2025 1 Submission; beiderseitiger Ausschluss; Beschwerdelegitimation; Abgebot – Art. 36 Abs. 1 VRG; Art. 11 lit. c und lit. d, Art. 21 Abs. 2 lit a, Art. 38 Abs. 3, Art. 39 Abs. 3 und Art. 44 Abs. 1 lit. b IVöB. Verlangen die Ausschreibungsbedingungen die vorbehaltlose Anerkennung des TU-Muster-Werkvertrags, ist ein Angebot, das in wesentlichen Punkten von diesem Mustervertrag abweicht, zwingend vom Vergabeverfahren auszuschliessen (E. 2.1 bis E. 2.5). Die Beschwerdeführerin, deren Angebot vom Vergabeverfahren auszuschliessen ist, verfügt über kein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Angebots der Zuschlagsempfängerin, wenn deren bereinigtes Angebot ausschreibungskonform ist und keine weiteren Angebote vorliegen, da die Vergabe in diesem Fall freihän- dig an die Zuschlagsempfängerin erfolgen kann (E. 3). Eine kostenlose Nachofferte von in den Ausschreibungsunterlagen geforderte n Leistungen stellt kein Abgebot dar . Jedenfalls würde ein Abgebot nicht den Aus- schluss des Angebots nach sich ziehen. Vielmehr hätte die Vergabestelle bei der Angebotsbereinigung die Kosten ermessensweise aufzurechnen (E. 4.3). OGE 60/2024/33 vom 27. Juni 2025 Veröffentlichung im Amtsbericht Sachverhalt Der Kanton Schaffhausen führte zur Planung und Realisierung eines neuen Poli- zei- und Sicherheitszentrums (PSZ) eine Submission im selektiven Verfahren durch. Von sechs präqualifizierten Anbieterinnen reichten zwei ein Angebot ein, wobei der Anbieterin X. (Beigeladene) der Zuschlag erteilt wurde. Eine gegen den Zuschlag gerichtete Beschwerde der Anbieterin Y. (Beschwerdeführerin) wies das Obergericht ab, soweit es darauf eintrat. Aus den Erwägungen 2.1. Die Beigeladene wirft in der Beschwerdeantwort die Frage auf, ob das An- gebot der Beschwerdeführerin wegen Unvollständigkeit bzw . Abweichens von zwingenden Ausschreibungsvorgaben nicht vom Verfahren ausgeschlossen wer- den müsste. In ihrer Duplik führt sie hierzu nach Einsicht in die Vergabeakten wei- ter aus, das Angebot der Beschwerdeführerin sei mehrfach ausschreibungswidrig. Es enthalte zwölf wesentliche Vorbehalte und Abweichungen vom KBOB TU -Ver- trag und offeriere unter Missachtung der Ko mplettheitsklausel für verschie dene 2025 2 Gewerke nur Budgetpositionen und keine Festpreise . Entsprechend sei es vom Verfahren auszuschliessen. Die Beschwerdeführerin bestreitet, ein ausschreibungswidriges Angebot einge- reicht zu haben. Vorbehalte und Kommentare zu den Ausschreibungsunterlagen und Bedingungen seien verlangt und mit dem Angebot einzureichen gewesen. Das kritische Bewerten und Hinterfragen der Ausschreibungsunterlagen, Pläne, Ver- träge und Leistungsverzeichnisse sei Teil der Zuschlagskriterien B1 und B2 gewe- sen. Es handle sich um eine sehr komplexe Ausschreibung; die Ausschreibungs- unterlagen und der Leistungsumfang seien nicht von Anfang an klar gewesen. Hätte sie ihre Vorbehalte nicht mit dem Angebot eingereicht, wäre sie ausgeschlos- sen worden. Beide, sie wie auch die Beigeladene, hätten angepasste Werkpreise einreichen müssen, wobei nur die Beigeladene sich einen Vorteil beim Preiskri te- rium verschafft habe, indem sie ihren Preis nicht erhöht habe. Insgesamt habe sie, die Beschwerdeführerin, wie verlangt die Vorbehalte und Risik en aufgezeigt und preislich aus gewiesen. Ihr Angebot sei zu Recht nicht ausgeschlossen worden. Insbesondere habe sie keinen Ausschluss od er Vorbehalt, sondern einen Vor- schlag für eine Präzisierung zum TU-Vertrag gemacht, um später allfällige Unklar- heiten zu verhindern. Nach erfolgter Klärung habe sie den TU-Vertrag vollumfäng- lich und ohne Vorbehalte akzeptiert. Der Kanton Schaffhausen führt aus, das Angebot der Beschwerdeführerin sei an- gesichts der fraglichen Präzisierungen bereinigungsbedürftig gewesen, wobei eine Nachofferte im Sinne von Art. 39 Abs. 3 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019 (IVöB, SHR 172.610) unumgänglich gewesen sei. 2.2. Die Beschwerdeführerin hat mit ihrem Angebot insgesamt 26 Präzisierun- gen zum TU-Muster-Werkvertrag (KBOB) mit Beilagen eingereicht. Aus den Berei- nigungsgesprächen wird ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin den TU-Muster- Werkvertrag bei Angebotseinreichung nicht vorbehaltlos akzeptierte. Aus dem Pro- tokoll zum 3. Bereinigungsgespräch ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin ihren finalen Entscheid zu den strittigen Punkten und zur vorbehaltlosen Akzeptanz des TU-Muster-Werkvertrags im Nachgang schriftlich mitteilen wollte. Die Beschwer- deführerin teilte dem Kanton Schaffhausen mit E-Mail vom 16. Juli 2024 unter an- derem das Folgende mit: Sehr geehrter Herr A., gerne geben wir Ihnen nachstehend unsere Anme rkungen zum Protokoll vom 3. Bereinigungsgespräch vom 11.07.2024 bekannt: […] 2025 3 Ziffer 3.2 [recte: 3.3] KBOB-Mustervertrag Zum Gesagten von Hr. B. zu dieser Ziffer, bis dato wurde die Y. AG nie darauf hingewiesen im Rahmen der Verhandlungsgespräche auf die Notwendigkeit zur vorbehaltlosen Zustimmung zum TU-Mustervertrag gemäss Ziffern 4.1 und 4.9 der Verfahrensbestimmungen zur TU -Submission. Daher kann nicht die Rede von "nochmals" sein aus Sicht der Y. AG. Die Beschwerdeführerin räumt ein, entgegen dem unterzeichneten Angebotsfor- mular erst mit einem Schreiben vom 16. Juli 2024 sämtliche Bedingungen der Aus- schreibung vorbehaltlos anerkannt zu haben. Allerdings stellt auch dieses Schrei- ben letztlich keine vorbehaltlose Anerkennung des TU -Muster-Werkvertrags dar, da aus Sicht der Beschwerdeführerin gewisse Punkte weiterhin zu diskutieren wa- ren: Mit vorliegendem Schreiben bestätigen wir Ihnen die vorbe haltlose Anerken- nung der Vertragsbedingungen gemäss Entwurf KBOB -Totalunternehmerver- trag. