestreitet die klägerische Forderung und stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, mit dem Vermerk von Bauleiter N._____ auf dem Rapport sei nicht gemeint gewesen, dass sie (die Beklagte) als Zahlstelle zwischen der Klägerin und ihrer Subunternehmerin fungieren solle (act. 46 Rz. - 129 - 152). Zudem sei der Holzbauer z um Zeitpunkt der Leistungserbringung (27. bis 31. Juli 2015) noc h Subunternehmer der Klägerin gewesen. Die Leistungen für Zimmermannsarbeiten seien in den Werkvertrag der Klägerin integriert gewesen, womit auch nicht überrasche, wenn sie Arbeiten aus dem Leistungsbereich über- nehme. Mit Schreiben vom 25. September 2015 (act. 47/13) habe die Klägerin auf Ansprüche aus dem Werkvertragsanteil NPK Zimmerarbeiten verzichtet und aus- drücklich erklärt: " Wir verzichten auf den entgangenen Gewinn, erhalten jedoch CHF 5'000.– netto inkl. MWST für unsere gehabten Aufwendungen." (act. 47/13; act. 46 Rz. 152). Der Klägerin ist zwar dahingehend beizupflichten, dass der vom Bauleiter N._____ auf Rapport Nr. 22128 angebrachte Vermerk " Info: Schutt verursacht durch 'AD._____, Kosten werden durch L._____ dem Holzbauer verrechnet, N._____. " so zu verst e- hen ist, dass die Beklagte Regress auf den Holzb auer nehmen werde, was nichts mit der Vergütungspflicht der unbestrittenermassen erbrachten Leistungen der Klägerin zu tun hat. Allerdings äussert sich die Klägerin zur von der Beklagten duplicando neu aufgestellten Behauptung nicht, wonach sie (die Klägerin) mit Schreiben vom 25. September 2015 (act. 47/13) auf Ansprüc he aus dem Wer k- vertragsteil NPK Zimmerarbeiten verzichtet habe, weshalb sie keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung habe. Die beklagtische Behauptung hat damit als un- bestritten zu gelten. Der Klägerin ist für die in Rapport Nr. 22128 aufgeführten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen. 3.5. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Werkvertrag Abbruch 3.5.1. In Bezug auf die Rapporte Nr. 2 2689, Nr. 22152, Nr. 22153, Nr. 25287, Nr. 25285, Nr. 25286, Nr. 25300 und Nr. 25317 stellt sich die Beklagte im W e- sentlichen auf den Standpunkt, die darin geltend gemachten Leistungen seien nachgeholte Leistungen aus dem Werkvertrag Abbruch bzw. seien sie im Werk- vertrag Abbruch vorgesehen. Sie seien in der Pauschale des Werkvertrags A b- bruch enthalten und damit bereits entschädigt (act. 46 Rz. 154 bis Rz. 156, Rz. 160 bis Rz. 162 und Rz. 175 f.). Die Klägerin ihrerseits will die in den genann- ten Rapporten aufgeführten Leistungen nach Regie vergütet haben. - 130 - 3.5.2. Vorbehaltlos unterzeichnete Regierapporte 3.5.2.1. Von den in Ziffer VI.3.5.1 hiervor genannten Rapporten wurden die Rapporte Nr. 22689, Nr. 22152, Nr. 22153, Nr. 25285, Nr. 25300 und Nr. 25317 vorbehaltlos von der Bauleitung unterzeichnet. Wie bereits in Ziffer V.3.4.2 hiervor festgestellt, richtet sich die Vergütung diesfalls nach Regie. Zu prüfen ist bezüg- lich dieser Regierapporte einzig noch die Höhe der Vergütung. 3.5.2.2. Die unter den genannten Rapporten erbrachten Leistungen wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit ebenfalls anerkannt sind die von der Klägerin jeweils geltend gemachten Personalaufwände. Strittig sind einzig die jeweils geltend gemachten Materialpreise (act. 46 Rz. 154 bis Rz. 156, Rz. 161 und Rz. 175 f.). Diesbezüglich gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Kläge- rin sind daher für die obgenannten Rapporte einzig die von der Beklagten aner- kannten Beträge für den jeweils geltend gemachten Personalaufwand zuzuspr e- chen. Dies entspricht einem Betrag von total CHF 10'314.– (brutto, exkl. MwSt.), welcher sich wie folgt zusammensetzt: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Fundstelle in der Duplik Rapport Nr. 22689 CHF 808.00 act. 46 Rz. 154 Rapport Nr. 22152 CHF 808.00 act. 46 Rz. 155 Rapport Nr. 22153 CHF 3'366.00 act. 46 Rz. 156 Rapport Nr. 25285 CHF 875.00 act. 46 Rz. 161 Rapport Nr. 25300 CHF 1'616.00 act. 46 Rz. 175 Rapport Nr. 25317 CHF 2'841.00 act. 46 Rz. 176 Total CHF 10'314.00 3.5.3. Mit Vorbehalt unterzeichnete Regierapporte 3.5.3.1. Rapport Nr. 25287: Dieser Rapport wurde mit dem Vermerk "Ausmass Pos. 643.20101, WV 11214" vom Bauleiter T._____ unterzeichnet (act. 3/140). Die von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 25287 geltend gemachte Forderung von CHF 2'458.– (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten im Haupt standpunkt be- stritten, im Wesentlichen mit der Begründung, die Leistungen seien im Werkver- trag Abbruch in Position NPK 117.634.201 (act. 3/9 S. 31) vorgesehen und von - 131 - der Pauschale erfasst (act. 46 Rz. 160). Mit dem Vermerk "Ort auf der Baustelle: ge- mäss Regie" auf der Auftragserteilung vom 7. August 2015 (act. 3/140) habe keine Verrechnung nach Regie genehmigt werden sollen (act. 46 Rz. 160). Die Klägerin ihrerseits stellt sich auf den Standpunkt, sie sei am 7. August 2015 vom zuständi- gen Bauleiter N._____ explizit angewiesen worden, zwei instabile Wände wie auch die Gipsverkleidungen der Holzbalken i n Regie abzurechnen (act. 38 S. 214 f.; act. 3/140). Rapport Nr. 25287 sei Ende November 2015 – nach erneutem Bau- leiterwechsel – vom neuen Bauleiter T._____ anlässlich der Bereinigungssitzung vom 26. November 2015, nachdem der Rapport unter Mitwirkung des externen Sachverständigen Q._____ geprüft worden sei, unterzeichnet worden , und er (T._____) habe sich mit der Vergütung nach Aufwand einverstanden erklärt (act. 38 S. 215). Unter dem 7. August 2015 erfolgte unbestrittenermassen eine schriftliche Auf- tragserteilung für die Arbeiten " Abrechen für zwei Instabil Wände aus Gips im 5OG. Abr e- chen für Gips verkleidung Holz balken 5OG beide Gibelwand" (act. 3/140). Ebenfalls unbe- stritten ist, dass das schriftliche Auftragsf ormular den vorgedruckten Vermerk "Re- gieauftrag nach SIA 118 Art. 44 ff. ", den Passus " Regieaufträge dürfen nur von der Bauleitung erteilt und unterzeichnet werden. " sowie den handschriftlichen Vermerk "gemäss Regie" trägt und alsdann vom Bauleiter N._____ unterzeichnet worden ist (act. 3/140). Dies kann nicht anders gedeutet werden, als dass sich die Parteien einig wurden, dass die streitgegenständlichen Arbeiten als Regiearbeiten auszuführen und dementsprechend – nach Regie – zu vergüten sind. Unerheblich ist dabei, dass der handschriftliche Vermerk "gemäss Regie" auf der Zeile "Ort auf der Baustelle" notiert wurde (act. 3/140). Auch der auf dem Regierapport Nr. 25287 angebrachte Ver- merk "Ausmass Pos. 643.20101, WV 11214" ändert nichts an dieser Einschätzung. Die mittels schriftlichem Auftragsformular in Auftrag gegebenen Arbeiten decken sich denn auch mit den in Rapport Nr. 25287 aufgeführten Leistungen. Sie sind ent- sprechend nach Regie zu vergüten. Eventualiter anerkennt die Beklagte einzig den geltend gemachten Personalauf- wand im Betrag von CHF 2'316.– (brutto, exkl. MwSt.), bestreitet hingegen den Preis für den Pritschenwagen (act. 46 Rz. 160 lit. c). Hier hätte die Klägerin sub-- 132 - stantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihren Preis für diese strittige Position konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan, weshalb ihr für die in Rapport Nr. 2 5287 aufgeführten Leistungen einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 2'316.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen ist. 3.5.3.2. Rapport Nr. 25286: Dieser Rapport wurde mit dem Vermerk " WV 11214, Ausmass Pos. 614.101" vom Bauleiter T._____ unterzeichnet (act. 3/142). Die von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 25286 geltend gemachte Forderung von CHF 2'396.– (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten bestritten, im Wesentl i- chen mit der Begründung, die Leistungen seien im Werkvertrag Abbruch in Posit i- on NPK 117.614.101 enthalten (act. 3/9 S. 29). Mit der schriftlic hen Auftragsertei- lung, datiert vom 7. August 2015, sei nicht festgehalten, dass die Arbeiten in R e- gie verrechnet werden könnten, sondern es gelte die Regelung "Vorbehaltlich Werkvertrag". Bei der Unterzeichnung der Auftragserteilung sei es um die Bauor- ganisation gegangen, nicht um die Verrechnungsart (act . 46 Rz. 162). Die Kläge- rin ihrerseits bringt vor, sie sei am 7. August 2015 vom zuständigen Bauleiter N._____ explizit angewiesen worden, die Plättli nachträglich auszuspitzen (act. 38 S. 216; act. 3/142). Der streitgegenständliche Regierapport sei anläss lich der Be- reinigungssitzung vom 26. November 2015 vom neuen Bauleiter T._____ unter Mitwirkung des externen Sachverständigen Q._____ unterzeichnet worden. Der neue Bauleiter T._____ habe zunächst fälschlicherweise vermerkt, dass die A r- beiten in der Pausch ale des Werkvertrags Abbruch enthalten sein sollen (was nicht der Fall sei). Er habe dann aber einsehen müssen, dass die Regiearbeiten der Klägerin nach Aufwand zu vergüten seien (act. 38 S. 216). Unter dem 7. August 2015 erfolgte unbestrittenermassen eine schriftliche Au f- tragserteilung für die Arbeiten "Plätli belag abspitzen im EG + Keller treppen" (act. 3/142). Der Umstand, dass das schriftliche Auftragsformular den Vermerk " Regieauftrag nach SIA 118 Art. 44 ff." sowie den Passus "Regieaufträge dürfen nur von der Bauleitung erteilt und unterzeichnet werden. " trägt und alsdann vom vormaligen Bauleiter N._____ tat- sächlich unterzeichnet wurde, kann auch hier nicht anders verstanden werden, als dass sich die Parteien einig wurden, die in Auftrag gegebenen Arbeiten als R e- giearbeiten auszuführen und dementsprechend – nach Regie – zu vergüten. Der - 133 - auf dem Regierapport Nr. 25286 vom späteren Bauleiter T._____ angebrachte Vermerk bzw. Vorbehalt " WV 11214, Ausmass Pos. 614.101 " (act. 3/142) ändert daran nichts. Die mittels schriftlichem Auftragsformular in Auftrag gegebenen Arbeiten decken sich denn auch mit den in Rapport Nr. 25286 aufgeführten Leistungen. Sie sind entsprechend nach Regie zu vergüten. Die Beklagte anerkennt im Eventualstandpunkt den geltend gemachten Personal- aufwand im Betrag von CHF 1'683.– (brutto, exkl. MwSt.), sie bestreitet hingegen die Preise für die übrigen (Material -)Positionen aufgrund fehlender Nachvollzieh- barkeit und/oder fehlender Angemessenheit (act. 46 Rz. 162 lit. e ). In Bezug auf die strittigen Materialpreise gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Gesagte: Die Klägerin hat nicht substantiiert dar gelegt, wie sie ihre Preise für die strittigen Positionen konkret gebildet hat. Infolgedessen ist ihr für die in Rapport Nr. 25286 aufgeführ- ten Leistungen einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 1'683.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.6. Weitere Regierapporte 3.6.1. Rapport Nr. 22136: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten nicht bestritten. Ebenfalls unbestritten und damit anerkannt sind die von der Klägerin geltend gemachten Positionen Vorar- beiter und Maurer. Strittig ist einzig die Position Schutt sowie deren Vergütungsart (act. 46 Rz. 153; act. 3/136). Der Bauleiter N._____ hat Rapport Nr. 22136 vorbehaltlos unterzeichnet, weshalb sich die Vergütung nach Regie richtet (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Was die strit- tige Position Schutt betrifft, hätte die Klägerin substantiiert darzulegen gehabt, wie sie den in Rechnung gestellten Preis gebildet hat. An klägerischen Tatsachenbe- hauptungen in Bezug auf die Preisbildung für die Position Sc hutt fehlt es jedoch gänzlich. Der Klägerin ist damit für die in Rapport Nr. 22136 aufgeführten Leistun- gen einzig der von der Beklagten duplicando anerkannte Betrag von CHF 242.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. - 134 - 3.6.2. Rapport Nr. 24697: Dieser Rapport wurde von der Bauleit ung vorbehaltlos unterzeichnet, weshalb sich die Vergütung nach Regi e richtet (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Zu prüfen ist somit einzig noch die Höhe der Vergütung. Die unter Rapport Nr. 24697 erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit ebenfalls anerkannt ist der von der Klägerin geltend gemachte Personalaufwand von gesamthaft CHF 5'861.– (brutto, exkl. MwSt.). Im darüber hinausgehenden Umfang – namentlich in Bezug auf das Material, die Geräte und die Mulde – seien die Preise nicht nachvollziehbar und überhöht (act. 46 Rz. 186 lit. f). Diesbezüglich gilt das in Ziffer V. 3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Prei- se in Bezug auf das verwendete Material, die Geräte und die Mulde konkret gebil- det hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 24697 aufgeführten Leistungen einzig der von der Beklagten anerkannte B e- trag von CHF 5'861.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.6.3. Rapport Nr. 24701: Dieser Rapport wurde vom Bauleiter U._____ vorbe- haltlos unterzeichnet, weshalb sich die Vergütung nach Regie richtet (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Zu prüfen ist somit einzig noch die Höhe der Vergütung. Die unter Rapport Nr. 24701 erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten nicht bestritten und gelten damit als anerkannt. Ebenfalls unbestritten ist und damit als anerkannt gilt der gestützt auf Rapport Nr. 24701 geltend ge- machte Personalaufwand von gesamthaft CHF 8'264.– (brutto, exkl. MwSt.). Im darüber hinausgehenden Umfang – namentlich in Bezug auf das Material und die Geräte – seien die Preise nicht nachvollziehbar und überhöht (act. 46 Rz. 187 lit. f). Diesbezüglich gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hät- te substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwen- dete Material und die Geräte konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 24701 aufgeführten Leistungen einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 8'264.– (brutto, exkl. MwSt.) zu- zusprechen. - 135 - 3.6.4. Rapport Nr. 27203: Die von der Klägerin geltend gemachte Forderung von CHF 3'067.70 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten duplicando bestritten, mit der Begründung, der genannte Rapport sei nicht eingereicht worden, weshalb nicht bekannt sei, ob es eine Auftragserteilung gegeben habe, wie diese ausge- sehen habe sowie ob und von wem der Rapport unterzeichnet worden sei (act. 46 Rz. 196). Den klägerischen Rechtsschriften lassen sich keine substantiierten Tat- sachenbehauptungen zu den mit Rapport Nr. 27203 geltend gemachten Leistun- gen und Preisen entnehmen. Auf die beklagtischen Vorbringen im Rahmen ihrer Duplik (act. 46 Rz. 196) hat sich die Klägerin nicht mehr vernehmen lassen. Wie die Beklagte sodann zutreffend vorbringt, hat die Klägerin den streitgegenständl i- chen Regierapport auch nicht i ns Recht gelegt. Die unter Rapport Nr. 27203 gel- tend gemachte Forderung lässt sich damit nicht erstel len. Folglich ist der Klägerin hierfür keine Vergütung zuzusprechen. 3.7. Total Regieleistungen Der Klägerin steht unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" auf der Liegenschaft D._____- strasse eine Vergütung von CHF 117'112.40 (brutto, exkl. MwSt.) zu. Sie setzt sich zusammen wie folgt: Monat Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) April 2015 Rapport Nr. 25632 CHF 1'442.00 Rapport Nr. 25633 CHF 5'160.00 Rapport Nr. 25634 CHF 4'825.00 Rapport Nr. 25710 CHF 911.00 Rapport Nr. 25711 CHF 632.00 Juni 2015 Rapport Nr. 22615 CHF 1'791.00 Rapport Nr. 22623 CHF 546.00 Rapport Nr. 22645 CHF 994.00 Rapport Nr. 22661 CHF 231.60 Juli 2015 Rapport Nr. 22662 CHF 186.50 Rapport Nr. 22118 CHF 4'546.50 Rapport Nr. 22125 CHF 622.50 Rapport Nr. 22126 CHF 2'099.50 Rapport Nr. 22128 CHF 0.00 Rapport Nr. 22136 CHF 242.00 August 2015 Rapport Nr. 22689 CHF 808.00 Rapport Nr. 22152 CHF 808.00 Rapport Nr. 22153 CHF 3'366.00 Rapport Nr. 22154 CHF 916.00 Rapport Nr. 22722 CHF 1'966.00 - 136 - Rapport Nr. 22725 CHF 3'291.30 Rapport Nr. 25287 CHF 2'316.00 Rapport Nr. 25285 CHF 875.00 Rapport Nr. 25286 CHF 1'683.00 Rapport Nr. 25288 CHF 3'366.00 Rapport Nr. 22746 CHF 7'954.80 September 2015 Rapport Nr. 22699 CHF 1'359.00 Rapport Nr. 25210 CHF 1'909.60 Rapport Nr. 25213 CHF 954.00 Rapport Nr. 25214 CHF 2'262.00 Rapport Nr. 25212 CHF 1'236.00 Rapport Nr. 25211 CHF 470.00 Rapport Nr. 25230 CHF 1'909.60 Oktober 2015 Rapport Nr. 25764 CHF 1'415.00 Rapport Nr. 25296 CHF 1'966.00 Rapport Nr. 25297 CHF 983.00 Rapport Nr. 25300 CHF 1'616.00 Rapport Nr. 25317 CHF 2'841.00 Rapport Nr. 25309 CHF 808.00 Rapport Nr. 25310 CHF 1'400.00 Rapport Nr. 24681 CHF 1'562.00 Rapport Nr. 24682 CHF 1'508.00 Rapport Nr. 24683 CHF 1'333.00 November 2015 Rapport Nr. 25319 CHF 1'158.00 Rapport Nr. 24734 CHF 141.00 Rapport Nr. 24691 CHF 1'441.00 Rapport Nr. 25368 CHF 7'756.00 Rapport Nr. 24697 CHF 5'861.00 Rapport Nr. 24761 CHF 1'616.00 Rapport Nr. 24701 CHF 8'264.00 Dezember 2015 Rapport Nr. 24705 CHF 2'478.00 Rapport Nr. 25382 CHF 2'153.00 Rapport Nr. 25383 CHF 3'286.00 Rapport Nr. 24763 CHF 2'141.00 Rapport Nr. 24767 CHF 517.50 Rapport Nr. 24769 CHF 1'616.00 Januar 2016 Rapport Nr. 24777 CHF 1'572.00 Rapport Nr. 27203 CHF 0.00 Total CHF 117'112.40 Vom der Klägerin unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" auf Liegenschaft D._____- strasse zuzusprechenden Betrag von total CHF 117'112.40 (brutto, exkl. MwSt.) sind – wie von der Klägerin geltend gemacht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% al l- gemeine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Der Klägerin ist folglich für "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Aus- mass exkludiert)" betreffend Liegenschaft D._____- strasse ein Betrag von total CHF 117'627.70 (netto, inkl. MwSt.) zuzusprechen. - 137 - 4. Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung 4.1. Wesentliche Parteivorbringen 4.1.1. Unter dem Titel "Mehrkos ten infolge Planlieferverzögerung" macht die Klä- gerin gestützt auf die Nachtragsofferte Nr. 18866 vom 13. Juli 2015 (act. 3/166) einen Betrag von CHF 12'818.25 (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 12'874.65 (netto, inkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 114; act. 38 S. 234 f.). Zur Begründung führt sie an, sie habe mit den Arbeiten für den Liftschacht erst am 1. Juni 2015 beginnen können, obwohl sie die Liftunterfahrt zwischen dem 16. April 2015 und dem 4. Mai 2015 hätte betonieren müssen. Dies sei aber nicht möglich gewesen, weil die Be- klagte ihr die für den Liftschacht (Liftunterfahrt) dringend notwendigen Kanalisat i- onspläne nicht rechtzeitig geliefert habe. Die Kanalisationspläne habe sie erst am 30. Juni 2015 erhalten. Grund für die Planlieferverzögerung seien nacht räglich seitens der Behörde eingeforderte Planänderungen gewesen (was von der B e- klagten zu verantworten sei). Nach Absprache mit dem damals zuständigen Bau- leiter N._____ habe sie die Arbeiten an der Liftunterfahrt vom 7. bis 19. Mai 2015 stoppen müssen. Infolge des kurzfristigen Umdisponierens des Personals seien ihr für den ersten bis zweiten Tag CHF 3'888.–, für den dritten bis vierten Tag CHF 2'916.– und für den fünften bis sechsten Tag CHF 1'458.–, gesamthaft also CHF 8'262.– (brutto, exkl. MwSt.) an Me hrkosten entstanden. Hinzuzurechnen seien M ehrkosten von CHF 4'556.25 (brutto, exkl. MwSt.) für Arbeiten gemäss NPK 241.119.006 (Abtransport Aushub maschinell), da die Maschinen ungenutzt hätten vorgehalten werden müssen (act. 1 Rz. 114; act. 38 S. 234 f.). 4.1.2. Die Beklagte bestreitet die klägerische Forderung. Zur Begründung ver- weist sie auf Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werk- vertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) und erklärt, die Nachtragsofferte Nr. 18866 sei über einen Monat nach Aus führung – und damit verspätet – erfolgt und überdies mit Schreiben vom 24. Juli 2015 (act. 24/5) abgelehnt worden. Ausserdem seien die Arbeiter auf anderen Baustellen eingesetzt worden, weshalb auch kein Scha- den entstanden sein könne. Aus der Nachtrags offerte vom 13. Juli 2015 (act. 3/166) lasse sich der behauptete Schaden nicht nachvollziehen, aus dem Jour Fix-Protokoll vom 27. Mai 2015 (act. 3/15) lasse sich kein Planverzug able i-- 138 - ten. Der Zusammenhang zwischen dem behaupteten Verzug und dem Betonieren des Liftschachtes sei nicht nachvollziehbar. Die Pläne seien für das Betonieren nicht benötigt worden. Eine angebliche Anweisung der Bauleitung werde bestri t- ten. Zudem habe sich die Klägerin vertraglich verpflichtet, das Risiko von Ba u- stopp und Bauverzögerungen zu übernehmen, indem sie dies einpreise, also ei- nen Risikozuschlag einkalkuliere (act. 3/7 S. 23 Position R 949.220; act. 23 S. 106 f.; act. 46 Rz. 198 f.). 4.2. Würdigung 4.2.1. Es ist unklar , auf welche Anspruchsgrundlage sich die Klägerin bezüglich der geforderten Mehrvergütung von CHF 12'818.25 (brutto, exkl. MwSt.) konkret stützt. In Frage kommen und zu prüfen sind einerseits eine Mehrvergütung zufol- ge Verletzung von Mitwirkungs handlungen des Bauherrn bzw. zufolge Annahme- verzugs des Bauherrn, andererseits ein Anspruch gestützt auf Art. 5 der Allge- meinen B edingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3). 4.2.2. Bezüglich der Voraussetzungen des Anspruchs auf Mehrvergütung zufolge Verletzung von Mitwirkungshandlungen des Bauherrn bzw. Annahmeverzugs des Bauherrn ist auf Ziffer V.2. 7.2.2 hiervor zu verweisen. Die Klägerin ist für ihren Mehrvergütungsanspruch, und damit auch für den Mehraufwand, beweispflichtig (Art. 8 ZGB; siehe auf Ziffer V.2.7.2.2.3 hiervor). Die pauschalen klägerischen Vorbringen (act. 1 Rz. 114; act. 38 S. 234 f.) genü- gen nicht, um Existenz und Umfang des geltend gemachten Mehraufwandes , die Zuteilung dessen Ursache in den Risikobereich der Beklagten sowie den natürli- chen und den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Folgen rechtsgenügend darzutun. Die Klägerin legt nicht konkret dar, inwiefern sie für das Betonieren der Liftunterfahrt auf die amtlich bewilligten Kanalisationspläne ange- wiesen gewesen sein soll. Sie behauptet auch nicht einen konkreten Zeitpunkt, an welchem die Kanalisationspläne hätten vor liegen müssen. Nicht nachvollziehbar ist sodann, weshalb es erst zwischen dem 7. und 19. Mai 2015 zu einem Arbeit s- unterbruch aufgrund fehlender Kanalisationspläne gekommen sein soll, wenn - 139 - doch die Klägerin die Liftunterfahrt bereits zwischen dem 16. April 2015 und dem 4. Mai 2015 hätte betonieren müssen. Die Klägerin zeigt nicht auf, welche Arbei- ten konkret haben unterbrochen werden müssen. Inwiefern ihr ein Mehraufwand von CHF 8'262.– entstanden sein soll , welcher auf fehlende Kanalisationspläne zurückzuführen wäre, und wie sich dieser im Einzelnen konkret berechnen soll , legt die Klägerin ebenfalls nicht rechtsgenügend dar. Die pauschale Behauptung, das Personal habe kurzfristig umdisponiert werden müssen, womit ihr für den er s- ten bis zweiten Tag CHF 3'888.–, für den dritten bis vierten Tag CHF 2'916.– und für den fünften bis sechsten Tag CHF 1'458.– an Mehrkosten entstanden seien, genügt jedenfalls nicht, zumal die Klägerin selber vorbringt, ihre Mitarbeiter auf anderen Baustellen eingesetzt zu haben. Pauschal bleiben auch die Ausführun- gen im Zusammenhang mit dem als "Mehraufwand im Zusammenhang mit den Arbeiten gemäss NPK 241.119.006 (Abt ransport Aushub maschinell)" geltend gemachten Betrag von CHF 4'556.25 (brutto, exkl. MwSt.). Wie dieser Betrag konkret zustande kommt und inwiefern dieser konkret auf fehlende Kanalisations- pläne zurückzuführen sein soll, bleibt im Dunkeln. Ein Mehrvergütungsanspruch zufolge Verletzung von Mitwirkungshandlungen des Bauherrn bzw. zufolge An- nahmeverzugs des Bauherrn ist folglich mangels Substantiierung zu verneinen. 