Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG210168-O U Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Vizepräsident, und Oberrichterin Flurina Schorta, die Handelsrichter Hans M. Dietschweiler, Roland Jelinek und Thomas Kraft sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Melanie Gottini Urteil vom 29. August 2023 in Sachen A._____ AG, Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. X2._____, gegen B1._____ AG, Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____, betreffend Forderung - 2 - Inhaltsverzeichnis Sachverhalt und Verfahren ................................................................................. 3 A. Sachverhaltsübersicht ................................................................................. 3 a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 3 b. Prozessgegenstand .................................................................................... 3 B. Prozessverlauf .............................................................................................. 4 Erwägungen ......................................................................................................... 5 I. Formelles........................................................................................................... 5 1. Zuständigkeit ................................................................................................ 5 1.1. Örtliche Zuständigkeit .............................................................................. 5 1.2. Sachliche Zuständigkeit .......................................................................... 5 2. Übrige Prozessvoraussetzungen ................................................................ 5 3. Aufbau der Rechtsschriften ........................................................................ 5 II. Materielles ........................................................................................................ 6 1. Zivilprozessuale Grundsätze ....................................................................... 6 1.1. Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast ........................... 6 1.2. Beweislast- und Beweisführung .............................................................. 8 2. Vertragliche Grundlage ................................................................................ 8 3. Übersicht über die klägerische Forderung .............................................. 10 4. Anspruch auf Mehrvergütung ................................................................... 11 4.1. Ausgangslage ....................................................................................... 11 4.2. Grundsätze der Auslegung .................................................................... 11 4.3. Komplettheitsklausel bzw. Vollständigkeitsklausel ................................ 13 4.4. Bestellungsänderungen ......................................................................... 16 4.5. Bauablaufstörungen .............................................................................. 25 4.6. Einzelne Positionen ............................................................................... 26 4.6.1. Nachtrag 1: Längeres Vorhalten der Installation .................................... 26 4.6.2. Nachtrag 2: Zusätzliche Bauführung für Mehraufwand .......................... 50 4.6.3. Nachtrag 3: Stilllegzeit/Bauunterbruch bei Haus 1 und 2 ....................... 52 4.6.4. Nachtrag 4: Beschleunigungsmassnahmen ........................................... 56 4.6.5. Nachtrag 5: Mehraushub gegenüber ursprünglichen Plänen ................. 58 4.6.6. Nachtrag 6: Mehraufwendungen durch ungleiche Sohle ....................... 60 4.6.7. Nachtrag 7: Zufahrten bei schlechtem Baugrund ................................... 65 4.6.8. Nachtrag 12: Mehrkosten für Geländeausgleich/Geländeaufschüttung . 69 4.6.9. Nachtrag 14: Mehraufwand für Gunitwandrückbau ................................ 71 4.6.10. Nachtrag 15: Zusatzaufwände für Hinterfüllung ................................... 72 4.6.11. Nachtrag 18: Umdeponieren von Unterboden ...................................... 75 5. Verrechnungseinrede der Beklagten ........................................................ 78 5.1. Parteivorbringen .................................................................................... 78 5.2. Rechtliches ............................................................................................ 78 5.3. Würdigung ............................................................................................. 78 6. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen ....................................... 79 7. Kosten- und Entschädigungsfolgen ......................................................... 79 7.1. Kostentragung ....................................................................................... 79 7.2. Gerichtskosten ...................................................................................... 79 7.3. Parteientschädigungen .......................................................................... 79 - 3 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) " 1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 914'469.17 nebst 5% Zins seit dem 12. April 2021 zu beza h- len. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beklagten." Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Parteien und ihre Stellung Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in C._____. Sie bezweckt gemäss Handelsregisterauszug die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet … (act. 3/B). Auch bei der Beklagten handelt es sich um eine Aktiengesellschaft. Ihr Sitz befin- det sich gemäss Handelsregisterauszug in D._____ (UR) und sie bezweckt als Untergesellschaft der «B2._____ Aktiengesellschaft» mit Sitz in E._____, Öster- reich, den Betrieb eines …-dienstleisters für … in der Schweiz (act. 3/C). b. Prozessgegenstand Die Beklagte erstellte als Totalunternehmerin an der F._____-strasse 1-2 in Zü- rich vier Mehrf amilienhäuser mit 129 Wohnungen. Mit Werkvertrag vom 15. Juli / 5. August 2019 übertrug sie Arbeiten, insbesondere für Rodung, Abbruch, Schad- stoffbeseitigung und Aushub, an die Klägerin. Die Klägerin stützt sich auf diesen Werkvertrag mit der Beklagten und macht gel- tend, sie habe im Rahmen dies es Vertragsverhältnisses zahlreiche Mehrleistun- gen erbracht, deren Vergütung sie nun einfordere. Demgegenüber behauptet die Beklagte, es handle sich bei den von der Klägerin behaupteten Mehraufwendungen überwiegend um die Erfüllung ihrer werkvertrag-- 4 - lichen Pflichten. Die von der Klägerin behaupteten Bestellungsänderungen seien lediglich Konkretisierungen des Werkvertrages , für welche der Klägerin keine Mehrvergütung zustehe. B. Prozessverlauf Mit Eingabe vom 26. August 202 1 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hier- orts die Klage mit vorstehendem Rechtsbegehren ein (act. 1). Mit Verfügung vom 30. August 2021 wurde die Klageschrift den Beklagten zugestellt und der Klägerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses und zur Ergänzung des Beweismittel- verzeichnisses angesetzt (act. 4). Die Klägerin reichte daraufhin ein ergänztes Beweismittelverzeichnis ein (act. 6 f.) und bezahlte auch den Kostenvorschuss von CHF 29 '000.– innert Frist (act. 8 ). Mit Verfügung vom 28. September 2021 wurde den Beklagten Frist zur Einreichung einer Klageantwort angesetzt (act. 9 ). Mit Eingabe vom 29. September 2021 zeigte der Rechtsvertreter der Beklagten das Mandatsverhältnis an und reichte dem Gericht die Vollmacht ein (act. 11 f.). Die Klageantwort erging sodann fristgerecht (act. 15) . Mit Verfügung vom 1. D e- zember 2021 wurde die Prozessleitung an Ober richterin Flurina Schorta als I n- struktionsrichterin delegiert (act. 20). Die am 24. Februar 2022 durchgeführte Vergleichsverhandlung führte zu keiner Einigung (Prot. S. 6 f.). Mit Verfügung vom 25. Februar 2022 wurde der zweite Schriftenwechsel angeordnet und der Klägerin Frist Leistung eines zusätzlichen Kostenvorschusses von CHF 10'000.– angesetzt (act. 20). Diesen bezahlte sie fristgerecht am 21. März 2022 (act. 22). In der Folge ergingen am 30. Mai 2022 die Replik (act. 23) und – nach entspre- chender Zustellung und Fristansetzung (vgl. act. 26) – am 17. September 2022 die Duplik (act. 27). Mit Verfügung vom 21. September 2022 wurde der Klägerin das Doppel der Duplik samt Beilagen unter Hinweis auf den Aktenschluss zuge- stellt (act. 29). Gleichzeitig wies das Gericht darauf hin, dass keine Fristansetzun- gen für weitere Stellungnahmen bzw. Eingaben zur Sache (unter Vorbehalt der allfälligen Durchführung eines Beweisverfahrens) erfolgten, indes das verfas- sungsmässige Replikrecht gewahrt bleibe. Mit Eingabe vom 26. Oktober 2022 nahm die Klägerin zur Duplik Stellung (act. 31). Dazu wiederum erging am 17. November 2022 eine Stellungnahme der Beklagten (act. 36). Nach Erhalt der Ver-- 5 - fügung vom 13. Juni 2023 erklärte die Klägerin, auf die Hauptverhandlung zu ver- zichten (act. 41); die Beklagte äusserte sich nicht, weshalb auch ihrerseits von ei- nem Verzicht auf die Hauptverhandlung auszugehen ist. Weitere Eingaben ergi n- gen nicht. Das Verfahren ist spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Erwägungen I. Formelles 1. Zuständigkeit 1.1. Örtliche Zuständigkeit Vorliegend handelt es sich um eine vertragliche Streitigkeit im Zusammenhan g mit dem zwischen den Parteien geschlossenen Subunternehmer -Werkvertrag (act. 3/1). Gemäss Art. 12.2 dieses Vertrags haben die Parteien Zürich als G e- richtsstand vereinbart. Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist demnach für die vorliegende Klage örtlich zuständig. 1.2. Sachliche Zuständigkeit Auch die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist ge- geben (Art. 6 Abs. 2 und 3 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG ZH). 