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf nachstehende Punkte aus dem Vertrag hinweisen, die im Rahmen der Angebotseingabe sowie der Bereinigungsgesprä- che mehrfach diskutiert wurden und wir der Meinung sind, dass diese im weite- ren Kontext des Projektes gemeinsam zu definieren sind resp. das Verständnis zu schärfen ist. Wichtig ist uns dabei nochmals zu betonen, dass der Bauherr- schaft daraus keine Kostenfolgen irgendwelcher Art erwachsen können. - Wir gehen davon aus, dass bei allfälligen Verzögerungen, welche nicht der Totalunternehmer zu vertreten hat (wie z.B. bei ausserordentlichen Ereig- nissen oder Einsprachen), sich die Termine automatisch um die entspre- chende Dauer der Verzögerung verschieben, auch wenn sich dies nur sinn- gemäss und nicht ausdrücklich aus dem Vertrag ergibt. - Die 10-jährige Verjährungsfrist bedingt den fachgerechten Unterhalt resp. den Abschluss eines Servicevertrags ab dem 1. Jahr zwischen Bauherrn und der ausführenden Unternehmung. - Eine Abänderungseingabe im Zusammenhang mit dem Erweiterungspro- jekt ist ohne Baugespann umsetzbar. Somit sollten alle offenen Themen zum Vertrag geklärt resp. durch uns entweder im Werkpreis aufgerechnet oder akzeptiert worden sein. 2.3. Den Ausschreibungsunterlagen ist zur Frage der Verbindlichkeit des TU - Muster-Werkvertrags und der Zulässigkeit von Präzisierungen Folgendes zu ent- nehmen: 4.1 Grundsatz Die nachfolgenden Bestimmungen und Angaben gelten als grundsätzliche Ori- entierung zum KBOB-Werkvertrag und sind nicht absch liessend. Als verbindli- ches Vertragsdokument gilt der Muster/Entwurf KBOB-Totalunternehmervertrag (Hochbau) - Version 2022 gemäss den Ausschreibungsunterlagen. 2025 4 Der Totalunternehmer hat die zur Ausarbeitung seines Angebots erhaltenen Un- terlagen zu prüfen. Für das TU -Angebot gelten die Ausschreibungsunterlagen PSZ-Grundprojekt und PSZ-Erweiterung gemäss dem Inhaltsverzeichnis. Der Totalunternehmer anerkennt mit der Einreichung und bestätigt mit der Un- terzeichnung seines Angebotes, dass er sämtlic he zur Angebotsausfertigung notwendigen Unterlagen erhalten und eingesehen hat . Insbesondere bestätigt der Un ternehmer, die abgegebenen Ausschreibungsunterlagen (inkl. KBOB - Mustervertrag) vorbehaltlos zu akzeptieren, die örtlichen Gegebenheiten zu ken- nen und mit Eingabe des Angebotes das Bauwerk im Rahmen der beschriebe- nen Anforderungen vorbehaltlos, ohne weitere Kostenfolgen, realisieren zu kön- nen. Er erklärt, sämtliche zur Ausführung des Bauwerkes notwendigen Arbeiten eingerechnet zu haben, auch wenn diese nicht speziell aufgeführt worden sind (Komplettheitsklausel). […] 4.3 Auslegung der Ausschreibungsunterlagen Lässt der Text einer Position, eines Beschriebs oder einer Bedingung verschie- dene Auslegungen zu, so ist der Totalunternehmer verpflichtet, mit dem Einrei- chen des Angebotes den Auftraggeber schriftlich darauf aufmerksam zu ma- chen. Unterlässt er dies, so gilt die Auslegung der Auftraggeber als verbindlich. Nachträglich gemachte Vorbehalte werden nicht anerkannt. […] 4.6 Varianten/Änderungen Varianten betreffend Realisierungsart und Bau weise sind zugelassen (Unter- nehmervarianten). Möchte der Totalunternehmer andere Materialien oder Aus- führungsvarianten vorschlagen, welche der Verbesserung der Qualität, der Ver- kürzung des Bauprogramms oder der Verminderung der Baukosten dienen, hat er diese in ei nem separaten Dokument darzustellen und auszuweisen (siehe Punkt 5.4 Zuschlagskriterien). Änderungen oder Textstreichungen in den Ausschreibungsunterlagen dürfen nicht vorgenommen werden. 4.7 Planungs- und Ausmassrisiko Mit der Einreichung seines Angebots bestätigt der Anbieter, dass er sämtliche für das Angebot relevanten Unterlagen (Pläne, Besc hriebe, Berechnungen, Leistungsverzeichnisse etc.) gesichtet und als korrekt befunden hat. Allfällige Vorbehalte sind schriftlich einzureichen. Das bisherige und zukünftige Planungs- und Ausmassrisiko liegt vollumfänglich beim Anbieter. 4.8 Bereinigung Angebote Die Auftraggeber behält sich vor, von den Anbietern weitere Erl äuterungen zu den Angeboten einzuholen sowie die Angebote techni sch zu bereinigen (siehe Terminübersicht, Bereinigungsgespräche). 4.9 Vertragsurkunde Zwischen dem Auftraggeber und dem Totalunternehmer ist vorgesehen, einen KBOB-Totalunternehmervertrag (Hochbau) - Version 2023, abzuschliessen. Die Anbieter anerkennen vorbehaltlos die Vertragsbedingungen gemäss den vorlie- genden Verfahrensbestimmungen und dem Muster/Entwurf KBOB -Totalunter- nehmervertrag. 2025 5 […] 4.15 Konventionalstrafen für Terminüberschreitungen Termine und Konventionalstrafen gemäss dem Muster/Entwurf KBOB -Totalun- ternehmervertrag in den Ausschreibungsunterlagen. 4.16 Versicherungen Im Angebot sind alle notwendigen Versicherungen für den Auftraggeber und To- talunternehmer einzurechnen, gemäss Muster /Entwurf KBOB -Totalunterneh- mervertrag. […] 4.20 Geschäftsbedingungen Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters werden wegbedungen. Das Angebotsformular hält zudem Folgendes fest: A3 - Vorbehalte/Präzisierungen/Varianten zum Angebot Darstellung frei, max. 4 Seiten Format A4. (Unterlagen sind einzureichen) Varianten betreffend Realisierungsart und Bau weise sind zugelassen (Unter- nehmervarianten). Möchte der Totalunternehmer andere Materialien oder A us- führungsvarianten vorschlagen, welche der Verbesserung der Qualität, der Ver- kürzung des Bauprogramms oder der Verminderung der Baukosten dienen, hat er diese in einem separaten Dokument darzustellen und auszuweisen. Änderungen oder Textstreichungen in den Ausschreibungsunterlagen dürfen nicht vorgenommen werden. Gemäss den vorstehenden Bedingungen stand es nicht im Belieben der Anbiete- rinnen, Präzisierungen bzw. Vorbehalte zum TU-Muster-Werkvertrag anzubringen. Im Gegenteil waren die Vertragsbedingungen gemäss dem TU -Muster-Werkver- trag vorbehaltlos anzu erkennen (vgl. Ziff. 4.1 und Ziff. 4.9 der Verfahrensbe stim- mungen). Änderungen der Ausschreibungsbedingungen waren grundsätzlich nicht zulässig. Varianten und Änderungen waren nur in Bezug auf die Realisierungsart und Bauweise vorgesehen (vgl. Ziff. 4.6 de r Verfahrensbestimmungen sowie Ab- schnitt A3 des Angebotsformulars). Sodann waren Vorbehalte nur dort anzubrin- gen, wo die Ausschreibungsunterlagen Anlass dazu gaben. Dies war einerseits der Fall, wenn eine Textpassage nicht eindeutig war und verschiedene Au slegungen zuliess (vgl. Ziff. 4.3 der Verfahrensbestimmungen). Hier ging es, wie die Beigela- dene zutreffend bemerkt, um Situationen, in denen die Ausschreibungsunterlagen einen Auslegungsspielraum zuliessen. Andererseits waren mit Blick auf das Pla- nungs- und Ausmassrisiko der Anbieterinnen Vorbehalte anzubringen für den Fall, dass für das Angebot relevante Unterlagen von der Anbieterin nicht für korrekt be- funden wurden (vgl. Ziff. 4.7 der Verfahrensbestimmungen). Das Verständnis der 2025 6 Beigeladenen, wonach es hierbei um die Korrektheit der Ausschreibungsunterla- gen ging, ist deshalb ebenfalls zutreffend. Nichts anderes ergibt sich entgegen der Beschwerdeführerin schliesslich aus den Zuschlagskriterien B1 und B2: B - Auftrags- und Risikoanalyse B1 - Bewertung der Ausschreibungsunterlagen Darstellung