4.2.3. Soweit sich die Klägerin auf Ziffer 5 der Allgemeinen B edingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) stützen will, ist auf das in Ziffer V.4.2.3 hiervor Ausgeführte zu verweisen, was mutatis mutandis auch für die Nachtragsofferte Nr. 18866 gilt. Es hat auch hier als erstellt zu gelten, dass die Nachtragsofferte Nr. 18866 weder vonseiten der Bauherrschaft bzw. der B e- klagten noch vonseiten der Bauleitung genehmigt wurde. D ie Klägerin hat damit auch gestützt auf Ziffer 5 der Allgemeinen B edingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) keinen Anspruch auf Mehrvergütung. 4.2.4. Zum Vorbringen der Beklagten, die Klägerin habe sich in Position R 949.220 im Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7 S. 23) verpflichtet, das Risiko von Arbeitsunterbrüchen einzupreisen, äussert sich die Klägerin im Rahmen ihrer Rechtsschriften schliesslich nicht, weshalb dies als unbestritten zu gelten hat und der Klägerin auch aus diesem Grund keine Mehrvergütung zuzusprechen ist. - 140 - 4.3. Fazit Der Klägerin ist für die unter dem Titel "Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung" geltend gemachte Forderung keine Vergütung zuzusprechen. 5. Nachtrag Nr. 2 5.1. Unbestrittenes 5.1.1. Wie bereits unter Ziffer V.5 hiervor erwähnt , haben die Parteien in Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) einen Genehmigungsvorbehalt für Nachträge vereinbart. 5.1.2. Der Bauleiter N._____ gab am 8. Juli 2015 unbestrittenermassen Arbeiten betreffend "Arbeitsbühne im Treppenhaus" in Auftrag, woraufhin die Klägerin der Beklagten mit Nachtragsofferte Nr. 18867, datiert vom 15. Juli 2015, die darin aufgeführten Arbeiten zu einem Pauschalpreis von CHF 4'830.– (brutto, exkl. MwSt.) offerierte (act. 1 Rz. 117 ; act. 23 S. 108 f .; act. 38 S. 237 f.; act. 46 Rz. 200 ff.; act. 3/114; act. 3/172). 5.2. Wesentliche Parteivorbringen 5.2.1. Die Klägerin bringt vor, bei der Arbeitsbühne handle es sich um eine Spez i- alkonstruktion, welche nicht im Leistungsumfang des Werkvertrags Nr. 21107 enthalten sei und für welche die Parteien separat einen Pauschalpreis vereinbart hätten. Sie habe die Arbeitsbühne am 15. Juli 2015 montiert. Die Nachtragsofferte sei von ihr werkvertragskonform offeriert und von der Bauleitung genehmigt wor- den. Entsprechend seien die Leistungen von der Beklagten zu vergüten bzw. der Betrag von pauschal CHF 4'830.– (brutto, exkl. MwSt.) zu bezahlen (act. 1 Rz. 117; act. 38 S. 237 f.). 5.2.2. Die Beklagte bestreitet sowohl die Leistungserbringung als auch die Ge- nehmigung des Nachtrags Nr. 2 samt Vereinbarung eines Pauschalpreises . Sie hält dafür, es sei nur ein Auftrag bezüglich eines Gerüstes – ohne Kostenvoran- schlag – durch die Bauleitung erteilt worden; eine beidseitige Anerkennung der Kosten oder Verrechnung ausserhalb des Werkvertrages sei nicht erfolgt. Die - 141 - Bauleitung (V._____) habe der Klägerin mit Schreiben vom 24. Juli 2015 mitge- teilt, dass die Rechnung ungül tig sei und bereinigt werden müsse. Die angebl i- chen Masse seien nirgends festgehalten. Auch sei kein Arbeitsrapport oder der- gleichen eingereicht worden, welcher belege, was genau geleistet worden sei. Würde es sich um nachgewiesene Leistungen handeln, so w ären diese im Aus- mass zu erfassen und nach Einheitspreisen zu vergüten. Auf Grundlage der kl ä- gerischen Darstellung könne keine Entschädigung zugesprochen werden (act. 23 S. 108 f.; act. 46 Rz. 200 ff.). 5.3. Rechtliches und Würdigung 5.3.1. Wie bereits für Nachtrag Nr. 3 (siehe Ziffer V.5 hiervor) macht die Klägerin auch für Nachtrag Nr. 2 sinngemäss eine Mehrvergütung zufolge Bestellungsän- derung geltend. Strittig ist vorliegend einerseits, ob die in Auftrag gegebenen A r- beiten überhaupt erbracht wurden, und andererseits, ob die klägerische Nac h- tragsofferte vom 15. Juli 2015 von der Bauleitung bzw. der Beklagten genehmigt wurde. 5.3.2. Mit Werkvertrag vom 24. Februar 2015 haben die Parteien einen Genehm i- gungsvorbehalt für Nachträge vereinbart (Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 [act. 3/7 S. 3]). Die Klägerin be- hauptet, die Bauleitung habe ihre Nachtragsofferte vom 15. Juli 2015 (act. 3/172) genehmigt und offeriert hierzu die Befragung der Herren L._____ und P._____ als Zeugen sowie K._____ als Partei (act. 38 S. 237 f.). Die Beklagte bestreitet dies unter Berufung auf ein Schreiben des Bauleiters V._____ an die Klägerin, datiert vom 24. Juli 2015 (act. 24/5). Mit besagtem Schreiben erklärte der Bauleiter V._____ gegenüber den Herren A._____ und L._____ von der Klägerin, das s die Nachtragsofferte Nr. 18867 von der Generalplanerin bereinigt werde (" Nachtragsof- ferte Nr. 18867: wird von der H._____ bis 5.8.2015 bereinigt. " [act. 24/5]) und dass der streitgegenständliche Nachtrag Nr. 2 ungültig sei, da dieser bereinigt werden müsse ("Alle Rechnungen zu den Nachträge 1 bis 8 sind ungültig da diese bereinigt werden müs- sen (bis 25.8.15.). " [act. 24/5]). Die Bauleitung brachte damit klar zum Ausdruck, mit dem Nachtrag Nr. 2 bzw. der Nachtragsofferte Nr. 18867 nicht einverstanden zu sein. Inwiefern die Bauleitung den Nachtrag bzw. die Nachtragsofferte anderweitig - 142 - genehmigt haben sollte, legt die Klägerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich . Eine Genehmigung des Nachtrags Nr. 2 bzw. der Nachtragsofferte Nr. 18867 lässt sich damit nicht erstellen. Ebenso wenig lässt sich eine Pauschalvergütung für die streitgegenständlichen Arbeiten erstellen. Eine Vergütung für die unter di e- sem Titel geltend gemachten Leistungen kann der Klägerin folglich nur schon aus diesen Gründen nicht zugesprochen werden. 5.3.3. Im Übrigen stellt die Klägerin keine Tatsachenbehauptungen bezüglich ei- ner allfälligen Vergütung ihrer Leistungen nach Ausmass bzw. Einheitspreisen auf. Sie stellt sich vielmeh r pauschal auf den Standpunkt, es sei nicht nach Ei n- heitspreisen abzurechnen (act. 38 S. 237 f.). Entsprechend kann der Klägerin auch deshalb keine Vergütung zugesprochen werden. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob die Klägerin die streitgegenständlichen Leistungen er- bracht hat. 5.4. Fazit Der Klägerin ist damit für die unter dem Titel "Nachtrag Nr. 2" geltend gemachten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen. 6. Zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen 6.1. Ausgangslage 6.1.1. Die Klägerin bringt vor, sie habe in der Zeit vom 4. bis 8. Mai 2015, im J u- li 2015, vom 21. September 2015 bis 2. Oktober 2015 sowie von November 2015 bis März 2016 Regieleistungen im Umfang von CHF 3'866.15 (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 3'883.15 (netto, inkl. MwSt.) , von CHF 5'831.50 (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 5'857.15 (netto, inkl. MwSt.) , von CHF 6'308.– (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 6'335.75 (netto, inkl. MwSt.) sowie von CHF 41'852.90 (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 42'037.05 (netto, inkl. MwSt.) erbracht und stützt sich dabei auf die in Randziffer 121 bis 124 der Klageschrift aufgeführten Regierapporte (act. 1 Rz. 121 bis 124). Davon sei eine am 1. Juli 2016 von der Beklagten geleistete Teilzahlung von CHF 16'447.50 in Abzug zu bringen. Die Beklagte schulde der - 143 - Klägerin mithin noch CHF 41'665.60 netto (inkl. 6% Rabatt, inkl. 1% allg. Abzüge, inkl. 8% MwSt.) (act. 1 Rz. 124 f.). 6.1.2. Die Beklagte bestreitet die gestützt auf die Regierapporte gemäss Randzi f- fer 121 bis 124 der Klageschrift geltend gemachten Beträge zum indest teilweise. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 25231, Nr. 25765, Nr. 22117, Nr. 22116, Nr. 24790 und Nr. 24792 stellt sie sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, die Leistungen seien im Ausmass zu erfassen und – wenn überhaupt – nach Einheitspreisen zu vergüten. Hinsichtlich des Rapports Nr. 22119 macht die Beklagte geltend, die da- rin aufgeführten Leistungen seien im Werkvertrag Abbruch (act. 3/9) vorgesehen und von der Pauschale erfasst. Über die Abbrucharbeiten habe die Klägerin eine Saldoerklärung abgegeben. Hinsichtlich Rapport Nr. 25635 stellt sich die Beklagte im Wesentlichen auf den Standpunkt, die Leistungen seien im Baumeisterwer k- vertrag (act. 3 /7) eingepreist. Hinsichtlich der übrigen in Randziffer 121 bis 124 der Klageschrift aufgeführten Regierapporte anerkennt die Beklagte die Vergü- tung nach Regie sowie die Preise für die geltend gemachten Personalaufwände (hinsichtlich Rapport Nr. 27205 abzüglich pauschal CHF 364.–), bestreitet hinge- gen die Materialpreise (hinsichtlich Rapport Nr. 27205 anerkennt sie indessen den Preis für "Div. Kleinmaterial"). Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, die Materialpreise seien nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder un- angemessen (act. 46 Rz. 203 ff.). Zur Teilzahlung der Beklagten von CHF 16'447.50, welche die Klägerin vom gestützt auf die genannten Regierappor- te geschuldeten Betrag in Abzug bringen will, äussert sich die Beklagte nicht. 6.2. Würdigung 6.2.1. Vergütung nach Regie 6.2.1.1. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 22719, Nr. 22120, Nr. 25369, Nr. 24786, Nr. 24794, Nr. 27203, Nr. 27205, Nr. 27214, Nr. 27215 und Nr. 27294 anerkennt die Beklagte die Vergütungsart Regie. Die darin aufgeführten Leistungen sind folglich nach Regie zu vergüten. - 144 - 6.2.1.2. Bezüglich der Rapporte Nr. 25231, Nr. 25765, Nr. 22117, Nr. 22116, Nr. 22119, Nr. 24790 und Nr. 24792 erhebt die Beklagte die in Ziffer VI.6.1.2 hier- vor genannten Einwendungen. Diese verfangen indes nicht, wurden doch die ge- nannten Regierapporte von der Bauleitung vorbehaltlos unterzeichnet . Wie in Zif- fer V.3.4.2 hiervor festgestellt, richtet sich die Vergütung für die in den Regierapp- orten aufgeführten Leistungen diesfalls nach Regie. 6.2.1.3. Zusammengefasst richtet sich die Vergütung für sämtliche der in Randzi f- fer 121 bis 124 der Klageschrift genannten Rapporte – mit Ausnahme von R ap- port Nr. 25635 – nach Regie. Sogleich zu prüfen ist diesbezüglich die Höhe der Vergütung. Auf Rapport Nr. 25635 ist unter Ziffer VI.6.2.2 hiernach gesondert ein- zugehen. 6.2.1.4. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 25231, Nr. 22719, Nr. 25765, Nr. 22117, Nr. 22116, Nr. 22119, Nr. 22120, Nr. 25369, Nr. 24786, Nr. 24794, Nr. 27203, Nr. 27214 und Nr. 27215 anerkennt die Beklagte f ür den nun eingetretenen Fall der Vergütung nach Regie die Preise für die Personalaufwände. Bezüglich Rap- port Nr. 25231 anerkennt die Beklagte zusätzlich zu den Preisen für die Personal- aufwände den Preis für Stahlträger (act. 46 Rz. 203), bezüglich Rapport Nr. 25765 zusätzlich die Preise für die Positionen Beton und Div. Kleinmaterial (act. 46 Rz. 205), bezüglich Rapport Nr. 22117 zusätzlich den Preis für die Positi- on Div. Kleinmaterial (act. 46 Rz. 207) und bezüglich Rapport Nr. 22116 zusätz- lich den Preis für die Positionen Schalbrett, Spriess Nagel und Div. Kleinmaterial (act. 46 Rz. 206). Bezüglich Rapport Nr. 25369 blieben zusätzlich zu den Pr eisen für die Personalaufwände die Positionen Backstein SwissModul, Styrofoam, A b- deckband, Überzugsmörtel, Div. Kleinmaterial, Leca Beton, Rührwerk, Stichsäge, Schaltafel und Pritschenwagen unbestritten, weshalb sie als anerkannt gelten (act. 46 Rz. 211). Die übrigen in den Rapporten Nr. 25231, Nr. 22719, Nr. 25765, Nr. 22117, Nr. 22116, Nr. 22119, Nr. 22120, Nr. 25369, Nr. 24786, Nr. 24794, Nr. 27203, Nr. 27214 und Nr. 27215 geltend gemachten Preise für verwendetes Material bzw. für die verwendete Mulde bestreitet die Beklagte, im Wesentlichen mit der Begründung, diese seien nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen (act. 46 Rz. 203 ff.). Es gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor - 145 - Ausgeführte: Die Klägerin hätte bezüglich der strittigen Positionen – namentlich das verwendete Material – substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Ihr sind daher für die genannten Rapporte lediglich die von der Beklagten duplicando anerkannten Beträge von gesamthaft CHF 27'944.10 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Konkret sind dies die folgenden Beträge: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Anerkannt in: Rapport Nr. 25231 CHF 533.00 act. 46 Rz. 203 Rapport Nr. 22719 CHF 270.00 act. 46 Rz. 204 Rapport Nr. 25765 CHF 2'222.00 act. 46 Rz. 205 Rapport Nr. 22117 CHF 1'003.00 act. 46 Rz. 207 Rapport Nr. 22116 CHF 1'253.00 act. 46 Rz. 206 Rapport Nr. 22119 CHF 1'158.00 act. 46 Rz. 208 Rapport Nr. 22120 CHF 458.00 act. 46 Rz. 209 Rapport Nr. 25369 CHF 5'633.60 act. 46 Rz. 211 Rapport Nr. 24786 CHF 3'885.50 act. 46 Rz. 212 Rapport Nr. 24794 CHF 700.00 act. 46 Rz. 214 Rapport Nr. 27203 CHF 2'141.00 act. 46 Rz. 215 Rapport Nr. 27214 CHF 6'546.00 act. 46 Rz. 217 Rapport Nr. 27215 CHF 2'141.00 act. 46 Rz. 218 Total CHF 27'944.10 6.2.1.5. Rapport Nr. 24790: Die Klägerin macht gestützt auf diesen Rapport eine Forderung von CHF 4'683.25 (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Während die Beklagte im Rahmen ihrer Klageantwort einen Betrag von CHF 4'115.25 (brutto, exkl. MwSt.) anerkennt (act. 23 S. 115), bleibt der von ihr vertretene Standpunkt im Rahmen ihrer Duplik unklar. So führt sie einerseits aus, die Forderung werde im Umfang von CHF 3'242.– bestritten. Andererseits führt sie unter derselben Rand- ziffer aus, es würden CHF 3'242.– anerkannt (act. 46 Rz. 213). Gleichermassen unverständlich sind ihre in Randziffer 213 lit. b und c ihrer Duplik gemachten Aus- führungen (act. 46 Rz. 213 lit. b und c). Es ist – für den hier eingetretenen Fall der Vergütung nach Regie (siehe Ziffer VI.6.2.1.2 hiervor) – schlicht unklar, welche Preise für die gemäss Rapport Nr. 24790 unbestrittenermassen erbrachten Lei s- tungen die Beklagte nunmehr bestreiten will . Mangels rechtsgenügender Bestrei- tung hat di e klägerische Forderung gesamthaft als unbestritten zu gelten. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 24790 aufgeführten Leistungen ein Betrag von CHF 4'683.25 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. - 146 - 6.2.1.6. Rapport Nr. 24792: Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport gel- tend gemachte Forderung von CHF 1'059.80 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten duplicando bestritten, mit der Begründung, die Reinigung der Ba u- platzinstallation gehöre zur separat entschädigten B austelleneinrichtung und sei entsprechend einzupreisen gewesen (act. 46 Rz. 213). Rapport Nr. 24792 wurde von der Bauleitung vorbehaltlos unterzeichnet. Die Ver- gütung der darin aufgeführten Leistungen richtet sich nach Regie (siehe Zi f- fern V.3.4.2 und VI.6.2.1.2 hiervor). Der beklagtische Einwand, wonach die Reini- gung einzupreisen gewesen wäre, verfängt damit nicht. Eventualiter bestreitet die Beklagte einzig die Materialpreise, konkret die Positio- nen Winkelschleifer und Pritschenwagen, mit der Begründung, dies sei Hand- werkzeug oder Baustell eneinrichtung und zudem überteuert (act. 46 Rz. 213 lit. e). Die Preise für Personalaufwand von total CHF 895.50 (brutto, exkl. MwSt. [act. 3/178]) haben damit als anerkannt zu gelten. In Bezug auf die strittigen Mate- rialpreise hat die Klägerin nicht substantiiert dargelegt, wie sie ihre Preise für die strittigen Positionen Winkelschleifer und Pritschenwagen konkret festgesetzt hat. Für die in Rapport Nr. 24792 aufgeführten Leistungen kann ihr deshalb einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 895.50 (brutto, exkl. MwSt.) zu- gesprochen werden. 6.2.1.7. Rapport Nr. 27205: Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport gel- tend gemachte Forderung von CHF 3'810.70 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten duplicando im Umfang von CHF 2'719.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt und im darüber hinausgehenden Umfang bestritten. Ebenfalls anerkannt wird die grundsätzliche Vergütung nach Regie. Bezüglich des Personalaufwands bringt die Beklagte vor, es sei ein pauschaler Abzug von CHF 364.– für Schleifen und R ei- nigen zu machen, da diese Positionen inklusiv seien. Bezüglich der für den Mat e- rialaufwand geltend gemachten Preise anerkennt die Beklagten einzig die Posit i- on Div. Kleinmaterial. Die Preisbildung der übrigen Material- und Gerätepositionen bestreitet sie (act. 46 Rz. 216). Die Klägerin ihrerseits hat sich auf diese duplican- do erfolgten Behauptungen der Beklagten nicht mehr vernehmen lassen. Replica- ndo hat sie sich mit den Ausführungen begnügt, wonach die Parteien eine A b-- 147 - rechnung nach Aufwand vereinbart hätten und der Regierapport vom neuen Bau- leiter AE._____ vorbehaltlos unterzeichnet worden sei (act. 38 S. 246 f.). Näheres zu den Material - und Gerätepreisen hat sie nicht aus geführt. Es wäre an ihr g e- wesen, darzutun, wie sie ihre Preise in Bezug auf die strittig gebliebenen Material- und Gerätepositionen konkret gebildet hat. Da sie sich überdies zum von der B e- klagten vorgenommenen Abzug von CHF 364.– für Schleifen und Reinigen nicht geäussert hat, gilt dieser als anerkannt. Entsprechend ist der Klägerin für die in Rapport Nr. 27205 aufgeführten Leistungen einzig der von der Beklagten duplic a- ndo anerkannte Betrag von CHF 2'719.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 6.2.1.8. Rapport Nr. 27294: Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport gel- tend gemachte Forderung von CHF 4'057.90 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten duplicando im Umfang von CHF 2'142.– (brutto, exkl. MwSt.) ane r- kannt. Zur Begründung führt die Beklagte im Wesentlichen an, es seien die Ei n- zelpositionen, deren Regieansätze nicht ausgewiesen seien, abzuziehen. Eine merkliche Position dabei sei "Fugen abdichten mit Bitumen" mit einem Betrag von CHF 1'789.15 (act. 46 Rz. 219; act. 3/182). Die Klägerin liefere weder Angaben noch Beweise dafür, wie sie auf diese Preisposi tion komme. Ohnehin sei dafür keine Position im Arbeitsrapport ausgewiesen. Entsprechend sei nur der ausge- wiesene Personalaufwand zu entschädigen (act. 46 Rz. 219). Zu diesen im Rah- men der Duplik neu aufgestellten Behauptungen hat sich die Klägerin nicht m ehr geäussert und sich mit ihren im Rahmen der Klageschrift gemachten Ausführun- gen begnügt, wonach die Regiearbeiten von der Beklagten bzw. deren Bauleitung in Auftrag gegeben worden seien und der Rapport von Letzterer unterzeichnet worden sei (act. 1 S. 139). Nachdem die Beklagte die Position "Fugen abdichten mit Bitumen" konkret bestritten hat, wäre es an der Klägerin gewesen, darzul e- gen, inwiefern sie gestützt auf welche Grundlage einen Anspruch auf einen B e- trag von CHF 1'789.15 für eine Position "Fugen a bdichten mit Bitumen" hat und wie sich dieser Betrag zusammensetz t. Wie die Beklagte zutreffend vorbringt, ist die genannte Position nicht im Rapport Nr. 27294 (act. 3/182) aufgeführt. Eine Vergütung kommt insoweit nicht in Betracht. Was hingegen die restlichen von der Klägerin geltend gemachten Positionen gemäss Rapport Nr. 27294 anbelangt, so bringt die Beklagte lediglich pauschal vor, es seien die Einzelpositionen, deren - 148 - Regieansätze nicht ausgewiesen seien, abzuziehen. Welche Positionen dies sein sollen, führt sie nicht aus. Dem Schlusssatz in Randziffer 219 der Duplik , es kön- ne nur der ausgewiesene Personalaufwand in der Höhe von CHF 2'142.– (brutto, exkl. MwSt.) entschädigt werden, kann ebenfalls nicht entnommen werden, we l- chen Standpunkt die Beklagte hinsichtlich der in Rapport Nr. 27294 geltend ge- machten Positionen – soweit sie nicht die Position "Fugen abdichten mit Bitumen" betreffen – einnimmt. Der Personalaufwand ergibt gesamthaft einen Betrag von CHF 1'441.– (brutto, exkl. MwSt.) und nicht von CHF 2'142.–. Aufgrund der unkla- ren Ausführungen der Beklagten hat letztlich einzig die Position "Fugen abdichten mit Bitumen" mit einem Betrag von CHF 1'789.15 (brutto, exkl. MwSt.) als bestri t- ten zu gelten. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 27294 aufgeführten Leistungen ein Betrag von CHF 2'268.75 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen (CHF 4'057.90 ./. CHF 1'789.15). 6.2.2. Nicht zusätzlich zu vergütende Leistungen Rapport Nr. 25635: Dieser Rapport wurde vom Bauleiter N._____ mit dem Ve r- merk bzw. Vorbehalt " Info: Mehraufwand wird verrechnet mit Minderkosten durch Einsparung Spriessung zu Ausschreibung! Vorbehalt N._____" unterzeichnet (act. 3/175). Die Klägerin macht eine Forderung von CHF 6'308.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend und begrün- det diese damit, dass es zufolge der nachträglichen Änderung des Spriesskon- zepts am 7. und 8. Mai 2015 zu einem Arbeitsunterbruch gekommen sei, weshalb die Parteien vereinbart hätten, dass das Umdisponieren von zwei Maurern und zwei Bauarbeitern sowie eines Vorarbeiters mit CHF 6'308.– in Rechnung zu stel- len sei. Die Kosten des Arbeitsunterbruchs seien nicht in die Einheitspreise ei n- zupreisen gewesen (act. 38 S. 244 f.). Die Beklagte ihrerseits bestreitet die kläge- rische Forderung, im Wesentlichen mit der Begründung, der Klägerin seien keine Mehraufwendungen entstanden und es habe keine Vereinbarung über eine Ent- schädigung der (bestrittenen) Mehraufwendungen im Betrag von CHF 6'308.– gegeben. Es hätten keine Arbeiter umdisponiert werden müssen, es hätte andere Arbeiten auf der Baustelle zu verrichten gegeben. Die Klägerin habe sich im Werkvertrag Nr. 21107 zudem verpflichtet, das Risiko eines allfälligen Leerlaufs - 149 - zu übernehmen und einzuprei sen (act. 3/7 S. 23 [Position R 949.220]) (act. 46 Rz. 210). Da die Bauleitung den Rapport Nr. 25635 mit dem Vermerk bzw. Vorbehalt " Info: Mehraufwand wird verrechnet mit Minderkosten durch Einsparung Spriessung zu Ausschreibung! Vorbehalt N._____" unterzeichnet hat, fällt dessen tatsächliche (natürl iche) Verm u- tung der Richtigkeit dahin, und es wäre an der Klägerin gewesen, im Einzelnen und konkret darzutun, inwiefern die geltend gemachten Aufwendungen gemäss Rapport Nr. 25635 nicht unter Position R 949.220 des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 23) fallen und damit – wie von der Beklagten vorgebracht – im Werk- vertrag eingepreist sein sollen. Dies hat sie nicht getan. Vielmehr begnügt sich die Klägerin mit ihrer pauschalen Entgegnung, die Kosten dieses Arbeitsunterbruchs seien nicht in die Einheitspreise einzupreisen gewesen (act. 38 S. 244 f.). Die be- klagtische Darstellung gemäss Duplik ist damit unbestritten geblieben, weshalb der Klägerin für die in Rapport Nr. 25635 aufgeführten Leistungen keine Vergü- tung zuzusprechen ist. 6.2.3. Zwischenfazit Insgesamt sind der Klägerin für die gestützt auf die obgenannten Rapporte er- brachten Leistungen CHF 38'510.60 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Von di e- sem Betrag sind – wie von der Klägerin geltend gemacht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% allgemeine Abzüge in Abzug zu bri n- gen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Dies ergibt einen Betrag von CHF 38'680.05 (netto, inkl. MwSt.). 6.2.4. Teilzahlung der Beklagten Vom Betrag von CHF 38'680.05 (netto, inkl. MwSt.) in Abzug zu bringen is t die ebenfalls unbestritten gebliebene Teilzahlung der Beklagten von CHF 16'447.50. - 150 - 6.3. Fazit Die Klägerin hat somit für zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen be- treffend Liegenschaft D._____-strasse Anspruch auf CHF 22'232.55 (netto, inkl. MwSt.). 7. Zusammenfassung Betreffend die Liegenschaft D._____-strasse stehen der Klägerin zusammenfas- send folgende Ansprüche zu (netto, inkl. MwSt.): Ausmass CHF 224'773.30 Regie CHF 117'627.70 Mehrkosten – Nachtrag Nr. 2 – Zusätzliche Regiearbeiten CHF 22'232.55 TOTAL CHF 364'633.55 8. In Abzug zu bringende (Akonto-)Zahlungen der Beklagten 8.1. Die Beklagte leistete sowohl für die Abbruch- und Sanierungsarbeiten als auch für die Baumeister - und Beton-/Stahlbetonarbeiten betreffend Liegenschaft D._____-strasse diverse Zahlungen im Gesamtbetrag von CHF 442'776.50 (act. 38 Rz. 55; act. 23 Rz. 78; act. 46 Rz. 54). Vom genannten Betrag ent fallen unbestrittenermassen CHF 166'015.40 (recte: CHF 166'017.40, denn die Klägerin hat sich bei der Addition vertan [act. 38 Rz. 24 und Rz. 55]) auf Abbruch- und Sa- nierungsarbeiten; sie sind vorliegend nicht streitgegenständlich. Der Restbetrag von CHF 276'761.10 (recte: CHF 276'759.10) entfällt – ebenfalls unstreitig – auf Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten. 8.2. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, der ganze Restbetrag von CHF 276'761.10 (recte: CHF 276'759.10) sei von der Forderung der Klägerin be- treffend Liegenschaft D._____- strasse in Abzug zu bringen (act. 46 Rz. 55). Die Klägerin ihrerseits macht geltend, dass im vorliegenden Ver fahren nebst der nicht - 151 - zuordenbaren Zahlung von CHF 55'353.15 einzig die drei von der Beklagten ge- leisteten Akontozahlungen über CHF 48'384.–, über CHF 68'256.– und über CHF 67'284.– von ihrer Forderung betreffend Liegenschaft D. _____-strasse a b- zuziehen seien (act. 38 Rz. 55 und 24) ; gesamthaft somit CHF 239'277.15. Inwie- fern bzw. für welche konkreten Rechnungen und Einzelbuchungen, welche nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, die restlichen CHF 37'481.95 (d.h. CHF 276'759.10 abzüglich die vorliegend zu berücks ichtigenden Zahlungen von gesamthaft CHF 239'277.15) Verwendung fanden, legt die Klägerin im Rah- men ihrer Replik im Einzelnen und ausführlich dar (act. 38 Rz. 55 und Rz. 24). Die Beklagte ihrerseits begnügt sic h mit der pauschalen Behauptung, der Restbetrag von CHF 276'761.10 (recte: CHF 276'759.10) verbleibe zur Deckung der Forde- rungen aus dem Baumeistervertrag betreffend Liegenschaft D._____- strasse, oh- ne jedoch auf die detaillierten Ausführungen der Klägerin (act. 38 Rz. 53) einz u- gehen (act. 46 Rz. 55). Die genannten Ausführungen der Klägerin werden von der Beklagten damit nicht rechtsgenügend bestritten, weshalb sie als anerkannt zu gelten haben. 8.3. Damit sind im vorliegenden Verfahren die Zahlung von CHF 55'353.15 so- wie die drei von der Beklagten geleisteten Akontozahlungen von CHF 48'384.–, von CHF 68'256.– und von CHF 67'284.– zu Gunsten der Beklagten zu berüc k- sichtigen. 8.4. Die Akontozahlungen von gesamthaft CHF 183'924.– sind folglich von der der Klägerin zuzusprechenden Vergütung von CHF 364'633.55 betreffend Li e- genschaft D._____-strasse in Abzug zu bringen. Den Betrag von CHF 55'353.15 macht die Klägerin unter dem separaten Titel "Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten" geltend. Da sich die Gliederung des vorliegenden Entscheids im Wesentlichen am Aufbau der Klageschrift orien- tiert, wird der Betrag von CHF 55'353.15 unter dem – ebenfalls separaten Titel "Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten" in Ziffer VIII hiernach zu Gunsten der Beklagten berücksichtigt. Auf die dortigen Erwägungen ist zu verweisen. - 152 - 9. Fazit Forderung betr. Liegenschaft D._____-strasse Der Klägerin hat bezüglich Liegenschaft D._____- strasse einen Anspruch auf CHF 180'709.55 (netto, inkl. MwSt.). Der " nicht zuordenbare Betrag" von CHF 55'353.15 findet unter Ziffer VIII hiernach Berücksichtigung. VII. Forderung betr. Liegenschaft E._____-strasse 1. Ausgangslage Die Klägerin macht für von ihr auf der Liegenschaft E._____- strasse erbrachte Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten – ohne Berücksichtigung der von der Beklagten geleisteten, nicht zuordenbaren Zahlungen (auf welche unter Ziffer VIII hiernach separat einzugehen sein wird) – einen noch offenen Werklohn von CHF 492'012.40 (netto, inkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 165; act. 38 Rz. 62 und Rz. 439) . Der Betrag setzt sich gemäss klägerischer Darstellung wie folgt z u- sammen (jeweils netto, inkl. MwSt. [act. 1 Rz. 165; act. 38 Rz. 62]): Ausmass: CHF 454'104.50 Regie: CHF 73'034.35 Mehrkosten infolge Arbeitsunterbruch (Baustopp): CHF 11'245.25 1. Akontozahlung ./. CHF 48'384.00 2. Akontozahlung ./. CHF 139'536.00 3. Akontozahlung ./. CHF 18'792.00 Zwischentotal CHF 331'672.10 Zusätzliche Regie: CHF 160'340.30 Total CHF 492'012.40 Auf die obgenannten Positionen ist nachfolgend einzugehen. 2. Ausmass 2.1. Ausgangslage 2.1.1. Die Parteien sind sich einig, dass die Mengen der zu Einheitspreisen zu vergütenden Leistungen nach tatsächlichem Ausmass zu ermitteln sind (siehe Zif- fer V.2.2 hiervor). Die Klägerin stützt ihre Forderung auf das handschriftlich korr i-- 153 - gierte Schlussausmass vom 6. Juni 2016 (act. 3/51). Sie berechnet im Rahmen ihrer Rechtsschriften ein tatsächliches Ausmass im Betrag von CHF 452'115.20 brutto, exkl. MwSt. (recte: CHF 452'157.55 brutto, exkl. MwSt.) (act. 1 Rz. 127; act. 38 S. 258). Die Klägerin führt aus, sie lasse sich darauf behaften, dass sie l e- diglich CHF 452'115.20 brutto, exkl. MwSt. als effektives Ausmass in der (G e- samt-)Schlussrechnung vom 20. Juni 2016 ausgewiesen habe. Die Beklagte schulde der Klägerin somit CHF 452'115.20 brutto, exkl. MwSt. bzw. – abzüglich werkvertraglich vereinbarter Rabatte von 6% und allgemeinen Bauabzügen v on 1% sowie zuzüglich Mehrwertsteuer von 8% – CHF 454'104.50 netto, inkl. MwSt. (act. 1 Rz. 131). Sie (die Klägerin) habe die folgenden Leistungen erbracht (act. 1 Rz. 127 S. 141 ff.; act. 38 Rz. 441 S. 250 ff., insb. S. 258): NPK-Position CHF (brutto, exkl. MwSt.) Total 113 (Baustelleneinrichtungen) CHF 86'411.30 Total 117 (Abbrüche und Demontagen) CHF 5'400.95 Total 211 (Baugruben und Erdbau)/ Total 237 (Kanalisation und Entwässerung) CHF 2'003.40 Total 241 (Ortbetonbau) CHF 203'516.92 Total 314 (Maurerarbeiten) CHF 125'996.05 Total 321 (Montagebau in Stahl) CHF 28'304.90 Gesamtsumme CHF 452'157.55 2.1.2. Die von der Klägerin gestützt auf das korrigierte Schlussausmass vom 6. Juni 2016 (act. 3/51) unter dem Titel "NPK 117 (Abbrüche und Demontagen)" geltend gemachten Positionen und Beträge von gesamthaft CHF 5'400.95 (brutto, exkl. MwSt.) sowie die gemäss Replik unter dem Titel "NPK 211 (Baugruben und Erdbau)/NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung)" geltend gemachten Pos itio- nen und Beträge von gesamthaft CHF 2'003.40 (brutto, exkl. MwSt.) werden von der Beklagten nicht bestritten (act. 38 Rz. 441 S. 2 f.). Der Klägerin steht damit unter diesen Positionen unbestrittenermassen ein Betrag von CHF 7'404.35 - 154 - (brutto, exkl. MwSt .) zu. Die von der Klägerin unter den Titeln "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)", "NPK 241 (Ortbetonbau)", "NPK 314 (Maurerarbeiten)" und "NPK 321 (Montagebau in Stahl)" geltend gemachten Einzelpositionen wer- den von der Beklagten zumindest teilweise bestritt en. Auf diese ist im Folgenden einzugehen. 2.2. Zur Aufnahme der Ausmasse und deren Anerkennung Diesbezüglich kann auf die in Ziffer V.2.3 hiervor gemachten Ausführungen ver- wiesen werden, welche mutatis mutandis auch hier gelten. Festzuhalten ist insbe- sondere, dass sowohl das Ausmass Nr. 1 (act. 3/44) als auch das Ausmass Nr. 2 (act. 3/46) nicht als anerkannt gelten. Das Ausmass Nr. 3 (zugleich Schlussaus- mass; act. 3/51), auf welches die Klägerin ihre Forderung stützt, gilt im Umfang der handschriftlich gekürzten Positionen der I._____ AG nicht als anerkannt. In diesem Umfang vermag das Schlussausmass folglich auch keinen Beweis für die tatsächlichen Ausmasse zu erbringen (siehe Ziffer V.2.1.2 hiervor). Im Folgenden sind die (teilweise strittigen) Ausmasspositionen zu prüfen. 2.3. Teilweise bestrittene Position NPK 113 (Baustelleneinrichtung) 2.3.1. Unbestrittene Positionen 2.3.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 6. Juni 2016 (act. 3/51) einen Betrag von CHF 86'411.30 (brutto, exkl. MwSt.) für "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)" geltend (act. 1 Rz. 127 S. 141; act. 38 Rz. 441 S. 2). Die Position "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)" setzt sich zusammen aus den in der Replik aufgelisteten Einzelpositionen und Beträgen (der von der Kläg e- rin geltend gemachte Betrag ergibt sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" [act. 38 S. 2; act. 39/296 S. 1]). 2.3.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich die unter den Positionen 181.101 (vorhal- ten), 181.201 (Monatsmiete Kran) und 238.104 (Kontrolle) geltend gemachten Be- träge (act. 23 S. 119 ff.; act. 46 S. 193 f.). Den unter der Position 243.111 (Schi e- betor vorhalten) geltend gemachten Betrag anerkennt die Beklagte explizit - 155 - (act. 23 S. 122; act. 46 S. 194). Zu den unter den übrigen Positionen geltend ge- machten Beträgen äussert sie sich nicht. Die von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb – mit Ausnahme der Positionen 181.101 (vorhalten), 181.201 (Monatsmiete Kran) und 238.104 (Kon- trolle) – als anerkannt zu gelten. 2.3.1.3. Zusammengefasst anerkennt die Beklagte unter dem Titel "NPK 113 (Baustelleneinrichtung)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 67'861.30 (brutto, exkl. MwSt.). Im Folgenden sind die unter dem Titel "NPK 113 (Baustel- leneinrichtung)" noch strittigen Positionen zu prüfen. 2.3.2. Position 181.101 (vorhalten) 2.3.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.3.2.1.1. Für die Position "181.101 (vorhalten)" macht die Klägerin CHF 11'200.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 128 S. 143 f.; act. 38 S. 259). Zur B e- gründung führt sie unter Hinweis auf die Tagesrapporte vom 13. März 2015 und vom 13. Mai 2016 (act. 3/25 und 3/184) an, die Vorhaltezeit der Baustelleneinrich- tung habe effektiv 14 Monate betragen (13. März 2015 bis 13. Mai 2016). Kalk u- liert gewesen sei eine Vorhaltezeit von 10 Monaten. Die Parteien hätten vertrag- lich eine Mehrvergütung von CHF 2'800.– pro Monat vereinbart. Für das Vorhal- ten des Krans für vier zusätzliche Monate schulde die Beklagte der Klägerin somit CHF 11'200.– (act. 1 Rz. 128 S. 143 f.). Die Bauzeitverlängerung habe sich die Beklagte anrechnen zu lassen (act. 38 S. 259). 2.3.2.1.2. Die Beklagte bestreitet diese Position vollumfänglich, eventualiter ge- steht sie der Klägerin einen Betrag von CHF 1'500.– (brutto, exkl. MwSt.) zu . Sie bringt vor, die Baustelleneinrichtung sei nicht vollständig über den gesamten Zei t- raum vorgehalten worden, und es sei nicht belegt und nicht nachvollziehbar, was genau wie lange vorgehalten worden sei (act. 23 Rz. 74 S. 120). Zudem bestreitet sie, dass die Baustelleneinrichtung erst am 13. Mai 2016 entfernt worden ist (act. 46 S. 193). Die Klägerin habe sodann kein Anrecht auf eine Entschädigung - 156 - für Vorhalten der Einrichtung, weil sie durch ihre schleppende Leistung massge- bend selber für die Verzögerung verantwortlich sei (act. 23 Rz. 74 S. 119). 2.3.2.2. Würdigung 2.3.2.2.1. Wie die Beklagte zutreffend ausführt, beweist der Tagesrapport vom 13. Mai 2016 (act. 3/184; Verfasser unbekannt) nicht, dass die Baustelleneinric h- tung bis zum 13. Mai 2016 vorgehalten wurde. Ob die Baustelleneinrichtung tat- sächlich bis zum 13. Mai 2016 vorgehalten wurde, kann aber ohnehin offen blei- ben. Nachdem die Forderung von der Beklagten bestritten wird, wäre es an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, weshalb und inwiefern das Vorhalten wel cher Baustelleneinrichtung (bestehend aus welchen Teilen) bis zum 13. Mai 2016 – und damit vier zusätzliche Monate – notwendig gewesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an einer anspruchsbegründenden Tatsachenbehauptung; ein Beweisverfahren erübrigt sich. 2.3.2.2.2. Sollte sich die Klägerin hinsichtlich ihrer Forderung unter der Position 181.101 (vorhalten) auf besondere Verhältnisse im Sinne von Art. 58 SIA -Norm 118 stützen wollen, so sei auf das in Ziffer V.2.4.2.2.4 hiervor Ausgeführte ver- wiesen. Mit ihrem pauschalen Vo rbringen, die Bauzeitverlängerung habe sich die Beklagte anrechnen zu lassen, vermag die Klägerin weder die Ursache des gel- tend gemachten Mehraufwandes noch deren Zuteilung in den Risikobereich der Beklagten noch den natürlichen und den adäquaten Kausalzus ammenhang zwi- schen Ursache und Folgen rechtsgenügend darzutun. Diesbezügliche Tats a- chenbehauptungen fehlen, weshalb sich ein Beweisverfahren ebenfalls erübrigt. 2.3.2.2.3. Mangels rechtsgenügender Tatsachenbehauptungen ist der Klägerin für die Position 181.101 (vorhalten) keine Vergütung zuzusprechen. 2.3.3. Position 181.201 (Monatsmiete Kran) 2.3.3.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.3.3.1.1. Für die Position "181.201 (Monatsmiete Kran) " macht die Klägerin CHF 7'000.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 128 S. 144; act. 38 - 157 - S. 259 f.). Zur Begründung führt sie an, sie habe den Kran insgesamt 11.75 M o- nate (vom 20. Januar 2015 bis 15. Dezember 2015), vorhalten müssen, mithin 0.25 Monate länger als vereinbart (act. 1 Rz. 128 S. 144). Die Beklagte habe im Korrex der I._____ AG (act. 3/51 S. 31) einen Betrag von CHF 2'000.– anerkannt (act. 38 S. 260). 2.3.3.1.2. Die Beklagte bringt vor, es sei zutreffend, dass der Kran am 20. Januar 2015 aufgebaut und am 15. Dezember 2015 abgebaut worden sei. Allerdings sei das Installieren des Krans sowie der erste Monat in NPK 241.512.20101 des Werkvertrags Abbruch (act. 3/10 S. 27) mit einer Entschädigung von CHF 18'000.– erfasst. Die Nutzungszeit aus dem Werkvertrag Baumeister (act. 3/7) habe somit erst am 20. Februar 2015 begonnen, womit sich eine Nut- zungszeit unter dem Werkvertrag Baumeister (act. 3/7) von zehn Monaten (20. Februar 2015 bis 15. Dezember 2015) ergebe, welche durch die Pauschale der Baustelleneinrichtung abgedeckt sei. Im handschriftlichen Korrex sei von einer Kranstandzeit vom 13. März 2015 bis 19. Januar 2016 ausgegangen worden, weshalb dort CHF 2'000.– vermerkt seien ( act. 23 S. 121; act. 46 Rz. 223 S. 193 f.). 2.3.3.2. Würdigung 2.3.3.2.1. Die Beklagte hat die klägerische Forderung für die Position 181.201 (Monatsmiete Kran) noch im Rahmen der Klageantwort vollumfänglich bestritten. Auf welchen Standpunkt sich die Beklagte im Rahmen ihrer Duplik stellen will, i n- dem sie einerseits vorbringt, die Position sei durch die Pauschale der Baustellen- einrichtung abgedeckt, andererseits aber implizit einräumt, der Klägerin im hand- schriftlichen Korrex (act. 3/51 S. 31) einen Betrag von CHF 2'000.– zugestanden zu haben, erhellt nicht. Da die Beklagte in ihrer Duplik unter Verweisung auf den elektronischen Kor rex der I._____ AG (act. 39/293) jedoch sinngemäss erklärt, die dortigen Positionen und Beträge, zu welchen auch die Position 181.201 (M o- natsmiete Kran) im Umfang von CHF 2'000.– (brutto, exkl. MwSt.) gehört, zu a n- erkennen (act. 46 Rz. 223 S. 193), steht der Klägerin für diese Position zumindest ein Betrag von CHF 2'000.– (brutto, exkl. MwSt.) zu. - 158 - 2.3.3.2.2. Im übersteigenden Betrag wäre es hingegen an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu behaupten, inwiefern die Nutzung des Krans im U m- fang von einem Monat durc h den Werkvertrag Abbruc h (act. 3/10 S. 27) und dar- über hinaus durch die Pauschale der Baustelleneinrichtung im Werkvertrag Bau- meister (act. 3/7) nicht gedeckt sein soll. Diesbezügliche Tatsachenbehauptungen fehlen jedoch, so dass sich ein Beweisverfahren erübrigt. Hinsichtlich d er unzu- reichenden Form der offerierten Beweismittel gilt zudem das in Ziffer V.2.4.2.2.5 hiervor Gesagte. D ie Klägerin kann auch aus den dort genannten Gründen nicht zum Beweis zugelassen werden. 2.3.3.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position 181.201 (Monatsmiete Kran) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 2'000.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.3.4. Position 238.104 (Kontrolle) 2.3.4.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.3.4.1.1. Für die Position " 238.104 (Kontrolle) " macht die Klägerin CHF 350.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie an, es hätten von ihr fünf Baustellenleuchten vom 13. März 2015 bis 13. Mai 2016 vorgehalten werden müssen, mithin 14 Monate und nicht nur 11 Monate (act. 1 Rz. 128 S. 144). 2.3.4.1.2. Die Beklagte bestreitet, dass bis März 2016 fünf Leuchten installiert gewesen seien. Sie bringt im Wesentlichen vor, es seien zehn Monate beauftragt gewesen, es liege teilweise eine doppelte Verrechnung vor und mangels Bewe is der Leistung sowie zufolge Überschneidung mit dem Werkvertrag Abbruch wür- den nur CHF 275.– anerkannt (act. 23 S. 121; act. 46 S. 194). 2.3.4.1.3. Die Klägerin hält dem entgegen, es habe keine doppelte Verrechnung gegeben. In der Pauschale des separaten Werkv ertrags Nr. 11212 (act. 3/10 S. 17 des Leistungsverzei chnisses) sei lediglich das Vorhalten von 20 LE (St. x Menge) vorgesehen gewesen (und somit nicht das Vorhalten von Baustelle n- leuchten über 10 Monate). Der Pauschalwerkvertrag Nr. 11212 (act. 3/10) sei für - 159 - die unter dem Einheitspreisvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) erbrachten Arbeiten nicht massgeblich (act. 38 S. 260). 2.3.4.2. Würdigung 2.3.4.2.1. Nachdem die klägerische Forderung im CHF 275.– (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Umfang strittig ist (act. 23 S. 121; act. 46 S. 194), hätte die Kläge- rin konkret und substantiiert behaupten müssen, weshalb und inwiefern eine Zahl von fünf Leuchten für eine Dauer von 14 statt elf Monaten notwendig gewesen sein soll. Dies hat sie nicht getan. Es fehlt damit an anspruchsbegründenden Tat- sachenbehauptungen. Ob und inwiefern die Baustellenleuchten unter den Pau- schalwerkvertrag Nr. 11212 (act. 3/10) gefallen wären, kann bei diesem Ergebnis offen bleiben. Mangels rechtsgenügender Tatsachenbehauptungen erübrigt sich auch ein Beweisverfahren. 2.3.4.2.2. Der Klägerin ist damit unter der Position 238.104 (Kontrolle) der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 275.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzuspre- chen. 2.3.5. Fazit NPK 113 (Baustelleneinrichtung) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 113 (Baustelleneinric h- tung)" ein Betrag von CHF 70'136.30 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.4. Teilweise bestrittene Position NPK 241 (Ortbetonbau) 2.4.1. Unbestrittene Positionen 2.4.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 6. Juni 2016 (act. 3/51) eine Forderung von CHF 204'422.15 brutto, exkl. MwSt. (recte: CHF 204'245.15 brutto, exkl. MwSt.) (gemäss act. 1 S. 142) bzw. CHF 203'516.92 brutto, exkl. MwSt. (gemäss act. 38 Rz. 441 S. 252 ff.) geltend. Der unter Position "NPK 241 (Ortbetonbau)" zuletzt geltend gemachte Betrag von CHF 203'516.92 brutto, exkl. MwSt. setzt sich zusammen aus den in der Replik aufgelisteten Ei n- zelpositionen und Beträgen (der von der Klägerin geltend gemachte Betrag ergibt - 160 - sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" [act. 38 S. 252 bis S. 256; act. 39/296 S. 2 bis S. 6]). 2.4.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich die unter den Positionen R119.007 (Aushub maschinell) und R129.001 (Mauerwerk abbrechen) geltend gemachten Beträge (act. 23 S. 122 ff.; act. 46 S. 195 f.). Den unter der Position 726.201 (Holzverbunddecke) geltend gemachten Bet rag anerkennt die Beklagte explizit (act. 46 S. 196). Zu den unter den übrigen Positionen geltend gemachten Betr ä- gen äussert sie sich nicht. Die von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben deshalb – mit Ausnahme der Positionen R119.007 (Aushub maschinell) und R129.001 (Mauerwerk abbrechen) – als aner- kannt zu gelten. 2.4.1.3. Zusammengefasst anerkennt die Beklagte unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 193'656.02 (brutto, exkl. MwSt.) . Im Folgenden sind die unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau)" noch strittig gebliebenen Positionen zu prüfen. 2.4.2. Position R119.007 (Aushub maschinell) 2.4.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.2.1.1. Die Klägerin macht für die Position " R119.007 (Aushub maschinell)" ei- nen Betrag von CHF 720.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie an, sie sei beim Aushub auf l eichten Fels gestossen, weshalb sie nicht mehr nur graben, sondern den Fels habe wegspitzen müssen. Hierzu habe sie einen Elekt- robagger ("Roboter") einsetzen müssen, was mit Mehrkosten verbunden gewesen sei. Der feste Boden habe sodann nicht einfach aufgelockert werden können. Diese Behinderung sei der Bauleitung angezeigt und von dieser im Protokoll Nr. 4 vom 1. April 2015 (act. 3/188) vermerkt worden. Als Entschädigung für diese B e- hinderung hätten der Bauleiter der Beklagten, N._____, und L._____ (von der Klägerin) vereinbart, dass die Klägerin diese Arbeiten mit dem Faktor 2 ausmes- sen dürfe (act. 1 S. 146). Der Faktor 2 sei im handschriftlichen Korrex der I._____ AG (zu Unrecht) nicht anerkannt worden. Jedenfalls habe diese aber das Feld-- 161 - ausmass über 3.6 m 3 im handschriftlichen Korrex anerkannt (act. 3/51 S. 62) . Entsprechend bestehe gestützt auf den vereinbarten Einheitspreis von CHF 100.– zumindest ei n Anspruch auf Bezahlung von CHF 360.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 38 S. 261). 2.4.2.1.2. Während die Beklagte diese Position im Rahmen ihrer Klageantwort gänzlich bestreitet, gesteht sie der Klägerin gestützt auf den Korrex einen Betrag von CHF 360.– (brutto, exkl. MwSt.) zu (act. 23 S. 122 f.; act. 46 S. 195). Sie bringt vor, geologisch massiver Fels sei in dieser Region unmöglich. Bei festem Boden hätte einfach aufgelockert werden können. Die Klägerin bringe vor, dass ein Aushub von Hand nicht möglich gewesen sei. Die bezeichnete NPK -Position sehe aber maschinellen Aushub vor (act. 46 S. 195). Zudem bestreitet die Beklag- te, dass es eine Vereinbarung mit der Bauleitung zu dieser Vergütungspo sition gegeben habe. Ein Nachweis hierfür sowie für angeblich geleistete Mehraufwen- dungen werde durch die Klägerin nicht erbracht und ergebe sich auch nicht aus dem Protokoll Nr. 4 vom 1. April 2015 (act. 3/188). In dieser nicht unterzeichneten und nicht f ormgerechten Urkunde sei nur die Aussage des Unternehmers dok u- mentiert, der Faktor 2 sei nicht anerkannt (act. 23 S. 122 f.). 2.4.2.2. Würdigung 2.4.2.2.1. Die Beklagte anerkennt lediglich einen Betrag von CHF 360.– (brutto, exkl. MwSt.) (act. 23 S. 122 f.; act. 46 S. 195). 2.4.2.2.2. Dass die Klägerin beim Aushub auf leichten Fels gestossen ist, lässt sich dem im Recht liegenden Protokoll Nr. 4 vom 1. April 2015 (act. 3/188) nicht entnehmen. Was unter "leichtem Fels" zu verstehen ist, legt die Klägerin nicht nä- her dar. So oder anders wä re es an ihr gewesen, konkret und substantiiert zu be- haupten, inwiefern ihr durch das Spitzen und den Beizug eines Elektrobaggers ("Roboter") Mehraufwand entstanden sein soll. Im Übrigen zeigt die Klägerin auch nicht auf, weshalb das unstrittige, tatsächli che Ausmass von 3.6 m 3 mit einem Faktor 2 multipliziert werden soll. Dies ist denn auch nicht nachvollziehbar . D ie Klägerin bringt gerade nicht vor, es sei die doppelte Menge an Aushub angefallen oder die Arbeiten hätten doppelt so lange gedauert . Auch das im Recht liegende - 162 - Protokoll Nr. 4 vom 1. April 2015 (act. 3/188) trägt nichts zur Klärung des Mehr- aufwandes bei. Dass ein Faktor 2 anerkannt worden wäre, lässt sich besagtem Protokoll ebenfalls nicht entnehmen. 2.4.2.2.3. Der Klägerin ist damit unter der Position R119.007 (Aushub maschinell) nur der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 360.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.4.3. Position R129.001 (Mauerwerk abbrechen) 2.4.3.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.4.3.1.1. Für die Position R129.001 (Mauerwerk abbrechen) macht die Klägerin CHF 9'140.90 (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie an, die Bau- leitung habe auf der Baustelle zusätzliche Wandabbrüche, welche vertraglich nicht vorgesehen gewesen seien, angeordnet, da Wände instabil oder in einem schlechten Zustand gewesen seien. Wenn die Bausubstanz schlechter sei als er- wartet, sei dies nicht von ihr (der Klägerin) zu vertreten. Die Arbeiten seien zu den vereinbarten Einheitspreisen (act. 3/7) zu vergüten; der Pauschalwerkvertrag Nr. 11212 (act. 3/10) sei nicht massgebend. Sie (die Klägerin) und die Bauleitung hätten die zusätzlichen Wandabbrüche ausgemessen. D ies betreffe diverse Wän- de im UG (act. 3/189), die Wand neben dem Lift im UG (act. 3/190), diverse Wän- de im 3. OG (act. 3/191), eine Wand im Restaurant im EG (act. 3/192) sowie zu- sätzliche Wandabschnitte im 1. bis 4. OG (act. 3/188 und 3/193). Die Feldaus- masse seien vom Bauleiter N._____ erstellt bzw. genehmigt worden (act. 1 S. 146; act. 38 S. 261 f.). 