2. Übrige Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu kei- nen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten. 3. Aufbau der Rechtsschriften Die Parteien haben je drei Rechtsschriften eingereicht (act. 1 [37 Seiten]; act. 15 [97 Seiten]; act. 23 [132 Seiten]; act. 27 [202 Seiten]; act. 31 [28 Seiten]; act. 36 [21 Seiten]). Der zweite Schriftenwechsel (act. 23 u. 27) ist gerade im Verhältnis zum ersten Schriftenwechsel ausführlich ausgefallen. Die Rechtsschriften enthal- ten zahlreiche Wiederholungen. Sodann befinden sich Tatsachenbehauptungen - 6 - und Argumente zu einzelnen Themen t eilweise über die gesamt en Rechtsschrif- ten verstreut. Insbesondere die Struktur der Replik ist unübersichtlich und nicht durchwegs nachvollziehbar. Beispielsweise arbeitet die Klägerin unter Abschnitt II.B.2.a (Nachtrag 1: Längeres Vorhalten der Installati on), welcher insgesamt 70 Seiten umfasst, zwar mit weiteren Untertiteln, die allerdings nicht nummeriert sind, was die Orientierung sowie das Nachvollziehen der Argumente erschwert. Glei- ches gilt in Bezug auf die Hierarchie der einzelnen Titel : Der Titel «Durch Neben- unternehmer verschuldete Verzögerungen» (vgl. act. 23 bei Rz. 144) scheint als Übertitel konzipiert zu sein, wobei unklar ist, ob ein weiterer bzw. welcher Titel neben «Sanitärunternehmen» auf der untergeordneten Ebene angesiedelt ist. Hinzu kommt, dass einzelne Themen immer wieder erwähnt werden (so zum Bei- spiel die Öltanks, welchen ein eigener Abschnitt gewidmet ist, die aber auch unter anderen Titeln genannt werden; vgl. act. 23 Rz. 59, 90 f., 125, 257). Die mangelnde Übersichtlichkeit und Systematik erschwert das Verständnis sowie die Nachvollziehbarkeit der Parteistandpunkte und kann sich nachteilig auswirken. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Rechtsschriften eine Zuordnung der Tats a- chenbehauptungen und Bestreitungen zu den konkret zu beurteilenden Tatbe- standselementen (namentlich Bestellungsänderung und Mehraufwand) nicht mehr erlauben. Insoweit sind die Parteien ihrer Behauptungs- und Bestreitungslast nicht rechtsgenügend nachgekommen. II. Materielles 1. Zivilprozessuale Grundsätze 1.1. Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast Der Verhandlungsgrundsatz besagt, dass Rechtssuchende die Tatsachen be- haupten und beweisen müssen, aus deren Vorliegen sie ihre Ansprüche herleiten. Das Gericht darf das Urteil nur auf die von den Parteien behaupteten Tatsachen abstützen. Damit obliegt den Parteien im Zivilprozess die Behauptungslast (Art. 55 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.2 = Pra 87/108; BGer 4A_169/2011 vom 19. Juli 2011 E. 5.5 u. 6.2; BGE 115 II 464 E. 1 S. 465). - 7 - Die Tatsachen müssen in der Rechtsschrift selbst dargelegt bzw. behauptet wer- den (Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO). Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, sind vom Gericht – soweit wie hier d ie Verhand- lungsmaxime das Verfahren beherrscht – nicht zu beachten (RICHERS/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO , 3. Aufl., 2021, Art. 221 N 27; BGE 144 III 519 E. 5.2 = Pra 87/108; BGer 4A_169/2011 vom 19. Juli 2011 E. 6.3). Die inhaltliche Tragweite der Substantiierungslast hängt auch vom prozessualen Verhalten der Gegenpartei ab. Bestreitet der Prozessgegner das an sich schlüs- sige undifferenzierte Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei seinerseits schlüssig und widerspruchsfrei, kann diese gezwungen sein, die rechtserhebl i- chen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern umfassend darzulegen. Wird dem Gebot der Substantiierung ungenügend nachgelebt, ergeht ein Sac h- entscheid ohne Beweisabnahme, weil die behauptete Tatsache von Anfang an so behandelt wird, wie wenn sie beweislos wäre. Das Gericht kann einen Sachver- halt nur erfragen, wenn dieser zumindest andeutungsweise behauptet worden ist. Zudem entfällt die richterliche Fragepflicht zum Vornherein, wenn die Gegenpartei auf eine ungenügende Substantiierung hinweist (BGE 127 III 365 E. 2b f. S. 368 f.; BGer 4A_169/2011 vom 19. Juli 2011 E. 5.4 u. 6.2 je m.w.H.). Als Gegenstück zur Behauptungslast trifft die beweisfreie Partei die Bestreitungs- last. Sie hat im Einze lnen darzutun, welche Tatsachen anerkannt und welche be- stritten werden. Pauschale Bestreitungen genügen dafür nicht; auch diesbezüg- lich sind substantiierte Ausführungen zu verlangen. Die Anforderungen dürfen j e- doch nicht so hoch angesetzt werden, dass daraus eine Umkehr der Beweislast resultieren würde; die behauptungspflichtige Partei kann sich folglich nicht mit Verweis auf unsubstantiierte Bestreitungen von ihren Substantiierungslasten be- freien. Es ist lediglich zu verlangen, dass die Bestreitungen einer bestimmten Tat- sachenbehauptung zugeordnet werden können ( W ALTER, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Einleitung und Personenrecht, Art. 1–9 ZGB, 2012, Art. 8 N 191 ff.). Zumindest hat die beweisfreie Partei in den Grundzügen darz u- legen, weshalb das gegnerische Vorbringen unrichtig ist und wie es sich in Wahr-- 8 - heit verhält. Unterlässt sie dies, so gilt die betreffende Tatsache als nicht bestri t- ten ( OBERHAMMER/WEBER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 55 N 12 m.w.H.). 1.2. Beweislast- und Beweisführung Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO ist Beweis über rechtserhebliche, streitige Tatsachen zu führen. Rechtserheblich sind dabei Tatsachen, deren Vorliegen oder Fehlen den Ausgang des konkreten Verfahrens beeinflussen können ( GUYAN, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar , Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., 2017, Art. 150 N 3; BRÖNNIMANN, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 152 N 27). Keine Beweise sind demgegenüber über Behauptungen abzunehmen, die für das Verfahren nicht relevant sind. Ebenso stehen Rechtsfragen nicht dem B e- weis offen. Die Rechtsschriften (insbesondere der Klägerin) enthalten zuweilen längere Aus- führungen. Im Anschlus s daran werden (zum Teil zahlreiche) Beweismittel ge- nannt (vgl. etwa act. 23 Rz. 251 ff.). Bei der Beklagten sind die Beweisofferten teilweise unübersichtlich in den Fliesstext integriert (vgl. etwa act. 27 Rz. 106 , 108). Es obliegt den Parteien, die offer ierten Beweismittel klar mit den einzelnen Tatsachenbehauptungen zu verbinden. Es ist auch hier nicht Aufgabe des G e- richts, nachzuforschen, welche der zahlreichen Tatsachenbehauptungen mit wel- chen Beweismitteln bewiesen werden sollen. Sofern sich zwischen den Tats a- chenbehauptungen und den offerierten Beweismittel keine klare Verbindung ergibt, sind sie nicht abzunehmen. 2. Vertragliche Grundlage Die Klägerin schloss mit der Beklagten einen Subunternehmer -Werkvertrag und verpflichtete sich in Bezug auf das Bauprojekt WÜB G._____/WÜB F._____ zur Erbringung der Gewerke Rodung, Abbruch, Altlastensanierung und Aushub (act. 3/1 S. 1 f.; vgl. auch act. 1 Rz. 6, 9; act. 15 Rz. 10 f.). Im Gegenzug hatte die Beklagte einen Werklohn von pauschal CHF 2'000'000.– zzgl. MwSt. zu bezahlen - 9 - (act. 3/1 S. 3). Der Vertrag ist als Werkvertrag gemäss Art. 363 OR zu qualifizi e- ren. Dies ist unbestritten geblieben (act. 1 Rz. 6, 9; act. 15 Rz. 10 f.). Ebenso ist unbestritten, dass auf diesen Werkvertrag die SIA -Norm 118 (Ausgabe 2013; fort- an «SIA-Norm 118») anwendbar ist (act. 15 Rz. 12 f.; act. 24 Rz. 28). Im Übrigen weist d er von den Parteien am 15. Juli bzw. 5. August 2019 unter- zeichnete Subunternehmer -Werkvertrag (act. 3/1) diverse Bestandteile auf , we l- che unter Art. 2 des Vertrags in der Reihenfolge ihrer Rangordnung wie folgt auf- geführt sind: 2.1 Werkvertragsurkunde 2.2 Mail vom 28. Juni 2019, Letztpreisbestätigung und Angebotsannahme 2.3 Verhandlungsniederschrift vom 24. Juni 2019 2.4 Objektgebundene Bedingungen vom 27. April 2018 (rev. 18. Januar 2019) 2.5 Bauentscheid 1744/18 vom 31. Oktober 2018 und Bauentscheid 1274/17 vom 22. August 2017 2.6 Baubeschriebe für Haus 1 + 2 sowie für Haus 3 + 4 vom 11. Juni 2018 (rev. 18. Januar 2019) 2.7 Muster für Garantien, Deklarationen, Antrag Untervergaben 2.8 Angebot vom 17. Juni 2019 mit händischen Anmerkungen 2.9 Regiesätze gem. Mail vom 10. Juli 2019 2.10 SIA-Norm 118, Ausgabe 2013 2.11 Die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts, insbe- sondere die Bestimmungen über den Werkvertrag (Art. 363 ff. OR) - 10 - 3. Übersicht über die klägerische Forderung Die Klägerin zeigte der Beklagten mit E -Mail-Nachricht vom 20. November 2020 die Fertigstellung ihrer Arbeiten an (act. 3/5). Unbestrittenermassen bezahlte die Beklagte der Klägerin nebst der Vertragspauschale von CHF 2'000'000.– im Rahmen von sogenannten Nachtragspaketen zusätzlich CHF 700'000.– (Nach- tragspaket 1), CHF 300'000.– (Nachtragspaket 2), CHF 174'000.– (Altlasten) so- wie CHF 30'906.15 (Teil Nachtragspaket 3), je zzgl. Mehrw ertsteuer (act. 1 Rz. 16). Über weitere Positionen des Nachtragspakets 3 fanden die Parteien keine Einigung, weshalb die Klägerin das vorliegende Verfahren einleitete. Die Klägerin begründet ihre Forderung mit offen gebliebenen Rechnungen betref- fend die Er bringung diverser Nachtragsarbeiten, was eine Gesamtforderung von CHF 921' 921.07 (brutto) ergibt, wie der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden kann (act. 1 Rz. 18): Nach Bereinigung dieses Betrags im Sinne der werkvertraglichen Konditionen (abzüglich Rabatt von 6% und allgemeine Abzüge von 1.9%, zuzüglich Mehrwer t- - 11 - steuer von 7.7% ; act. 1 Rz. 77, 79 ) resultiert die eingeklagte Summe von CHF 914'469.17. 4. Anspruch auf Mehrvergütung 4.1. Ausgangslage Die Klägerin behauptet insgesamt elf Nachtragspositi onen, die sie mit Bauablauf- störungen und Bestellungsänderungen begründet. Die dafür in Rechnung gestel l- ten Beträge seien durch die Werkvertragspauschale nicht gedeckt ( act. 1 Rz. 7 f., 10, 18; act. 23 Rz. 9; im Einzelnen zu den Nachträgen act. 1 Rz. 19 ff.; act. 23 Rz. 21 ff.). Die Beklagte ist demgegenüber der Auffassung, es handle sich bei den von der Klägerin behaupteten Mehraufwendungen überwiegend um die Erfüllung ihrer werkvertraglichen Pflichten. Die von der Klägerin behaupteten Bestellungsänd e- rungen seien lediglich Konkretisierungen des Werkvertrags. Der Klägerin stehe dafür keine Mehrvergütung zu. Gleiches gelte für Putativveränderungen sowie durch die Komplettheitsklausel erfasste, mitbestellte Änderungen und Störungen im Bauablauf (act. 15 Rz. 23; im Einzelnen bestritten in act. 15 Rz. 39 ff.; act. 27 Rz. 49 ff.). Ferner macht die Beklagte geltend, die Klägerin sei ihren Substantii e- rungsobliegenheiten nicht nachgekommen (act. 15 Rz. 8; act. 27 Rz. 7). Nachfolgend gilt es die Voraussetzungen zur Vergütung der Nachträge zu erör- tern. Da sich die Parteien über die Tragweite und Bedeutung einzelner Vertrags- bestimmungen uneinig sind, ist diesbezüglich eine Auslegung vorzunehmen. An- schliessend ist im Detail auf die einzelnen Nachträge einzugehen (vgl. E. 4.6.). 4.2. Grundsätze der Auslegung Der Inhalt eines Vertrages ist durch Auslegung der Willensäusserungen der Par- teien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den über- einstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR ; subjektive Auslegung). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 128 III 70 E. 1a - 12 - S. 73). Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (objektivierte Auslegung). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsab- schlusses. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Ver- trauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann berücksichtigt werden, wenn es Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen der Parteien zulässt (BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632 m.w.H.). Die objektivierte Vertragsauslegung ergibt sich nicht allein aus dem Wortlaut. Vielmehr ist dabei sämtlichen Umständen des Vertragsschlus- ses Rechnung zu tragen (BGE 113 II 49 E. 1b S. 51). Zudem hat das Geric ht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Partei- en eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGer 4A_579/2017 vom 7. Mai 2018 E. 5.2.2.1; BGE 126 III 119 E. 2c S. 121; BGE 122 III 420 E. 3a S. 424). Von einem klaren Ver tragswortlaut ist jedoch nur abzuweichen, wenn sich ernsthafte Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dieser nicht dem Willen der Parteien ent- spricht (vgl. BGE 137 III 444 E. 4.2.4 S. 451; siehe zur Vertragsauslegung allge- mein auch das Urteil des Handelsgerichts Zürich HG160214 vom 7. Juni 2019 E. 3.1.). Auch wenn dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien materiellrecht- lich der Vorrang zukommt, kann es bei der objektivierten Auslegung bleiben, s o- bald kein davon abweichender übereinstimmender wirklicher Wille behauptet oder bewiesen wird ( Urteil des Handelsgerichts Zürich HG180091 vom 7. April 2020 E. 2.1.2. m.H. auf BGer 4A_683/2011 vom 6. März 2012 E. 5.1 f.; Urteil des Han- delsgerichts Zürich HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.3 m.H. auf BGE 121 III 118 E. 4b/ aa; vgl. auch BGer 4A_571/2012 und 4A_579/2012 vom 18. März 2013 E. 4.2.2; J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, in: Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Art. 18 OR: Auslegung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. Aufl., 2014, N 45 u. 358). - 13 - 4.3. Komplettheitsklausel bzw. Vollständigkeitsklausel 4.3.1. Parteistandpunkte Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt , dass es sich bei der im Werkvertrag vereinbarten Werkvertragssumme um eine Pauschale mit Komplettheitsklausel handle. Demnach seien im vereinbarten Pauschalpreis sämtliche für die vertrags- gemässe Erstellung des Bauwerks notwendigen Leistungen inbegriffen, insbe- sondere sämtliche Leistungen und Lieferungen des Unternehmers und seiner Dritten (Subunternehmer und Lie feranten) gemäss der in der Ausschreibung ver- langten und mit dem Vertrag vereinbarten Leistungen (act. 15 Rz. 13). Die Klägerin stellt im Grundsatz nicht in Abrede, dass eine Komplettheitsklausel vereinbart worden ist. S ie führt aber ins Feld, unter die zum Pauschalpreis zu er- ledigenden Arbeiten falle einzig, was vereinbart und was zur Erstellung der ver- einbarten Leistung notwendig und in einem gewissen Mass voraussehbar gew e- sen sei. Insbesondere seien Bestellungsänderungen nicht von der Pauschalprei s- abrede erfasst (act. 23 Rz. 4). 4.3.2. Rechtliches Die Komplettheitsklausel (auch «Vollständigkeitsklausel » genannt) ist eine Ver- tragsklausel, die sich auf den Abgeltungsumfang des Pauschalpreises bezieht. Mit ihr verabreden die Parteien, dass der vereinbarte Pauschalpreis auch solche Leistungselemente der geschuldeten Gesamtleistung abgelte, die in der detaillier- ten Leistungsbeschreibung nicht speziell aufgeführt, zur vertragsgemässen Aus- führung des vereinbarten Werkes aber notwendig sind ( G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl., 2019, N 909a). Vollständigkeitsklauseln, die den Abgeltungsumfang des vereinbarten Pauschalpreises über die detaillierte Leistungsbeschreibung hinaus erstrecken, schliessen zwar weder eine Bestellungsänderung noch einen darauf gestützten Anspruch des Unternehmers auf Mehrvergütung aus, sind häufig aber so formuliert, dass sie den Umfang der ursprünglich bestellten Gesamtleistung mitbestimmen. Obwohl Vollständigkeitsklauseln den Unternehmer erheblich be- lasten, können sie in den Schranken des Gesetzes (A rt. 19 Abs. 1 OR) wirksam - 14 - vereinbart werden. Sie unterliegen jedoch bei unterschiedlichem Verständnis, wie jede Vertragsabrede, der Auslegung. Durch Vertragsauslegung zu ermitteln ist zunächst, ob eine bestimmte Abrede überhaupt den Sinn einer Vollständigkeits- klausel hat. Dabei kommt es auf die gesamten Umstände des einzelnen Vertr a- ges an. Führt die konkrete Vertragsauslegung zur Bejahung einer Vollständi g- keitsklausel, so stellt sich die weitere Auslegungsfrage, ob die konkret vereinbarte Vollständigkeitsklausel den Abgeltungsumfang des Pauschalpreises auf alle für die Ausführung des vereinbarten Werkes notwendigen Leistungen ausdehnt (G AUCH, a.a.O., N 909 d u. 909e; SPIESS/HUSER, Stämpflis Handkommentar zur Norm SIA 118, 2014, Art. 41 N 6 ff.). 4.3.3. Würdigung Der Leistungsumfang ist in Art. 3.2 des Werkvertrags wie folgt beschrieben: - 15 - Bereits durch diesen Wortlaut i m Vertrag wird die (explizit so bezeichnete) Ko m- plettheitsklausel klar und unmissverständlich definiert. In Ziff. 8.3 der Verhandlungsniederschrift vom 24. Juni 2019 wird festgehalten, dass die Abrechnung als Pauschale gemäss Art. 41 SIA -Norm 118 erfolge ( act. 3/2 u. act. 16/1 S. 6): «In den Pauschalpreis sind sämtliche in den Ausschreibungsunterlagen und dem Angebot des Unternehmers enthaltenen Leistungen einzurechnen, ins besondere auch: − alle in den Unterlagen nicht speziell aufgeführten Leistungen, sofern sie für die einwandfreie und vollständige Erbringung der beschriebenen Leistun- gen notwendig oder üblich sind. − alle Regiearbeiten, soweit die Parteien nicht etwas anderes vereinbaren.» In Ziff. 8.5 der Verhandlungsniederschrift vom 24. Juni 2019 heisst es sodann un- ter dem Titel Preisbildung: «Die eingesetzten Preise verstehen sich für fix und fer- tig erstell te Arbeiten, einschliesslich aller Nebenleistungen (auch für Qualitäts -, Umwelt- und Sicherheitsmanagement), die zu deren einwandfreien Ausführung notwendig sind.» Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Klägerin über alle not- wendigen Informationen verfügte, um hinsichtlich des Pr ojektes WÜB G._____/WÜB F._____ ein konkretes Angebot für die Rodungs-, Abbruch-, Altlas- tensanierungs- und Aushubarbeiten zu errechnen. Die Klägerin war denn auch in der Lage, der Beklagten bewusst und in Kenntnis der Sachlage ein erstes Ange- bot über CHF 2'164'770.– (inkl. MwSt.) zu unterbreiten (vgl. act. 3/4). Wäre die Klägerin mit einer Vollständigkeitsklausel nicht einverstanden gewesen, so hätte von ihr erwartet werden dürfen und müssen, dass sie diese aus den vorstehend zitierten Be -stimmungen gestri chen hätte, zumal es immerhin um einen Vertrag mit einem Arbeitsvolumen von rund CHF 2 Mio. ging. Zudem war die Klägerin s o- gar bereit, auf die Geltendmachung der Rechte aus Art. 59 SIA-Norm 118 und Art. - 16 - 373 Abs. 2 OR, mithin auf eine Entschädigung für unvorher sehbare Arbeiten, zu verzichten, was deutlich für eine Vollständigkeitsklausel spricht. Die Auslegung führt zum Ergebnis, dass zwischen den Parteien eine Komplet t- heitsklausel vereinbart worden ist, welche weit auszulegen ist und sich grundsät z- lich auf alle für die Ausführung der vereinbarten Werke (Rodung, Abbruch, Altlas- tensanierung und Aushub) notwendigen Leistungen ausdehnt, selbst wenn diese im Werkvertrag und seinen Bestandteilen nicht enthalten sind, jedoch sinngemäss zum Leistungsumfang gehören. Auch Abweichungen zu den Ausschreibungspl ä- nen sind vom Komplettheitsgedanken noch erfasst und berechtigen zu keiner Mehrvergütung: Bei einem Grossprojekt in der vorliegenden Grössenordnung kann naturgemäss nicht alles im Detail geplant werden und plangemäss ablaufen, Anpassungen in der Ausführungsplanung drängen sich mitunter auf. Solches ist sinngemäss von dem Pauschalgedanken und der Komplettheitsklausel erfasst, soweit notwendige Leistungen zur Herstellung des Werkes betroffen sind. Eine andere Auslegung würde der Komplettheitsklausel nicht gerecht werden. Den- noch sind Mehrvergütungsansprüche unter gewissen Voraussetzungen nicht aus- geschlossen, wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervorgeht. 4.4. Bestellungsänderungen 4.4.1. Rechtliches 4.4.1.1. Grundsätzliches Bei Bestellungsänderungen handelt es sich um rechtsgeschäftliche Änderungen des Vertragsinhalts . Die vereinbarte Bestellungsänderung beruht auf einem A b- änderungsvertrag, worin die Parteien des Werkv ertrags übereinkommen, die Her- stellungspflicht des Unternehmers und damit den Werkvertrag in dieser oder jener Hinsicht abzuändern. Die einseitige Bestellungsänderung beruht auf einer einsei- tigen Willenserklärung des Bestellers, die mit ihrem Zugang beim U nternehmer wirksam wird, ohne dass sie der Zustimmung des Unternehmers bedarf ( G AUCH, a.a.O., N 768 ff.) . Der Unternehmer hat für den Mehraufwand, der durch eine (vereinbarte oder einseitige) Bestellungsänderung erforderlich wird, Anspruch auf - 17 - eine Mehrvergütung. Ist dieser Anspruch streitig, liegt die Beweislast für die A n- spruchsgrundlage beim Unternehmer, der die Forderung geltend macht. Insbe- sondere hat der Unternehmer die erfolgte Bestellungsänderung und den daraus entstandenen Mehraufwand nachzuweisen (GAUCH, a.a.O., N 785 m.w.H.). 4.4.1.2. Vereinbarungsklausel Einseitige Bestellungsänderungen können die Parteien im Werkvertrag durch eine sogenannte Vereinbarungsklausel ausschliessen, indem sie vorsehen, dass ohne Vereinbarung überhaupt keine Bestellungsänderung zustande kommt. Die Bestel- lungsänderung durch Vereinbarung beruht auf einem Änderungsvertrag. Um kei- ne Bestellungsänderungen handelt es sich dagegen bei nachträglichen Konkret i- sierungen der vom Unternehmer geschuldeten, im Werkvertrag aber nicht bis in alle Details differenziert umschriebenen Leistungen. Die Herstellungspflicht des Unternehmers wird lediglich näher bestimmt, jedoch nicht verändert ( G AUCH, a.a.O., N 810b). 