frei, max. 4 Seiten A4. (Unterlagen sind einzureichen) Aufzeigen und Bewerten der Qualität der Ausschreibungsunterlagen mit Hinwei- sen auf Unklarheiten und eingepreisten Lösungsvorschlägen. Gliederung ge- mäss dem Inhaltsverzeichnis der Ausschreibungsunterlagen (A1 – C11). B2 - Bewertung der Risiken der Ausschreibungsunterlagen Darstellung frei, max. 4 Seiten A4. (Unterlagen sind einzureichen) Aufzeigen und Bewerten der möglichen Risiken aus den Ausschreibungsunter- lagen. Gliederung gemäss dem Inhaltsverzeichnis der Ausschreibungsunterla- gen (A1 – C11). Die Bewertung der Ausschreibungsunterlagen durch die Anbieterinnen hatte unter dem Gesichtspunkt möglicher Unklarheiten zu erfolgen. Die Anbieterinnen waren nicht aufgefordert, Alternativen zu klaren Bestimmungen des TU-Muster-Werkver- trags vorzuschla gen. Dasselbe gilt in Bezug auf die Bewertung der Risiken der Ausschreibungsunterlagen. Hier waren mögliche, sich aus den Ausschreibungsun- terlagen ergebende Risiken aufzuzeigen und zu bewerten, nicht aber Alternativen zu klaren Bestimmungen des TU-Muster-Werkvertrags vorzuschlagen. 2.4. Die Beschwerdeführerin bestreitet letztlich nicht, dass eine vorbehaltlose Anerkennung des TU -Muster-Werkvertrags in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehen war. Sie macht jedoch geltend, die Präzisierungen seien vom Kanton Schaffhausen verlangt und aufgrund der lückenhaften Ausschreibungsunterlag en notwendig gewesen. Es ist somit nachfolgend zu prüfen, ob die Präzisierungen der Beschwerdeführerin zum TU-Muster-Werkvertrag wie von ihr behauptet aufgrund von unklaren und unpräzisen Ausschreibungsunterlagen erforderlich waren. Die Beigeladene moniert zwölf Präzisierungen zum TU -Muster-Werkvertrag. Von die- sen zwölf Präzisierungen waren die folgenden dr ei Präzisierungen am 3. Bereini- gungsgespräch vom 11. Juli 2024 zwischen dem Kanton Schaffhausen und der Beschwerdeführerin noch strittig: Ziff. 1.2 Ausserordentliche Aufwendungen für unvorhergesehe ne Arbeiten (Er- höhung der Rohstoffpreise, Lieferungsverzögerung der Rohstoffe, Liefereng-2025 7 pässe, Pandemien) sind im Werkpreis enthalten, der Totalunternehmer ist be- rechtigt[,] die Termine gemäss Ziff. 7.1 aufgrund solcher ausserordentliche[r] Aufwendungen und Ereignisse anzupassen. Ziff. 7.2 Anpassung der Termine: Der Totalunternehmer hat Anspruch auf ange- messene Erstreckung der vereinbarten Fristen, wenn sich die Ausführung des Werks ohne sein Verschulden verzögert. Kein Verschulden liegt namentlich vor bei Verzögerungen wie zum Beispiel: Naturkatas trophen, Pandemie/Epidemie, Mobilmachung, Massnahmen von Verbänden/Gewerkschaften, Streiks oder po- litische Aktionen, ausserordentliche Kälteperioden, verspätete Entscheide des Bestellers, Risiken betreffend kontaminierte Stoffe, Neophyten, Altlasten und verschmutzte bzw. kontaminierte Stoffe (Inertstoffe, etc.) im Baugrund (Boden und Untergrund) und sämtliche B[ö]den, ausserordentliche unvo rhersehbare Auflagen aus der Abänderungseingabe für die geplante Aufstockung. Ziff. 15.8.8 Partnerschaftlicher Vorschlag TU: Bestehen zwischen den Unterla- gen in der gleichen Rangstufe Widersprüche gilt folgende Rangfolge 1. die Fra- gebeantwortung aus der TU-Submission, 2. die Präzisierungen zum TU-Ange- bot 3. Dokument mit höherem Detailierungsgrad. In Ziffer 1.2 Leistungsumf ang Totalunternehmer und Bauherr sah der TU -Muster- Werkvertrag unter anderem das Folgende vor: […] Im Werkpreis sind damit auch Kosten für ausserordentliche Aufwendungen, für sämtliche vorgesehenen und unvorhergesehenen Arbeiten, Lieferungen, Entschädigungen, Auslagen (Bauablaufstörungen, Baubehinderungen aus wel- chem Grund auch immer), Erhöhung der Rohstoffpreise, Lieferungsverzögerung der Rohstoffe, Lieferengpässe, Pandemien, etc., die für die vertragsgemässe Erstellung des Werkteils und die mängelfreie Üb ergabe sowie für die Garantie von Qualität, Ter min, Preis und Funktion notwendig sind, enthalten. Das gilt auch für Kosten von Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen und im Werkvertrag und seinen Beilagen nicht ausdrücklich enthalten sind, jedoch sinn- gemäss zum Leistungsum fang dieses Vertrages gehören (Komplettheitsklau- sel). Die Präzisierungen der Beschwerdeführerin schränken diejenigen ausserordentli- chen Aufwendungen, die im Werkpreis enthalten sind, abschliessend auf ausser- ordentliche Aufwendunge n für unvorhergesehene Arbeiten (Erhöhun g der Roh- stoffpreise, Lieferverzögerungen der Rohstoffe, Lieferengpässe, Pandemien) ein. Andere ausserordentliche Aufwendungen wie Auslagen im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen und Baubehinderungen sind nach den Präzisierungen der Be- schwerdeführerin nicht mehr im Werkpreis enthalten. Damit wird der Umfang der im Werkpreis inkludierten Leistungen zu Ungunsten des Kantons Schaffhausen abgeändert. In Ziffer 7.1 Termine und Ziffer 7.2 Anpassung der Termin e sowie Ziffer 7.3 Kon- ventionalstrafen für Terminüberschreitungen sah der TU-Muster-Werkvertrag unter anderem das Folgende vor: 7.1 Termine 2025 8 Für die Vertragserfüllung des Totalunternehmers gelten die folgenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nichteinhaltung er ohne Weiter es in Verzug kommt, sofern der Bauherr seinen Pflichten nachgekommen ist: […] 7.2 Anpassung der Termine Sofern Verzögerungen im Vergabe - und/oder Bewilligungsverfahren auftreten, werden die Termine wie folgt angepasst: Kosten für Verzug bei Baubeginn Verzögern sich die Leistungen des Totalunternehmers infolge einer Verspätung des festgelegten Baubeginns wegen eines Verschuld ens des Bauherrn (kein Verschulden des Bauherrn sind behördliche Verzögerungen und Einsprachen), so hat der Totalunternehmer keinen Ans pruch auf eine Vergü tung, wenn er keine Leistung erbringt oder Leistungen erbringt, welche er auch bei nicht ver- zögertem Baubeginn zu erbringen hätte, respektive auch später hätte erbringen müssen. Leistungen, welche einzig wegen des verzögerten Ba ubeginns oder anderen Verzögerungen zusätzlich durch den Totalunternehmer besonders erbracht wer- den müssen, müssen vorgängig schriftlich offeriert und durch den Bauherrn schriftlich akzeptiert werden. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, entfällt ein An- spruch des Totalunternehmers auf eine zusätzliche Vergütung. Der Bauherr hat das Recht, die in diesem Vertrag genannten Termine, Fristen und Liefertermine aus wichtigen Gründen, die ihm ei ne Annahme erschweren (z.B. Was sereinbrüche, Erdbeben, Sturm, Gasaustritte, ho he unterirdische Temperatur, Radioaktivität, einschneidende behördliche Massnahmen, Störung des Arbeitsfriedens, Pandemien, Epidemien, Verzögerungen von Neben - und Drittunternehmern, Vorgaben aus laufendem Betrieb, andere betriebliche Gründe etc.