2.4.3.1.2. Die Beklagte bestreitet die von der Klägerin unter der Position R129.001 (Mauerwerk abbrechen) geltend gemachte Forderung im Hauptstand- punkt vollumfänglich, eventualiter gesteht sie der Klägerin einen Betrag von CHF 2'198.80 zu (act. 46 S. 195). Hinsichtlich ihres Hauptstandpunktes bringt sie vor, der Abbruch der Wände gehöre zum Leistungsumfang des Werkvertrags Ab- bruch (NPK 117.321.301 [act. 3/10]) und sei durch die Zahlung der Pauschale und die Saldoerklärung der Klägerin abgegolten. Wenn die Bausubstanz – das - 163 - Mauerwerk – schlechter gewesen sei als erwartet, habe dies den Abbruch einf a- cher gemacht. Dass Ausmasse aufgenommen worden seien, stehe nicht im W i- derspruch dazu. Die Ausmasse (act. 3/189 -192) seien sodann nicht unterschrie- ben und nicht gegenseitig anerkannt worden (act. 46 S. 195; act. 23 S. 123). Eventualiter, für den Fall, dass gleichwohl nach dem Werkvertrag Baumeister (act. 3/7) abzurechnen sei, betrage die Entschädigung CHF 2'198.80, welche sich durch Multiplikation des unbestrittenen Volumens von 9.56 m 3 mit dem Tarif nach NPK 241.129.001 von CHF 230.– pro m3 ergebe (act. 46 S. 195). 2.4.3.2. Würdigung 2.4.3.2.1. Die Parteien haben sowohl im Pauschalwerkvertrag Nr. 11212 als auch im Einheitspreisvertrag Nr. 21107 Arbeiten betreffend Abbruch von Mauerwerk vereinbart. Während im Pauschalwerkvertrag Nr. 11212 unter N PK 117.321.301 "Abbrechen von bestehendem verputztem Verbandmauerwerk sowie Tür - und Fensterausbrüchen […]" vorgesehen ist (act. 3/10 S. 30), hält der Einheitspreisvertrag Nr. 21107 unter NPK 241.R129.001 Folgendes fest: " Mauerwerkwände abbrechen, inkl. Ausfachung Innen- wände und Auflagerverstärkungen. Inkl. alle notwendigen Arbeiten und Gerätschaften. Inkl. A b- bruchmaterial Auflad, Abtransport, Ablad, in Deponie, Unternehmer, inkl. Gebühren. " (act. 3/7 S. 107). Nachdem sich die Beklagte bereits im Rahmen ihr er Klageantwort auf den (Haupt-)Standpunkt stellte, die unter der Position R129.001 (Mauerwerk ab- brechen) geltend gemachten Leistungen seien vom Werkvertrag Abbruch (act. 3/10) erfasst und durch Zahlung der Pauschale sowie die Saldoerklärung der Klägerin abgegolten, wäre es an der Klägerin gewesen, diesen Einwand zu ent- kräften und im Detail zu erklären, welche konkreten Wände sie wann, wo (zusätz- lich) abgebrochen hat und weshalb und inwiefern diese (zusätzlichen) Wandab- brüche aus ihrer Sicht nicht zum Leist ungsumfang des Pauschalwerkvertrags Nr. 11212 (NPK 117.321.301 [act. 3/10]) gehören und nicht durch Zahlung der Pauschale sowie Saldoerklärung abgegolten sein sollen . Stattdessen begnügt sie sich mit dem pauschalen Vorbringen, der Pauschalwerkvertrag sei f ür die unter dem Einheitspreisvertrag erbrachten A rbeiten nicht massgebend , unter Verwei- sung auf Randziffer 16 ff. ihrer Replik (act. 38). Doch auch dort (act. 38 Rz. 16 ff.) macht die Klägerin keine näheren Ausführungen zu den (zusätzlich) abgebroche-- 164 - nen Wänden und weshalb und inwiefern diese (zusätzlichen) Wandabbrüche nicht unter den Pauschalwerkvertrag Nr. 11212 (act. 3/10), sondern unter den Einheits- preisvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) fallen sollen. Es fehlt damit an rechtsgenügenden Tatsachenbehauptungen, womit sich auch ein Beweisverfahren – insbesondere die Befragung von P._____ als Zeuge – erübrigt. 2.4.3.2.2. Der Klägerin kann für die Position R129.001 (Mauerwerk abbrechen) folglich keine Vergütung zugesprochen werden. 2.4.4. Fazit NPK 241 (Ortbetonbau) Zusammengefasst ist der Klägerin unter dem Titel "NPK 241 (Ortbetonbau) " ein Betrag von CHF 194'016.02 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.5. Teilweise bestrittene Position NPK 314 (Maurerarbeiten) 2.5.1. Unbestrittene Positionen 2.5.1.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 6. Juni 2016 (act. 3/51) einen Betrag von CHF 125'772.05 brutto, exkl. MwSt. (recte: CHF 125'991.05 brutto, exkl. MwSt.) (gemäss act. 1 S. 142) bzw. CHF 125'996.05 brutto, exkl. MwSt. (gemäss act. 38 S. 256 f.) geltend. Der unter der Position "NPK 314 (Maurerarbeiten)" zuletzt geltend gemachte Betrag von CHF 125'996.05 brutto, exkl. MwSt. setzt sich zusammen aus den in der Replik aufgelisteten Einzelpositionen und Beträgen (der von der Klägerin geltend ge- machte Betrag ergibt sich aus der Spalte "Anspruch Klägerin (CHF)" [act. 38 S. 256 f.; act. 39/296 S. 6 f.]). 2.5.1.2. Die Beklagte bestreitet lediglich den unter der Position 881.80101 (Bau- ablaufstörung, TP4102) geltend gemachten Betrag (act. 23 Rz. 76 S. 126 ff.; act. 46 S. 196 ff.). Den unter der Position 852.001 (Bohrarbeiten, Antransport) gel- tend gemachten Betrag anerkennt die Beklagte explizit (act. 46 S. 196). Zu den unter den übrigen Positionen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die von der Klägerin geltend gemachten Pos itionen und Beträge (brutto, exkl. - 165 - MwSt.) haben deshalb – mit Ausnahme der Position 881.80101 (Bauablaufst ö- rung, TP4102) – als anerkannt zu gelten. 2.5.1.3. Zusammengefasst anerkennt die Beklagte unter dem Titel "NPK 314 (Maurerarbeiten)" eine Vergütungsforderung in Höhe von CHF 75'996.05 (brutto, exkl. MwSt.). Im Folgenden bleibt die unter dem Titel "NPK 314 (Maurerarbeiten)" noch strittig gebliebene Position 881.80101 (Bauablaufstörung, TP4102) zu prü- fen. 2.5.2. Position 881.80101 (Bauablaufstörung, TP4102) 2.5.2.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.5.2.1.1. Für die Position "881.80101 (Bauablaufstörung, TP4102)" er rechnet die Klägerin eine Vergütung von CHF 68'952.50 (brutto, exkl. MwSt.), macht davon aber nur einen Pauschalbetrag von CHF 50'000.– (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, für das längere Vorhalten von M a- terial und Personal sowie Bauablaufstörungen und der daraus folgenden Bauzeit- verlängerung bis zum 24. Mai 2016 seien ihr Mehrkosten entstanden. Sie habe auf die werkvertraglichen Terminangaben zur Bauzeit bei der Kalkulation der Ei n- heitspreise vertraut und auch darauf vertrauen dürfen. Entsprechend hab e sie keinen Risikozuschlag für eine über ein Jahr dauernde Bauzeitverlängerung in i h- re Einheitspreise eingepreist. Sie habe nicht zu langsam gearbeitet. Ihr Team hät- te sie sodann nicht zusätzlich bemannen müssen. Dies sei von der Beklagten denn auch zu keinem Zeitpunkt gefordert worden. Zudem sei es zu ständigen Bauleiterwechseln ohne saubere Projektübergaben gekommen, wodurch ihr (der Klägerin) ein immenser Mehraufwand entstanden sei. Die Bauzeitverlängerung sei alleine von der Beklagten zu vertreten. Ihr sei unter anderem folgender Perso- nalaufwand für die zusätzliche Bauzeit ab August 2015 entstanden (act. 1 Rz. 129 f.; act. 38 Rz. 153 ff. und S. 265 ff.): - 166 - 2.5.2.1.2. Die Beklagte bestreitet sowohl Planlieferverzögerungen als auch lau- fende Bauleiterwechsel sowie dadurch entstandenen Mehraufwand bzw. dadurch entstandene Mehrkosten. Die Klägerin habe sich vertraglich verpflichtet, das ei- gene Risi ko für Bauzeitenverzögerungen einzupre isen. D ie Terminangaben im Werkvertrag seien unverbindlich. Sie stelle hier Personalkosten in Rechnung, die in den Einheitspreisen eingepreist seien. Die Klägerin bringe nicht vor, wieviel Verzögerung sie ihrer Ansicht nach hätte einpreisen müssen, wieviel aus diesem Rahmen falle und warum. Sofern Arbeit verzögert ausgeführt worden sei, habe die Klägerin die Aufwendungen zu einem früheren Zeitpunkt nicht gehabt. Die gel- tend gemachten Stunden seien zudem nicht überprüfbar und würden bestritten. Handschriftliche Rapporte oder Dokumente aus der Bauzeit lege die Klägerin nicht vor, nur Tabellen, die erst am 13. Oktober 2016 im Hinblick auf den Prozess angefertigt worden seien. Worauf sich die Geltendmachung von Mittagszulagen stütze, gebe die Klägerin ebenfalls nicht an. Zudem würden Substantiierung und Beweis dafür fehlen, welche angeblichen Planlieferverzögerungen zu welchen z u- sätzlichen Einsätzen geführt haben sollen. Der unter dem Titel "Mehraufwand lau- fende Bauleiterwechsel" geltend gemachte Betrag von CHF 20'000.– sowie der für die Position "Zusätzliche Administrative Mehrkosten" veranschlagte Betrag von CHF 5'000.– sei ausserdem willkürlich. Für die zeitliche Verzögerung sei die Kl ä- gerin schliesslich massgeblich selber verantwortlich. Die Klägerin hätte ihr Team - 167 - so bemannen müssen, dass die Bauarbeiten schneller vorangegangen wär en (act. 23 S. 126 ff.; act. 46 S. 196 ff.). 2.5.2.2. Würdigung 2.5.2.2.1. Die Klägerin ist hinsichtlich des entstandenen Mehraufwandes aufgrund des behaupteten Annahmeverzugs behauptungs - und beweispfl ichtig (siehe Zi f- fer V.2.7.2.2 hiervor). Im Rahmen ihrer Rechtsschriften führt sie verschiedenen- orts aus, ihr seien aufgrund von zahlreichen Planlieferverzögerungen, schlechter Planung, häufiger personeller Wechsel in der Projekt - und Bauleitung sowie man- gelnder Koordination auf der Baustelle Mehrkosten entstanden (act. 1 Rz. 20 ff., Rz. 33 ff., Rz. 129 ff.). Damit nennt sie zwar verschiedene Ursachen für den ihr behaupteterweise entstandenen Mehraufwand, spezifiziert diese jedoch nicht nä- her und macht insbesondere keine substantiierten Ausführungen dazu, welche konkrete (unterlassene) Handlung der Bauleitung oder des Bauherrn bzw. wel- cher konkrete, dem Risikobereich des Bauherrn zuzuordnende Zustand zu we l- cher konkreten Folge – sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht – ge- führt haben soll. So hätte die Klägerin darzulegen gehabt, welche konkrete Pla n- lieferverzögerung wann zu welchen zusätzlichen Einsätzen von Personal geführt haben soll und in welchem Umfang dies Mehrkosten nach sich gezogen hätte, warum und inwiefern ihr durch laufende Bauleiterwechsel ein Mehraufwand ent- standen sein soll sowie warum und inwiefern "Zusätzliche Administrative Mehr- kosten mit Endzuschlag" angefallen sein sollen (act. 1 Rz. 129). Stattdessen be- schränkt sie sich auf eine pauschalen Auflistung von verschiedenen Ursachen, ohne diese jedoch (je einzeln) in einen Bezug zu konkreten Folgen zu setzen. Konkrete Tatsachenbehauptungen zum natürlichen und adäquaten Kausalz u- sammenhang fehlen. Dass es d er Klägerin nicht möglich und zumutbar gewesen wäre, derartige Tatsachenbehauptungen aufzustellen, ist nicht ersichtlich und macht auch die Klägerin nicht geltend. Vor diesem Hintergrund kommt auch ein Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht in Betracht. 2.5.2.2.2. Die Klägerin bestreitet nicht, sich vertraglich verpflichtet zu haben, das Risiko von Bauzeitenverzögerungen einzupreisen. Wie viel Verzögerung sie ihrer Ansicht nach hätte einpreisen müssen, wie viel aus diesem Rahmen fällt und - 168 - weshalb, legt sie aber nicht dar, sondern bringt diesbezüglich lediglich vor, keinen Risikozuschlag für eine über ein Jahr dauernde Bauzeitverlängerung in ihre Ei n- heitspreise eingerechnet zu haben. Im Übrigen fehlen auch substantiierte B e- hauptungen zum gemäss Tabelle in Randziffer 129 der Klageschrift geltend ge- machten Quantitativ: Die Klägerin legt nicht dar, wann Bauführer L._____ und Po- lier P._____ ihre zusätzlichen Arbeitsstunden wofür geleistet haben sollen, und sie erklärt auch nicht , wie sich die einzelnen Stundenansätze berechnen und weshalb eine Mittagszulage für L._____, P._____ und das weitere gewerbliche Personal zu welchen Ansätzen geschuldet sein soll. Zudem führt die Klägerin nicht aus, wie sich der mit CHF 20'000.– bezifferte "Mehraufwand laufende Bau- leiterwechsel" zusam mensetzen soll und was der unter dem Titel "Zusätzliche Administrative Mehrkosten mit Endzuschlag" geltend gemachte Betrag von CHF 4'852.50 konkret beinhalten soll. 2.5.2.2.3. Im Ergebnis liegen keine hinreichend substantiierten Tatsachenbehaup- tungen vor. Daran vermögen auch die ins Recht gereichten tabellarischen Stu n- den-Übersichten (act. 3/201 und 3/202) nichts zu ändern, die weder für sich allein noch zusammen mit den Vorbringen in den Rechtsschriften nachvollziehbar sind. 2.5.2.2.4. Der Klägerin ist damit für die Position 88 1.80101 (Bauablaufstörung, TP4102) keine Vergütung zuzusprechen. 2.5.3. Fazit NPK 314 (Maurerarbeiten) Zusammengefasst hat die Klägerin unter dem Titel "NPK 314 (Maurerarbeiten) " Anspruch auf einen Betrag von CHF 75'996.05 (brutto, exkl. MwSt.). 2.6. Teilweise bestrittene Position NPK 321 (Montagebau in Stahl) 2.6.1. Die Klägerin macht unter Hinweis auf das Schlussausmass vom 6. Juni 2016 (act. 3/51) einen Betrag von CHF 28'304.90 (brutto, exkl. MwSt.) für "NPK 321 (Montagebau in Stahl)" geltend (act. 1 Rz. 1 27 S. 142 f.; act. 38 Rz. 441 S. 257). Die Position "NPK 321 (Montagebau in Stahl)" setzt sich z u- sammen aus den Positionen 121.102 (Massaufnahmen), R449.R003 (Stahlträger - 169 - unter Holzbalkendecke), 711.101 (Montage), 721.001 (Transport) und 822.322 (Stahlwinkel an Liftschacht) (act. 38 Rz. 441 S. 257). 2.6.2. Die Beklagte bestreitet lediglich den unter der Position 822.322 (Stahlwinkel an Liftschacht) geltend gemachten Betrag (act. 46 S. 196). Zu den unter den übri- gen Positionen geltend gemachten Beträgen äussert sie sich nicht. Die folgenden von der Klägerin geltend gemachten Positionen und Beträge (brutto, exkl. MwSt.) haben demnach als anerkannt zu gelten: CHF 500.– für Position 121.102 (Mas s- aufnahmen), CHF 17'893.20 (recte: CHF 17'893.10) für Position R449.R003 (Stahlträger unter Holzbalkendecke), CHF 3'820.– für Position 711.101 (Montage) und CHF 1'260.– für Position 721.001 (Transport) (act. 38 Rz. 441 S. 257). 2.6.3. Zusammengefasst hat unter dem Titel "NPK 321 (Montagebau in Stahl)" ei- ne Vergütungsforderung in Höhe von CHF 23'473.10 (brutto, exkl. MwSt.) als anerkannt zu gelten. Im Folgenden ist die unter dem Titel "NPK 321 (Montagebau in Stahl)" noch strittig gebliebene Position 822.322 (Stahlwinkel an Liftschacht) zu prüfen. 2.6.4. Position 822.322 (Stahlwinkel an Liftschacht) 2.6.4.1. Wesentliche Parteivorbringen 2.6.4.1.1. Die Klägerin macht für die Position " 822.322 (Stahlwinkel an Lif t- schacht)" einen Betrag von CHF 4'831.70 (brutto, exkl. MwSt.) geltend. Zur B e- gründung führt sie an, sie habe gemäss Liste Nr. 14455- 313 B vom Bauingenieur (I._____ AG) die benötigten Stahlwinkel bestellt und eingebaut. Der Bauingenieur W._____ und der Zimmermann Herr AF._____ hätten insgesamt vier Systemän- derungen angeordnet. Sie verweist dazu auf die Berechnungen des Bauingeni- eurs W._____ (act. 3/198 und 3/199). Die Klägerin führt weiter aus, sie habe kurz- fristig zusätzliche Winkel bestellen, im Bereich Brandbalken zusätzliche Abfang- träger montieren und zusätzliche Betonarbeiten in Regie vornehmen müssen, un- ter anderem auch aus statischen Gründen (act. 1 S. 148). 2.6.4.1.2. Während die Beklagte diese Position im Rahmen ihrer Klageantwort vollumfänglich bestritten bzw. eventualiter im Umfang von CHF 1'045.– (brutto, - 170 - exkl. MwSt.) anerkannt hat, gesteht sie der Klägerin im Rahmen ihr er Duplik neu und im Sinne ihres Hauptstandpunktes sowie unter Hinweis auf den Korrex einen Betrag von CHF 1'045.– (brutto, exkl. MwSt.) zu (act. 23 S. 125 f.; act. 46 S. 196). Sie erklärt dazu, die Berechnungen von W._____ in act. 3/199 würden die kläge- rische Darstellung nicht belegen. Es sei nicht nachvollziehbar, worauf sich die Be- rechnung der Klägerin stütze. Entsprechend sei auf die 5.5 lfm abzustellen, die W._____ bei der Erstellung des Korrex errechnet habe, womit die Entschädigung CHF 1'045.– betrage (act. 46 S. 196). 2.6.4.2. Würdigung 2.6.4.2.1. Was den CHF 1'045.– (brutto, exkl. MwSt.) übersteigenden Betrag an- belangt, so wäre es an der Klägerin gewesen, konkret und substantiiert zu be- haupten, weshalb wie viele Stahlwinkel wo genau eingebaut worden und insbe- sondere notwendig gewesen sein sollen. Auch hätte die Klägerin konkret und substantiiert darlegen müssen, wie si ch ihre Forderung berechnet. Dies hat sie nicht getan. Worauf sie ihre Berechnung stützt, erschliesst sich nicht. Die im Recht liegenden Berechnungen von W._____, auf welche die Klägerin verweist (act. 3/198 und 3/199), sind jedenfalls nicht nachvollziehbar. Gleichermassen un- verständlich ist, was die Klägerin aus einer Anordnung von vier Systemänderun- gen ableiten will. 2.6.4.2.2. Der Klägerin ist damit unter der Position 822.322 (Stahlwinkel an Lif t- schacht) einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 1'045.– (brut- to, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 2.6.5. Fazit NPK 321 (Montagebau in Stahl) Zusammengefasst steht der Klägerin unter dem Titel " NPK 321 (Montagebau in Stahl)" ein Betrag von CHF 24'518.10 (brutto, exkl. MwSt.) zu. 2.7. Total Ausmass Zusammenfassend ist der Klägerin unter dem Titel Ausmass D._____- strasse ein Betrag von total CHF 372'070.82 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen, nämlich: - 171 - − CHF 70'136.30 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 113 (Baustelleneinrich- tung); − CHF 5'400.95 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 117 (Abbrüche und De- montagen); − CHF 2'003.40 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 211 (Baugruben und Erd- bau)/NPK 237 (Kanalisation und Entwässerung); − CHF 194'016.02 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 241 (Ortbetonbau); − CHF 75'996.05 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 314 (Maurerarbeiten); und − CHF 24'518.10 (brutto, exkl. MwSt.) für NPK 321 (Montage in Stahl). Von dem der Klägerin unter dem Titel Ausmass zuzusprechenden Betrag von t o- tal CHF 372'070.82 (brutto, exkl. MwSt. ) sind – wie von der Klägerin geltend ge- macht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% allge- meine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. D ie Klägerin hat folglich für das Ausmass betreffend Liegenschaft E._ ____-strasse ei- nen Betrag von total CHF 373'707.90 (netto, inkl. MwSt.) zugute. 3. Regieleistungen 3.1. Ausgangslage 3.1.1. Die Klägerin errechnet unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussaus- mass aus dem Ausmass exkludiert)" für erbrachte Regieleistungen zwischen April 2015 und Dezember 2015 einen Betrag von CHF 111'296.50 brutto, exkl. MwSt. (entsprechend CHF 111'786.20 netto, inkl. MwSt.) . Sie lässt sich indes im Sinne von Art. 156 SIA -Norm 118 darauf behaften, dass sie in der (Gesamt -)- Schlussrechnung vom 20. Juni 2016 lediglich CHF 72'714.40 brutto, exkl. MwSt. (entsprechend CHF 73'034.35 netto, inkl. MwSt. ) ausgewiesen hat, weshalb sie nunmehr diesen Betrag geltend macht (act. 1 Rz. 144). Sie stützt sich dabei auf die in Randziffer 132 ff. der Klageschrift genannten 43 Regierapporte (act. 1 Rz. 132 bis Rz. 144). 3.1.2. Die Beklagte anerkennt die gestützt auf die Rapporte Nr. 25610 (CHF 484.– [brutto, exkl. MwSt.]), Nr. 22686 (CHF 1'139.– [brutto, exkl. MwSt.]) sowie Nr. 22726 und Nr. 22730 (für Letztere beide zusammen pauschal CHF 1'000.– [brutto, exkl. MwSt.]; act. 38 S. 277; act. 46 Rz. 235) geltend gemachten Beträge. - 172 - Diese sind der Klägerin folglich zuzusprechen. Die in den übrigen Regierapporten geltend gemachten Beträge bestreitet die Beklagte zumindest teilweise. Auf diese ist im Folgenden einzugehen. Sie lassen sich in folgende Gruppen gliedern: R e- gierapporte, hinsichtlich welcher die Beklagte die Vergütungsart Regie anerkennt (Ziffer V II.3.2 hiernach), Regierapporte, hinsichtlich welcher sie einwendet, die Leistungen seien im Ausmass zu erfassen bzw. nach Einheitspreisen zu vergüten (Ziffer VII.3.3 hiernach) , Regierapporte, hinsichtlich welcher sie einwendet, die Leistungen gehörten zum Werkvertrag Abbruch und seien daher im Pauschalpreis inbegriffen ( Ziffer VII.3.4 hiernach) sowie weitere Regierapporte (Ziffer V II.3.5 hiernach). 3.2. Zur anerkannten Vergütung nach Regie bezüglich einzelner Rapporte In Bezug auf die Rapporte Nr. 22620, Nr. 22670, Nr. 22668, Nr. 22669, Nr. 22684, Nr. 22735, Nr. 22734, Nr. 22693, Nr. 22687, Nr. 25217, Nr. 25312, Nr. 25316, Nr. 24687, Nr. 24688, Nr. 25364, Nr. 25365, Nr. 24703 und Nr. 25370 anerkennt die Beklagte eine Vergütung nach Regie. Allerdings bestreitet sie die Höhe der geltend gemachten Vergütung. Soweit die geltend gemachten Preise Personalaufwand betreffen, anerkennt sie zwar die Regieansätze. Im darüber hinausgehenden Umfang – namentlich in Bezug auf das Mater ial – rügt sie die Preise als nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen (act. 46 Rz. 228, Rz. 230 bis Rz. 232, Rz. 236, Rz. 238, Rz. 240 bis Rz. 243, Rz. 245, Rz. 247 bis Rz. 249, Rz. 255 f. und Rz. 260 f.). In diesem Zusammen- hang ist auf die obigen Ausführungen (Ziffer V.3.3.2 hiervor) zu verweisen, welche auch hier gelten. Die Klägerin hätte bezüglich der genannten Regierapporte sub- stantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete M a- terial konkret gebildet hat. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 22684 und Nr. 22735 hät- te sie überdies darzulegen gehabt , wie sie die Preise für den Kranführer gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die R e- gieansätze für den Kranführer – anders als die Regieansätze für das übrige Per- sonal (wie Bauführer, Hochbaupolier, Vorarbeiter, Kundenmaurer, Maurer, Bauar- beiter und Lernende) – auch nicht im Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) enthalten sind. Der Klägerin sind daher für die genannten Rapporte lediglich die von der - 173 - Beklagten duplicando anerkannten Beträge von gesamthaft CHF 21'391.30 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Konkret sind dies die folgenden Beträge: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Anerkannt in: Rapport Nr. 22620 CHF 654.00 act. 46 Rz. 228 Rapport Nr. 22670 CHF 188.00 act. 46 Rz. 230 Rapport Nr. 22668 CHF 273.00 act. 46 Rz. 231 Rapport Nr. 22669 CHF 94.00 act. 46 Rz. 232 Rapport Nr. 22684 CHF 390.00 act. 46 Rz. 236 Rapport Nr. 22735 CHF 235.00 act. 46 Rz. 238 Rapport Nr. 22734 CHF 915.00 act. 46 Rz. 240 Rapport Nr. 22693 CHF 458.00 act. 46 Rz. 241 Rapport Nr. 22687 CHF 672.00 act. 46 Rz. 242 Rapport Nr. 25217 CHF 2'841.00 act. 46 Rz. 243 Rapport Nr. 25312 CHF 2'841.00 act. 46 Rz. 245 Rapport Nr. 25316 CHF 513.00 act. 46 Rz. 247 Rapport Nr. 24687 CHF 1'158.00 act. 46 Rz. 248 Rapport Nr. 24688 CHF 538.00 act. 46 Rz. 249 Rapport Nr. 25364 CHF 866.10 act. 46 Rz. 255 Rapport Nr. 25365 CHF 1'616.00 act. 46 Rz. 256 Rapport Nr. 24703 CHF 5'438.00 act. 46 Rz. 260 Rapport Nr. 25370 CHF 1'701.20 act. 46 Rz. 261 Total CHF 21'391.30 3.3. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Ausmass 3.3.1. Während die Klägerin die in den Rapporten gemäss act. 1 Rz. 132 ff. auf- geführten Leistungen allesamt nach Regie – mithin nach Aufwand – vergütet ha- ben will, stellt sich die Beklagte in Bezug auf die Rapporte Nr. 25609, Nr. 25611, Nr. 25614, Nr. 22663, Nr. 22664, Nr. 22666, Nr. 22667, Nr. 25289, Nr. 22731, Nr. 22729, Nr. 25222, Nr. 25314, Nr. 24723, Nr. 24722, Nr. 24733 und Nr. 25362 im Wesentlichen auf den Standpunkt, die darin geltend gemacht en Leistungen seien im Ausmass zu erfassen und – soweit eine Vergütungspflicht bestehe – nach Einheitspreisen zu vergüten (act. 46 Rz. 224, Rz. 226 f., Rz. 229, Rz. 233, Rz. 237, Rz. 239, Rz. 244, Rz. 246, Rz. 2 f. und Rz. 254). 