4.4.1.3. Genehmigungsvorbehalt Von einer Vereinbarungskl ausel ist ein sogenannter Genehmigungsvorbehalt zu unterscheiden. Dieser befasst sich mit dem Anspruch auf Mehrvergütung, der dem Unternehmer aus einer bereits erfolgten Bestellungsänderung zustehen kann. Ein Genehmigungsvorbehalt bezweckt, einen späteren Streit über Bestand und Umfang von Mehrforderungen zu vermeiden. Danach besteht der Anspruch des Unternehmers auf eine Mehrvergütung nur unter dem Vorbehalt, dass der Unternehmer die Mehrforderung, die er für eine erfolgte Bestellungsänderung gel- tend machen will, vor der Ausführung der Bestellungsänderung durch den Bestel- ler genehmigen lässt. Solange die Genehmigung durch den Besteller ausbleibt, ist der Unternehmer nicht verpflichtet, mit der Ausführung der erfolgten Bestellungs- änderung zu beginnen, es sei denn, er beharre auf einer Mehrvergütung, auf die er mangels Mehrkosten überhaupt keinen Anspruch oder die er in treuwidriger Weise zu hoch angesetzt hat. Genehmigt der Besteller die in Aussicht gestellte Mehrforderung, die der Unternehmer betr ags- oder berechnungsmässig benannt hat, so bedeutet dies zugleich, dass über die Höhe der für die Bestellungsände-- 18 - rung zu bezahlenden Mehrvergütung eine konsensuale Einigung zustande kommt, welche für die Parteien verbindlich ist. Führt der Unternehmer die Bestel- lungsänderung ohne Genehmigung der zu bezahlenden Mehrvergütung aus, so scheitert sein Vertragsanspruch auf deren Bezahlung an der hierfür vertraglich vo- rausgesetzten Genehmigung. Genehmigt der Besteller eine vom Unternehmer in Aussicht gestellte Mehrforderung zwar erst nach begonnener Ausführung der B e- stellungsänderung, dann aber doch, so ist es gleich zu halten, wie wenn die G e- nehmigung dem vereinbarten Vorbehalt entsprechend schon vor der Ausführung erfolgt wäre. Bringt der Besteller gegenüber dem Unternehmer ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck, dass er bezüglich einer bestimmten Bestellungs- änderung auf die Geltendmachung des Genehmigungsvorbehaltes verzichtet, s o entfällt sein Recht, sich auf den Vorbehalt zu berufen (GAUCH, a.a.O., N. 789 f.). 4.4.1.4. Formvorbehalt Ein vereinbarter Formvorbehalt begründet die widerlegbare Vermutung, dass die Parteien vor Erfüllung dieser Form nicht gebunden sein wollen (Art. 16 Abs. 1 OR). Unter Schriftlichkeit ist mangels anders lautender Abrede die einfache Schriftlichkeit im Sinne der Art. 13 bis 15 OR zu verstehen ( HÜRLIMANN, in: Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA -Norm 118, 2. Aufl., 2017, Art. 27 N 6 f.). Haben die Parteien somit für Bestellungsänderungen vertraglich eine besondere Form vorbehalten, so wird (widerlegbar) v ermutet, dass die Parteien bei Nichter- füllung der Form keine Änderung vereinbaren wollten. Eine Bestellungsänderung kann auch stillschweigend vereinbart werden, indem der Besteller z.B. in Kenntnis der Situation eine zusätzliche oder veränderte Leistung des Unternehmers an- standslos geschehen lässt. Doch ist die Annahme einer stillschweigend vereinbar- ten Änderung nicht leichthin anzunehmen. Insbesondere gelten Zusatzleistungen nicht schon deshalb als stillschweigend vereinbart, weil sie für die Ausführung des Werkes erforderlich waren ( G AUCH, a.a.O., N 770 f. m.H. auf BGer 4C.385/2005 vom 31. Januar 2006 E. 9; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Handelsgerichts Z ü- rich HG090303 vom 4. September 2012 E. 4.5.5.). - 19 - Fehlt es an einer vereinbarten Form, so steht die Formwidrigkeit dem Anspruch auf Mehrvergütung nicht entgegen, falls der Unternehmer nachweist, dass die vereinbarte Form lediglich die Bedeutung einer Beweisform hat oder der Besteller den Genehmigungswillen zwar formwidrig, aber doch erklärt e (GAUCH, a.a.O., N 789a m.w.H.). 4.4.1.5. Würdigung 4.4.1.5.1. Objektivierte Auslegung Wortlaut und Systematik: Folgende Vertragsbestimmungen sind im vorliegenden Zusammenhang relevant: Art. 3.3 des Werkvertrags (act. 3/1) lautet wie folgt: «Nachträge, Zusatz- und Re- giearbeiten dürfen nur mit vorgängigem, schriftlichen Auftrag der B1._____ aus- geführt werden. Andernfalls werden sie nicht anerkannt und nicht vergütet.». In Art. 3.4 des Werkvertrags (act. 3/1) heisst es sodann unter dem Titel «Mehr - und Minderleistungen»: «Zur Anpassung des pauschalen Werkpreises berecht i- gen nur schriftliche Bestellungsänderungen. Mehraufwendungen des Unterneh- mers gegenüber seiner Annahme oder Kalkulation, die erforderlich sind um die Leistungen gemäss diesem Vertrag zu erbringen, sind keine Bestellungsänderun- gen und berechtigen nicht zu Nachträgen. Sofern im Leistungsbeschrieb Mengen genannt werden, berechtigen (auch wesentliche) Änderungen der Mengen nicht zu Nachträgen oder zur Reduktion des Werkpreises, sofern eine Pauschale ver- einbart wurde. Ausgenommen si nd die Teilleistungen, die für die offene Abrec h- nung und bzw. oder die Budgetpositionen vereinbart worden sind.». Art. 3.5 des Werkvertrags (act. 3/1) bezieht sich auf Bestellungsänderungen und lautet wie folgt: «Die B1._____ ist berechtigt, jederzeit Änderungen des vertraglich vereinbarten Werkes zu verlangen. Für Bestellungsänderungen offeriert der U n- ternehmer Mehr - bzw. Minderpreise, welche auf der Kalkulationsgrundlage und den Konditionen des Angebots basieren. Dies gilt sowohl für Bestellungsänderun- gen der B1._____ als auch für vom Unternehmer vorgeschlagene Änderungen.». - 20 - Zunächst ist festzuhalten, dass Art. 3.4 des V ertrags die Funktionsweise eines Werkvertrags mit Pauschalpreisabrede erläutert: Demnach berechtigen Mehrauf- wendungen des Unternehmers grundsätzlich nicht zu einer Anpassung des pau- schalen Werkpreises, sondern eben nur (schriftliche) Bestellungsänderungen. Sodann ergibt sich aus den genannten Bestimmungen, dass die Parteien für g e- wisse Vorgänge explizit ein Schriftformerfordernis vorgesehen haben: Nachträge, Zusatz- und Regiearbeiten dürfen nur mit vorgängige m, schriftlichem Auftrag der Beklagten ausgeführt werden, andernfalls diese nicht anerkannt und nicht vergü- tet werden (vgl. act. 3 /1 Art. 3.3). Die Anpassung des pauschalen Werkpreises setzt eine schriftliche Bestellungsänderungen voraus (vgl. act. 3/1 Art. 3.4). Ferner ist die Beklagte berechtigt, jederzeit Änderungen des vertraglich vereinbar- ten Werkes zu verlangen (act. 3/1 Art. 3.5 Satz 1), was einer einseitigen Bestel- lungsänderung entspricht. Die Klägerin hat sowohl für von ihr vorgeschlagene Änderungen als auch für Bestellungsänderungen der Beklagten Mehr - bzw. Min- derpreise zu offerieren, welche auf der Kalkulationsgrundlage und den Konditi o- nen des Angebots basieren (act. 3/1 Art. 3.5 Satz 2 u. 3). Zusammenfassend kann gestützt auf den Wortlaut und die Systematik des Wer k- vertrags festgehalten werden, dass Bestellungsänderungen einen vorgängigen (schriftlichen) Auftrag der Beklagten voraus setzen (vgl. ac t. 3/1 Art. 3.3). Noch nicht gesagt ist damit , ob die entsprechende Mehrvergütung ebenfalls vorgängig zu genehmigen ist. Mit anderen Worten ist fraglich, ob sich der Formvorbehalt nur auf die Bestellungsänderung, verstanden als Beauftragung der Klägerin durch die Beklagte mit nicht vom Pauschalpreis erfassten Leistungen bzw. Arbeiten, oder auch auf die dafür von der Beklagten zu leistende Mehrvergütung bezieht. Wird Art. 3.3 des Werkvertrags (act. 3/1) in den Kontext von Ziff. 8.4 der Verhand- lungsniederschrift (act. 16/1) gesetzt, welc he ebenfalls Vertragsbestandteil ist (vgl. act. 3/1 Art. 2.3), lässt dies darauf schliessen, dass eine über den Pauschal- preis hinausgehende Vergütung voraussetzt, dass die Beklagte den entsprechen- den Mehrpreis vorgängig schriftlich genehmigt. Der erwähnte Passus lautet wie folgt: «Sämtliche zusätzliche oder geänderte Leistungen sind als Nachtrag (Pau-- 21 - schal oder Einheitspreis) abzurechnen. Der Nachtrag kann mittels Aufwandsnachweis (Regierapport) abgerechnet werden. Ausschliesslich Nebenleistungen (Arbeiten ohne Mangelhaftung) können als Regiearbeiten abgerechnet werden. Bei Nac h- tragsbestellungen hat der Unternehmer die gleichen Kalkulationsgrundl a- gen/Einheitspreise wie für den Hauptauftrag zu verwenden.». Ein Nachtrag bein- haltet demnach im Verständnis der Parteien die Abrechnung über zusätzliche o- der geänderte Leistungen, mithin die dafür geschuldete Vergütung. Ein «Nach- trag» ist sodann gemäss Art. 3.3 des Werkvertrags von der Beklagten vorgängig schriftlich zu genehmigen. Vertragszweck und Interessenlage: Eine vorgängige schriftliche Genehmigung von Nachträgen bzw. Bestellungsän- derungen samt der entsprechenden Vergütung bietet sowohl für den Unternehmer als auch den Besteller mehr Rechts- und Planungssicherheit. Dies ist Sinn und Zweck einer solchen vertraglichen Regelung. Dass lediglich die Beauftragung vorgängig und schriftlich zu erfolgen hat, nicht aber die Vereinbarung der dafür geschuldeten Vergütung, erscheint hingegen unter diesem Aspekt weder aus Sicht des Unternehmers noch des B estellers sinnvoll. Gleich erfahrene Vertrags- parteien im Rechtsverkehr mit den gleichen Kenntnissen wie die vorliegenden Parteien hätten die vertraglichen Bestimmungen aufgrund des Vertragszwecks und der Interessenlage daher so verstanden, dass die Beauftr agung und Verei n- barung der Vergütung bei Nachträgen bzw. Bestellungsänderungen vorgängig und schriftlich zu erfolgen hat. Auch die Parteien durften und mussten dies nach Treu und Glauben so verstehen. Begleitumstände: Au s der Entstehungsgeschichte des Vert rages oder anderen Begleitumständen ergeben sich vorliegend keine weiteren Erkenntnisse im Hi n- blick auf die objektivierte Auslegung der in Frage stehenden vertraglichen Rege- lung. - 22 - Nachvertragliches Parteiverhalten: Nachvertragliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht zu berücksichtigen (vgl. dazu aber nachfolgende Ausführungen zum tatsächlichen Konsens). Zwischenfazit: Die normative Auslegung führt zum Ergebnis, dass die Parteien ei- nen Genehmigungsvorbehalt im oben erläuterten Sinn (vgl. E. 4.4.1.3.) ver einbart haben. Demnach setzen Bestellungsänderungen einen vorgängigen (schriftlichen) Auftrag der Beklagten voraus (vgl. ac t. 3/1 Art. 3.3). Die entsprechende Mehrver- gütung ist ebenfalls vorgängig zu genehmigen. Der F ormvorbehalt bezieht sich sowohl auf Bestellungsänderungen bzw. Nachträge, verstanden als Beauftragung der Klägerin durch die Beklagte mit nicht vom Pauschalpreis erfassten Leistungen bzw. Arbeiten, als auch auf die dafür von der Beklagten zu leistende Mehrverg ü- tung. 4.4.1.5.2. Subjektivierte Auslegung Die Parteien machen keine substantiierten Ausführungen zum Vorliegen eines tatsächlichen Konsenses. Namentlich hat die Klägerin keinen von der objektivier- ten Auslegung abweichenden tatsächlichen Parteiwillen rechtsgenügend behaup- tet. Beide Parteien berufen sich auf Umstände, die zusammengefasst als nachver- tragliches Parteiverhalten zu bezeichnen sind (vgl. act. 23 Rz. 16-18; act. 15 Rz. 34; act. 27 Rz. 16). Indessen stellen sie keine ausdrücklichen, konkreten B e- hauptungen zum Vorliegen von gegenseitigen übereinstimmenden Willensäuss e- rungen auf, weshalb ein tatsächlicher Konsens nicht dargetan ist. Der Vollständigkeit halber ist im Sinne einer Eventualbegründung Folgendes nachzutragen: Zwar konnten die Parteien ‒ wie soeben dargelegt ‒ keinen tat- sächlichen Konsens substantiiert behaupten. Indessen würden auch ihre verei n- zelten Ausführungen zum nachträglichen Parteiverhalten ‒ ein nur bei der subjek- tiven Auslegung zulässiges Auslegungsmittel, das Rückschlüsse auf den wirkl i- chen Willen der Parteien geben kann ‒ das Ergebnis der objektivierten Auslegung stützen bzw. zu keinem anderen Ergebnis führen. - 23 - Die Klägerin behauptet pauschal und ohne