[),] einseitig zu verschieben. Tut er dies, verschieben sich die mittels Konventionalstrafe gesicherten Termine entsprechend. Die Verschiebung von Terminen und Fristen aus diesen oder anderen wichtigen Gründen berechtigt zu keiner Mehrvergütung; die Geltendmachung von Schadenersatz durch den To- talunternehmer wird explizit ausgeschlossen. 7.3 Konventionalstrafen für Terminüberschreitungen Wird ein nachstehend aufgeführter Termin durch vom Totalunternehmer zu ver- tretende Gründe nicht eingehalten, so bezahlt der T otalunternehmer folgende Konventionalstrafen. […] Soweit der Totalunternehmer berechtigt ist, die h ier aufgeführten Termine zu verschieben, ist die Konventionalstrafe am entsprechend verschobenen Termin fällig. Die Ausschreibungsbedingungen enthalten kein Recht der Anbieterin auf Anpas- sung und Verschiebung von Terminen. Ein solches Recht ist nur für den Kanton Schaffhausen als Bauherrn vorgesehen. Die Präzisierungen der Beschwerdefüh- rerin ändern die im TU -Muster-Werkvertrag vorgesehene Risikoallokation betr ef- fend die Einhaltung von Terminen zu Gunsten der Beschwerdeführerin ab, indem 2025 9 sie d ieser bei fehlendem eigenem Ver schulden einen Anspruch auf Frist erstre- ckungen geben. In Ziffer 15.8 8 . Ergänzung zu [Ziff.] 2.2, Rangfolge bei Widersprüchen, sah der TU-Muster-Werkvertrag schliesslich das Folgende vor: Bei Widersprüchen zwischen den aufgeführten Unterlagen gelten diese in der Rangordnung ihrer Reihenfolge absteigend von der Vertragsurkunde bis zu den Bestimmungen von Art. 363 ff. OR. Bestehen zwischen den Unterlagen in der gleichen Rangstufe Widersprüche, so verpflichtet sich der Totalunternehmer zur Ausführ ung der qualitativ besseren Version bzw. derjenigen mit dem besseren wirtschaftlichen Nutzwert für den Bauherrn. Im Zweifelsfall liegt der Entscheid beim Bauherrn. Bei Differenzen zwischen Plänen und Bau- und Raumbeschrieb geht die für den Bauherrn im Sinne der geforderten Funktionalität und Gestaltung des Gesamt- werks vorteilhaftere Ausführung vor, andernfalls gilt die vorstehende Rangrei- henfolge. Auch hier ändern die Präzisierungen der Beschwerdeführerin die Bestimmungen des TU -Muster-Werkvertrags zu ihren Gunsten ab, indem sie z ur Lösung von Widersprüchen zwischen Unterlagen auf gleicher Stufe nicht auf die qualitative bessere Version bzw. auf den besseren wirtschaftlichen Nutzwert für den Kanton Schaffhausen als Bauherrn abstellen. Zu erwähnen ist weiter die vierte am 3. Bereinigungsgespräch noch strittig gewe- sene Präzisierung der Beschwerdeführerin. Diese änderte den TU -Muster-Werk- vertrag ebenfalls zu Ung unsten des Kantons Schaffhausen ab, indem sie die in Ziffer 11.3 des TU -Muster-Werkvertrags vorgesehene Pflicht des Bauherrn, ab dem dritten Jahr seit Abnah me einen Unterhaltsservicevertrag abzuschliessen, vorverlegte. An dieser Präzisierung hielt die Be schwerdeführerin nicht nur bis zu- letzt fest, indem sie im Schreiben vom 16. Juli 2024 ausführte, die 10-jährige Ver- jährungsfrist bedinge den fachgerechten Unterhalt resp. den Abschluss eines Ser- vicevertrags ab dem 1. Jahr (vgl. oben E. 2.2 a.E.). Auch ergänzte sie diese Präzi- sierung anlässlich des 2. Bereinigungsgesprächs vom 27. Juni 2024 zwischenzeit- lich dahingehend, dass ihr, der Beschwerdeführerin, ein Mitspracherecht bei der Wahl der Unternehmer bezüglich Serviceträger eingeräumt werde, und dass die Serviceverträge marktgerecht sein müssten. Auch unter den weiteren von der Beigeladenen beanstandeten zwölf Präzisierun- gen finden sich Änderungen zu Ungunsten des Kantons Schaffhausen. So forderte die Beschwerde führerin, dass Konventionalstrafen an einen allfä lligen Schaden angerechnet werden müssten, oder dass Kosten und Auslagen, die sich ab Bau-2025 10 beginn aus allfälligen privaten und/oder öffentlichen Klagen/Einsprachen/Verfah- ren ergeben, nur in den Leistungen enthalten sind, sofern jene auf ein Verschulden des Totalunternehmers oder eines seiner Subunternehmer zurückzuführen sind, und nicht bereits dann, wenn sie im nachweisbaren Zusammenhang mit dem Bau- vorhaben stehen. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin gehen die diskutierten Präzisie- rungen zusammenfassend über Vorbehalte zu unklaren oder un präzisen Aus- schreibungsunterlagen hinaus und ändern die Vorgaben des TU-Muster-Werkver- trags zu Gunsten der Be schwerdeführerin ab. Folglich nahm die Beschwerdefüh- rerin mit der Einreichung ihres Angebots die Bestimmungen des TU-Muster-Werk- vertrags nicht wi e in den Ausschrei bungsbedingungen gefordert vorbehaltlos an; sie reichte am 26. April 2024 ein ausschrei bungswidriges Angebot ein. Dass die Beschwerdeführerin die Bestimmungen des TU -Muster-Werkvertrags nac h dem 3. Bereinigungsgespräch vom 11. Juli 2024 vorbehaltlos akzeptiert haben will (vgl. oben E. 2.2), ist angesichts des Grundsatzes der Unveränderbarkeit der Angebote (vgl. dazu BGer 2C_913/2022 vom 3. August 2023 E. 4.2 und 2C_296/2022 vom 22. März 2023 E. 1.4.1; ferner Art. 11 lit. d und Art. 39 e contrario IVöB) unerheb- lich. 2.5. Gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. b IVöB kann der Auftraggeber eine Anbieterin von einem Vergabeverfahren ausschliessen, wenn das Angebot wesentlich von den verbindlichen Anforderung en der Ausschreibung abweicht. Zwar kommt der Vergabestelle bei der Frage des Ausschlusses von Angeboten grundsätzlich ein erhebliches Ermessen zu. Bei Abwei chungen von inhaltlichen Vorgaben der Aus- schreibung ist im Interesse der Vergleichbarkeit der Angeb ote und des Gleichbe- handlungsgrundsatzes (Art. 11 lit. c IVöB) wie bereits unter altem Recht (vgl. OGE 60/2020/39 vom 21. Dezember 2021 E. 4.4.1 mit Hinweis) jedoch ein strenger Massstab anzulegen (ebenso VGer ZH VB.20 24.00426 vom 16. Januar 2025 E. 3.3 a. E.; Laura Locher, in: Hans Rudolf Trüeb [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Zürich 2020, Art. 44 N. 19 a.E. und Fn. 32). Die diskutierten Präzisierungen zum TU-Muster-Werkvertrag ändern die Vertrags- bedingungen in erheblichen Umfang zu Ungunsten des Kantons Schaffhausen ab und stellen somit we sentliche Abweichungen von den Ausschreibungsbedingun- gen dar, die zum Ausschluss des Angebots der Beschwerdeführerin aus dem Ver- fahren hätten führen müssen. Eine Gutheissung der Beschwerde im U mfang der Anträge auf Zuschlagserteilung an die Be schwerdeführerin (Hauptantrag und Eventualantrag) sowie des Antrags auf Neube wertung (Subeventualantrag) fällt entsprechend ausser Betracht. Die Beschwerde ist im Umfang des Hauptantrags, 2025 11 des Eventualantrags und des Subeventualantrags (Beschwerdean träge 1–3) ab- zuweisen; ein formeller Ausschluss des Angebots der Beschwerdeführerin erübrigt sich damit (vgl. OGE 60/2020/39 vom 21. Dezember 2021 E. 4.2). Offenbleiben kann damit auch, wie es sich mit der Erfüllun g der Komplettheitsklausel durch die Beschwerdeführerin verhält (vgl. oben E. 2.1). 