3.3.2. Vorbehaltlos unterzeichnete Regierapporte 3.3.2.1. Mit Ausnahme der Rapporte Nr. 25289, Nr. 22731 und Nr. 25222 wurden sämtliche der obgenannten Regierapporte (vgl. Ziffer VII.3.3.1 hiervor) vorbehal t- los von der Beklagten bzw. deren Bauleitung unterzeichnet. Die Vergütung der in - 174 - den vorbehaltlos unterzeichneten Regierapporten aufgeführten Leistungen richtet sich somit nach Regie (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor) . Zu prüfen ist diesbezüglich einzig noch die Höhe der Vergütung. Auf die vorbehaltlos unterzeichneten Regi e- rapporte ist im Folgenden einzugehen: 3.3.2.2. Rapporte Nr. 25614, Nr. 22729, Nr. 25314, Nr. 24723, Nr. 24722, Nr. 24733 und Nr. 25362: Die unter den genannten Regierapporten erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit ebenfalls anerkannt sind die von der Klägerin jeweils geltend gemachten Personalaufwände. Strittig sind einzig die jeweils geltend gemach ten Materialprei- se (act. 46 Rz. 224, Rz. 226 f., Rz. 229, Rz. 239, Rz. 246, Rz. 2 f. und Rz. 254). Für die Materialpreise gilt das in Ziffer V. 3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das ver- wendete Material, insbesondere auch in Bezug auf die verwendeten Mulden, kon- kret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin sind daher für die obge- nannten Rapporte einzig die von der Beklagten anerkannten Beträge für den j e- weils geltend gemachten Personalaufwand zuzusprechen. Für die obgenannten Rapporte ist der Klägerin somit ein Betrag von total CHF 13'076.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen, welcher sich wie folgt zusammensetzt: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Anerkannt in: Rapport Nr. 25614 CHF 594.00 act. 46 Rz. 227 Rapport Nr. 22729 CHF 1'683.00 act. 46 Rz. 239 Rapport Nr. 25314 CHF 430.00 act. 46 Rz. 246 Rapport Nr. 24723 CHF 4'470.00 act. 46 Rz. 2 Rapport Nr. 24722 CHF 1'508.00 act. 46 Rz. 252 Rapport Nr. 24733 CHF 2'950.00 act. 46 Rz. 254 Rapport Nr. 25362 CHF 1'441.00 act. 46 Rz. 254 Total CHF 13'076.00 3.3.2.3. Rapport Nr. 25609: Für den hier eingetretenen Fall der Vergütung nach Regie bestreitet die Beklagte die Positionen Kranführer, Kran, Kombihammer (beide), Pritschenwagen, Mulde, Aushub sauber und Aushub verschmutzt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, die Preisbildung sei nicht nachvollzieh- bar. Die Positionen Kranführer und Kran seien bereits in der Globale Kran enthal- ten, die Kombihammer gehörten zum Handwerkzeug, der Aushub sei bereits im - 175 - Ausmass abgerechnet und die Abfuhrmenge sei falsch, da im Lieferschein eine geringere Menge ausgewiesen sei (act. 46 Rz. 224 lit. l). Sie anerkennt somit ei n- zig die Positionen Vorarbeiter, Maurer und Bauarbeiter im Betrag von total CHF 6'740.– (brutto, exkl. MwSt.). Hinsichtlich der strittigen Positionen hätte die Klägerin substantiiert aufzeigen müssen, wie sie ihre Preise konkret gebildet hat , was sie nicht getan hat. Die Re- gieansätze für den Kranführer sind – anders als die Regieansätze für das übrige Personal (wie Bauführer, Hochbaupolier, Vorarbeiter, Kundenmaurer, Maurer, Bauarbeiter und Lernende) – nicht im Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) enthalten und daher – wie auch die Regieansätze für die übrigen strittigen Positionen – nicht nachvollziehbar. Der Klägerin ist daher für Rapport Nr. 25609 einzig der von der Beklagten eventualiter anerkannte Betrag von CHF 6'740.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.3.2.4. Rapport Nr. 25611: Falls die Vergütung nach Regie erfolgt, bestreitet die Beklagte die Positionen Kranführer, Kran, Kombihammer (beide), Pritschenw a- gen, Sperrgut Mulde und Aushub verschmutzt. Sie bringt auch hier vor, die Preis- bildung sei nicht nachvollziehbar und die Positionen Kranführer und Kran seien bereits in der Globale Kran enthalten, die Kombi hammer gehörten zum Hand- werkzeug und der Aushub sei bereits im Ausmass erfasst (act. 46 Rz. 226 lit. c). Sie anerkennt somit einzig die Positionen Vorarbeiter, Maurer und Bauarbeiter im Betrag von total CHF 3'921.– (brutto, exkl. MwSt.). Hinsichtlich der s trittigen Positionen hätte die Klägerin substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise konkret gebildet hat. Dem ist sie nicht nachgekommen. Wie bereits erwähnt, sind die Regieansätze für den Kranführer – anders als die Regieansätze für das übrige Personal (wie Bauführer, Hochbaupolier, Vorarbeiter, Kundenmaurer, Maurer, Bauarbeiter und Lernende) – nicht im Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) enthalten. Sie sind daher – wie auch die Regieansätze für die übrigen strittigen Positionen – nicht nachvollziehbar. Der Klägerin ist daher für Rapport Nr. 25611 einzig der von der Beklagten eventualiter anerkannte Betrag von CHF 3'921.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. - 176 - 3.3.2.5. Rapporte Nr. 22663, Nr. 22664 , Nr. 22666 und Nr. 22667: Für den hier eingetretenen Fall der Vergütung nach Regie bestreitet die Beklagte hinsichtlich Rapport Nr. 22663 die Positionen Kranführer, Kran, Schlagbohrmaschine und Kombihammer und anerkennt damit einzig die Positionen Vorarbeiter, Maurer und Bauarbeiter im Betrag von total CHF 808.– (brutto, exkl. MwSt.). Hinsichtlich Rap- port Nr. 22664 bestreitet die Beklagte die Positionen Kranführer, Kran sowie Kombihammer (beide) und anerkennt damit einzig die Positionen Vorarbeiter, Maurer und Bauarbeiter im Betrag von total CHF 808.– (brutto, exkl. MwSt.). Hi n- sichtlich Rapport Nr. 22666 bestreitet die Beklagte die Positionen Kranführer, Kran, Kombihammer (beide) sowie Mulde Betonabbruch und anerkennt damit einzig die Positionen Vorarbeiter, Maurer und Bauarbeiter im Betrag von total CHF 2'087.– (brutto, exkl. MwSt.). Hinsichtlich Rapport Nr. 22667 bestreitet die Beklagte die Positionen Kranführer, Kran, Kantholz Tanne, Div. Kleinmaterial, Rührwerk, Stichsäge, Schaltafel, Deckenstütze, Pritschenwagen sowie Minimulde und anerkennt damit einzig die Positi onen Vorarbeiter, Kundenmaurer und Ba u- arbeiter im Betrag von total CHF 2'110.– (brutto, exkl. MwSt.). Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, die Preis e seien unangemessen und/oder nicht nachvollziehbar. Im Übrigen seien die Positionen Kranführer und Kran bereits in der Globale Baustelleneinrichtung enthalten, die Schlagbohrmaschine, die Kom- bihammer und die Stichsäge gehörten zum Handwerkzeug und für die Mulden würden Lieferscheine fehlen (act. 46 Rz. 229 lit. g). Wie die Klägerin ihre Preise konkret gebildet hat , hat sie nicht dargelegt. Was die Regieansätze für den Kranführer anbelangt, so sind diese – anders als die Regie- ansätze für das übrige Personal (wie Bauführer, Hochbaupolier, Vorarbeiter, Kun- denmaurer, Maurer, Bauarbeiter und Lernende) – nicht im Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7) enthalten. Sie sind daher – wie auch die Regieansätze für die übrigen strittigen Positionen – nicht nachvollziehbar. Der Klägerin ist daher für die Rappor- te Nr. 22663, Nr. 22664, Nr. 22666 und Nr. 22667 einzig der von der Beklagten eventualiter anerkannte Betrag von gesamthaft CHF 5'813.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. - 177 - 3.3.3. Mit Vorbehalt unterzeichnete Regierapporte 3.3.3.1. Rapport Nr. 25289: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Strittig sind jedoch Art und Hö- he der Vergütung. Dem genannten Rapport, welcher Ende November 2015 – nach erfolgtem Bauleiterwechsel – mit dem Vermerk " Ausmass Pos. R449.003" vom neuen Bauleiter T._____ unterzeichnet wurde (act. 3/206), ging eine vom vorm a- ligen Bauleiter N._____ unterzeichnete schriftliche Auftragserteilung für die Arbei- ten "Erstellen für zwei Abfangung Podest zwischen 3 OG und 4 OG für neu Beton Treppen. Aus- bauen für Beide Podest gem. Vorgabe Baui ngenieur W._____", datiert vom 7. August 2015, voraus (act. 3/206). Der Umstand, dass das schriftliche Auftragsformular den Vermerk "Regieauftrag nach SIA 118 Art. 44 ff." sowie den Passus "Regieaufträge dürfen nur von der Bauleitung erteilt und unterzeichnet werden. " trägt und alsdann vom vormaligen Bauleiter N._____ tatsächlich unterzeichnet wurde, kann nicht anders verstanden werden, als dass sich die Parteien einig wurden, dass die streitgegenständlichen Arbeiten Regiearbeiten sind und dementsprechend – nach Regie – vergütet wür- den. Der auf dem Regierapport Nr. 25289 vom nachträglich neu hinzugetretenen Bauleiter T._____ angebrachte Vermerk bzw. Vorbehalt " Ausmass Pos. R449.003 " (act. 3/206) ändert daran nichts. Auch das pauschale Vorbringen der Beklagten, eine Abrechnung in Regie scheide aus, weil die Klägerin den Rapport erst im September weitergereicht habe, obwohl die Arbeiten am 27./28. Juli 2015 stattge- funden hätten, ändert daran nichts. Unerheblich ist schliesslich auch, dass der genannte Vermerk durchgestrichen worden ist. Für ebendiesen Fall – die Vergütung nach Regie – anerkennt die Beklagte ledi g- lich die Positionen Vorarbeiter, Maurer und Bauarbeiter und bestreitet die Höhe der Vergütung bezüglich Kran, Kranführer und Materialaufwand (act. 47 Rz. 233). Bezüglich der genannten strittigen Positionen ist die Klägerin den Anforderungen an die Substantiierung nicht nachgekommen (siehe Ziffern VII.3.3.2.2 bis VII.3.3.2.5 hiervor). Ihr wäre daher für die in Rapport Nr. 25289 aufgeführten Leis- tungen grundsätzlich nur ein Betrag von CHF 2'249.– (brutto, exkl. MwSt.) zuz u- sprechen. Die Beklagte anerkennt in ihrem Hauptstandpunkt im Rahmen der Dup- lik indes einen Betrag von CHF 4'033.50 (brutto, exkl. MwSt.) (act. 46 Rz. 233) , - 178 - weshalb der Klägerin i n Nachachtung von Art. 58 Abs. 1 ZPO für Rapport Nr. 25289 eine Vergütung von CHF 4'033.50 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen ist. Eine doppelte Entschädigung für die im genannten Rapport aufgeführten Lei s- tungen ergibt sich dadurch nicht. 3.3.3.2. Rapport Nr. 22731: Die Beklagte bestreitet nicht, dass die Klägerin die in diesem Rapport vermerkten Leistungen erbracht hat. Sie wendet jedoch ein, di e- se gehörten als Inklusivleistungen zum Werkvertrag, weshalb keine zusätzliche Vergütung geschuldet sei. Dem Rapport Nr. 22731, welcher Ende Novem- ber 2015 – nach erfolgtem Bauleiterwechsel – mit dem Vermerk "Ausmass" vom neuen Bauleiter T._____ unterzeichnet wurde (act. 3/214) ging eine vom vormal i- gen Bauleiter N._____ unterzeichnete, schriftliche Auftragserteilung für die A rbei- ten "Erstellen für Absturtzsicherung bei Liftschacht im jede Geschosse, für Sicherheit! ", datiert vom 7. August 2015, voraus (act. 3/214). Die Klägerin erläutert dazu, es handle sich um einen Zusatzauftrag, welchen sie nachträglich auf Weisung der Baul ei- tung für einen Drittunternehmer (Liftbauer) habe erbringen müssen (act. 38 S. 278). Dass das schriftliche Auftragsformular den Vermerk " Regieauftrag nach SIA 118 Art. 44 ff." sowie den Passus " Regieaufträge dürfen nur von der Bauleitung erteilt und unter- zeichnet werden. " trägt und alsdann vom vormaligen Bauleiter N._____ tatsächlich unterzeichnet wurde, kann nicht anders verstanden werden, als dass sich die Par- teien einig wurden, die streitgegenständlichen Arbeiten als Regiearbeiten ausz u- führen und dement sprechend – nach Regie – zu vergüten. Der auf dem R e- gierapport Nr. 22731 vom späteren Bauleiter T._____ angebrachte Vermerk bzw. Vorbehalt "Ausmass" (act. 3/214) ändert daran nichts. Die mittels schriftlichem Auf- tragsformular in Auftrag gegebenen Arbeiten decken sich denn auch mit den in Rapport Nr. 22731 aufgeführten Leistungen. Sie sind entsprechend nach Regie zu vergüten. Die Beklagte bestreitet diesfalls den Preis für das Schalbrett, mit der Begründung, dieser sei nicht nachvollziehbar und unangemessen (act. 46 Rz. 237 lit. e). D en von der Klägerin geltend gemachten Personalaufwand von CHF 216.– (brutto, exkl. MwSt.) bestreitet sie hingegen nicht substantiiert . Die Klägerin hat daher für - 179 - Rapport Nr. 22731 Anspruch auf CHF 216.– (brutto, exkl. MwSt.). Der Betrag für den Materialpreis kann ihr hingegen nicht zugesprochen werden. 3.3.3.3. Rapport Nr. 25222: Dieser Rapport wurde mit dem Vermerk " AUSMASS WURDE VORGÄNGIG MITGETEILT! " – und damit nicht vorbehaltlos, wie von der Kl ä- gerin behauptet (act. 38 S. 281) – vom Bauleiter T._____ unterzeichnet (act. 3/221). Die von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 25222 geltend gemach- te Forderung von CHF 2'184.05 wird von der Beklagten duplicando bestritten. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, die Leistungen seien bereits im Au s- mass erfasst und würden mit der Regierechnung doppelt verrechnet (act. 46 Rz. 244 lit. a bis d). Da die Baule itung den Rapport Nr. 25222 mit einem Vorbehalt unterzeichnete, fällt die tatsächliche (natürliche) Vermutung der Richtigkeit dahin , und es wäre an der Klägerin gewesen, konkret aufzuzeigen, inwiefern die geltend gemachten A r- beiten nicht bereits in den von der Beklagten behaupteten Ausmasspositionen (act. 46 Rz. 244 lit. d) enthalten sind. Die Klägerin belässt es jedoch bei ihrer replicando erfolgten Behauptung, sie habe infolge der nachträglichen Weisung der Brandschutzbehörde "gewisse Arbeiten" mit Beton ausführen müssen, obwohl diese Arbeiten von der Generalplanerin als Zimmermannarbeiten des Holzbauers ausgeschrieben gewesen seien, weshalb nicht gestützt auf den Einheitspreisver- trag Nr. 21107 (act. 3/7) abzurechnen sei (act. 38 S. 281). Dieses pauschale Vor- bringen genügt nicht, um die klägerische Forderung nachvollziehbar zu machen. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 25222 aufgeführten Leistungen keine Vergütung zuzusprechen. 3.4. Zum beklagtischen Einwand der Vergütung nach Werkvertrag Abbruch 3.4.1. In Bezug auf die Rapporte Nr. 24689 und Nr. 24721 stellt sich die Beklag- te im Wesentlichen auf den Standpunkt, die darin geltend gemachten Leistungen seien nachgeholte Leistungen aus dem Werkvertrag Abbruch bzw. im Werkver- trag Abbruch vorgesehen. Sie seien in der Pauschale des Werkvertrags Abbruch enthalten und damit bereits entschädigt (act. 46 Rz. 250 und Rz. 253). Die Kläge-- 180 - rin ihrerseits will die in den genannten Rapporten aufgeführten Leistungen nach Regie vergütet haben. 3.4.2. Die Rapporte Nr. 24689 und Nr. 24721 wurden von der Beklagten bzw. de- ren Bauleitung vorbehaltlos unterzeichnet. Wie bereits unter Ziffer V.3.4.2 hiervor festgestellt, richtet sich die Vergütung für die in den vorbehaltlos unterzeichneten Rapporten aufgeführten Leistungen somit grundsätzlich nach Regie. Zu prüfen ist bezüglich dieser Regierapporte einzig noch die Höhe der Vergütung. 3.4.3. Die unter den genannten Rapporten erbrachten Leistungen wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit ebenfalls anerkannt sind die von der Klägerin jeweils geltend gemachten Personalaufwände. Strittig sind einzig die j e- weils geltend gemachten Materialpreise (act. 46 Rz. 250 und Rz. 253). In Bezug auf Letztere gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte sub- stantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete M a- terial konkret gebildet hat. Nachdem s ie das nicht getan hat, sind ihr für die obge- nannten Rapporte einzig die von der Beklagten anerkannten Beträge für den j e- weils geltend gemachten P ersonalaufwand zuzusprechen. Dies entspricht für Rapport Nr. 24689 einem Betrag von CHF 578.– (brutto, exkl. MwSt.) und für Rapport Nr. 24721 einem Betrag von CHF 1'346.– (brutto, exkl. MwSt.), gesamt- haft also CHF 1'924.– (brutto, exkl. MwSt.). 3.5. Weitere Regierapporte 3.5.1. Rapport Nr. 24692: Dieser Rapport wurde vom Bauleiter U._____ vorbe- haltlos unterzeichnet, weshalb sich die Vergütung nach Regie richtet (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Die unter Rapport Nr. 24692 erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit ebenfalls anerkannt ist einerseits der von der Klägerin geltend gemachte Personalaufwand und anderseits die in Rec h- nung gestellte Mulde, gesamthaft somit CHF 4'957.– (brutto, exkl. MwSt.). Im dar- über hinausgehenden Umfang bestreitet die Beklagte die Preise (act. 46 Rz. 257 lit. g). Die Klägerin hätte demzufolge substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre - 181 - Preise in Bezug auf das verwendete Material und die Geräte konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin ist daher für die in Rapport Nr. 24692 aufge- führten Leistungen einzi g der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 4'957.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.5.2. Rapport Nr. 24744: Die von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 24744 geltend gemachte Forderung von CHF 3'567.– (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten duplicando im Umfang von CHF 1'259.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkannt und im darüber hinausgehenden Umfang bestritten. Dies im Wesentlichen mit der Begründung, im genannten Rapport sei en Arbeiten enthalten, die im Ausmass zu erfassen seien, weil für diese nicht Abrechnung in Regie vereinbart worden sei und sie im Devis vorgesehen seien (act. 46 Rz. 258). Den klägerischen Recht s- schriften lassen sich keine substantiierten Tatsachenbehauptungen zu den mit Rapport Nr. 24744 geltend gemachten Leistungen und Preisen entnehmen (act. 1 S. 172 ff.; act. 38 S. 288). Auf die neuen Vorbringen der Beklagten im Rahmen i h- rer Duplik (act. 46 Rz. 258) hat sich die Klägerin nicht mehr vernehmen lassen. Der Klägerin ist somit für die in Rapport Nr. 24744 aufgeführten Leistungen ei nzig der von der Beklagten duplicando anerkannte Betrag von CHF 1'259.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 3.5.3. Rapport Nr. 24696: Dieser Rapport wurde vom Bauleiter U._____ vorbe- haltlos unterzeichnet, weshalb sich die Vergütung für die darin aufgeführten Lei s- tungen im Grundsatz nach Regie richtet (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Zu prüfen ist somit einzig noch die Höhe der Vergütung. Die unter Rapport Nr. 24696 erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten anerkannt. Unbestritten und damit ebenfal ls anerkannt ist der von der Klägerin geltend gemachte Personalaufwand sowie die Positionen "Div. Kleinm a- terial" und "Absperrung leicht, komplett" von gesamthaft CHF 1'801.40 (brutto, exkl. MwSt.). Im darüber hinausgehenden Umfang – namentlich in Bezug auf die Schlagbohrmaschine und den Pritschenwagen – bestreitet die Beklagte die Preise (act. 46 Rz. 259 lit. e). Die Klägerin hat auch hier nicht substantiiert dargelegt, wie sie ihre Preise in Bezug auf die Schlagbohrmaschine und den Pritschenwagen konkret gebildet hat. Für die in Rapport Nr. 24696 aufgeführten Leistungen kann - 182 - der Klägerin einzig der von der Beklagten anerkannte Betrag von CHF 1'801.40 (brutto, exkl. MwSt.) zugesprochen werden. 3.6. Total Regieleistungen Der Klägerin steht unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" auf der Liegenschaft E._____- strasse eine Vergütung von CHF 67'755.20 (brutto, exkl. MwSt.) zu. Sie setzt sich zusammen wie folgt: Monat Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) April 2015 Rapport Nr. 25609 CHF 6'740.00 Rapport Nr. 25610 CHF 484.00 Mai 2015 Rapport Nr. 25611 CHF 3'921.00 Rapport Nr. 25614 CHF 594.00 Juni 2015 Rapport Nr. 22663 CHF 808.00 Rapport Nr. 22664 CHF 808.00 Rapport Nr. 22666 CHF 2'087.00 Rapport Nr. 22620 CHF 654.00 Rapport Nr. 22667 CHF 2'110.00 Rapport Nr. 22670 CHF 188.00 Juli 2015 Rapport Nr. 22668 CHF 273.00 Rapport Nr. 22669 CHF 94.00 Rapport Nr. 25289 CHF 4'033.50 August 2015 Rapport Nr. 22686 CHF 1'139.00 Rapport Nr. 22726 und Nr. 22730 CHF 1'000.00 Rapport Nr. 22684 CHF 390.00 Rapport Nr. 22731 CHF 216.00 Rapport Nr. 22735 CHF 235.00 Rapport Nr. 22729 CHF 1'683.00 Rapport Nr. 22734 CHF 915.00 September 2015 Rapport Nr. 22693 CHF 458.00 Rapport Nr. 22687 CHF 672.00 Rapport Nr. 25217 CHF 2'841.00 Rapport Nr. 25222 CHF 0.00 Oktober 2015 Rapport Nr. 25312 CHF 2'841.00 Rapport Nr. 25314 CHF 430.00 Rapport Nr. 25316 CHF 513.00 Rapport Nr. 24687 CHF 1'158.00 Rapport Nr. 24688 CHF 538.00 Rapport Nr. 24689 CHF 578.00 November/ Dezember 2015 Rapport Nr. 24723 CHF 4'470.00 Rapport Nr. 24722 CHF 1'508.00 Rapport Nr. 24721 CHF 1'346.00 Rapport Nr. 24733 CHF 2'950.00 Rapport Nr. 25362 CHF 1'441.00 Rapport Nr. 25364 CHF 866.10 Rapport Nr. 25365 CHF 1'616.00 Rapport Nr. 24692 CHF 4'957.00 - 183 - Rapport Nr. 24744 CHF 1'259.00 Rapport Nr. 24696 CHF 1'801.40 Rapport Nr. 24703 CHF 5'438.00 Rapport Nr. 25370 CHF 1'701.20 Total CHF 67'755.20 Vom der Klägerin unter dem Titel "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Ausmass exkludiert)" auf Liegenschaft E._____- strasse zuzusprechenden Betrag von total CHF 67'755.20 (brutto, exkl. MwSt.) sind – wie von der Klägerin geltend gemacht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% al l- gemeine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Der Klägerin ist folglich für "Regieleistungen (mit Schlussausmass aus dem Aus- mass exkludiert)" betreffend Liegenschaft E._____- strasse ein Betrag von total CHF 68'053.30 (netto, inkl. MwSt.) zuzusprechen. 4. Mehrkosten infolge Baustopps 4.1. Wesentliche Parteivorbringen 4.1.1. Unter dem Titel "Mehrkosten infolge Baustopps" macht die Klägerin ge- stützt auf die Nachtragsofferte Nr. 18870 vom 16. Juli 2015 (act. 3/230) einen B e- trag von CHF 11'196.– (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 11'245.25 (netto, inkl. MwSt.) geltend. Zur Begründung führt sie an, sie habe bei der Liegenschaft E._____-strasse in der Zeit vom 26. Juni 2015 bis 6. Juli 2015 aufgrund f ehlender statischer Pläne nicht weiterarbeiten können. Infolge des kurzfristigen Umdispo- nierens des Personals seien ihr für den ersten bis zweiten Tag CHF 2'592.–, für den dritten bis vierten Tag CHF 1'944.– und für den fünften bis siebten Tag CHF 4'860.–, gesamthaft also CHF 9'396.– an Mehrkosten entstanden. Hinzuz u- rechnen seien CHF 1'800.– für das Vorhalten der Baustelle während des Stil l- stands von einer Woche (act. 1 Rz. 145; act. 38 S. 291 f.). 4.1.2. Die Beklagte bestreitet die klägerische Forderung. Zur Begründung ver- weist sie auf Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werk- vertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 3) und erklärt, die Nachtragsofferte Nr. 18870 sei mit Schreiben vom 24. Juli 2015 (act. 24/5) abgelehnt worden. Ein Baustopp sei nicht angezeigt gewesen und Arbeiter hätten nicht umdisponiert werden müssen; - 184 - es hätte andere Arbeiten auf der Baustelle zu verrichten gegeben. Jedenfalls sei- en die Arbeiter auf einer anderen Baustelle eingesetzt worden, weshalb der Klä- gerin von vornherein kein Schaden entstanden sein könne. Ausserdem habe die- se sich vertraglich verpflichtet, das Risiko von Baustopp und Bauverzögerungen zu übernehmen, indem sie dies einpreise, also einen Risikozuschlag einkalkuliere (act. 3/7 S. 23 Position R 949.220; act. 23 S. 151 f.; act. 46 Rz. 262 f.). 4.2. Würdigung 4.2.1. Die Klägerin macht sinngemäss eine Mehrvergütung zufolge Verletzung von Mitwirkungspflichten des Bauherrn bzw. zufolge Annahmeverzugs des Bau- herrn geltend. Bezüglich der Voraussetzungen eines solchen Anspruchs auf Mehrvergütung ist auf Ziffer V.2.7.2.2 hiervor zu verweisen. Die Klägerin ist für i h- ren Mehrvergütungsanspruch, und damit auch für den Mehraufwand, bewei s- pflichtig (Art. 8 ZGB; siehe auch Ziffer V.2.7.2.2.3 hiervor). Dass es zu einem Planlieferverzug hinsichtlich statischer Pläne gekommen ist, wird von der Beklagten nicht – zumindest nicht rechtsgenügend – bestritten. Strit- tig ist hingegen, ob deshalb bei der Liegenschaft E._____-strasse zwischen dem 26. Juni 2015 und 6. Juli 2015 ein Baustopp notwendig war und ob dieser die von der Klägerin geltend gemachten Mehrkosten zeitigte. Mit ihren pauschalen Vorbringen (act. 1 Rz. 145; act. 38 S. 291 f.) vermag die Klägerin weder Existenz und Umfang des geltend gemachten Mehraufwandes noch die Zuteilung dessen Ursache in den Risikobereich der Beklagten darzutun. Auch fehlt es an hinreichenden Ausführungen zum natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Folgen. Insbesondere legt die Klä- gerin nicht substantiiert dar, weshalb es zwischen dem 26. Juni 2015 und dem 6. Juli 2016 zu einem Baustopp gekommen sein soll, weshalb dieser notwendig gewesen sein soll und welche Leistungen sie aufgrund fehlender Pläne konkret nicht habe erbringen können. Inwiefern ihr sodann ein Mehraufwand von CHF 11'196.