Verweis auf Belege, die Beklagte habe für umfangreiche Nachtragsarbeiten « häufig» keine schriftliche Genehmigung er- teilt, aber für «viele» davon eine Vergütung geleistet. Sie habe die Ausführung der Arbeiten jeweils per E -Mail oder mündlich verlangt (act. 23 Rz. 16). Sie (die Klä- gerin) habe zwar für Bestellungsänderungen Preise offeriert, aber gleichzeitig be- reits «häufig» mit der Leistungserbringung begonnen und sei durch die Beklagte nicht daran gehindert worden. Die Beklagte selbst habe « häufig» zur Leistungser- bringung aufgefordert, aber die klägerischen Offerten erst später geprüft. Über Preise sei in der Regel erst während oder nach der Leistungserbringung verhan- delt worden (act. 23 Rz. 18). Demgegenüber macht die Beklagte geltend, die Par- teien hätten sich während der gesamten Bauzeit an das vertraglich vereinbarte Vorgehen gehalten (act. 15 Rz. 34). Sie habe die Klägerin kontinuierlich aufgefor- dert, Nachträge schriftlich und detailliert zur Prüfung vorzulegen. Ebenso habe sich die Klägerin an das stipulierte Vorgehen gehalten und die genehmigten Nachträge zeitnah offeriert (act. 27 Rz. 16 m.H. auf act. 3/29 und act. 23 Rz. 106). Die Beklagte bestreitet, dass sie für Nachtragsarbeiten häufig keine schriftliche Genehmigung erteilt, aber für viele davon während laufenden Arbeiten oder nach deren Abschluss eine Vergütung geleistet habe. Sie habe die von der Klägerin während dem Bau angemeldeten Nachträge (sofern berechtigt) jeweils umgehend oder zumindest per E -Mail dem Grunde nach freigegeben und die entsprechen- den Mehrkosten damit schriftlich genehmigt (act. 27 Rz. 27 m.H. auf act. 28/49- 53). Sie bestreitet sodann, dass sie die Ausführung der Arbeiten jeweils nur per E- Mail oder mündlich verlangt habe; die entsprechenden Behauptungen seien un- substantiiert und unbelegt. Sie habe die meisten Nachträge unterschriftlich ge- nehmigt (act. 27 Rz. 30). Da die Behauptungen der Klägerin in Bezug auf das nachträgliche Parteiverhalten sehr allgemein gehalten sind, in keiner Weise konkretisiert werden und damit u n- substantiiert, bestritten und unbelegt sind, während die Ausführungen der Beklag- ten detailliert und mit konkreten Beispielen sowie entsprechenden Belegen un- termauert sind und das Ergebnis der objektivierten Auslegung stützen, hat es bei diesem sein Bewenden. - 24 - 4.4.1.5.3. Fazit Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Bestellungsänderungen unter dem vorliegenden Werkvertrag einen vorgängigen (schriftlichen) Auftrag der B e- klagten voraussetzen (vgl. act. 3/1 Art. 3.3). Die entsprechende Mehrvergütung ist ebenfalls vorgängig durch die Beklagte zu genehmigen. Der vereinbarte Formvor- behalt bezieht sich sowohl auf Bestellungsänderungen bzw. Nachträge, verstan- den als Beauftragung der Klägerin durch die Beklagte mit nicht vom Pauschal- preis erfassten Leistungen bzw. Arbeiten, als auch auf die dafür von der Beklag- ten zu leistende Mehrvergütung. Die Klägerin konnte keinen davon abweichenden übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen nachweisen. 4.4.1.6. Aufhebung des Formvorbehalts Unklar und umstritten ist sodann, ob und in welchem Umfang die Parteien im Ver- lauf der Bauarbeiten an den vereinbarten Formvorbehalt gebunden waren. Die Klägerin stellt sich in Bezug auf den Formvorbehalt auf den Standpunkt, die Beklagte habe für umfangreiche Nachtragsarbeiten häufig keine schriftliche G e- nehmigung ert eilt, sondern die Ausführung der Arbeiten jeweils per E -Mail oder mündlich verlangt. Da sich die Klägerin (recte wohl: Beklagte) kaum je an das selbst stipulierte Schriftformerfordernis gehalten habe, könne sie sich heute nicht darauf berufen, dass die Beklagte (recte wohl: Klägerin) einseitig daran gebunden sei. Insofern sei lediglich von einem Beweisformerfordernis auszugehen (act. 23 Rz. 16). Demgegenüber vertritt die Beklagte die Auffassung, eine konsensuale Aufhebung des Formvorbehaltes habe zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. Diskutabel sei al- lenfalls, was mit schriftlich gemeint sei, namentlich, ob eine Unterschrift erforder- lich sei oder ob ein blosser Nachweis in Schriftform (E -Mail) genüge (act. 27 Rz. 14). Dass eine Aufhebung der Formvorschriften ni cht erfolgt sei, zeigten zudem die wiederkehrenden mündlichen und schriftlichen Aufforderungen der Beklagten an die Adresse der Klägerin, die Nachträge schriftlich und detailliert zur Prüfung vorzulegen (act. 27 Rz. 16 m.H. auf act. 3/29). - 25 - Vorliegend haben die Parteien sowohl für Bestellungsänderungen, verstanden als Beauftragung der Klägerin durch die Beklagte mit nicht vom Pauschalpreis erfass- ten Leistungen bzw. Arbeiten, als auch auf die dafür von der Beklagten zu lei s- tende Mehrvergütung einen Formvorbehalt vereinbart. Auf eine stillschweigende Aufhebung des Formvorbehalts kann nicht geschlossen werden, zumal die Par- teien auch dem Erfordernis der Schriftlichkeit nachgelebt haben (vgl. act. 28/49) . Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte haben jeweils auf eine schriftliche Of- ferte bzw. Genehmigung der Nachträge beharrt (vgl. act. 3/29 und act. 24/130- 132). Es standen sich stets auf beiden Seiten im Bauwesen fachkundige Akteure gegenüber, die sich auf « Augenhöhe» begegnet sind und bis zum E nde des Pro- jekts Verhandlungen über Nachträge geführt haben. Auch legt die Klägerin im Einzelnen keine genügenden Anhaltspunkte dar, wonach die Parteien von der vorbehaltenen Form grundsätzlich abgewichen wären (vgl. act. 23 Rz. 16). Frei- lich kann eine vor behaltlose Bezahlung eines Nachtrags im Einzelfall zu einer Aufhebung der Schriftlichkeitsform führen. Aus einer geringen Anzahl an bezahl- ten, aber nicht unterzeichneten Nachträgen lässt sich – aus den dargelegten Gründen – indes noch keine stillschweigende Aufhebung des Formvorbehalts insgesamt begründen (so auch Urteil des Handelsgerichts Zürich HG140147 vom 15. November 2019 E. 5.6). Damit kann – mit Ausnahme von allenfalls bezahlten Nachträgen – kein Verzicht auf die vorbehaltene Form der Schriftlichkeit angenommen werden. 4.5. Bauablaufstörungen Ein Mehrvergütungsanspruch des U nternehmers kann neben einer Bestellungs- änderung auch aufgrund mangelhafter Mitwirkungshandlungen oder Angaben des Bauherrn begründet sein. Der Mehraufwand, welcher dem Unternehmer zufolge fehlerhafter Mitwirkungshandlungen respektive Annahmeverzug des Bauherrn erwächst, ist mangels anderer Abrede nach Art. 374 OR zu bemessen und dem Unternehmer zu vergüten. Als wichtige Mitwirkungshandlungen des Bauherrn gel- ten insbesondere die Abkl ärung, Prognose, Projektierung und Ausschreibung s o- wie die Koordination von Arbeiten der Nebenunternehmer. Der Annahmeverzug berechtigt gemäss Art. 94 Abs. 2 SIA-Norm 118 lediglich zu einer angemessenen - 26 - Fristerstreckung. Der Anspruch auf eine Mehrvergütung ergibt sich nicht direkt da- raus, sondern aus allgemeinen Grundsätzen. Angaben des Bauherrn sind man- gelhaft und können zu einer Mehrvergütung führen, wenn sie fehlen oder lücken- haft sind oder der Wirklichkeit widersprechen (Urteil des Handelsgerichts Züric h HG180113 vom 21. Dezember 2020 E. 2.2. m.w.H.). Sogenannte «Bauablaufstörungen» sind weder im gesetzlichen Werkvertrags- recht noch in der SIA -Norm 118 erwähnt und stellen damit allein keine An- spruchsgrundlage für Mehrvergütungen dar. Als indirekte Wirkung der Bauablauf- störung ergeben sich für den Unternehmer Mehraufwand und Mehrkosten, insbe- sondere durch längeres Vorhalten der Baustelleneinrichtungen und Geräte, Eff i- zienzverluste, Beschleunigungsmassnahmen, Wegfallen von Pufferzeiten, U m- stellungen im Bauablauf und Bauverfahren ( Urteil des Handelsgerichts Zürich HG180113 vom 21. Dezember 2020 E. 2.2. m.w.H.). Für seinen Mehrvergütungsanspruch, und damit auch für den Mehraufwand, ist der Unternehmer beweispflichtig im Sinne von Art. 8 ZGB. Dies bedeutet, das s er (i) die Existenz und den Umfang des Mehraufwandes, (ii) eine in den Risikobe- reich des Bauherrn fallende Ursache für Mehraufwand, der über den ursprüngl i- chen Leistungsinhalt hinausging, sowie (iii) den natürlichen und adäquaten Kau- salzusammenhang zwisc hen Ursache und Fol gen, z.B. zwischen geltend ge- machtem Mehraufwand und anderen Baugrundverhältnissen, zu beweisen hat (Urteil des Handelsgerichts Zürich HG180113 vom 21. Dezember 2020 E. 2.2. m.w.H.). 4.6. Einzelne Positionen 4.6.1. Nachtrag 1: Längeres Vorhalten der Installation 4.6.1.1. Grundsätzliche Parteistandpunkte Die Klägerin macht zusammenfassend gel tend, Bestellungsänderungen und wei- tere nicht durch sie verursachte Verzögerungen hätten dazu geführt, dass ihre Bauarbeiten länger als werkvertraglich vereinbart gedauert hätten (bis im Sep- tember 2020 statt bis am 25. November 2019). Daher habe sie die Baustelleni n-- 27 - stallation länger vorhalten müssen und Anspruch auf eine über die d afür im Werk- vertrag vereinbarte Pauschale hinausgehende Vergütung (act. 1 Rz. 19 ff.; act. 23 Rz. 21 ff.). Demgegenüber bestreitet die Beklagte, dass der Klägerin für ein längeres Vorhal- ten der Baustelleneinrichtung irgendwelche Ansprüche zust ünden (act. 27 Rz. 49). Sie stellt sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten für die Baustellenei n- richtung nicht einen Betrag von pauschal CHF 85'000. – vereinbart, sondern einen gesamthaften Pauschalpreis. Die Klägerin hätte beim Auftreten von Bestellungs- änderungen sämtliche Mehrkosten in den pauschal zu offerierenden Nachtrag einrechnen müssen. Erst im Nach hinein angezeigte Mehrkosten für die Baustel- leneinrichtung könnten daher nicht nachgängig quasi als Einheits preise abge- rechnet werden (act. 27 Rz. 50 f.). 4.6.1.2. Vorbemerkung Nachfolgend ist im Einzelnen auf die von der Klägerin behaupteten Sachverhalte bzw. Verzögerungsgründe einzugehen. Vorab festzuhalten ist, dass die Klägerin teilweise erst im Rahmen der Gesamtdarstellung des zeitlichen Verlaufs ( vgl. act. 23 Rz. 192 ff.) eine konkrete Verzugszeit für die einzelnen Sachverhalte nennt. Die Zuordnung ist mitunter schwierig. Es ist vielfach nicht ersichtlich oder unklar, wie viele Tage Verzug die Klägerin für den konkreten Sachverhalt im E r- gebnis geltend macht. Bereits dies erscheint im Hinblick auf die der Klägerin ob- liegende Behauptungs- und Substantiierungslast kritisch. 