3. Die Beschwerdeführerin beantragt mit modifiziertem Hauptantrag den Aus- schluss der Beigeladenen aus dem Verfahren. Sie macht geltend, die Konzepte der Beigeladenen würden die zulässige Anzahl Seiten überschreiten und die Bei- geladene habe im Rahmen der technischen Angebotsbereinigung ein Abgebot ein- gereicht. Sodann habe die Beigeladene ihre Risikoanaly se nachträglich nachbes- sern kön nen. Sollte das Angebot der Beschwerdeführ erin zudem wegen ange- brachter Vorbehalte vom Verfahren ausgeschlossen werden, müsste dies auch für das Angebot der Beigeladenen gelten, in welchem diverse Präzisierungen und Ausschlüsse vorgenommen worden seien. Bei einem gegenseitigen Ausschluss müsste im Übrigen das Verfahren ab der 2. Stufe gemäss Subsubeventualantrag (Beschwerdeantrag 4) wiederholt werden. Zwar ist zutreffend, dass die Beschwerdeführerin bei einer Verfahrenswiederho- lung eine neue Chance auf den Zuschlag erhielte. Insofern hätte sie e in eigenes aktuelles und prakti sches Interesse an der Aufhebung des Zuschlags (vgl. BGer 2D_5/2022 vom 13. Februar 2024 E. 1.2.2 mit Hinweis u.a. auf BGE 141 II 307 E. 6.6). Indes ist die Schutzwürdigkeit ihres Rechtsschutzinteresses zu verneinen, denn die Beschwerdeführerin hätte es in der Hand gehabt, entsprechend den kla- ren Vorgaben der Ausschreibungsbedingungen die Bestimmungen des TU -Mus- ter-Werkvertrags bereits bei Einreichung des Angebots vorbe haltlos zu akzeptie- ren und so ein gültiges Angebot einzureichen. Das ausschreibungswidrige Verhal- ten der Beschwerdeführerin wäre letztlich mitursächlich dafür, dass der Zuschlag an die Beigeladene aufzuheben wäre und der Kanton Schaffhausen bei Gutheis- sung des Subsubeventualantrags ohne eigenes Zutun ein neues V erfahren mit entsprechender Kostenfolge durchführen müsste. Ihr ausschreibungswidriges Ver- halten führte im Ergebnis dazu, dass sie von einer neuen Chance profitieren würde. Damit würde das Risiko eines ausschreibungswidrigen Angebots auf die Vergabe- stelle übertragen. Es wäre jedoch kaum haltbar, eine Vergabestelle so lange ein Verfahren wiederholen zu lassen, bis gültige Ange bote eingegangen sind. Anbie- terinnen haben in diesem Sinne pro Ausschreibung nur einen Versuch. Entspre- chend ist für den Fall, dass kein A ngebot eingegangen ist, das den we sentlichen Anforderungen der Ausschreibung entspricht, die Vergabestelle zur freihändigen Vergabe befugt (Art. 21 Abs. 2 lit. a IVöB). Dies wäre bei einem beiderseitigen 2025 12 Ausschluss vorliegend der Fall, weshalb auch dem Antrag auf Verfahrenswieder- holung nicht stattzugeben wäre. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend und es ist nicht ersichtlich, dass das bereinigte Angebot der Beigeladenen die materi- ellen Anforderungen der ursprünglichen Ausschreibung nicht erfüllte (vgl. zum Er- fordernis der Beibehaltung der Ausschrei bungsanforderungen Musterbotschaft des Interkantonale n Organs für das öffentliche Be schaffungswesen INÖB vom 16. Januar 2020 zur IVöB, S. 55 f.; bereits unter altem Recht Robert Wolf, Freihän- dige Beschaffu ng, Handlungsfreihei ten und ihre Grenzen, in: Zuffe rey/Stöckli [Hrsg.], Aktuelles Vergaberecht 2010, Zürich/Basel/Genf 2010, S. 136, Rz. 20) und somit keine geeignete Grundlage für eine freihändige Vergabe wäre, mithin eine freihändige Vergabe an die Beige ladene gestützt auf das bereinigte Angebot zu beanstanden wäre. Vielmehr macht die Beschwerdeführerin geltend, das Angebot der Beschwerdeführerin sei wegen nachträglicher inhaltlicher Anpassungen aus- zuschliessen. Das Interesse der Beschwerdeführerin an der Aufhebung des Zu- schlags ist vor diesem Hintergrund nicht schützenswert, weshalb ihre Beschwerde- legitimation in dieser Hinsicht zu verneinen ist (vgl. Art. 36 Abs. 1 des Verwaltungs- rechtspflegegesetzes vom 20. September 1971 [VRG, SHR 172.200] i.V.m. § 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2022 über den Beitritt zur revidierten IVöB [Bei- trittsgesetz, SHR 172.600] und Art. 55 IVöB). Auf den Sub subeventualantrag ist entsprechend nicht einzutreten. 4. Selbst wenn auf den Subsubeventualantrag (Beschwerdeantrag 4) einzu- treten wäre, wäre dieser indessen abzuweisen, da auf Seiten der Beigeladenen keiner der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Ausschlussgründe – un- zulässige Präzisierungen (E. 4.1), Missachtung der Seitenvorgaben (E. 4.2), Ab- gebot (E. 4.3), Nachbesserung der Risikobewertung (E. 4.4) – vorlag. 4.1. Soweit die Beschwerdeführerin in der Replik und den Schlussbemerkungen vorbringt, das Angebot der Beigeladenen sei wegen Vorbeh alten und Ausschlüs- sen von Leistungen vom Verfahren auszuschliessen, wenn ihr Angebot wegen sol- cher Vorbehalte und Ausschlüsse vom Verfahren auszuschliessen sei, ist zunächst festzuhalten, dass das Gericht den Ausschluss des Angebots der Beschwerdefüh- rerin wegen vorbehaltener oder ausgeschlossener Leistungen offengelassen hat (vgl. oben E. 2.5 a.E.). Es ist daher nicht eindeutig, ob die Beschwerdeführerin unter diesen Umständen tatsächlich den Ausschluss des Angebots der Beigelade- nen fordert, zumal sie in der Replik noch die Ansicht vertrat, die von der Beigela- denen vorbehaltenen Punkte seien unklaren Ausschreibungsunterlagen geschul- det, womit sie letztlich die Zulässigkeit der Präzisierungen der Beigeladenen aner- kannte. Ungeachtet dessen erfolgte die Rüge indes verspätet und wäre deshalb 2025 13 nicht zu hören, denn es wäre der Beschwe rdeführerin gestützt auf die Beschwer- debeilage 13 bereits in der Beschwerde möglich gewesen, den Ausschluss des Angebots der Beigeladenen wegen unzulässiger Präzisierungen zu fordern (vgl. OGE 60/2023/11 vom 22. Dezember 2023 E. 2). Doch selbst wenn die Rü ge zu hören wäre, wäre ihr kein Erfolg beschieden: Die Beschwerdebeilage 13 entspricht dem