– (brutto, exkl. MwSt.) entstanden sein soll, welcher auf fehlende st a- tische Pläne zurückzuführen wäre, und wie sich dieser im Einzelnen konkret be- rechnen soll, zeigt die Klägerin ebenfalls nicht rechtsgenügend auf . Ihre pauscha-- 185 - le Behauptung, das Personal habe kurzfristig umdisponiert werden müssen, w o- mit ihr für den ersten bis zweiten Tag CHF 2'592.–, für den dritten bis vierten Tag CHF 1'944.– und für den fünften bis siebten Tag CHF 4'860.– an Mehrkosten ent- standen seien, reich t klarerweise nicht aus, wie bereits im Zusammenhang mit den Forderungen auf Mehrvergütung infolge Baustopps für die Liegenschaften C._____-strasse und D._____-strasse erörtert worden ist. Es kann insoweit auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden. Di ese gelten auch für den Betrag von CHF 1'800.– "für das Vorhalten der Baustelle während des Stillstands von ei- ner Woche", welchen die Klägerin für die hier interessierende Liegenschaft E._____-strasse verlangt. Ein Mehrvergütungsanspruch zufolge Verletzung von Mitwirkungshandlungen des Bauherrn bzw. zufolge Annahmeverzugs des Bau- herrn ist folglich mangels Substantiierung zu verneinen. 4.2.2. Selbst wenn sich die Klägerin auf Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/ 7 S. 3) stützen wollte, wäre ihr Anspruch auf Mehrvergütung zu verneinen. Es gilt auch hier das in Ziffer V.4.2.3 hiervor Ausgeführte, wurde doch die Nachtragsofferte Nr. 18870 (act. 3/230) w e- der vonseiten der Bauherrschaft bzw. der Beklagten noch vonseiten der Baule i- tung genehmigt. 4.2.3. Zum Vorbringen der Beklagten, die Klägerin habe sich in Position R 949.220 im Werkvertrag Nr. 21107 (act. 3/7 S. 23) verpflichtet, das Risiko von Arbeitsunterbrüchen einzupreisen, hat sich die Klägerin im Rahmen ihrer Recht s- schriften schliesslich nicht geäussert, weshalb dies als unbestritten zu gelten hat und der Klägerin auch aus diesem Grund keine Mehrvergütung zuzusprechen wä- re. 4.3. Fazit Der Klägerin ist für die unter dem Titel "Mehrkosten infolge Baustopps" geltend gemachte Forderung keine Vergütung zuzusprechen. - 186 - 5. Zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen 5.1. Ausgangslage 5.1.1. Die Klägerin bringt vor, sie habe in der Zeit von März 2015 bis Mai 2016 zusätzliche Regieleistungen im Betrag von gesamthaft CHF 159'637.85 (brutto, exkl. MwSt.) erbracht und stützt sich dabei auf die in Randziffer 148 bis 163 der Klageschrift aufgeführten Regierapporte, Lieferscheine und Rechnungen (act. 1 Rz. 148 bis 163). Die Beklagte schulde der Klägerin mithin einen Betrag von CHF 159'637.85 (brutto, exkl. MwSt.) bzw. CHF 160'340.30 netto (inkl. 6% Ra- batt, inkl. 1% allg. Abzüge, inkl. 8% MwSt.) (act. 1 Rz. 164). 5.1.2. Die Beklagte anerkennt die gestützt auf die Rapporte Nr. 27279 und Nr. 27280 sowie die Auswertung Nr. 21704 (Rechnung Nr. 160298 vom 13. Juni 2016 [act. 3/255] ) geltend gemachten Beträge von CHF 1'108.15 (brutto, exkl. MwSt.), CHF 394.50 (brutto, exkl. MwSt.) und CHF 7'163.40 (brutto, exkl. MwSt.) sowie den gestützt auf die Lieferscheine der AB._____ AG (Rechnung Nr. 160277 vom 8. Juni 2016 [act . 3/257]) geltend gemachten Betrag von CHF 8'678.– (brut- to, exkl. MwSt.) (act. 46 Rz. 290 bis Rz. 292; act. 23 S. 169 f.). Diese Beträge von gesamthaft CHF 17'344.05 (brutto, exkl. MwSt.) sind der Klägerin folglich zuz u- sprechen. Die in den übrigen gestützt auf die Regierapporte gemäss Randziffer 148 bis 159 der Klageschrift geltend gemachten Beträge werden von der Beklag- ten zumindest teilweise bestritten. 5.1.3. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 25673, Nr. 25682, Nr. 25624, Nr. 22616, Nr. 22617, Nr. 22618, Nr. 22619, Nr. 25608, Nr. 25612, Nr. 25615, Nr. 25617, Nr. 22683, Nr. 24768, Nr. 24791, Nr. 24795 und Nr. 27254 stellt sich die Beklagte im Wesentlichen auf den Standpunkt, die Leistungen seien im Baumeisterwer k- vertrag (act. 3/7) eingepreist bzw. im Ausmass zu erfassen und – wenn überhaupt – nach Einheitspreisen zu vergüten. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 25650, Nr. 25616 und Nr. 27204 macht die Beklagte geltend, die darin aufgeführten Lei s- tungen seien im Werkvertrag Abbruch (act. 3/10) vorgesehen und von der Pau- schale erfasst. Hinsichtlich der gestützt auf die Rechnung Nr. 160126 vom 11. Mai 2016 samt Lieferscheinen (act. 3/242) geltend gemachte Forderung stellt sich die - 187 - Beklagte auf den Standpunkt, diese sei bereits bezahlt worden. Hinsichtlich Rap- port Nr. 25397 bringt die Beklagte vor, die darin aufgeführten Leistungen seien teils nach Regie, teils nach Einheitspreisen zu vergüten. Hinsichtlich der übrigen in Randziffer 159 der Klageschrift aufgeführten Regierapporte anerkennt die B e- klagte die Vergütung nach Regie sowie die Preise für die geltend gemachten Per- sonalaufwände, bestreitet hingegen die Materialpreise. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, die Materialpreise seien nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen (act. 46 Rz. 278 ff.). 5.2. Würdigung 5.2.1. Vergütung nach Regie 5.2.1.1. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 25385, Nr. 24764, Nr. 24766, Nr. 24787, Nr. 27217 und Nr. 27250 anerkennt die Beklagte ausdrücklich die Vergütungsart Regie. Die darin aufgeführten Leistungen sind folglich nach Regie zu vergüten. 5.2.1.2. Bezüglich der Rapporte Nr. 25673, Nr. 25682, Nr. 25624, Nr. 22616, Nr. 22617, Nr. 22618, Nr. 22619, Nr. 25608, Nr. 25612, Nr. 25615, Nr. 25617, Nr. 22683, Nr. 24768, Nr. 24791, Nr. 24795, Nr. 27254, Nr. 25650, Nr. 25616, Nr. 25397 und Nr. 27204 erhebt die Beklagte die in Ziffer VII.5.1.3 hiervor ge- nannten Einwendungen. Diese verfangen indes nicht . Die genannten Regierapp- orte wurden von der Bauleitung vorbehaltlos unterzeichnet. Die Beklagte behaup- tet nicht, und es ist auch nicht ersichtlich, dass im Zeitpunkt der Unterzeichnung anderweitig Vorbehalte bezüglich der Ver gütungsart Regie angebracht worden seien. Die Vergütung für die in den genannten Regierapporten aufgeführten Lei s- tungen richtet sich folglich nach Regie (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). 5.2.1.3. Zusammengefasst richtet sich die Vergütung für sämtliche der in Randzi f- fer 149 bis 159 der Klageschrift genannten Rapporte nach Regie. Sogleich zu prü- fen ist diesbezüglich die Höhe der Vergütung. Auf die gestützt auf Rechnung Nr. 160126 samt Lieferscheinen geltend gemachte Forderung ist unter Zi f- fer VII.5.2.2 hiernach gesondert einzugehen. - 188 - 5.2.1.4. Hinsichtlich der Rapporte Nr. 25650, Nr. 25673, Nr. 25624, Nr. 22616, Nr. 22617, Nr. 22618, Nr. 22619, Nr. 25608, Nr. 25616, Nr. 25612, Nr. 25615, Nr. 25617, Nr. 22683, Nr. 25385, Nr. 24764, Nr. 24787, Nr. 27204, Nr. 27217, Nr. 27250 und Nr. 27254 anerkennt die Beklagte für den nun eingetretenen Fall der Vergütung nach Regie die Preise für die jeweils geltend gemachten Personal- aufwände, mit Ausnahmeder Preise für Kranführer ( act. 46 Rz. 264 f., Rz. 267, Rz. 269 f., Rz. 272, Rz. 274 f. und Rz. 279). Bezüglich Rapport Nr. 25616 aner- kennt die Beklagte zusätzlich zu den Preisen für den Personalaufwand (ausge- nommen den Preis für den Kranführer) den Preis für di e Sc haltafel (act. 46 Rz. 272). Bezüglich Rapport Nr. 25612 anerkennt sie zusätzlich zu den Preisen für den Personalaufwand die Preise für die Positionen Div. Kleinmaterial und Blindstange (act. 46 Rz. 273). Die übrigen in den obgenannten Rapporten geltend gemachten Preise für verwendetes Material, verwendete Geräte, K räne und Mul- den bestreitet die Beklagte, im Wesentlichen mit der Begründung, diese seien nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausgewiesen und/oder unangemessen oder ge- hörten zu Handwerkzeug oder zur B austelleneinrichtung und seien daher nicht separat zu vergüten (act. 46 Rz. 264 ff.). Diesbezüglich gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor Ausgeführte: Die Klägerin hätte substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf die strittigen Positionen – namentlich die Positionen be- treffend Kranführer, Material, Geräte, Kräne und Mulden – konkret gebildet hat . Dies hat sie nicht getan. Der Klägerin sind daher für die genannten Rapporte l e- diglich die von der Beklagten duplicando anerkannten Beträge von gesamthaft CHF 63'290.30 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Konkret sind dies die fol- genden Beträge: Rapport Nr. Der Klägerin zuzuspre- chender Betrag (brutto, exkl. MwSt.) Anerkannt in: Rapport Nr. 25650 CHF 1'269.00 act. 46 Rz. 264 Rapport Nr. 25673 CHF 162.00 act. 46 Rz. 265 Rapport Nr. 25624 CHF 7'855.00 act. 46 Rz. 267 Rapport Nr. 22616 CHF 1'616.00 act. 46 Rz. 268 Rapport Nr. 22617 CHF 3'016.00 act. 46 Rz. 269 Rapport Nr. 22618 CHF 7'244.00 act. 46 Rz. 269 Rapport Nr. 22619 CHF 4'874.00 act. 46 Rz. 270 Rapport Nr. 25608 CHF 1'053.00 act. 46 Rz. 271 Rapport Nr. 25616 CHF 4'164.80 act. 46 Rz. 272 Rapport Nr. 25612 CHF 6'796.00 act. 46 Rz. 273 - 189 - Rapport Nr. 25615 CHF 2'034.00 act. 46 Rz. 274 Rapport Nr. 25617 CHF 4'647.00 act. 46 Rz. 275 Rapport Nr. 22683 CHF 996.00 act. 46 Rz. 276 Rapport Nr. 25385 CHF 1'670.00 act. 46 Rz. 278 Rapport Nr. 24764 CHF 4'146.00 act. 46 Rz. 279 Rapport Nr. 24787 CHF 262.50 act. 46 Rz. 283 Rapport Nr. 27204 CHF 579.00 act. 46 Rz. 286 Rapport Nr. 27217 CHF 2'141.00 act. 46 Rz. 287 Rapport Nr. 27250 CHF 6'073.00 act. 46 Rz. 288 Rapport Nr. 27254 CHF 2'692.00 act. 46 Rz. 289 Total CHF 63'290.30 5.2.1.5. Rapport Nr. 25682: Die gemäss diesem Rapport erbrachten Leistungen der Klägerin wurden von der Beklagten nicht bestritten. Strittig sind hingegen Art und Höhe der Vergütung. Wie bereits in Ziffer VII.5.2.1.2 hiervor erwähnt, richtet sich die Vergütung für den vorbehaltlos unterzeichneten Rapport Nr. 25682 (act. 3/235) grundsätzlich nach Regie. D ie Beklagte will die sfalls einzig die Positi- on Kundenmaurer im Betrag von CHF 101.– (brutto, exkl. MwSt.) anerkennen und bestreitet die Höhe der Vergütung bezüglich der Positionen Kranführer und Schal- tafel (act. 46 Rz. 266). Infolgedessen wär e es an der Klägerin gewesen, darzule- gen, wie sie ihre Preise in Bezug auf die strittigen Positionen konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan, weshalb ihr für den obgenannten Rapport grundsätzlich nur ein Betrag von CHF 101.– (brutto, exkl. MwSt.) für die geltend gemachte Posi- tion Kundenmaurer zugesprochen werden könnte. Die Beklagte anerkennt in i h- rem Hauptstandpunkt indes einen Betrag von CHF 1'430.– (brutto, exkl. MwSt.), weshalb der K lägerin in Nachachtung von Art. 58 Abs. 1 ZPO für Rapport Nr. 25682 eine Vergütung von CHF 1'430.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen ist. Die Klägerin wird dadurch nicht doppelt entschädigt, hat sie doch die Regi e- leistungen aus dem Ausmass exkludiert. 5.2.1.6. Rapport Nr. 24766: Die Beklagte anerkennt im Rahmen ihrer Duplik von den geltend gemachten CHF 3'677.50 einen Betrag von CHF 2'800.–. Sie bestrei- tet aber beim Personalaufwand drei Stunden für die Position Vorarbeiter sowie den geltend gemachten Aufwand für Material und Geräte in Bezug auf die Höhe der Regieansätze (act. 46 Rz. 280). 5.2.1.7. Zum Personalaufwand: Der genannte Rapport wurde von der Bauleitung unbestrittenermassen vorbehaltlos unterzeichnet (act. 3/249). Entsprechend ent-- 190 - faltet er eine tatsächliche (natürliche) Vermutung dafür, dass die im Regierapport enthaltenen Angaben über die Art und die Mengen des Aufwandes richtig sind (siehe Ziffer V.3.1.2 hiervor). Die Beklagte argumentiert , "Baustelle kontrollieren vom DG bis 1. OG" sei eine Tätigkeit, die nicht zu zusätzlichen Vergütungen füh- ren könne. Da die Klägerin keinerl ei Angaben dazu gemacht habe, welcher Au f- wand für welche Arbeiten angefallen sei, sei anzunehmen, dass der Vorarbeiter während drei Stunden mit nicht zu entschädigenden Kontrollarbeiten beschäftigt gewesen sei, während die anderen Arbei ten vom Maurer und vom Bauarbeiter ausgeführt worden seien (act. 46 Rz. 280). Mit diesen pauschalen Vorbringen vermag die Beklagte die Vermutung, welche sich aufgrund der vorbehaltlosen Un- terzeichnung des Regierapports ergibt, nicht zu erschüttern. Der geltend gemach- te Personalaufwand sowohl für die Pos itionen Maurer und Bauarbeiter als auch für die Position Vorarbeiter gemäss Rapport Nr. 24766 (act. 3/249) hat damit als erstellt zu gelten. Nachdem die Beklagte die für den Personalaufwand geltend gemachten Regieansätze anerkennt, ist der Klägerin hierfür ein Betrag von CHF 3'124.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Anders verhält es sich hinsichtlich des Aufwands für Material und Geräte. Die Klägerin hätte hier substantiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material und die Geräte konkret berechnet hat, lassen sich doch die Preise weder dem Regierapport noch der Auftragserteilung entnehmen. Dies hat sie nicht getan. Entsprechend hat die Klägeri n unter Rapport Nr. 24766 einzig Anspruch auf CHF 3'124.– (brutto, exkl. MwSt.). 5.2.1.8. Rapport Nr. 25397: Die Beklagte anerkennt von den geltend gemachten CHF 4'038.05 einen Betrag von CHF 1'400.–. Wie bereits in Ziffer VII.5.2.1.2 hier- vor erwähnt, richtet sich die Vergütung für den vorbehaltlos unterzeichneten Rap- port Nr. 25397 (act. 3/249) nach Regie. Der Einwand der Beklagten, es liege eine Vermischung von einzelnen Positionen vor, die nach Regie zu vergüten seien, und solchen, die unter den Baumeisterwerkvertrag (act. 3/7) fallen, verfängt damit nicht. Ohnehin sei erwähnt, dass die Beklagte im Rahmen ihrer Rechtsschriften nur Bezug nimmt auf diverse ausgeführte Arbeiten, ohne jedoch konkret zu be- zeichnen, welche der von der Klägerin geltend gemachten Positionen (Personal, - 191 - Material, Geräte) gemäss Rapport Nr. 25397 (act. 46 Rz. 281) sie denn nach R e- gie und welche nach Einheitspreisen vergütet sehen will. Die Beklagte bestreitet sodann "Verbrauchsmaterialien und Gerät", weil die Preise nicht nachvollziehbar und überhöht seien (act. 46 Rz. 281 lit. c.vi). Die Beklagte bleibt hier indessen vage und erklärt nicht, welche der von der Klägerin gestützt auf Rapport Nr. 25397 geltend gemachten P ositionen sie als "Verbrauchsmateria- lien und Gerät" qualifi ziert und entsprechend bestreitet. Der beklagtische Stand- punkt bleibt damit unklar. Mangels schlüssiger Bestreitung haben somit sämtliche der in Rapport Nr. 25397 aufgeführten Material - und Gerätepositionen im G e- samtbetrag von CHF 914.05 (brutto, exkl. MwS t. [act. 3/249]) als anerkannt zu gelten. Schliesslich stellt sich die Beklagte in Bezug auf den Personalaufwand auf den Standpunkt, die Klägerin habe keine Angaben zur Aufteilung des Personalauf- wands auf die diversen Tätigkeiten gemacht, weshalb nicht nac hvollziehbar sei, wie viele der Personalleistungen für die tatsächlichen Regiearbeiten verwendet worden seien. Daher sei eine Annahme zu machen: Akzeptiert werde der hälftige Stundenaufwand ohne den Vorarbeiter, mithin CHF 1'400.– (brutto, exkl. MwSt. [act. 46 Rz. 281 lit. d]). Diesbezüglich ist die Beklagte darauf hinzuweisen, dass die Unterzeichnung des Rapports durch den Bauleiter U._____ die tatsächliche (natürliche) Vermutung dafür entfaltet, dass die im Regierapport enthaltenen A n- gaben über die Art und die Mengen des Aufwandes richtig sind. Die Beklagte vermag mit ihren pauschalen Vorbringen (act. 46 Rz. 281 lit. d) diese Vermutung nicht zu erschüttern. Der Klägerin ist entsprechend der gesamte von ihr geltend gemachte – und von der Bauleitung und dami t auch von der Beklagten unter- schriftlich anerkannte – Personalaufwand im Betrag von CHF 3'124.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Insgesamt hat die Klägerin damit für die in Rapport Nr. 25397 aufgeführten Lei s- tungen Anspruch auf CHF 4'038.05 (brutto, exkl. MwSt.). 5.2.1.9. Rapport Nr. 24768: Wie bereits in Ziffer VII.5.2.1.2 hiervor erwähnt, ric h- tet sich die Vergütung für den vorbehaltlos unterzeichneten Rapport Nr. 24768 - 192 - (act. 3/235) nach Regie. Die Beklagte bestreitet im Rahmen ihrer Duplik den gel- tend gemachten Personalaufwand hinsichtlich der drei Stunden für die Position Vorarbeiter und den geltend gemachten Aufwand für Material und Geräte in B e- zug auf die Höhe der Regieansätze (act. 46 Rz. 282). Zum Personalaufwand: Der genannte Rapport wurde vom Bauleiter U._____ un- bestrittenermassen vorbehaltlos unterzeichnet (act. 3/250). Entsprechend entfaltet er eine tatsächliche (natürliche) Vermutung dafür, dass die im Regierapport ent- haltenen Angaben über die Art und die Mengen des Aufwandes richtig sind (siehe Ziffer V.3.1.2. hiervor). Mit ihrem pauschalen Vorbringen, der Vorarbeiter werde nicht gemauert oder Schutt entsorgt haben, weshalb "plausibel " sei, dass drei Stunden Aufwand des Vorarbeiters abgezogen würden (act. 46 Rz. 282 lit. i) , vermag die Beklagte diese Vermutung nicht zu erschüttern. Der geltend gemachte Personalaufwand sowohl für die Positionen Maurer und Bauarbeiter als auch für die Position Vorarbeiter gemäss Rapport Nr. 24768 (act. 3/250) hat damit als er- stellt zu gelten. Nachdem die Beklagte die für den Personalaufwand geltend ge- machten Regieansätze anerkennt, ist der Klägerin hierfür ein Betrag von CHF 2'249.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. Hinsichtlich des Aufwands für Material und Geräte gilt das in Ziffer V.3.3.2 hiervor und auch an anderen Stellen wiederholt Ausgeführte: Die Klägerin hätte substan- tiiert darzulegen gehabt, wie sie ihre Preise in Bezug auf das verwendete Material und die Geräte konkret gebildet hat. Dies hat sie nicht getan. Entsprechend hat die Klägerin unter Rapport N r. 24768 nur – aber immerhin – Anspruch auf CHF 2'249.– (brutto, exkl. MwSt.). 5.2.1.10. Rapport Nr. 24791: Die von der Klägerin gestützt auf diesen Rapport geltend gemachte Forderung von CHF 761.70 (brutto, exkl. MwSt.) wird von der Beklagten mit der Behauptung, der Abbruch der Tür sei im Werkvertrag unter der Position NPK 117.515.126 vorgesehen und nach Einheitspreisen zu entschädigen und es könne keine Entschädigung für "Kontrolle von allen Massen" zugespr o- chen werden, da die Erstellung der Ausmasse oder deren Kontrolle nicht als Re- giearbeit verrechnet werden könne (act. 46 Rz. 284; act. 3/7 S. 42), lediglich pau- schal bestritten. Nachdem sich die Vergütung für den vom Bauleiter U._____ vor-- 193 - behaltlos unterzeichneten Rapport Nr. 24791 nach Regie richtet (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor) und die Beklagte für diesen Fall nichts weiter vorbringt, ist die klägerische Forderung aus Rapport Nr. 24791 ausgewiesen und der Klägerin ein Betrag von CHF 761.70 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 5.2.1.11. Rapport Nr. 24795: Dieser Rapport wurde vom Bauleiter U._____ vor- behaltlos unterzeichnet (act. 3/ 2), weshalb sich die Vergütung nach Regie richtet (siehe Ziffer V.3.4.2 hiervor). Da die Beklagte für diesen Fall – die Vergütung nach Regie – nichts weiter vorbringt, ist der Klägerin für ihr e Forderung aus Rapport Nr. 24795 ein Betrag von CHF 667.– (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 5.2.2. Vergütung von Leistungen gemäss Rechnung Nr. 160126 5.2.2.1. Die Klägerin macht basierend auf Rechnung Nr. 160126 sowie die in Randziffer 156 der Klageschrift aufgeführten Lieferscheine eine Forderung von CHF 18'831.75 (brutto, exkl. MwSt.) geltend (act. 1 Rz. 156 ff.; act. 38 S. 23, Rz. 31, Rz. 57 und S. 65; act. 3/242-246). Die Beklagte behauptet, die Rechnung sei bereits bezahlt worden (act. 46 Rz. 277). 5.2.2.2. Dass die Beklag te am 1. Juni 2016 eine Zahlung über CHF 18'837.70 (netto, inkl. Skonto) geleistet hat, wird auch von der Klägerin anerkannt. Die Klä- gerin bringt indes vor, die Parteien hätten am 19. September 2016 vereinbart, dass diese Zahlung zur Tilgung der Schlussrec hnung Nr. 160064 über CHF 18'734.70 netto (inkl. MwSt. [act. 3/246]) verwendet werde und im restlichen Umfang von CHF 103.– an die streitgegenständliche Rechnung Nr. 160126 ange- rechnet werde, weshalb noch eine Restforderung von CHF 18'831.75 brutto (exkl. MwSt.) bzw. CHF 18'914.60 netto (inkl. MwSt.) resultiere. Die Beklagte bestreitet diese Vereinbarung mit Nichtwissen (act. 46 Rz. 277). Es sei ihr nicht bekannt, ob bei den Informationen, die sie von der H._____ AG erhalten habe, wonach die Rechnung bezahlt sei, die in act. 3/244 vorgebrachte Abrede vergessen gegan- gen sei oder ob die Bauleitung dieser widersprochen habe (act. 46 Rz. 277). Da- mit genügt d ie Beklagte den Bestreitungsanforderungen nicht. Was sie sodann mit ihren Vorbringen in Randziffer 277 Litera b der Duplik geltend machen will, ist nicht nachvollziehbar (act. 46 Rz. 277 lit. b). Der Klägerin ist damit für die gemäss - 194 - Rechnung Nr. 160126 erbrachten Leistungen ein Betrag von CHF 18'831.75 (brutto, exkl. MwSt.) zuzusprechen. 5.3. Fazit Insgesamt hat die Klägerin gestützt auf die obgenannten Rapporte und Rechnun- gen einen Anspruch auf CHF 111'735.85 (brutto, exkl. MwSt.). Von diesem Betrag sind – wie von der Klägerin geltend gemacht und von der Beklagten unbestritten geblieben – 6% Rabatt und 1% allgemeine Abzüge in Abzug zu bringen und 8% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Dies ergibt einen der Klägerin zuzusprechenden Betrag von CHF 112'227.50 (netto, inkl. MwSt.). 6. Zusammenfassung Der Klägerin stehen betreffend die Liegenschaft E._____-strasse folgende An- sprüche (netto, inkl. MwSt.) zu: Ausmass CHF 373'707.90 Regie CHF 68'053.30 Mehrkosten – Zusätzliche Regiearbeiten CHF 112'227.50 TOTAL CHF 553'988.70 7. In Abzug zu bringende (Akonto-)Zahlungen der Beklagten 7.1. Die Beklagte leistete sowohl für die A bbruch- und Sanierungsarbeiten als auch für die Baumeister - und Beton-/Stahlbetonarbeiten betreffend Liegenschaft E._____-strasse diverse Zahlungen im Gesamtbetrag von CHF 553'732.90 (act. 38 Rz. 57; act. 46 Rz. 54). Vom genannten Betrag ent fallen unbestrittener- massen CHF 173'273.05 auf Abbruch- und Sanierungsarbeiten; sie sind vorli e- gend nicht streitgegenständlich. Es verbleibt ein Restbetrag von CHF 380'459.85, welcher unbestrittenermassen auf Baumeister - und Beton- /Stahlbetonarbeiten entfällt (act. 38 Rz. 57 und Rz. 547; act. 46 Rz. 54). - 195 - 7.2. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, der ganze R estbetrag von CHF 380'459.85 sei von der Forderung der Klägerin betreffend Liegenschaft E._____-strasse in Abzug zu bringen (act. 46 Rz. 54). Die Klägerin ihrerseits macht geltend, dass im vorliegenden Verfahren nebst dem Betrag von CHF 106'884.80 (resulti erend aus der Zahlung von CHF 114'960.45 abzüglich CHF 8'075.65 für Rechnung Nr. 150782 [ act. 38 Rz. 57 und Rz. 28] ) einzig die drei von der Beklagten geleisteten Akontozahlungen über CHF 48'384.–, über CHF 139'536.– und über CHF 18'792.– von ihrer Forderung betreffend Liegen- schaft E._____-strasse abzuziehen seien (act. 38 Rz . 57). Im Rahmen ihrer Rep- lik legt die Klägerin im Einzelnen dar, i nwiefern bzw. für welche konkreten Rec h- nungen und Einzelbuchungen, welche nicht Gegenstand des vorliegenden Ver- fahrens bilden, die restlichen CHF 66'863.05 (d.h. CHF 380'459.85 abzüglich die im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigenden Zahlungen von total CHF 313'596.80) Verwendung fanden. Sie erklärt im Übrigen, dass allfällige Di s- krepanzen dahingestellt bleiben könnt en, da davon betroffene Arbeiten ohnehin vollständig bezahlt seien (act. 38 Rz. 57). Die Beklagte ihrerseits begnügt sich mit der pauschalen Behauptung, der Restbetrag von CHF 380'459.85 verbleibe zur Deckung der Forderungen aus dem Baumeistervertrag betreffend Liegenschaft E._____-strasse, ohne jedoch auf die detaillierten Ausführungen der Klägerin (act. 38 Rz. 57) einzugehen (act. 46 Rz. 54). Die genannten Ausführungen der Klägerin werden von der Beklagten damit nicht rechtsgenügend bestritten, wes- halb sie als anerkannt zu gelten haben. 7.3. Es ist demnach erstellt, dass im vorliegenden Verfahren betreffend die Li e- genschaft E._____-strasse ein Betrag von CHF 106'884.80 sowie die drei von der Beklagten geleisteten Akontozahlungen von CHF 48'384.–, von CHF 139'536.– und von CHF 18'792.– zu Gunsten der Beklagten zu berücksichtigen sind. 7.4. Die Akontozahlungen von gesamthaft CHF 206'712.– sind folglich von der der Klägerin zuzusprechenden Vergütung betreffend Liegenschaft E._____- strasse in Abzug zu bringen. Den Betra g von CHF 106'884.80 macht die Klägerin unter dem separaten Titel "nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten" geltend. Da sich die Gliederung des - 196 - vorliegenden Entscheids im Wesentlichen am Aufbau der Klageschrift orientiert, wird der Betrag von CHF 106'884.80 unter dem – ebenfalls separaten – Titel "nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten" in Ziffer VIII hiernach zu Gunsten der Beklagten berücksichtigt. Auf die dortigen Erwägungen ist zu verweisen. 8. Fazit Forderung betr. Liegenschaft E._____-strasse Der Klägerin hat bezüglich Liegenschaft E._____- strasse einen Anspruch auf CHF 347'276.70 (netto, inkl. MwSt.) (CHF 553'988.70 ./. CHF 206'712.–). Der "nicht zuordenbare Betrag" von CHF 106'884.80 findet unter Ziffer VIII hiernach Berücksichtigung. VIII. Nicht zuordenbare Zahlungen der Beklagten 1. Unbestrittenes 1.1. Die Beklagte leistete unbestrittenermassen die folgenden Zahlungen, we l- che sich keiner Rechnung zuordnen lassen (act. 1 R z. 167; act. 23 Rz. 80 f.; act. 46 Rz. 54): 01. April 2016 CHF 35'313.15 (recte: CHF 35'313.55 [act. 38 Rz. 53]); 01. Juni 2016 CHF 55'353.15; 23. Juni 2016 CHF 106'884.80. Ebenfalls unbestritten ist, dass die Schlussrechnung Nr. 160065 für die Abbruch- und Sanierungsarbeiten betreffend Liegenschaft C._____- strasse, datiert vom 3. Mai 2016 (act. 3/261), im Betrag von CHF 14'656.25 durch Anrechnung der Zah- lung vom 1. April 2016 getilgt ist (act. 46 Rz. 27). 1.2. Die Parteien sind sich zudem einig, dass der nicht zuordenbare Betrag von CHF 20'656.90 (recte: CHF 20'657.30; resultierend aus der Differenz der Zahlung vom 1. April 2016 im Betrag von CHF 35'313. 55 abzüglich CHF 14'656.25 für Schlussrechnung Nr. 160065 betreffend Abbruch- und Sanierungsarbeiten auf Liegenschaft C._____-strasse) grundsätzlich von der der Klägerin zuzusprechen-- 197 - den Werklohnforderung betreffend Liegenschaft C._____- strasse, der nicht z u- ordenbare Betrag von CHF 55'353.15 grundsätzlich von der der Klägerin zuz u- sprechenden Werklohnforderung betreffend Liegenschaft D._____- strasse und der nicht zuordenbare Betrag von CHF 106'884.80 grundsätzlich von der der Klä- gerin zuzusprechenden Werklohnforderung betreffend Liegenschaft E._____- strasse in Abzug zu bringen ist. 2. Wesentliche Parteivorbringen 2.1. Die Klägerin bringt vor, da die Beklagte die Zahlungen getätigt habe, ohne zu erklären, welche Schuld sie damit tilgen wolle, stehe ihr ( der Klägerin) frei, zu entscheiden, an welche Forderung sie diese Zahlungen anrechnen wolle (act. 1 Rz. 169). Den Betrag von CHF 20'656.90 (recte: CHF 20'657.30 [act. 38 Rz. 53]) rechne sie entsprechend an die zeitabhängigen Personalkosten von pauschal CHF 50'000.– aus ihrer Forderung betreffend Liegenschaft C._____- strasse an. Den Betrag von CHF 55'353.15 rechne sie an die zeitabhängigen Personalkosten von CHF 50'000.– und an die Mehrkosten infolge Planlieferverzögerungen von CHF 12'874.65 aus ihrer Forderung betreffend Liegensc haft D._____-strasse an. Und den Betrag von CHF 106'884.80 rechne sie schliesslich an die zeitabhängi- gen Personalkosten von CHF 50'000.–, an die Mehrkosten infolge Baustopps von CHF 11'245.25 sowie an die zusätzlich in Rechnung gestellten Regieleistungen von CHF 160'340.30 aus ihrer Forderung betreffend Liegenschaft E._____- strasse an (act. 1 Rz. 170 bis Rz. 172). 2.2. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, die Zahlungen, welche die Klägerin nicht einer konkreten Rechnung zuordnen könne, seien Akontozahlun- gen. Sie deckten die Forderungen, welche vom Gericht als berechtigt angesehen würden und nicht die abwegigsten Positionen, wie dies die Klägerin durch ihre "Verrechnungserklärung" wolle (act. 46 Rz. 54). 3. Rechtliches 3.1. Hat der Schuldner mehrere Schulden an denselben Gläubiger zu bezahlen, so ist er berechtigt, bei der Zahlung zu erklären, welche Schuld er tilgen will - 198 - (Art. 86 Abs. 1 OR). Mangelt eine solche Erklärung, so wird die Zahlung auf diej e- nige Schuld angerechnet, die der Gläubiger in seiner Quittung bezeichnet, v o- rausgesetzt, dass der Schuldner nicht sofort Widerspr uch erhebt (Art. 86 Abs. 2 OR). Der Schuldner trägt die Beweislast dafür, dass seine Leistung aufgrund sei- ner Anrechnungserklärung auf die behauptete Forderung anzurechnen ist. Die Beweislast für die Anrechnungsanordnung auf der Quittung trägt der Gläubiger (BSK OR I-SCHROETER, 7. Auflage, Basel 2020, N 18 zu Art. 86 OR). 3.2. Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine Bezeichnung in der Quittung vor, so ist die Zahlung auf die fällige Schuld anzurechnen, unter mehreren fälligen auf diejenige Schuld, für die der Schuldner zuerst betrieben worden ist, und hat k eine Betreibung stattgefunden, auf die früher verfallene (Art. 87 Abs. 1 OR). 4. Würdigung und Fazit 4.1. Die Beklagte behauptet nicht, der Klägerin gegenüber im Ze itpunkt der j e- weiligen Zahlung am 1. April 2016, am 1. Juni 2016 und am 23. Juni 2016 erklärt zu haben, welche Schuld sie damit tilgen wollte. Ebenso wenig behauptet die Klä- gerin, der Beklagten eine Quittung ausgestellt zu haben bzw. im Rahmen einer solchen eine Anrechnungserklärung abgegeben zu haben. Die (erst) im Rahmen des vorliegenden Verfahrens abgegebene Anrechnungserklärung vonseiten der Klägerin erfüllt die Voraussetzungen von Art. 86 Abs. 2 OR jedenfalls nicht , zumal die Beklagte im Rahmen ihrer Rechtsschriften remonstrierte. 4.2. Folglich gelangt die gesetzliche Anrechnungsordnung gemäss Art. 87 OR zur Anwendung. Sowohl die der Klägerin zuzusprechende Werklohnforderung be- treffend die Liegenschaft C._____-strasse als auch die ihr zuzusprechenden Wer- klohnforderungen betreffend die Liegenschaften D._____- und E._____-strasse sind fällig (zur Fälligkeit siehe Ziffer IX.3.1 hiernach). Entsprechend sind die "nicht zuordenbaren Zahlungen" der Beklagten wie folgt zu berücksichtigen: − CHF 20'657.30 sind vom der Klägerin zuzusprechenden Betrag von CHF 85'122.85 (netto, inkl. MwSt.) gemäss Ziffer V.9 hiervor (Liegen-- 199 - schaft C._____-strasse) in Abzug zu bringen, womit der Klägerin für Leistungen betreffend Liegenschaft C._____-strasse ein Werklohn von CHF 64'465.55 (netto, inkl. MwSt.) zusteht; − CHF 55'353.15 sind vom der Klägerin zuzusprechenden Betrag von CHF 180'709.55 (netto, inkl. MwSt.) gemäss Ziffer VI.9 hiervor (Liegen- schaft D._____-strasse) in Abzug zu bringen, womit der Klägerin für Leistungen betreffend Liegenschaft D._____-strasse ein Werklohn von CHF 125'356.40 (netto, inkl. MwSt.) zusteht; und − CHF 106'884.80 sind vom der Klägerin zuzusprechenden Betrag von CHF 347'276.70 (netto, inkl. MwSt.) gemäss Ziffer VII.8 hiervor (Lie- genschaft E._____-strasse) in Abzug zu bringen, womit der Klägerin für Leistungen betreffend Liegenschaft E._____-strasse ein Werklohn von CHF 240'391.90 (netto, inkl. MwSt.) zusteht. IX. Verzugszins 1. Parteistandpunkte 1.1. Die Klägerin verlangt für ihre offenen Forderungen betreffend aller drei Li e- genschaften einen Verzugszins von 6.05% ab dem 20. Juni 2016, dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Gesuchs um Eintragung eines Bauhandwerkerpfand- rechts auf der Liegenschaft E._____-strasse. Zu diesem Zeitpunkt habe sie durch Eingabe an das Gericht klar gemacht, dass sie die nicht bezahlten, fälligen Aus- stände gerichtlich einfordern und dami t auch mahnen wolle (act. 1 Rz. 175 und Rz. 197). 1.2. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, der Zinssatz sei nicht ausge- wiesen. Beim Zinsenlauf sei zudem zu berücksichtigen, dass die Forderung nicht fällig werden könne, bevor eine akzeptierte Bauabrechnung vorliege. Diese werde erst durch einen rechtskräftigen Gerichtsentscheid erstellt (act. 46 Rz. 294 f.). - 200 - 2. Rechtliches 2.1. Voraussetzung für die Zusprechung von Verzugszins ist gemäss Art. 104 Abs. 1 OR und Art. 190 Abs. 1 SIA -Norm 118, dass der Schuldner mit der Zah- lung des geschuldeten Betrages in Verzug geraten ist. 2.2. Gemäss Art. 102 Abs. 1 OR und Art. 190 Abs. 1 Satz 3 und 4 SIA -Norm 118 setzt der Zahlungsverzug des Bauherrn neben Fälligkeit der Forderung eine Mahnung voraus (BGE 143 II 37 E. 5.2.2 S. 43-44; 130 III 591 E. 3 S. 596-597; 129 III 535 E. 3.2 S. 541). 2.3. Das Abrechnungssystem der SIA -Norm 118 sieht insbesondere für Regie- rechnungen und die Schlussabrechnung unter schiedliche Fälligkeiten vor (SCHU- MACHER/KÖNIG, a.a.O., N 218 ff.): Regierechnungen werden mit der Zustellung der Rechnung fällig (Art. 55 Abs. 1 SIA -Norm 118) und die durch die Schlussabrech- nung ermittelte Forderung des Unternehmers mit dem Prüfungsbescheid der Bau- leitung (Art. 155 Abs. 1 SIA-Norm 118). Die Bauleitung pr üft die Schlussabrec h- nung gemäss Art. 154 Abs. 2 Satz 1 SIA -Norm 118 grundsätzlich innert Monats- frist. Mit dem Prüfungsbescheid der Bauleitung wird der gesamte Schlussabrec h- nungsbetrag zur Zahlung fällig ( SPIESS/HUSER, Der Bau- Werkvertrag, a.a.O. , N 425). Bestrittene Beträge werden insoweit ebenfalls fällig, als sie sich später als geschuldet erweisen. Die Fälligkeit ist für solche Beträge eine rückwirkende (S PIESS/HUSER, Der Bau-Werkvertrag, a.a.O., N 428). 2.4. Unter das Tatbestandsmerkmal der Mahnung fällt "eine an den Schuldner gerichtete Erklärung des Gläubigers, die zum Ausdruck bringt, dass er die Lei s- tung ohne Säumnis verlangt" (B GE 143 II 37 E. 5.2.2 S. 43-44; 129 III 535 E. 3.2.2 S. 541-542). Als Mahnung im Sinne von Art. 102 Abs. 1 OR gelten etwa die Erhebung einer Leistungsklage oder das Gesuch um provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts, wenn der Gesuchsgegner zugleich Schuldner des Gesuchstellers ist (BSK OR I -W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, a.a.O., N 9 zu Art. 102 OR; SCHENKER, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerver- zugs im schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Freiburg 1988, N 128). Da die Mahnung empfangsbedürftig ist, tritt der Verzug aber nicht bereits mit Klageerhe-- 201 - bung, sondern erst mit Zustellung der Eingabe an die Gegenpartei ein ( BGE 116 II 225 E. 5a S. 236; Urteil des Bundesgerichts vom 19. Januar 2015 [5A_473/2014] E. 5.3.3). Dasselbe muss auch für das erwähnte Gesuch um pr o- visorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts gelten. Der Verzug tritt entsprechend auch hier erst mit Zustellung der Eingabe an die Gegenpartei ein. Die Beweislast für die Verzugsvoraussetzungen trägt der Gläubiger (BSK OR I - W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, a.a.O., N 15 zu Art. 102 OR). 2.5. Die Höhe des Verzugszinses bestimmt sich nach dem am Zahlungsort üb- lichen Zinssatz für bankmässige Kontokorrent -Kredite an Unternehmer (Art. 190 Abs. 1 Satz 5 SIA -Norm 118) . Massgebend ist der durchschnittliche Markt - Zinssatz für Blanko- Kredite an Unternehmer der Baubranche. Dieser ist in der Regel um einiges höher als der gesetzliche Zinss atz von 5% (Art. 104 Abs. 3 OR) (SHK-SPIESS/HUSER, a.a.O., N 22 zu Art. 190). 3. Würdigung 3.1. Fälligkeit 3.1.1. Wie sich aus Ziffer IX.2.3 hiervor ergibt, ist die Akzeptanz der Schlussrec h- nung vonseiten der Beklagten für den Eintritt der Fälligkeit des damit in Rechnung gestellten Betrages ohne Relevanz. Insoweit verfängt das beklagtische Vorbri n- gen, die klägerische Forderung sei mangels akzeptierter Bauabrechnung noch nicht fällig geworden, nicht. Massgebend ist vielmehr das Vorliegen eines Pr ü- fungsbescheids der Bauleitung. Mit Datum vom 20. Juni 2016 stellte die Klägerin die (Gesamt -)Schlussrechnung für die von ihr erbrachten Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten auf sämtl i- chen drei streitgegenständlichen Liegenschaften (act. 1 Rz. 55; act. 3/22). Die Beklagte bringt im Rahmen ihrer Klageantwort sinngemäss selber vor, die Gene- ralplanerin bzw. der Bauleiter U._____ habe der Klägerin am 30. Juni 2016 einen negativen Prüfungsbescheid gegeben (act. 23 Rz. 20 S. 16). Die mit Schlus s- rechnung vom 20. Juni 2016 geltend gemachte Forderung ist damit – auch in Be-- 202 - zug auf die bestrittenen Positionen, soweit sie sich im Lichte der obigen Erw ä- gungen als geschuldet erweisen – fällig geworden. 3.1.2. Die Vergütungen für die von der Klägerin geleisteten Regiearbeiten sind mit Zustellung der jeweiligen Rechnung bzw. Auswertung fällig geworden. 3.2. Mahnung 3.2.1. Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner – soweit wie hier kein Verfalltagsgeschäft vorliegt – durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt (Art. 102 OR; Art. 190 Abs. 1 SIA-Norm 118). 3.2.2. Wie bereits erwähnt, qualifiziert die Zustellung des Gesuchs um provisori- sche Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts an die Gegenpartei grundsät z- lich als Mahnung, soweit der Gesuchsgegner zugleich Sc huldner des Gesuchstel- lers ist. Dies ist vorliegend der Fall. 3.2.3. Allerdings erfolgte der Prüfungsbericht der Bauleitung, mit welchem die Forderung gemäss (Gesamt -)Schlussrechnung vom 20. Juni 2016 fällig wurde, erst am 30. Juni 2016 (siehe Ziffer IX.3.1. 1 hiervor). Die Gesuche um provisori- sche Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten, welche die Klägerin bereits mit Eingaben vom 17. und 20. Juni 2016 anhängig machte, wurden der Beklagten be- reits am 22. Juni 2016 zugestellt (act. 5/5/2; act. 6/4/2 und act. 7/5/2). Die Beklag- te konnte damit zum Zeitpunkt des Empfangs der genannten Gesuche hinsichtlich der gestützt auf die (Gesamt -)Schlussrechnung geltend gemachten Forderungen noch gar nicht in Verzug geraten. 3.2.4. Im Übrigen, d.h. auch hinsichtlich der nicht Gegenstand der (Gesamt -)- Schlussrechnung bildenden Forderungen, hat die Klägerin die tatsächlichen V o- raussetzungen einer Mahnung nicht behauptet. 3.2.5. Die Beklagte kam damit in Bezug auf den gesamten der Klägerin zuzuspr e- chenden Betrag erst mit Zustellung der Klage am 21. Oktober 2016 (act. 1, 8 und 9/2) in Verzug. - 203 - 3.3. Zinssatz 3.3.1. Zur Höhe des Zinssatzes bringt die Klägerin vor, dass der am Zahlungsort übliche Zinssatz für bankmässige Kontokorrent -Kredite an Unternehmer massge- bend sei. Dieser betrage gemäss Zürcher Kantonalbank – ihrer Hausbank – 6.05% pro Jahr (5.05% Kreditzins zuzüglich Kommission von 0.25% pro Quartal auf der mittleren Schuld) (act. 1 Rz. 174; act. 3/262). 3.3.2. Mit der Behauptung, der Zinssatz sei nicht ausgewiesen (act. 46 Rz. 294 f.), bestreitet die Beklagte die von der Klägerin geltend gemachte Höhe des Verzugs- zinses lediglich pauschal und damit rechtsungenügend . Der Zinssatz von 6.05% hat folglich – mangels substantiierter Bestreitung – als ausgewiesen zu gelten. 4. Fazit Der Klägerin ist ab 21. Oktober 2016 ein Verzugszins von 6.05% auf die ausge- wiesene Werklohnforderung im Gesamtbetrag von CHF 430'213.85 (siehe Ziffer VIII.4.2 hiervor) zuzusprechen. X. Verrechnungsforderungen der Beklagten 1. Ausgangslage Die Beklagte macht gegenüber der Klägerin verrechnungsweise Schadenersat z- forderungen geltend, welche sich einerseits aus entgangenen Mietzinseinnahmen für die drei streitgegenständlichen Liegenschaften, andererseits aus Mehrkosten für die Begutachtung der klägerischen Ausmassberechnungen durch die Gene- ralplanerin zusammensetzen (act. 23 Rz. 15 ff.; act. 46 Rz. 55 ff.). Sie erklärt in dem Umfang Verrechnung, in welchem der Klägerin ihr (der Beklagten) gegen- über Forderungen aus den Bauvorhaben zustehen soll en (act. 23 Rz. 19). Die Klägerin bestreitet die von der Beklagten geltend gemachten Verrechnungsforde- rungen (act. 38 Rz. 65 ff., Rz. 149 und Rz. 558). - 204 - 2. Entgangene Mietzinseinnahmen 2.1. Parteistandpunkte 2.1.1. Die Beklagte bringt vor, durch den Verzug der Klägerin seien ihre Liegen- schaften ca. drei Monate länger brach gelegen als wenn die Klägerin die Leistung in zeitlicher Hinsicht ordentlich erbracht hätte. Sie habe dadurch Mietzinsausfälle erlitten, welche die Klägerin als Verspätungsschaden zu kompensieren habe (act. 23 Rz. 15). Die Liegenschaften seien innert ein bis zwei Monaten, nachdem der Bezugstermin habe bestimmt werden können, vermietet worden. Ohne den Verzug der Klägerin wäre dies früher gewesen (act. 46 Rz. 55). Die Mietzinsein- nahmen aus den Liegenschaften würden netto CHF 97'320.– pro Monat betragen. Ziehe man hiervon 20% für Kosten ab, verbleibe ein monatlicher Gewinn von CHF 81'100.–. Die Klägerin habe ihr somit für die drei Monate einen Betrag von CHF 243'300.– zu bezahlen (act. 23 Rz. 16). Eventualiter für den Fall, dass nur die Finanzierungskosten während des Verzugs abgezogen würden, sei mit einer Schadenssumme von CHF 65'000.– zu rechnen (act. 23 Rz. 17). 2.1.2. Die Klägerin bestreitet die beklagtische Forderung (act. 38 Rz. 65). Sie stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, die Behauptungen der Beklagten seien unsubstantiiert und nicht nachvollziehbar (act. 38 Rz. 65 ff.). 2.2. Rechtliches Bauherr und Unternehmer haften gegenseitig für Schäden aus Fristüberschrei- tungen, die sie verschuldet haben (Art. 97 Abs. 1 SIA -Norm 118). Der aus Art. 97 SIA-Norm 118 resultierende Schadenersatzanspruch qualifiziert als Anspruch aus Vertragsverletzung, auf welchen die vertragsrechtlichen Schadenersatzregeln zur Anwendung gelangen. Die Voraussetzungen für den Schadenersatzanspruch er- geben sich mithin aus Art. 97 OR. Es sind dies: Vertragsverletzung (vorliegend eine Fristüberschreitung), Schaden, Kausalzusammenhang zwischen Fristüber- schreitung und Schaden sowie Verschulden. Die drei erstgenannten Vorausset- zungen hat die anspruchstellende Partei, vorliegend die Beklagte, zu beweisen. Das Verschulden wird vermutet, wobei der Gegenpartei – hier der Klägerin – der Exkulpationsbeweis offensteht (SHK-S PIESS/HUSER, a.a.O., N 6 zu Art. 97; R EETZ, - 205 - in: Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA -Norm 118, 2. Auflage, Zü- rich/Basel/Genf 2017, N 1.3 ff. zu Art. 97). Der Bauherr verfügt über keinen Scha- denersatzanspruch gegenüber dem Unternehmer, wenn dieser das (nicht verbind- liche) Bauprogramm nicht einhält : Sofern das Bauprogramm nicht Vertragsinhalt ist, kann dessen Nichteinhaltung durc h den Unternehmer dem Bauherrn auch keinen Anspruch auf Schadenersatz verschaffen, da es diesfalls an einer Ver- tragsverletzung fehlt (REETZ, a.a.O., N 16.3 zu Art. 93). 2.3. Würdigung und Fazit 2.3.1. Wie die Klägerin zutreffend vorbringt, begnügt sich die Beklagte hinsichtlich ihrer Schadenersatzforderung aufgrund entgangener Mietzinseinnahmen mit pau- schalen Behauptungen. D ie Beklagte legt nicht konkret dar, worin eine Vertrags- verletzung vonseiten der Klägerin erblickt werden soll. Vielmehr bringt die Beklag- te in Bezug auf das vereinbarte Bauprogramm bzw. die Fristüberschreitung durch die Klägerin im Rahmen ihrer Klageantwort selber vor, die Terminangaben im Werkvertrag seien unverbindlich (act. 23 S. 31, S. 73 und S. 127) . Damit entfällt ein Schadenersatzanspruch zufolge Fristüberschreitung bereits mangels Ver- tragsverletzung. 2.3.2. Die Beklagte stellt auch hinsichtlich des Schadens sowie des Kausalz u- sammenhangs zwischen einer allfälligen Vertragsverletzung und einem allfälligen Schaden keine rechts genügenden Tatsachenbehauptungen auf. So legt sie Be- klagte insbesondere nicht dar, welche Mietobjekte (Wohnungen und/oder Gar a- genplätze), von welcher der streitgegenständlichen drei Liegenschaften, aufgrund welcher Mie tverträge (mit welchem Inhalt) vermiet et gewesen sein sollen bzw. nicht hätten vermietet werden können, welcher Mietzins ihr für welche konkrete Zeitperiode entgangen sein soll und weshalb eine Vermietung ebendieser Mietob- jekte für welche konkrete Zeitdauer zufolge von Handlungen der Klägerin nicht möglich gewesen sein soll (act. 38 Rz. 65). Wie die Klägerin schliesslich zutre f- fend vorbringt, fehlen auch hinsichtlich der Berechnung der Schadenersatzforde- rung aus entgangenen Mietzinseinnahmen bzw. der Parameter und damit hi n- sichtlich des Quantit ativs substantiierte Behauptungen vonseiten der Beklagten (act. 38 Rz. 67 ff.). - 206 - 2.3.3. Ein Beweisverfahren erübrigt sich damit nur schon mangels rechtsgenü- gender Tatsachenbehauptungen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich dem Gericht nicht erschliess t, zu welchen konkreten Tatsachenbehauptun- gen die Beklagte die "Dokumentation Verrechnungsforderung" (act. 24/7) als B e- weismittel offerieren will (Art. 222 Abs. 2 i.V.m. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO). Die g e- nannten Urkunden wären entsprechend auch vor diesem Hintergrund unbeacht- lich. 2.3.4. Ein Schadenersatzanspruch der Beklagten aufgrund entgangener Mietz in- seinnahmen ist folglich zu verneinen. 3. Mehrkosten für die Begutachtung der klägerischen Ausmassberechnungen durch die Generalplanerin 3.1. Parteistandpunkte 3.1.1. Die Beklagte macht einen Schaden geltend, welcher ihr durch die vertrags- widrigen und von der Generalplanerin als "betrügerisch" bezeichneten Ausmas s- berechnungen entstanden sei. Die Generalplanerin habe hierfür einen Mehrauf- wand von CHF 44'075. – exkl. MwSt. gel tend gemacht, den sie (die Beklagte) ihr im Rahmen einer Gesamtabfindung für ihre Bemühungen bezahlt habe. Diesen Betrag habe die Klägerin ihr (der Beklagten) nunmehr zu ersetzen (act. 23 Rz. 18). 3.1.2. Die Klägerin bestreitet die Forderung der Beklagten. Sie st ellt sich im W e- sentlichen auf den Standpunkt, der Generalplanerin seien im Zusammenhang mit der Ausmassermittlung keine zusätzlichen Kosten angefallen. Ein Nachweis für zusätzlich angefallene Kosten sowie für einen Schaden würden fehlen. Ohnehin würden rechtsgenügende Tatsachenbehauptungen fehlen (act. 38 Rz. 71 ff.). 3.2. Würdigung und Fazit 3.2.1. Die unter Ziffer X.2.2 hiervor erwähnten Voraussetzungen eines Schaden- ersatzanspruchs im Sinne von Art. 97 OR gelten auch hier. Erforderlich ist eine Vertragsverletzung, ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen Vertrags- verletzung und Schaden sowie ein Verschulden, wobei Letzteres wie erwähnt - 207 - vermutet wird und der Klägerin der Exkulpationsbeweis offensteht. Die Beklagte lässt jegliche Behauptungen hinsichtlich einer Vertr agsverletzung, eines Kausal- zusammenhangs zwischen einer Vertragsverletzung und eines Schadens sowie eines Verschuldens vonseiten der Klägerin vermissen. Einen Schaden macht die Beklagte höchstens pauschal geltend. So behauptet die Beklagte diesbezüglich lediglich, sie habe der Generalplanerin im Rahmen einer Gesamtabfindung einen von dieser geltend gemachten Mehraufwand von CHF 44'075.– exkl. MwSt. en t- schädigt. Inwiefern ihr (der Beklagten) dadurch aber ein Schaden im Rechtssinne entstanden sein soll, wird weder schlüssig behauptet noch ist dies ersichtlich. Die Beklagte legt im Übrigen auch nicht dar, wie sich der geltend gemachte Betrag von CHF 44'075.– exkl. MwSt. konkret zusammensetzen und berechnen soll. Die von ihr ins Recht gereichte Aufstellung (act. 24/7) trägt ebenfalls nichts Klärendes dazu bei. Sie ist vielmehr – wie die Klägerin zutreffend vorbringt (act. 38 Rz. 71 ff.) – nicht nachvollziehbar. Mangels rechtsgenügender Tatsachenbehauptungen – und mangels einer rechtsgenügenden Beweisofferte – wäre die genannte Auf- stellung aber ohnehin unbeachtlich. 