der Beschwerdeführerin und der Beige- ladenen vom Kanton Schaffhausen abgegebenen Dokument "Präzisierungen TU- Angebote" (rev.01.07.2023 [recte: 01.07.2024]), welches die von der Beigeladenen eingereichten Präzisierungen aufnimmt. Soweit die Beschwerdeführerin auf die Zif- fern 2 und 3 des Protokolls des 2. Bereinigungsgesprächs vom 27. Juni 2024 zwi- schen dem Kanton Schaffhausen und der Beigeladenen verweist , ist zunächst zu bemerken, dass von den neun Präzisierungen in Ziffer 2 deren sechs von der Be- schwerdeführerin stammen (Präzisierungen Nrn. 11, 18, 42, 44, 46 und 48 ). Nur drei Präzisierungen stam men von der Beigeladenen ( Nrn. 61, 63, 72). Die in Zif- fer 3 aufgeführte Präzisierung zum TU-Muster-Werkvertrag stammt ebenfalls von der Beschwerdeführerin und nicht von der Beigeladenen. Sodann erwähnt die Be- schwerdeführerin die Präzisierungen Nrn. 60, 61, 67, 69 und 70 als Vorbehalte und Ausschlüsse von Leistungen der Beigeladenen. Die Beigeladene bringt hierzu vor, bei ihren Präzisierungen handle es sich um bei solchen Projekten übliche unterge- ordnete technische Berei nigungspunkte wegen Unklarheiten und Lücken in den Ausschreibungsunterlagen, wobei die Präzisierungen inhaltliche Punkte von unter- geordneter Bedeutung betroffen hätten. Die Präzisierung Nr. 67 betrifft BKP 261 Aufzugsanlagen und lautete wie folgt: Allgemein: Ordnungsabschlüsse und Kabinenüberwachung mit Sensoren sind im Angebot nicht eingerechnet. Diese Position wurde vom Kanton Schaffhausen als korrekt bezeichnet. Die Präzisierung Nr. 61 betrifft BKP 23 Elektroanlagen und lautete wie folgt: Keine Serverrack[s] und Rangierpanels bei UKV-Verteiler eingerechnet. Der Kanton Schaffhausen verwies darauf, dass die Ausstattung der Racks gemäss Racklayout "40.E.00.41.KON.000_ICT_Racklayout.pdf" enthalten und einzuhalten bzw. einzu rechnen sei. Die Beigeladene wies in der Folge darauf hin, dass im Racklayout nur Schränke mit einer Tiefe von 0.8 m ausgeschrieben bzw. spe zifi- ziert seien, für eine Unterbringung von UKV-Racks Server aber meistens Schränke mit einer Tiefe von 1 bis 1.2 m benötigt würden. Entsprechend zeigt die Präzisie-2025 14 rung eine Unklarheit auf bzw. weist auf einen möglichen Fehler in den Ausschrei- bungsunterlagen hin, was nach den Ausschreibungsbedingungen zulässig war (vgl. auch oben E. 2.3). Bei den übrigen drei Präzisierungen Nrn. 60, 69 und 70 ist unbestritten, dass die Beigeladene die geforderten Leistungen (funktionserhaltende Leitungen bei Brand- fallsteuerungen, Durchlauferhitzer bzw. Kleinboiler für Hundedusche, Hygienespü- lungen) in ihrem Angebot nicht eingerechnet hatte. Ob dies, wie von der Beigela- denen behauptet, wegen Unklarheiten und Lücken in den Ausschreibungsunterla- gen geschah, kann mit dem Hinweis, dass die Forderung dieser Leistungen nicht ohne Weiteres aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich ist, offenbleiben. Bei den betroffenen Leistungen handelt es sich im Kontext der hohen Komplexität der Beschaffung um untergeordnete Punkte. Ein Ausschluss aus dem Verfahren wäre unverhältnismässig, oder jedenfalls anders als im Fall der nicht vorbehaltlosen An- erkennung des TU-Muster-Werkvertrags (vgl. oben E. 2.5) nicht zwingend und im Ermessen des Kantons Schaffhausen. Entsprechend vermöchte die Beschwerde- führerin mit ihrer Rüge nicht durchzudringen. 4.2. Soweit die Beschwerdeführerin weiter vorbringt, die Beig eladene habe bei zehn von 14 Zuschlagskriterien Unterlagen bzw. Konzepte eingereicht, deren Um- fang die ge mäss Ausschreibung maximal zulässige Seitenanzahl überschritten habe, führt sie weiter aus, die Beigeladene habe damit eine wesentliche Grundlage für die Angebotsbewertung systematisch missachtet und sich einen unhaltbaren und unzulässigen Vorteil verschafft. Eine Heilung durch Nichtbewerten sei nicht möglich. Es handle sich nicht mehr bloss um eine Lappalie oder eine geringfügige Abweichung von den Ausschreibungsvorgaben. Eine Bewertung der ersten maxi- mal zulässigen Anzahl Seiten unter Ausschluss der übrigen Seiten sei weder voll- ständig noch aussagekräftig. Wenn der Kanton Schaffhausen nur die maximal zu- lässige Anzahl Seiten bewertet hätte, hätte dies zwingend zu einer schlechteren Bewertung als bei der Beschwerdeführerin führen müssen. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Zunächst ist der Beigeladenen zuzustimmen, dass Titelblätter bzw. Deckblätter sowie Inhaltsverzeichnisse bei der Frage, ob die maximal zulässige Seitenzahl eingehalten wurde, v om Kanton Schaffhausen nicht berücksichtigt werden mussten. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass ge mäss Ausschreibungsbedingungen jeweils Unterlagen einzureichen wa- ren. Bei diesen Unterlagen dürfte es sich um Dokumente handeln, auf die in den einzureichenden Vorschlägen und Konzepten Bezug genommen wird, denn dass die Vorschläge und Konzepte schriftlich einzureichen waren, bedarf keiner weite- ren Erläuterung. Die Parteien haben sich jedoch zur Tragweite dieses Zusatzes 2025 15 "(Unterlagen sind einzureichen)" bei den einzelnen Zuschlagskriterien nicht geäus- sert. Entsprechend ist nachfolgend davon auszu gehen, dass di e jeweils ange ge- bene maximale Seitenzahl allfällige zusätzliche Unterlagen einschloss. Wie der Kanton Schaffhausen zutreffend darlegt, entsprechen die von der Beigeladenen eingereichten Vorschläge und Konzepte auch bei einer engen Betrachtung sweise den Anforderungen der Ausschreibung hinsichtlich Seitenumfang. Im Einzelnen ergibt sich Folgendes: 4.2.1. Beim Zuschlagskriterium B "Auftrags- und Risikoanalyse" waren im Unter- kriterium B1 die Ausschreibungsunterlagen und im Unterkriteri um B2 die Ri siken der Ausschreibungsunterlagen jeweils auf maximal vier A4 Seiten zu bewerten. Die Beigeladene hat diese Vorgaben erfüllt. Sie reichte eine Bewertung der Ausschrei- bungsunterlagen ein, die ohne Deckblatt vier Seiten umfasst. Bezüglich der Risi- kobewertung reichte sie eine vierseitige Tabelle ein. 4.2.2. Beim Zuschlagskriterium C "Organisation" waren beim Unterkriterium C1 die drei für die Auftragserfüllung vorgesehenen Schlüsselpersonen mit Funktionen, Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung pro Schlüsselperson auf maximal vier A4 Seiten aufzuzeigen. Die Beigeladene reichte pro Schlüsselperson ein vierseiti- ges Dokument ein. Beim Unterkriterium C2 war auf maximal einer A3 Seite eine detaillierte vertrags- bezogene Projektorganisation mit allen beteiligten S chlüsselpersonen und deren Funktionen basierend auf der vorgegebenen Projektorganisation aufzuzeigen. Die Beigeladene reichte entsprechend auf einer Seite ein umfassendes Organigramm ein, womit die Vorgabe erfüllt war. Darüber hinaus reichte sie eine Besch reibung der Funktionen im Organigramm (C2.1) so wie je eine detaillierte Kapazitätspla- nung für das Grundprojekt (C2.2) und die Erweiterung (C2.3) ein. Das Organi- gramm kann unabhängig von diesen zusätzlichen Unterlagen verstanden und be- wertet werden. Beim Unterkriterium C3 war auf maximal vier A4 Seiten ein Vorschlag zur Einbin- dung eines baubegleitenden Facility Managements aufzuzeigen. Der von der Bei- geladenen eingereichte Vorschlag erfüllt diese Vorgaben. Beim Unterkriterium C4 war auf maximal zwei A4 Seiten ein Vorschlag für den Führungsrhythmus/Sitzungsraster für alle Beteiligten sowie die Einbindung des Auftraggebers ab Auftragserteilung aufzuzeigen. Die Beigeladene reichte einen inkl. Deckblatt drei A4 Seiten umfassenden Vorschlag ein und bewegte si ch somit innerhalb der Seitenlimite . Weiter reichte sie einen Ent wurf eines Terminplans Sitzungswesen (C4.1), eine Zusammenstellung betreffe nd Organi sationsstruktur 2025 16 bezüglich Entscheide (C4.2) sowie eine Zusammenstellung betreffend Organisa- tionsstruktur bezüglich Projektplattform (C4.3) ein. Die Zusammenstellungen ge- ben Beispiele der Arbeitsweise und Prüfabläufe der Beigeladenen auf der Ebene Programmsoftware wieder. Sie dienen zur Illustration und können bei der Bewer- tung des Vorschlags ohne Weiteres unberücksichtigt bleiben. Dasselbe gilt für den Entwurf des Terminplans. Ein solcher war nicht verlangt und ist als freiwilliger Zu- satz zu bet rachten, der nicht zu be werten ist. An dieser Stelle ist zu bemerken, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Vorschlag einen die Monate Juli bis und mit Dezember 2024 umfassenden, vierseitigen leeren Kalender als generellen Über- blick über den Sitzungsraster beifügte. Beim Unterkriterium C5 war auf maximal vier A4 Seiten ein Konzept zur Sicherstel- lung des Datenschutzes für d ie Ausführungsplanung und Realisierung aufzuzei- gen. Der von der Beigeladenen eingereichte Vorschlag mit vier A4 Seiten (exk l. Deckblatt) erfüllt diese Vorgaben. Beim Unterkriterium C6 war auf maximal vier A4 Seiten ein Konzept für die Sicher- heit und Zutrittskontrolle während der Bauzeit aufzuzeigen. Der in sich geschlos- sene Vorschlag der Beigeladenen umfasst vier A4 Seiten (exkl. Deckblatt) und er- füllt die Seitenvorgabe. Darüber hinaus reichte die Beigeladene ihr allgemeines, sich nicht auf das PSZ beziehen des Sicherheitskonzept mit Sicherheitsrichtlinien Baustelle für Subunternehmer ein (Stand 21. Dezember 2021; C6.1). Dieses bildet entsprechend nicht Teil des zu bewertenden Konzepts. Beim Unterkriterium C7 war auf maximal vier A4 Seiten ein Konzept für die Baustel- lenlogistik und für den Transport/Verkehr im Herblingertal während der Bauzeit auf- zuzeigen. Der in sich geschlossene Vorschlag d er Beigeladenen umfasst vier A4 Seiten (exkl. Deckblatt) und erfüllt die Seitenvorgabe. Die Beigeladene reichte darüber hinaus einen detaillierten Beschrieb der Prozesse - Installationen - Regeln der Baulogistik als Beilage ein (C7.1). Dieser führt das Konzept der Beigeladenen im Detail weiter aus und kann bei der Bewertung des Konzepts ohne Weiteres unberücksichtigt bleiben. Schliesslich war beim Unterkriterium C8 auf maximal vier A4 Seiten ein Konzept für die Inbetriebnahmen und integrale Tests aufzuzeigen. Die Beigeladene reichte ein vierseitiges, in sich geschlossenes Konzept ein (exkl. Deckblatt und Inhaltsver- zeichnis). Hierzu reichte sie eine Beilage (C8.1) ein. In dieser Beilage werden die im Konzept beschriebenen Bauwerksdokumentation (Ziff. 5 und 6 in Kapitel 6.2), Teilprüfungen (Ziff. 8.1 in Kapitel 9.1) und integrale Tests (Ziff. 10 in Kapitel 11) in insgesamt vier Ablaufdiagrammen grafisch dargestellt. Die Ablaufdiagramme stel- len eine grafische Erläuterung des Konzepts dar. Eine Bewertung des sich an die 2025 17 Seitenzahlvorgabe haltenden Konzepts ist ohne die Beilage C8.1 ohne Weiteres möglich. 4.2.3. Beim Zuschlagskrite rium D "Prozesse" war beim Unterkriterium D1 auf maximal vier A4 Seiten ein Konzept für ein Projekthandbuch mit Gliederung und Inhalten, das unter Mitwirkung des Kantons Schaffhausen erstellt wird, aufzuzei- gen. Die Beigeladene reichte ein zweiseitiges Konzept (exkl. Deckblatt) ein. Dieses besteht einerseits aus einem Abschnitt "Zweck und Konzeptbeschrieb" und einem Abschnitt "Vorgehen zur Erstellung des Projek thandbuchs" sowie einem Inhalts- verzeichnis (Gliederung). Darüber hinaus reichte die Beigeladene ein e Beilage (D1.1) ein, in der einige Punkte des Projekthandbuchs analog dem Konzept der Beschwerdeführerin weiter ausgeführt sind. Auch hier ist eine Bewertung des sich an die Seitenzahlvorgabe haltenden Konzepts ohne die Beilage D1.1 ohne Weite- res möglich. Beim Unterkriterium D2 war auf maximal zehn A4 Seiten ein Konzept für ein wir- kungsvolles, dem Projekt angepasstes projektbezogenes Qualit ätsmanagement- system (PQM) aufzuzeigen. Das Konzept der Beigeladenen umfasst mit Deckblatt und dem Anhang sieben A4 Seiten. Die Seitenvorgabe ist eingehalten. Beim Unterkriterium D3 war auf maximal vier A4 Seiten ein Konzept für das Nach- tragsmanagement und Projektänderungswesen aufzuzeigen. Das von der Beige- ladenen eingereichte Konzept umfasst (exkl. Deckblatt) vier A4 Seiten. Die Seiten- vorgabe ist eingehalten. Schliesslich war beim Unterkriterium D4 auf maximal zwei A3 Seiten zweimal ein detailliertes Planungs- und Bauprogramm für das PSZ-Grundprojekt und die PSZ- Erweiterung mit Angabe der Meilensteine und Inbetriebnahme der Teilobjekte ein- zureichen. Die Beigeladene reichte ein zweiseitiges Planungs- und Bauprogramm (Gesamtterminplan) ein und befolgte somit die Seitenvorgabe der Ausschreibung. Daneben reichte sie als Beilage noch ein detaillierteres, 19-seitiges Planungs- und Bauprogramm (D4.1) ein. Der weniger detaillierte Gesamtterminplan kann ohne Weiteres für sich alleine und ohne Berücksichtigung der Beilage D4.1 bewertet werden. 4.2.4. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Beigeladene habe bei der Einrei- chung der Vorsch läge und Konzepte die jeweils maximal zulässige Seitenanzahl überschritten und eine Bewertung sei unter diesen Umständen nicht möglich, er- wiese sich zusammengefasst als unbegründet. 