3.2.2. Ein Schadenersatzanspruch der Beklagten aufgrund von geltend gemac h- ten "Mehrkosten für die Begutachtung der klägerischen Ausmassberechnungen durch die Generalplanerin" ist folglich zu verneinen. 4. Fazit Verrechnungsforderungen der Beklagten Der Beklagten steht weder unter dem Titel "Entgangene Mietzinseinnahmen" noch unter dem Titel " Mehrkosten für die Begutachtung der klägerischen Aus- massberechnungen durch die Generalplanerin" eine Verrechnungsforderung g e- genüber der Klägerin zu. XI. Aushändigung der Garantie Zug um Zug 1. Die Klägerin bietet der Beklagten gestützt auf Art. 82 OR Zug um Zug gegen Bezahlung ihrer Forderung die Aushändigung der Garantie gemäss Ziffer 24 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 4) an (act. 38 S. 8 [Rechtsbegehren Ziffer 1]; act. 38 Rz. 3 und - 208 - Rz. 192). Die Beklagte äussert sich nicht zum klägerischen Antrag betreffend Aushändigung der Garantie Zug um Zug. 2. Die Beklagte ist daher – wie von der Klägerin beantragt – zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 430'213.85 nebst Zins von 6.05% seit dem 21. Oktober 2016 Zug um Zug gegen Aushändigung der Garantie gemäss Zi f- fer 24 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (act. 3/7 S. 4) zu bezahlen. XII. Definitive Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte 1. Ausgangslage 1.1. Die Klägerin beantragt die definitive Eintragung der mit Verfügungen vom 19. Juli 2016 als vorläufige Eintragungen im Sinne von Art. 961 ZGB bestätigten Bauhandwerkerpfandrechte auf den streitgegenständlichen drei Grundstücken im folgenden Umfang (act. 1 S. 2): − auf Liegenschaft Kataster-Nr. 1, Grundbuchblatt Nr. 2, C._____- strasse 3, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 199'790.95 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016; − auf Liegenschaft Kataster-Nr. 4, Grundbuchblatt Nr. 5, D._____- strasse 6, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 293'878.50 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016; und − auf Liegenschaft Kataster-Nr. 7, Grundbuchblatt Nr. 9, E._____- strasse 10, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 385'127.60 nebst Zins zu 6.05% seit 20. Juni 2016. 1.2. Die Beklagte äussert sich weder in ihrer Klageantwort noch in ihrer Duplik konkret zur beantragten definitiven Eintragung der genannten Bauhandwerker- pfandrechte auf die jeweiligen Grundstücke. Lediglich zu den letzten Arbeiten macht die Beklagte vereinzelt rudimentäre Ausführungen (siehe Ziffer X II.6 hier- nach). Ob die Voraussetzungen für die definitive Eintragung der genannten Bau- handwerkerpfandrechte erfüllt sind, ist nachfolgend zu prüfen. - 209 - 2. Eintragungsvoraussetzungen im Überblick Gemäss Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB besteht ein Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechts für die Forderungen der Handwerker oder Unter- nehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Abbruc h- arbeiten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben. Der Anspruch auf Errichtung eines Bau- handwerkerpfandrechts richtet sich gegen den jeweiligen Eigentümer des Grund- stücks. Die Eintragung ins Grundbuch hat bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeiten zu erfolgen und kann nicht verlangt w erden, wenn der Eigentümer für die angemeldete Forderung hinreichende Sicherheit leistet . Für einen Eintrag muss die Pfandsumme vom Eigentümer anerkannt oder gerichtlich festgestellt sein (Art. 839 Abs. 2 und Abs. 3 ZGB). Die Beweislast für das Vorlie- gen d er Eintragungsvoraussetzungen t rägt die Klägerin (vgl. Art. 8 ZGB). Nur wenn die Eintragungsvoraussetzungen kumulativ erfüllt sind, ist das zuständige Grundbuchamt zur definitiven Eintragung der Pfandrechte anzuweisen. 3. Passivlegitimation und Pfandobjekte Die Beklagte ist unbestrittenermassen Alleine igentümerin der drei streitgegen- ständlichen Grundstücke, welche im vorliegenden Verfahren die Pfandobjekte bi l- den (act. 1 Rz. 176; act. 3/4-6). Damit ist die Beklagte passivlegitimiert. 4. Fehlen einer hinreichenden Sicherheit Wie von der Klägerin vorgebracht und von der Beklagten unbestritten geblieben, wurde für die angemeldete Forderung keine hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB geleistet (act. 1 Rz. 177). 5. Pfandberechtigte Leistungen Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass die von der Klägerin gestützt auf den Werkvertrag Nr. 21107 vom 24. Februar 2015 (act. 3/7) erbrachten Baumeister- und Beton-/Stahlbetonarbeiten pfandberechtigte Leistungen im Sinne von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB darstellen (act. 1 Rz. 178 ff.). - 210 - 6. Eintragungsfrist 6.1. Rechtliches Die Eintragungsfrist beginnt mit der Vollendung der Arbeiten zu laufen (Art. 839 Abs. 2 ZGB). Vollendet ist die Arbeit dann, wenn alle Verrichtungen, die Gegen- stand des Werkvertrages bilden, ausgeführt sind. Nicht in Betracht fallen dabei geringfügige oder nebensächliche, rein der Vervollkommnung dienende Arbeiten oder Ausbesserungen. Geringfügige Arbeiten gelten aber dann als Vollendungs- arbeiten, wenn sie unerlässlich sind (BSK ZGB II -T HURNHERR, 6. Aufl age, B a- sel 2019, N 29 zu Art. 839/840 ZGB). 6.2. Liegenschaft C._____-strasse 6.2.1. Die Klägerin bringt vor, die letzten wesentlichen Arbeiten auf der Liegen- schaft C._____-strasse seien am 19. April 2016 erbracht worden. Konkret habe sie an diesem Tag während sechs Stunden Zumaurerarbeiten für die Brandmauer zum Nachbarn ausgeführt (act. 1 Rz. 42 und Rz. 185). Die Beklagte bringt ledig- lich vor, die eigentlichen Bauarbeiten seien Ende 2015/Anfang 2016 abgeschlos- sen worden und ein Bezug des Bauvorhabens C._____- strasse habe teilweise bereits im Februar 2016 stattgefunden (act. 23 Rz. 50) . Damit wurden die klägeri- schen Behauptungen betreffend letzter fristauslösender Arbeiten am 19. April 2016 nicht substantiiert bestritten, weshalb sie als anerkannt zu gelten haben. 6.2.2. Mit der am 21. Juni 2016 erfolgten provisorischen Eintragung des Bau- handwerkerpfandrechts ( act. 5/3) ist die Viermonatsfrist im Sinne von Art. 839 Abs. 2 ZGB gewahrt. 6.3. Liegenschaft D._____-strasse 6.3.1. Die Klägerin bringt vor, die letzten unerlässlichen Arbeiten auf der Liegen- schaft D._____-strasse seien am 7./8. März 2016 erbracht worden (act. 1 Rz. 44 und Rz. 187). Konkret habe sie an diesen beiden Tagen für die Kanalisation Zu- grabungen im Keller ausgeführt, inkl. Ergänzen der Bodenplatten, fertig abt a- loschiert und Wanddurchbrüche zugemauert. Zudem habe sie diverse Abdeckar- beiten ausgeführt (act. 1 Rz. 187). Die Beklagte ihrerseits bringt lediglich vor, das - 211 - Objekt sei am 19. Februar 2015 bezogen worden (act. 23 Rz. 52). Damit wurden die klägerischen Behauptungen betreffend letzter fristauslösender Arbeiten am 7./8. März 2016 aber nicht substantiiert bestritten, weshalb sie als anerkannt zu gelten haben. 6.3.2. Mit der am 21. Juni 2016 erfolgten provisorischen Eintragung des Bau- handwerkerpfandrechts ( act. 6/3) ist die Viermonatsfrist im Sinne von Art. 839 Abs. 2 ZGB gewahrt. 6.4. Liegenschaft E._____-strasse 6.4.1. Wie die Klägerin vorbringt und von der Beklagten unbestritten geblieben, wurden die letzten fristauslösenden Arbeiten, auf der Liegenschaft E._____- strasse im Mai 2016 erbracht (act. 1 Rz. 46; act. 23 Rz. 53) . Konkret hat sie am 9., am 2 3. und am 24. Mai 2016 den Boden für den Bodenbelag beim Zwischen- podest 3./4. Obergeschoss weggespitzt sowie vier Kernlochbohrungen für eine Solarleitung im Korridor im Untergeschoss vorgenommen, und am 30. Mai 2016 das letzte Treppenelement gespitzt und neu aufgefüllt, Ausschnitte bei den Befes- tigungen der Treppe im 5. Obergeschoss aufgefüllt sowie ein Loc h im Eingangs- bereich hinter der Türe zugemauert (act. 1 Rz. 189). 6.4.2. Mit der am 21. Juni 2016 erfolgten provisorischen Eintragung des Bau- handwerkerpfandrechts ( act. 7/3) ist die Viermonatsfrist im Sinne von Art. 839 Abs. 2 ZGB gewahrt. 7. Quantitativ: Höhe der Pfandsumme Unter Bezugnahme auf die vorstehenden Erwägungen ist die Klage im Umfang von CHF 430'213.85 (netto, inkl. MwSt.) zuzüglich Zins von 6.05% seit 21. Okt o- ber 2016 gutzuheissen. Davon entfallen CHF 64'465.55 (netto, inkl. MwSt.) auf die Liegenschaft C._____-strasse, CHF 125'356.40 (netto, inkl. MwSt.) auf die Liegenschaft D._____-strasse und CHF 240'391.90 auf die Liegenschaft E._____- strasse. Die definitiv einzutragende Pfandsumme beträgt somit − für Liegenschaft C._____-strasse CHF 64'465.55 zuzüglich Zins seit 21. Oktober 2016; - 212 - − für Liegenschaft D._____-strasse CHF 125'356.40 zuzüglich Zins seit 21. Oktober 2016; und − für Liegenschaft E._____-strasse CHF 240'391.90 zuzüglich Zins seit 21. Oktober 2016. Was die Höhe des Zinssatzes anbelangt, ist zu berücksichtigen, dass in Nachach- tung der damaligen Anträge der Klägerin in den am 17. und 20. Juni 2016 ange- strengten Massnahmeverfahren die Bauhandwerkerpfandrechte für einen Zins- satz von 5% vorläufig eingetragen wurden. Demgegenüber verlangt die Klägerin im Rahmen der definitiven Eintragung einen – höheren – Zinssatz von 6.05%. Gemäss Art. 818 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB bietet das Grundpfandrecht dem Gläubiger u.a. Sicherheit sowohl für die Kapitalforderung als auch für die Verzugszinsen. Das Pfandrecht für die Zinsforderung ist akzessorisch zum Pfandrecht der Kapi- talforderung. Gleichwohl sind die Verzugszinsen beim Bauhandwerkerpfandrecht nur dann pfandgesichert, wenn sie rechtzeitig, d.h. innerhalb der Verwirkungsfrist von Art. 839 Abs. 2 ZGB ebenfalls im Grundbuch eingetragen bzw. vorgemerkt werden, falls – wie üblich und auch hier geschehen – die Rechtsform der Kapital- hypothek gewählt wird ( S CHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl age, Zürich 2008, Rz. 556). Ein Versäumnis kann nach Ablauf der Verwirkungsfrist nicht mehr behoben werden. Möglich ist zwar, dass die Kapitalforderung niedriger ist als die vorläufig vorgemerkte Pfandsumme und die Differenz für die Sicherung von kapitalisierten Verzugszinsen benutzt werden kann ( S CHUMACHER, a.a.O. , Rz. 556). Vorliegend verlangt die Klägerin aber kein Pfandrecht für kapitalisierte, sondern für laufende Verzugszinsen. Es ist nicht am Gericht, die Rechtsbegehren der Klägerin so zu ändern, dass ihnen entsprochen werden kann. Eine nachträgl i- che Erhöhung des Zinssatzes kommt deshalb nicht in Betracht, und im Rahmen der definitiven Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte im Grundbuch hat es beim vorläufig eingetragenen Zinssatz von 5% zu bleiben. Dies ändert nichts da- ran, dass die Beklagte aus den unter Ziffer I X hiervor dargelegten Gründen einen Verzugszins von 6.05% schuldet. - 213 - 8. Fazit Sämtliche Eintragungsvoraussetzungen sind im Übrigen erfüllt. Die vorläufig ei n- getragenen Bauhandwerkerpfandrechte sind folglich im in Ziffer X II.7 hiervor ge- nannten Umfang definitiv einzutragen und im Mehrumfang zu löschen. Die Grundbuchämter F._____ und G._____ sind entsprechend anzuweisen. XIII. Zusammenfassung/Fazit 1. Der Klägerin ist hinsichtlich Liegenschaft C._____- strasse für die Positionen Ausmass, Regiearbeiten, Mehrkosten inf olge Planlieferverzögerung, Nachtrag Nr. 3 und zusätzlich in Rechnung gestel lte Regieleistungen (Ziffern V.1 bis V.6 hiervor), abzüglich geleisteter Akontozahlungen (Ziffer V.8 hiervor) und abzüglich der nicht zuordenbaren Zahlung bzw. des nicht zuordenbar en Betrags gemäss Ziffer VIII hiervor ein Betrag von CHF 64'465.55 (netto, inkl. MwSt.) zuzüglich Zins von 6.05% seit 21. Oktober 2016 (Ziffer IX hiervor) zuzusprechen. 2. Hinsichtlich Liegenschaft D._____-strasse ist der Klägerin für die Positionen Ausmass, Regieleistungen, Mehrkosten infolge Planlieferverzögerung, Nachtrag Nr. 2 und zusätzlich in Rechnung gestellte Regieleistungen (Ziffern VI.1 bis VI.6), abzüglich geleisteter Akontozahlungen (Ziffer VI.8 hiervor) und abzüglich der nicht zuordenbaren Zahlung bzw. des nicht zuordenbaren Betrags gemäss Ziffer VIII hiervor ein Betrag von CHF 125'356.40 (netto, inkl. MwSt.) zuzüglich Zins von 6.05% seit 21. Oktober 2016 (Ziffer IX hiervor) zuzusprechen. 3. In Bezug auf Liegenschaft E._____-strasse ist für die Positionen Ausmass, Regieleistungen, Mehrkosten infolge Baustopps und zusätzlich in Rechnung ge- stellte Regieleistungen (Ziffern VII.1 bis VII.5 hiervor), abzüglich geleisteter Akon- tozahlungen (Ziffer VII. 7 hiervor) und abzüglich der nicht zuordenbaren Zahlung bzw. des nicht zuordenbaren Betrags gemäss Ziffer VIII hiervor ein Betrag von CHF 240'391.90 (netto, inkl. MwSt.) zuzüglich Zins von 6.05% seit 21. Oktober 2016 (Ziffer IX hiervor) zuzusprechen. 4. Die Verrechnungsforderungen der Beklagten sind mangels Substantiierung abzuweisen (Ziffer X hiervor). - 214 - 5. Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin einen Betrag von t o- tal CHF 430'213.85 nebst Zins von 6.05% seit dem 21. Oktober 2016 zu bezah- len. Dies Zug um Zug gegen Aushändigung der Garantie gemäss Ziffer 24 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107 (Zif- fer XI hiervor). Im Mehrbetrag ist die Klage abzuweisen. 6. Die Voraussetzungen für die definitive Eintragung der Bauhandwerkerpfand- rechte sind grundsätzlich erfüllt. Die vorläufig eingetragenen Bauhandwerker- pfandrechte sind folglich im ausgewiesenen Umfang gemäss Ziffer XI I.7 hiervor definitiv einzutragen und im Mehrumfang zu löschen. Die zuständigen Grund- buchämter sind entsprechend anzuweisen (Ziffer XII hiervor). XIV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Streitwert Gemäss Praxis des Handelsgerichts sind die klägerischen Begehren – Werklohn- forderungsklage und Begehren um definitive Eintragung der Bauhandwerker- pfandrechte – zur Streitwertbestimmung infolge des erhöhten wirtschaftlichen Wertes des Streitgegenstandes im Sinne von Art. 93 Abs. 1 ZPO zusammenz u- rechnen, da sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Verfügung des Handelsge- richts des Kantons Zürich vom 20. Juli 20 16 [HG160127]; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Juni 2013 [RB130014] E. 2.4; S CHUMACHER, in: BR 3/2014 S. 163; Urteil des Bundesgericht vom 1. Juli 2009 [4D_30/2009] E. 1.1; DIGGELMANN, in: DIKE- Komm-ZPO, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, N 1 zu Art. 93 ZPO; MOHS, in: G EHRI/JENT-SØRENSEN/SARBACH [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Zürich 2015, N 2 zu Art. 93 ZPO). Forderungen, die zur Verrechnung mit den Ansprüchen der Gegenpartei erhoben werden, sind bei der Streitwe rtberechnung jedoch nicht zu beachten ( BGE 102 II 397 E. 1a). Demnach ist der Streitwert vorliegend mit CHF 1'757'594.10 zu beziffern. 2. Kostenverteilung 2.1. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterlie- gen der Parteien im Prozess festzulegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei - 215 - vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfah- rens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 2.2. Die Klage ist im Umfang von CHF 430'213.85 (netto, inkl. MwSt.) gutz u- heissen, was – unter Berücksichtigung der definitiven Eintragung der Bauhand- werkerpfandrechte zugunsten der Klägerin – einem Anteil von rund 49% ent- spricht. In diesem Umfang hat die Beklagte die Prozesskosten zu übernehmen. Im restlichen Umfang ist die Klage abzuweisen, was zu einem Obsiegen der B e- klagten von 51% führt und in welchem Umfang die Klägerin die Gerichtskosten zu tragen hat. 3. Gerichtsgebühr 3.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). 3.2. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr für das vorliegende Hauptverfahren – unter Berücksichtigung der umfangreichen Rechtsschriften und des erheblichen Aufwands des Gerichts – auf CHF 60'000.– festzusetzen. Die Kosten sind der Klägerin ausgangsgemäss im Umfang von 51%, entsprechend CHF 30'600. –, und der Beklagten im Umfang von 49%, ent- sprechend CHF 29'400.– aufzuerlegen. Die Kosten sind vorab teilweise aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss (CHF 29'000.–) zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ein Fehlbetrag ist von der jeweils kostenpflichtigen Partei nachz u- fordern. 3.3. Die Gerichtsgebühren der drei Massnahmeverfahren wurden mit Verf ü- gungen vom 19. Juli 2016 bereits auf CHF 2'500.– (Geschäfts-Nr. HE160262-O), auf CHF 3'500.– (Geschäfts-Nr. HE160263-O) und auf CHF 4'000.– (Geschäfts- Nr. HE160267-O) festgesetzt und vorläufig von der Klägerin bezogen (act. 5/8, act. 6/8 und act. 7/9, jeweils Dispositiv-Ziffern 4 und 5). Ausgangsgemäss sind ihr die Kosten nun im Verfahren Geschäfts -Nr. HE160262- O im Umfang von - 216 - CHF 1'275.– und der Beklagten im Umfang von CHF 1'225.–, im Verfahren G e- schäfts-Nr. HE160263-O im Umfang von CHF 1'785.– und der Beklagten im U m- fang von CHF 1'715.–, und im Verfahren Geschäfts -Nr. HE160267 im Umfang von CHF 2'040.– und der Beklagten im Umfang von CHF 1'960.– definitiv aufzuer- legen (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Der Klägerin ist im jeweiligen Umfang das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 4. Parteientschädigung 4.1. Bei t eilweisem Obsiegen erfolgt die Zusprechung einer Parteientschädi- gung gleichermassen nach den Regeln von Art. 106 Abs. 2 ZPO. Dies bedeutet, dass die Entschädigungspflichten einander in Bruchteilen gegenüberzustellen und bis zum kleineren Bruchteil zu verrechnen sind. 4.2. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die A n- waltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen ( AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des A nwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage ist auch hier in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a An w- GebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erarbeitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 Anw- GebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere not- wendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr oder ein Pauschalzuschlag berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 1'757'594.10 beträgt die Grundgebühr rund CHF 39'000.– (§ 4 Abs. 1 AnwGebV) . Für die Vergleichsverhandlung und das Verfassen einer zweiten Rechtsschrift (nicht jedoch für die nach Aktenschluss er- folgten Schriftsätze, da nicht notwendig im Sinne von § 11 Abs. 2 AnwGebV ) so- wie angesichts des offenkundigen – wenn auch geringfügigen – Aufwands für die drei Massnahmeverfahren ist ein Zuschlag von insgesamt rund 50% der Grund- gebühr zu berechnen. Dies führt in Anwendung von § 4 und § 11 AnwGebV zu ei- ner Parteientschädigung in der Höhe von CHF 60'000.–. Da die Beklagte zu 51% obsiegt, hat sie – in Verrechnung des der Klägerin zuzusprechenden Anteils von 49% – Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung von 2%, mithin auf CHF 1'200.–. - 217 - 4.3. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuz u- sprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berüc ksichti- gung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Umfange zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den entsprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche ausserge- wöhnlichen Umstände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen ( vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 25. Mai 2016 [4A_552/2015] E. 4.5.; ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.). Vorliegend verlangt die Beklagte eine Parteient- schädigung zuzüglich Mehrwertsteuer (act. 23 S. 2), behauptet aber keine für die Zusprechung der Mehrwertsteuer erforderlichen aussergewöhnlichen Umstände. Eine Mehrwertsteuer ist ihr daher nicht zuzusprechen. Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 430'213.85 nebst Zins von 6.05% seit dem 21. Oktober 2016 zu bezahlen, Zug um Zug gegen Aushä n- digung der Garantie gemäss Ziffer 24 der Allgemeinen Bedingungen der Bauherrschaft des Werkvertrags Nr. 21107, datiert vom 24. Februar 2015. Im Mehrbetrag wird die Klage abgewiesen. 2. Das Grundbuchamt F._____ wird angewiesen, nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist das aufgrund der Verfügung des Einzelgerichts am Han- delsgericht des Kantons Zürich vom 19. Juli 2016 zugunsten der Klägerin vorläufig eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht auf Liegenschaft Kat. Nr. 1, GBBl. 2, C._____-strasse 3, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 222'057.75 nebst Zins zu 5% seit 17. Juni 2016 auf den Betrag von CHF 64'465.55 zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Okt o- ber 2016 zu reduzieren, in diesem Umfang definitiv einzutragen und im Mehrumfang zu löschen. - 218 - 3. Das Grundbuchamt F._____ wird angewiesen, nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist das aufgrund der Verfügung des Einzelgerichts am Han- delsgericht des Kantons Zürich vom 19. Juli 2016 zugunsten der Klägerin vorläufig eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht auf Liegenschaft Kat. Nr. 4, GBBl. 5, D._____-strasse 6, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 368'116.45 nebst Zins zu 5% seit 17. Juni 2016 auf den Betrag von CHF 125'356.40 zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Okto- ber 2016 zu reduzieren, in diesem Umfang definitiv einzutragen und im Mehrumfang zu löschen. 4. Das Grundbuchamt G._____ wird angewiesen, nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist das aufgrund der Verfügung des Ei nzelgerichts am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 19. Juli 2016 zugunsten der Kläge- rin vorläufig eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht auf Liegenschaft Kat. Nr. 7, GBBl. 9, E._____-strasse 10, … Zürich, für eine Pfandsumme von CHF 521'076.55, nebst Zins zu 5% seit 20. Juni 2016 auf den Betrag von CHF 240'391.90 zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Okt o- ber 2016 zu reduzieren, in diesem Umfang definitiv einzutragen und im Mehrumfang zu löschen. 5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.–. 6. Die Kosten des Hauptverfahrens werden zu 51% (CHF 30'600.–) der Kläge- rin und zu 49% (CHF 29'400.–) der Beklagten auferlegt und teilweise vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss (CHF 29'000.–) be- zogen. Der Fehlbetrag wird von der jeweils kostenpflichtigen Partei nachg e- fordert. - 219 - 7. Die im Massnahmeverfahren Geschäfts-Nr. HE160262-O festgesetzten und von der Klägerin bereits bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 2'500. – werden definitiv zu 51% (CHF 1'275. –) der Klägerin und zu 49% (CHF 1'225.–) der Beklagten auferlegt. Der Klägerin wird im Umfang von CHF 1'225.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 8. Die im Massnahmeverfahren Geschäfts-Nr. HE160263-O festgesetzten und von der Klägerin bereits bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 3'500. – werden definitiv zu 51% (CHF 1'785. –) der Klägerin und zu 49% (CHF 1'715.–) der Beklagten auferlegt . Der Klägerin wird im Umfang von CHF 1'715.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 9. Die im Massnahmeverfahren Geschäfts-Nr. HE160267-O festgesetzten und von der Klägerin bereits bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 4'000. – werden definitiv zu 51% (CHF 2'040. –) der Klägerin und zu 49% (CHF 1'960.–) der Beklagten auferlegt . Der Klägerin wird im Umfang von CHF 1'960.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 10. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine reduzierte Parteientschä- digung in der Höhe von CHF 1'200.– zu bezahlen. 11. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist im Dispositivauszug gemäss Dispositivz iffern 2 und 3 an das Grundbuchamt F._____ und gemäss Dispositivz iffer 4 an das Grund- buchamt G._____. 12. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen B e- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BG G). Der Strei t- wert beträgt CHF 1'757'594.10. - 220 - Zürich, 18. Januar 2021 Handelsgericht des Kantons Zürich Der Präsident: Roland Schmid Die Gerichtsschreiberin: Daniela Solinger