2025 18 4.3. Soweit die Beschwerdeführerin weiter beanstandet, die Beigeladene hab e im Rahmen der Angebotsbereinigung trotz erweitertem Leistungsumfang ihren An- gebotspreis reduziert und entsprechend entgegen Art. 11 lit. d IVöB ein verdecktes Abgebot gemacht, wird dies von der Beigeladenen und vom Kanton Schaffhausen bestritten. Die Be schwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, der Kanton Schaffhausen habe im Rahmen der Angebotsbereinigung eine unzulässige Abge- botsrunde durchgeführt. Weder hat der Kanton Preisverhandlungen geführt, noch hat er den Leistungsumfang der Ausschrei bung erweitert. Gegenstand der Ange- botsbereinigung wa r die Klärung der anbieterinnen seitigen Präzisierungen und Vorbehalte im Rahmen von Art. 39 IVöB. Der Kanton Schaf fhausen hat schlüssig dargelegt, dass der reduzierte Angebotspreis der Beigeladenen aus sachlich ge- botenen Abschlägen resultierte. Zum einen offerierte die Beigeladene ursprünglich teurere Metalltüren anstelle von günstigeren Holztüren, wobei der Kanton Schaff- hausen hinsichtlich Service- und Schachttüren letztlich an Holztüren festhielt (Ab- schlag Fr. 32'800.–). Zum anderen rechnete die Beigeladene ursprünglich gewisse Kosten in den Angebotspreis ein, die bei den Anbieterinnen nicht mehr anfallen (Abschlag insgesamt Fr. 122'000.–). Demgegenüber resultierten Mehrkosten in der Höhe von Fr. 48'000.– (Grundprojekt) bzw. Fr. 52'000.– (Erweiterung) aus der Vor- gabe einer anderen Matrizenoberfläche. Zutreffend ist, dass die Beigeladene gemäss ihren Präzisierungen verschiedene Positionen nicht in ihr ursprüngliches Angebot eingepreist hatte und im bereinigten Angebot keine Mehrkosten für die nun eingerechneten Positionen verlangte. Dies gilt beispielsweise für den Durchlauferhitzer bzw. Kleinboiler für die Hundedusche oder die Hygienespülungen. Dies stellt indes kein Abgebot dar, denn ein solches läge nur vor, wen n die Beigeladene die Preise für bereits angebotene Positionen gesenkt hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Indem die Beigeladene ursprünglich nicht eingepreiste aber durch die Ausschreibung verlangte Positionen nachoffe- rierte, war sie (wie auch die B eschwerdeführerin) frei, diese ohne Mehrkosten für den Kanton Schaffhausen zu offerieren. Die Preisgestaltung lag wie bereits beim ursprünglichen Angebot bei den Anbieterinnen. Auch Unterangebote sind damit nicht per se unzulässig (vgl. Art. 38 Abs. 3 IVöB; BGer 2D_1/2024 vom 1. März 2024 E. 3.3 mit Hinweisen). And ers zu entscheiden hiesse letzt lich, von den An- bieterinnen einen wie auch immer gearteten objektivierten, regulierten Preis zu ver- langen. Das Vergaberecht biet et hierzu keine Grundlage. Daran ändert auch der vom Kanton Schaffhausen […] zitierte Aufsatz von Christoph Jäger nichts, worin der Autor den Standpunkt vertritt, Anbieterinnen hätten ihr Angebot gestützt auf Art. 39 Abs. 3 IVöB vorbehältlich einer unwesen tlichen Beeinflussung im gleichen 2025 19 Verhältnis anzupassen wie das ursprünglich angebotene Preis -Leistungs-Verhält- nis, ansonsten ein Ausschluss aus dem Verfahren aufgrund eines Abgebots drohe (vgl. Christoph Jäger, Technische Verhandlungen, Bereinigung der Angebote nach Art. 39 BöB 2019/IVöB 2019, in: Zuffe rey/Beyeler/Scherler [Hrsg.], Aktuelles Ver - gaberecht 2020, Zürich/Basel/Genf 2020, S. 417 ff., Rz. 78 bis Rz. 81). Art. 39 Abs. 3 IVöB regelt nach seinem Wortlaut die Fälle, in denen die Vergabestelle die Anbieterinnen zu einer Preisanpassung auffordern kann. Diese Bestimmung äus- sert sich hingegen nicht zur Zulässigkeit einer Preisanpassung durch die Anbiete- rinnen selbst. Würde Art. 39 Abs. 3 IVöB die Preisgestaltung regulieren – was nicht der Fall ist –, könnte dies nur zum Zweck der Angebotsbewertung sein. Ein Abge- bot würde dementsprechend nicht zum Ausschluss der betreffenden Anbieterin führen, zumal sich das Verbot von Abgebotsrunden nach Art. 11 lit. d IVöB an die Vergabestellen und nicht an die Anbieterinnen richtet; vielmehr wäre die Anbieterin gegenüber der Vergabestelle an ihr Abgebot gebunden, die Vergabestelle jedoch hätte den Preis für die Bewertung entsprechend ermessensweise zu korrigieren. Die Rüge des verdeckten Abgebots erwiese sich folglich als unbegründet. Die Rüge wäre davon abgesehen auch dann unbegründet, wenn ein verdecktes Abgebot der Beigeladenen vorläge, denn das ursprünglich ausschreibungswidrige Angebot der Beschwerdeführerin wäre zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Ver- fahren ausgeschlossen gewesen. Ein verdecktes Abgebot hätte mit anderen Wor- ten keinen Einfluss auf das Angebot der Beschwerdeführerin und damit auf den Ausgang der Submission gehabt, weshalb sich ein Ausschluss von vornherein er- übrigt hätte. Damit kann auch die Wesentli chkeit eines allfälligen Abgebots offen- bleiben. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die von der Beschwerdeführerin angestrengte Verfahrenswiederholung vor dem Hintergrund der nunmehr bekann- ten Angebotspreise gerade den unerwünschten Effekt einer indire kten Abgebots- runde zur Folge hätte (vgl. auch VGer GR U 16 79 vom 10. Januar 2017 E. 3d). 4.4. In gebotener Kürze ist schliesslich auf das Vorbringen der Beschwerdefüh- rerin einzugehen, die Beigeladene habe ihre Risikobewertung (Zuschlagskriterium B2 Risiken der Ausschreibungsunterlagen; vgl. oben E. 4.2.1) im Rahmen der An- gebotsbereinigung unzulässigerweise nachgebessert und deren Angebot sei des- halb vom Verfahren auszuschliessen. Selbst wenn die Darstellung der Beschwer- deführerin zutreffend sein sollte, wü rde dies nicht zum Ausschluss des Angebots der Beigeladenen führen. Die Risikobewertung wäre in Nachachtung des Grund- satzes der Unveränderbarkeit der Angebote (vgl. oben E. 2.4 a.E.; OGE 60/2019/17 vom 22. Oktober 2019 E. 3) lediglich in ihrer ursprünglich en Form zu 2025 20 bewerten, d.h., wie sie mit dem ursprünglichen Angebot eingereicht wurde (vgl. auch OGE 60/2020/39 vom 21. Dezember 2021 E. 4.5.2.2). 4.5. Nach dem Gesagten läge bei der Beigeladene n – im Gegensatz zur Be- schwerdeführerin – kein zwingender Aussch lussgrund vor. Eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Anbieterinnen (Art. 11 lit. c IVöB) wäre ent- sprechend zu verneinen. Der Kanton Schaffhausen hat das ihm zustehende Er- messen (vgl. dazu oben E. 2.5) nicht überschritten, indem er von einem ausschrei- bungskonformen Angebot der Beigeladenen ausging bzw. einen Ausschlussgrund verneinte. 5. Die Beschwerde erweist sich zusammenfassend als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.