4.6.1.3. Anfangsphase: Werkleitungen und Schadstoffe 4.6.1.3.1. Parteistandpunkte Die Klägerin führt aus, die Beklagte habe gemäss Vertrag bauseitig vorzuneh- mende Leistungen (Trennung der Werkleitungen, Baustrom und - wasser zur Ver- fügung stellen) nicht rechtzeitig bzw. nur sehr schleppend vorgenommen, weshalb sie (die Klägerin) bereits zu Beginn der Arbeiten nicht mit voller Kapazität habe zuarbeiten können. Die Beklagte habe sich im Annahmeverzug befunden (act. 23 Rz. 75-79). Auch in Bezug auf die im Rahmen der Aus hubarbeiten festgestellten - 28 - Schadstoffe und weiteren Altlasten habe die Beklagte nicht sofort die erforderli- chen Massnahmen ergriffen (act. 23 Rz. 80-91). Aus diesen Gründen habe sie (die Klägerin) ihre Leistungen zunächst nicht schneller erbringen können, obwohl sie kontinuierlich weitergearbeitet habe, soweit dies möglich gewesen sei (act. 23 Rz. 92, 95). In Bezug auf die Werkleitungen und Altlasten macht die Klägerin ei- nen Verzug von vier bzw. zehn Tagen geltend (act. 23 Rz. 193). Die Beklagte bestreitet, dass die Klägerin nicht mit voller Kapazität habe zuarbei- ten können, weil sie (die Beklagte) den Baugrund nicht vereinbarungsgemäss übergeben habe (act. 27 Rz. 112, 115). Im Übrigen hätten sich die Parteien be- treffend Altlasten bereits im Rahmen der genehmigten Nachträge geeinigt (act. 27 Rz. 118). Es sei üblich, dass Altlasten im Aushubmaterial vorhanden seien, wes- halb eine Triage und gesonderte Entsorgung zum Leistungsumfang des Werkver- trags gehörten (act. 27 Rz. 117, 120). Die Beklagte bestr eitet, dass sie die Pro b- lematik rund um die Schadstoffe und Werkleitungen sehr langsam und schlep- pend in Angriff genommen und die notwendigen Vorleistungen nicht erbracht ha- be (act. 27 Rz. 123, 128). Schliesslich bestreitet sie, dass sie in Bezug auf Wer k- leitungen und Altlasten einen Verzug von vier bzw. zehn Tagen verursacht habe (act. 27 Rz. 336). 4.6.1.3.2. Würdigung Die Parteien weisen sich gegenseitig die Schuld für den verzögerten Baustart und weitere Verspätungen zu . Was welche Partei wann falsch gemacht bzw. p flicht- widrig unterlassen hat, lässt sich heute gestützt auf die Rechtsschriften und auf- grund der vorliegenden Beweislage nicht vollständig rekonstruieren. Klar ist, dass sich die Klägerin im Werkvertrag zur Einhaltung folgender Termine verpflichtet hat: Baubeginn spätestens am 5. August 2019 (Baustelleninstallation bereits im Juli 2019) , keine verbindlichen Zwischentermine, Fertigstellung bis 28. Oktober 2019 (Haus 1 + 2) bzw. bis 25. November 2019 (Haus 3 + 4) (act. 3/1 Art. 6.1). Behauptet und unbestritten geblieben ist sodann, dass sich die Klägerin mit dem Nachtrag Nr. 1a zu Grabarbeiten im Zusammenhang mit den Werkleitungen ver- pflichtet (vgl. auch act. 3/6 S. 6) und die entsprechenden Arbeiten vom 26. Juli bis 5. August 2019 erbracht hat (vgl. auch act. 28/56). Diese Arbeiten sind demnach - 29 - innerhalb der vertraglich fixierten Bauzeit erbracht worden. Eine zusätzliche Ent- schädigung für die Baustelleninstallation rechtfertigt sich dafür demnac h nicht. In- wiefern die Klägerin nicht mit voller Kapazität habe zuarbeiten können, weil die Beklagte den Baugrund nicht vereinbarungsgemäss übergeben habe (vgl. act. 23 Rz. 78 f.), legt die Klägeri n nicht dar . Damit kommt die Klägerin der ihr obliegen- den Behauptungs- bzw. Substantiierungslast nicht nach und ist deshalb diesb e- züglich nicht zum Beweis zuzulassen. Unsubstantiiert sind sodann die bestrittenen Behauptungen der Klägerin, die B e- klagte habe Vorbereitungsarbeiten « nur sehr schleppend» erbracht und die Kl ä- gerin habe «tagelang» Vorarbeiten in Regie zu leisten gehabt, damit die Beklagte überhaupt erst ihre Aufgaben betreffend die Werkleistungen habe erfüllen kön- nen, die sie bereits hätte erledigt haben sollen (vgl. act. 23 Rz. 77; act. 27 Rz. 112 f.). Zwar führt die Klägerin an anderer Stelle zusätzlich an, sie habe zwischen dem 26. Juli 2019 und 31. August 2019 verschiedene Arbeiten im Zusammen- hang mit den Werkleitungen erbracht. Zu welchen Verzögerungen dies konkret geführt habe, legt die Klägerin allerdings nicht dar. Damit erfüllt die Klägerin die Anforderungen an eine rechtsgenügliche Substantiierung nicht und ist deshalb diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten ( E- Mail vom 27. August 2019 [ act. 24/102]; Werkrapporte [act. 24/116]; E-Mail vom 17. September 2019 [act. 24/117]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wä- ren, reichte dies für die Substantiierung einer Mehrvergütung für das längere Vor- halten der Baustelleneinrichtung aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegrün- dung anzuführenden – Gründen nicht aus: Zunächst geht auch aus der eingereichten E -Mail-Nachricht vom 27. August 2019 (act. 24/102) nicht hervor, inwiefern die Klägerin nicht mit voller Kapazität habe zuarbeiten können, weil die Beklagte den Baugrund nicht vereinbarungsgemäss übergeben habe, zumal die Beklagte den Annahmeverzug bestreitet und geltend macht, die Elektro- , Wasser- und Gasleitungen seien am 2. Juli 2019 zurückge- baut bzw. abgehängt worden und der Rückbau der Gebäude s ei ab dem ersten Bautag möglich gewesen (vgl. act. 27 Rz. 103 ff., 107 m.H. auf act. 28/56, 115). - 30 - Zwar ist in der genannten E -Mail-Nachricht (act. 24/102) die Rede von der noch ausstehenden Trennung der Werkleitungen. Dass die Klägerin bis zu diesem Zeitpunkt (gar) nicht habe arbeiten können, wird nicht geltend gemacht und wäre überdies unglaubwürdig, zumal die entsprechende Meldung an die Beklagte erst über 20 Tage nach Baustart erfolgte und die Beklagte bereits am 5. August 2019 darauf hingewiesen hatte, dass die Verschiebung des Arbeitsbeginns mit schw e- rem Gerät keinen Einfluss auf die vereinbarten Fertigstellungstermine haben dürfe (vgl. act. 16/2). Daraus ist e contrario zu schliessen, dass der Baustart zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich erfolgt ist. Aus den Werkrapporten (act. 24/116) geht zwar hervor, dass Angestellte der Klä- gerin an den entsprechenden Tagen Arbeiten im Zusammenhang mit den Wer k- leitungen (unter anderem Sondierungsarbeiten) erbracht haben. In welchem U m- fang und zu welchen Verzögerungen dies konkret geführt haben soll, ist allerdings unklar, zumal jeweils auch noch andere Arbeiten aufgeführt sind, bei denen es sich anscheinend nicht um Regiearbeiten handelt e. Ferner sind die Stundenan- gaben nicht ohne weiteres nachvollziehbar und teilweise unvollständig. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, aufgrund dieser Rapporte auszurechnen, welche Verzögerungen sich insgesamt ergeben haben könnten. Schliesslich ist der E- Mail-Nachricht vom 17. September 2019 (act. 24/117) lediglich die Aufforderung an die Beklagte zu entnehmen, die Kanalisationsleitungen zu verdämmen. Eine sich dadurch ergebende Verzögerung wird hingegen nicht einmal erwähnt. E in Verzug von vier Tagen aufgrund der Werkleitungsthematik ist vor diesem Hinter- grund nicht erwiesen. In Bezug auf die Altlasten ist festzuhalten, dass die Klägerin unbestrittenermas- sen werkvertraglich verpflichtet war, 200 m 3 Altlasten im Aushubmaterial auf ei- gene Kosten zu entsorgen (act. 23 Rz. 86; act. 27 Rz. 119). Demnach gingen bei- de Parteien grundsätzlich davon aus, dass belastetes Material anfallen würde. Auch war den Technischen Beschrieben Baugrube (act. 16/4 u. act. 16/5) jeweils in Ziff. 4 zu entnehmen, es sei nicht auszuschli essen, dass im Hinterfüllungsbe- reich der bestehenden Siedlung Ziegelreste und Bauschutt angetroffen werden könne. Erwiesen ist sodann, dass die Klägerin der Beklagten f ür das die vertrag-- 31 - lich vereinbarte Menge übersteigende belastete Aushubmaterial am 7. Oktober 2019 eine Nachtragsofferte zugestellt hatte (act. 28/58), für welche Letztere am 10. Oktober 2019 die Beauftragung erteilt hat (act. 28/51). Inwiefern die Klägerin aufgrund der Altlasten nicht mit voller Kapazität oder gar nicht habe arbeiten kön- nen, legt diese nicht konkret dar. Auch hier wird der Behauptungs - bzw. Substan- tiierungslast nicht Genüge getan und die Klägerin ist diesbezügli ch nicht zum B e- weis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (di- verse E-Mails August 2019 [act. 24/103- 105]; Protokoll H._____ vom 19. August 2019 betreffend Altlasten [act. 24/106 ]; Bericht I._____ AG betreffend belasteter Aushub vom 9. September 2019 [act. 24/109 ]; Besprechungsprotokoll Kläge- rin/Beklagte vom 23. September 2019 [act. 24/110] ; diverse E-Mails vom Sep- tember und Oktober 2019 [act. 24/ 107 f., 111- 115, 118]) als eigentliche Verwei- sungen zu verstehen wären, reichte dies für die Substantiierung einer Mehrv ergü- tung für das längere Vorhalten der Baustelleneinrichtung aus folgenden – im Sin- ne einer Eventualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln – grösstenteils handelt es sich dabei um E -Mail- Korrespondenz – geht nicht hervor, an welchen Tagen und aus welchen Gründen die Klägerin nicht bzw. nicht effizient habe arbeiten können. Die von der Klägerin ins Recht gelegte E -Mail-Nachricht vom 15. August 2019 (act. 24/105) betrifft of- fensichtlich nicht (nur) die Altlastenthematik. Unklar ist daher, auf welchen Sac h- verhalt sich die darin erwähnte Terminverschiebung gemäss Programm der Kl ä- gerin bezieht. Ohnehin wird diese in der E -Mail-Nachricht nicht bestätigt, sondern deren Prüfung in Aussicht gestellt und die Klägerin um Bestätigung der bestehen- den Endtermine ersucht. Ob die Klägerin einen Anspruch auf Fristerstreckung hat, ergibt sich daraus jedenfalls nicht. In der E -Mail-Nachricht vom 2. September 2019 wies J._____ (Klägerin) darauf hin, dass die Mehrmenge an Aushubmateri al von der Beklagten deklariert und freigegeben werden müsse, ansonsten die wei- teren Aushubarbeiten behindert würden (act. 24/107). Eine bereits bestehende Behinderung oder Verzögerung wird allerdings nicht geltend gemacht. Mit E -Mail- Nachricht vom 30. September 2019 meldete J._____ (Klägerin), dass auf der Baustelle ein Behälter mit weisser Flüssigkeit gefunden worden sei und dass in - 32 - diesem Bereich nicht weitergearbeitet werden könne, solange keine Deklaration und Freigabe erfolgt sei (act. 24/111). Dass aufgrund des Behälters gar nicht bzw. insgesamt weniger effizient habe gearbeitet werden können, wird hingegen nicht geltend gemacht und wäre im Hinblick auf die Gesamtfläche der Baustelle auch nicht überzeugend. Sodann hat J._____ (Klägerin) am 4. Oktober 2019 per E-Mail festgehalten, dass die abgemachten Termine für die Fertigstellung Aushub und Übergabe an den Baumeister nicht eingehalten werden könnten und neu definiert werden müssten (act. 24/113) . Auch hier wird aber kein konkreter Zeithorizont bzw. eine konkrete Verzögerung genannt. Schliesslich meldete J._____ (Klägerin) mit E-Mail-Nachricht vom 4. Oktober 2019, dass auf der Baustelle ein alter Öltank gefunden worden sei und an dieser Stelle nicht weitergearbeitet werden dürfe, so- lange keine Abklärungen seitens der Beklagten erfolgt seien ( act. 24/114). Auch hier wird nicht geltend gemacht, dass aufgrund des Öltanks gar nicht bzw. insge- samt weniger effizient habe gearbeitet werden können. Die als Beweismittel off e- rierte Parteibefragung von K._____ und die Zeugeneinvernahme von L._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Ein Verzug von zehn Tagen aufgrund der Werkleitungsthematik ist vor diesem Hintergrund nicht substantiiert. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die V oraussetzungen einer Mehr- vergütung für das längere Vorhalten der Baustelleninstallation aufgrund der Werk- leitungs- und Altlastenproblematik nicht erwiesen sind. 4.6.1.4. Neuplanungsphase: Wasserproblematik 4.6.1.4.1. Parteistandpunkte Die Klägerin macht geltend, aufgrund der Wasserproblematik sei es zu einer Ver- zögerung von insgesamt 38 Tagen gekommen (act. 24 Rz. 96 ff., 193). Zudem habe die Beklagte von ihr die Erstellung eines Planums sowie die Platzierung von Bürocontainern verlangt (act. 24 Rz. 99). Die Planung zur Lösung des Wasser- problems sei schleppend verlaufen und sie sei immer wieder vertröstet worden (act. 24 Rz. 97 ff.). Sodann habe die Beklagte die entsprechenden Nachträge vor - 33 - der Ausführung nicht genehmigt, obschon sie diese bestellt habe (act. 24 Rz. 109). Die Beklagte bestreitet, dass sich das Bauvorhaben aufgrund der Wasserprobl e- matik im Umfang von 38 Tagen verlängert habe (act. 27 Rz. 131, 336). Sie b e- streitet hingegen nicht , dass die Wasserproblematik ab Ende Oktober 2019 zu Planänderungen und gewissen Bauverzögerungen bzw. Effizienzeinbussen g e- führt habe (act. 27 Rz. 132 u. 142). Allerdings stehe der Klägerin dafür keine Fris- terstreckung zu, weil sie eine solche nicht in besagtem Umfang angezeigt habe (act. 24 Rz. 132). Selbst wenn sich die Bauzeit aufgrund der Wasserproblematik um insgesamt 38 Tage verlängert hätte, sei die Klägerin für diese Verzögerungen im Rahmen der am 18. November 2019 übermittelten Nachträge abschliessend entschädigt worden (act. 27 Rz. 142). 4.6.1.4.2. Würdigung Festzuhalten ist zunächst, dass die Klägerin gemäss act. 28/60 im fraglichen Zei t- raum, als die Wasserproblematik zutage getreten ist (vom 1. Oktober 2019 bis 29. November 2019), täglich Aushub- bzw. Abbrucharbeiten auf der Baustell e WÜB F._____-strasse erbracht und den Personalbestand nic ht reduziert hat. Der von der Klägerin angezeigte Baustopp (vgl. act. 24/125) bezog sich nur auf einen Teilbereich der Baustelle (nachvollziehbar dargelegt von der Beklagten in act. 27 Rz. 143 m.H. auf act. 28/60; von der Klägerin nicht bestritten). Sodann hat die Klägerin auch in keiner Weise dargelegt, wann genau und inwiefern sie nur mit reduzierter Effizienz habe arbeiten können, so dass es zu einem Zeitverlust von 38 Tagen gekommen sei. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (di- verse E-Mails vom Oktober und November 2019 [act. 24/119-132]; akzeptierte Nachträge 12 und 20 [act. 3/51]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen w ä- ren, reichte dies für die Substantiierung einer Mehrvergütung für das längere Vor- halten der Baustelleneinrichtung aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegrün- dung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln - 34 - – grösstenteils handelt es sich dabei um E -Mail-Korrespondenz – geht nicht her- vor, an welchen Tagen und aus welchen Gründen die Klägerin nicht bzw. nicht ef- fizient habe arbeiten können. Zwar hat die Klägerin (M._____) mit E -Mail- Nachricht vom 23. Oktober 2019 (act. 24/125) an die Beklagte ( N._____) festge- halten, dass bei Haus 1 und 2 im Moment ein Baustopp bestehe und dass sie oh- ne Aushubpläne für Haus 3 und 4 auflaufen werde. Eine konkrete Verzögerung wird nicht behauptet bzw. begründet. Zumindes t zu diesem Zeitpunkt konnte die Klägerin demnach in einem Teilbereich der Baustelle Arbeiten verrichten. Auch mit der Mitteilung, dass die Klägerin immer mehr Zeit verliere und ihre Kapazität knapper werde (vgl. act. 24/132), wird kein konkreter Verzug dargetan. Damit fehlt es an einer rechtsgenügenden Behauptung des Verzugs. Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund der Wasserproblematik sind nach dem Gesagten nicht erwiesen. Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob die Beklagte die Klägerin in Bezug auf die Wasserproblematik bereits umfassend, d.h. auch für ein e allfällige zusätz- liche Vorhaltedauer der Baustelleneinrichtung, entschädigt hat ( vgl. u.a. act. 27 Rz. 202). 4.6.1.5. Verzug Planlieferung 4.6.1.5.1. Parteistandpunkte Die Klägerin bringt vor, die Beklagte habe mit den ständigen und verspäteten Teil- lieferungen einen planerischen Flickenteppich geschaffen und ihre Planlieferun- gen bzw. -änderungen hätten zu Verspätungen geführt (act. 24 Rz. 110 ff.). Die Beklagte bestreitet, dass die Pläne verspätet geliefert worden seien und wirft der Klägerin in diesem Zusammenhang eine ungenügende Substantiierung vor (act. 27 Rz. 155, 175). - 35 - 4.6.1.5.2. Würdigung Festzuhalten ist zunächst, dass die vorab separat behandelten Themenkomplexe Wasser sowie Altlasten a uch unter diesem Titel thematisiert w erden, wobei die Klägerin eine klare Abgrenzung unterlässt und gewisse Aspekte doppelt vorbringt (vgl. z.B. act. 24 Rz. 80 ff., 100-103, 116 f. u.126 f.). Es bleibt unklar, was die Klä- gerin unter «Verzug Planlieferung» zusätzlich zu bzw. abweichend von den Aus- führungen unter «Anfangsphase: Werkleitungen, Schadstoffe» und «Neupl a- nungsphase: Wasserproblematik» geltend macht. Die Klägerin legt sodann weder substantiiert dar noch belegt sie , wann die Beklagte welche Pläne hätte liefern müssen und welche Verzögerungen sich daraus konkret ergeben hätten, obschon die Beklagte einen entsprechenden Verzug bestreitet ( act. 15 Rz. 65; act. 27 Rz. 163, 175). Zwar ist die Ankündigung eines Verzugs durch die Klägerin im Zu- sammenhang mit Planunterlagen für das Haus 3 und 4 in dem in der Rechtsschrift integrierten Auszug aus dem Baustellenjournal vermerkt (act. 23 Rz. 123). Um welche Pläne es sich konkret gehandelt habe und i nwiefern die Klägerin ohne diese Pläne nicht bzw. nicht effizient habe arbeiten können und in welchem zeitli- chen Umfang sich ihre Arbeiten dadurch verzögert hätten, führt sie hingegen nicht aus. In einem anderen in der Rechtsschrift integrierten Auszug aus dem Baustel- lenjournal hat die Klägerin im Zusammenhang mit Kanalisationsplänen zudem vermerkt, «diese Pläne» dringend zu brauchen (act. 23 Rz. 127). Um welche Plä- ne es sich konkret gehandelt habe und dass diese schliesslich zu spät geliefert worden seien, sodass sich Verzögerungen ergeben hätten, legt die Klägerin hi n- gegen nicht dar. Aus dem genannten Auszug aus dem Baustellenjournal ergibt sich ferner und es ist auch unbestritten, dass die Beklagte der Klägerin mehrmals aktualisierte Pläne zukommen liess. Weder legt die Klägerin dar, um welche Ä n- derungen es sich jeweils gehandelt habe – sie hält bloss fest, es habe sich « oft nicht um Anpassungen in Details, sondern um sehr gewichtige Anpassungen » gehandelt – noch macht sie geltend, inwiefern sie aus diesem Grund nicht bzw. nicht effizient habe arbeiten können und in welchem zeitlichen Umfang sich die Arbeiten dadurch verzögert hätten. Da es an substantiierten Tatsachenbehaup- tungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. - 36 - Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (Baustellenjournal [act. 3/11]; diverse E-Mails von Oktober 2019 bis März 2020 [act. 3/12-25]; E-Mail vom 13. November 2020 [act. 3/61]; Bericht I._____ AG be- treffend belasteter Aushub vom 9. September 2019 [act. 24/109]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wären, reichte dies für die Substant iierung eines An- spruch auf Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustelleninstallation aus folgenden – im Sinne einer Event ualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln – grösstenteils handelt es sich dabei um E -Mail-Korrespondenz – geht nicht hervor, wann und ges tützt auf we l- che Vertragsbestimmung die Beklagte welche Pläne hätte zur Verfügung stellen müssen und an welchen Tagen, aufgrund welcher fehlender Pläne und in welchen Bereichen der Baustelle die Klägerin deshalb nicht bzw. nicht effizient habe arbei- ten können. Zwar wies die Klägerin ( M._____) mit E -Mail-Nachricht vom 15. Oktober 2019 (act. 3/13) darauf hin, dass sie verschiedene Pläne nicht inner- halb der von der Beklagten angegebenen Frist erhalten habe, und kündigte mit E - Mail-Nachricht vom 17. Oktober 2019 an, dass sie bis dato noch keine Pläne für Haus 3 und 4 erhalten habe und es zu mas sivem Terminverzug kommen werde (act. 3/14). Gleichentags wies die Klägerin (M._____) erneut daraufhin, dass die Beklagte ( N._____) die angekündigten Planlieferungstermine nicht eingehalten habe. Statt vier könnten aktuell nur zwei Bagger arbeiten (act. 3/15). Die sich dar- aus konkret ergebenden Verzögerungen werden aber nicht dargelegt. Aus der E- Mail-Korrespondenz vom Zeitraum zwischen November 2019 und März 2020 (act. 3/17-25) sowie aus der E-Mail-Nachricht vom 13. November 2020 (act. 3/61) ergibt sich sodann lediglich, dass die Beklagte der Klägerin mehrmals aktualisier- te Pläne zukommen liess. Die als Beweismittel offerierten Parteibefragungen von M._____ und K._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Damit fehlt es an einer rechtsgenügenden Behauptung des Verzugs. Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund des behaupteten Verzugs bei der Planlieferung sind damit nicht erwiesen. 4.6.1.6. Öltanks - 37 - 4.6.1.6.1. Parteistandpunkte Die Klägerin führt an, am 9. Januar 2020 seien drei (weitere) alte Öltanks in der Baugrube zum Vorschein gekommen (act. 23 Rz. 131). Für die Abklärungen und die Beseitigung des Öltanks sowie des aufgefundenen Behälters macht sie weit e- re zehn Tage als Verzug geltend (act 23 Rz. 193). Die Beklagte bestreitet diesen Verzug und m oniert, die Klägerin zeige nicht auf, weshalb auf der ganzen Baustelle während zehn Tagen nicht habe gearbeitet werden können. Ebenso werde bestritten, dass durch die Öltanks eine Verlänge- rung der Bauzeit um zwei Tage eingetreten sei (act. 27 Rz. 207 f.). 4.6.1.6.2. Würdigung Die Ausführungen der Klägerin zu den Öltanks sind unübersichtlich und inkohä- rent. Wie bereits erwähnt, werden die Öltanks nicht nur im so betitelten Abschnitt thematisiert, sondern auch an anderen Stellen in den Rechtsschriften (vgl. act. 1 Rz. 22; act. 23 Rz. 59, 90 f., 125, 131- 133, 257). Die Beklagte weist sodann zu Recht darauf hin, dass die Klägerin der behaupteten Verzögerung von zehn Ta- gen (act. 23 Rz. 193) selbst widerspricht: So ist in der Klage die Rede von vier Tagen (act. 1 Rz. 22), in der Replik gibt d ie Klägerin eine Verzögerung von zwei Tagen betreffend die Öltanks bei Haus 4 an (act. 23 Rz. 132) und im Baustellen- journal werden vier Tage genannt (act. 3/11, 04.10.2019 und 09.01.2020). Ein schlüssiger Tatsachenvortrag setzt Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Behauptungen voraus. Die Klägerin muss sämtlic he rechtserheblichen Tatsa- chen, aus denen sich ihr Anspruch auf eine Mehrvergütung ergibt, widerspruchs- frei, vollständig und klar darlegen. Wie gezeigt, vertritt die Klägerin in Bezug auf die Öltanks verschiedene Sachstandpunkte, die sich gegenseitig aussc hliessen. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, sich aus den präsentierten Sachverhaltsel e- menten eine geeignete Sachverhaltsvariante zusammenzustellen und diese der Rechtsanwendung zuzuführen. Ebenso kann der Gegenpartei nicht zugemutet werden, diese Ausführungen zu beantworten. Damit ist der Behauptungslast nicht Genüge getan. Entsprechend müssen zu diesen Vorbringen auch keine weiteren - 38 - offerierten Beweise abgenommen werden. Die als Beweismittel offerierte Partei- befragung von M._____ sowie die Zeugeneinvernahmen von O._____ und P._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Die Klägerin legt überdies weder substantiiert dar noch belegt sie, welche zeitlichen Verzögerungen sich aufgrund der Öltanks (und des Behälters) konkret ergeben hätten bzw. inwiefern sie aus diesem Grund weniger effizient habe arbeiten kön- nen, obschon die Beklagte einen entsprechenden Verzug bestreitet (act. 27 Rz. 123, 207-210). Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund des behaupteten Verzugs im Zusammenhang mit den auf der Baustelle entdeckten Gegenstände (Öltanks und Behälter) sind damit nicht erwiesen. 4.6.1.7. Kanalisationsschächte zu spät bereit gestellt 4.6.1.7.1. Parteistandpunkte Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, die Beklagte habe die Kanalisations- schächte zu spät bereitgestellt bzw. bestellt. Dies habe die Arbeit der Klägerin um mindestens fünf Arbeitstage verzögert (act. 1 Rz. 27; act. 23 Rz. 134 ff., 143). Die Beklagte bestreitet die zu späte Bestellung und Lieferung der Kanalisations- schächte sowie eine sich daraus ergebende Verlängerung der Bauzeit (act. 15 Rz. 91; act. 27 Rz. 215). Überdies bestreitet sie, dass die Klägerin durch die an- geblich zu spät gelieferten Kanal isationsschächte an der Weiterarbeit gehindert gewesen und eine Bauverzögerung von fünf Arbeitstagen ausgewiesen sei . Sie macht geltend, die Klägerin habe die Schächte zu spät abgerufen (act. 27 Rz. 221). 4.6.1.7.2. Würdigung Die Klägerin versäumt es, substantiiert dar zulegen, welche zeitlichen Verzöge- rungen sich aufgrund der angeblich zu spät bereitgestellten Kanalisationsschäc h- te konkret ergeben h ätten, obschon die Beklagte einen entsprechenden Verzug - 39 - bestreitet und geltend macht , (i) selbst nach der Darstellung der Klägerin hätten die fehlenden Schächte lediglich grossflächige Arbeiten verunmöglicht , und (ii) andere Arbeiten hätten verrichtet und der Bereich der Schächte hätte ausgespart werden können (act. 15 Rz. 91; act. 27 Rz. 211, 221). Mit anderen Worten fehlen Ausführungen dazu, an welchen Tagen die Klägerin (wo) auf der Baustelle nicht oder weniger effizient habe arbeiten können und aus welchen Gründen. Dies geht auch aus den in der Replik integrierten Auszügen aus der E -Mail-Nachricht vom 23. Januar 2020 (act. 3/28) und dem Baustellenjournal (act. 3/11) nicht hervor. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Die als Beweismittel offerierten Parteibefragungen von M._____ und K._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergän- zung dienen. Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund des behaupteten Verzugs im Zusammenhang mit den Kanalisationsschächten sind damit nicht erwiesen. 4.6.1.8. Durch Nebenunternehmer verschuldete Verzögerungen (Sanitär) 4.6.1.8.1. Parteistandpunkte Sodann macht die Klägerin geltend, für die längere Bearbeitungsdauer sei auch ausschlaggebend gewesen, dass Vorleistungen von Nebenunternehmern nicht pünktlich oder mangelhaft erbracht worden seien, so dass sie ihre eigenen Arbei- ten nicht in der dafür vorgesehenen Zeit habe erledigen können (act. 23 Rz. 144 f.) Zunächst betreffe dies die Kanalisationsarbeiten, welche viel langsamer als v o- raussehbar und in grossen Teilen mangelhaft ausgeführt worden seien (act. 23 Rz. 146). Die Leistungen des Sanitärunternehmens und teilweise auch die not- wendigen Materialbestellungen seien zu spät erbracht worden, weshalb ihr (der Klägerin) Produktivitätseinbussen und Wartezeiten entstanden s eien. Zudem ha- be die Beklagte ihre Aufgaben als Bauleitung teilweise mangelhaft wahrgenom- men (act. 23 Rz. 155). Es seien vier Tage Verzug aufzurechnen (act. 23 Rz. 193). - 40 - Die Beklagte ist der Auffassung, die Klägerin mache zu Unrecht vier Tage Verzug im Zusammenhang mit den Kanalisationsarbeiten geltend und bestreitet deren verspätete und mangelhafte Ausführungen sowie daraus resultierende Produktiv i- tätseinbussen und Wartezeiten. Zudem bestreitet sie, die Aufgaben als Bauleitung mangelhaft wahrgenommen zu haben (act. 27 Rz. 226 f., 252). 4.6.1.8.2. Würdigung Auch in Bezug auf die angeblich durch Nebenunternehmer verursachten Verzöge- rungen legt die Klägerin nicht substantiiert dar, welche zeitlichen Verzögerungen sich dadurch für sie konkret ergeben hätten, obschon di e Beklagte einen entspre- chenden Verzug bestreitet (act. 27 Rz. 226, 252). Mit anderen Worten fehlen Aus- führungen dazu, an welchen Tagen die Klägerin (wo) auf der Baustelle nicht oder weniger effizient habe arbeiten können und aus welchen Gründen. Dies geht auch aus den in der Replik (vgl. act. 23 Rz. 146 ff.) integrierten Auszügen aus dem Baustellenjournal (act. 3/11 u. act. 24/133) und aus der E -Mail-Nachricht vom 18. Februar 2020 (act. 3/32) nicht hervor. Im Baustellenjournal hat die Klägerin zwar für den 17. Februar 2020 vermerkt, dass die Leitungen bei Kran 4 nicht wie abgemacht verlegt worden seien und sich somit die Freigabe für den Kran 4 um eineinhalb Tage verzögere. Eine Behinderung von mindestens eineinhalb Tagen im Zusammenhang mit vier Abzweigern für Kanalisationsleitungen im Bereich von Kran 4 ist im Journal am 18. Februar 2020 dokumentiert . Sodann sei angemeldet worden, dass der Sanitär sehr langsam voran komme (act. 23 Rz. 146). Welche Folgen sich aus den behaupteten Vorgängen für die Klägerin auf der Baustelle gesamthaft ergeben haben sollen und inwiefern sie deshalb nicht oder weniger ef- fizient habe arbeiten können, macht sie aber nicht geltend. Gleiches gilt für den in der E -Mail-Nachricht vom 18. Februar 202 0 thematisierten Zeitverlust von drei Tagen (act. 23 Rz. 147). Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (Baustellenjournal [act. 3/11]; diverse E-Mails von Februar bis April 2020 [act. 3/28; act. 3/33 f.; act. 3/52 f.; act. 24/134]; Foto einer mangelhaft verlegten Rohrleitung [act. 3/54]; Ergänzung Baustellenjournal [act. 24/133]) als eigentliche - 41 - Verweisungen zu verstehen wären, reichte dies für die Substantiierung einer Ver- längerung der Bauzeit aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegründung anzu- führenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln – gröss- tenteils handelt sich dabei um E -Mail-Korrespondenz – geht nicht hervor, an wel- chen Tagen, aus welchen konkreten Gründen und in welchen Bereichen der Bau- stelle die Klägerin nicht bzw. nicht effizient habe arbeiten können. Mit E -Mail- Nachricht vom 23. Januar 2020 wies die Klägerin ( M._____) die Beklagte (N._____) unter anderem darauf hin, dass die «am nächsten Montag» benötigten Schächte erst am Donnerstag oder Freitag eintreffen würden und forderte sie auf, ihre Arbeiten z u erledigen (act. 3/28). Am 4. März 2020 teilte die Klägerin (M._____) der Beklagten ( N._____) mit, dass der Sanitär «nicht vom Fleck» komme und sie bald anstehe mit den Arbeiten (act. 3/33). Auch mit E-Mail- Nachricht vom 5. März 20 20 meldete die Klägerin (M._____) Verzögerungen durch den Sanitär sowie einen gestörten Bauablauf an (act. 3/34). Am 5. März 2020 erklärte die Klägerin ( M._____) gegenüber der Beklagten ( Q._____), der bauseitige Sanitär habe einen « Baustopp bei Haus 4 Baufeld 1 » verursacht. Sie wies zudem darauf hin, dass bei Haus 3 aus logistischen Gründen noch nic ht ge- startet werden könne, nachdem sich die Beklagte (Q._____) gleichentags erkun- digt hatte, ob die Klägerin die Arbeiten am Baufeld 2 eingestellt habe und weshalb bei Haus 3 nicht gearbeitet werde (act. 3/52). Im Baustellenjournal hat die Kl äge- rin vermerkt, dass sie am 5. März 2020 aufgrund des langsamen Fortschreitens des Sanitärs nicht effizient habe weiterarbeiten können. Ferner sei der Sanitär am 31. März 2020 sowie am 22. April 2020 trotz Aufgebot nicht erschienen und habe dann am 23. April 2020 die Leitungen falsch einge baut (act. 24/133). Aus der E - Mail-Nachricht vom 31. März 2020 geht hervor, dass die Beklagte ( R._____) in Aussicht gestellt hat, der Sanitär werde am Folgetag mit den Verlegearbeiten star- ten (act. 24/134). Schliesslich teilte d ie Klägerin ( M._____) der Beklagten (N._____) am 8. April 2020 mit, das sie nicht wie geplant, effizient und nach Bau- programm arbeiten könne, da Abmachungen nicht eingehalten worden seien (act. 3/53). Welche Folgen sich aus den behaupteten Vorgängen für di e Klägerin auf der Baustelle gesamthaft ergeben haben sollen, inwiefern sie deshalb nicht oder weniger effizient habe arbeiten können und welche Verzögerungen sich dar-- 42 - aus konkret ergeben hätten, macht sie aber nicht geltend. Die als Beweismittel o f- ferierte Parteibefragung von M._____ kann von vornherein nicht der Sachver- haltsergänzung dienen. Damit fehlt es an einer rechtsgenügenden Behauptung des Verzugs. Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund des behaupteten Verzugs im Zusammenhang mit versp ä- teten Leistungen von Nebenunternehmern sind damit nicht erwiesen. 4.6.1.9. Erdsondenbohrungen 4.6.1.9.1. Parteistandpunkte Weiter führt die Klägerin aus, die Beklagte habe es zunächst versäumt, die Arbei- ten im Zusammenhang mit den Erdsonden in die Planung miteinzubeziehen, weshalb sie (die Klägerin) diverse Probleme habe bewältigen und Nachträge ha- be leisten müssen (act. 23 Rz. 157, 162). Dadurch hätten sich 15 Tage Verzug ergeben (act. 23 Rz. 171, 193). Dem entgegnet die Bekla gte, die Klägerin mache zu Unrecht 15 Tage Verzug im Zusammenhang mit der Koordination der Arbeiten betreffend Erdsondenbohrun- gen geltend. Sie bestreitet, zunächst vergessen zu haben, die Erdsondenarbeiten in die Planung einzubeziehen (act. 27 Rz. 259 f.). Ferner seien die Erdsonden- bohrungen nur in einem sehr kleinen Bereich der Baustelle ausgeführt worden, weshalb die Klägerin bei allfälligen Verschiebungen im Bauablauf und Baubehi n- derungen durch etappenweises Arbeiten problemlos um die Erdsondenbohrungen hätte herumarbeiten können (act. 27 Rz. 262). 4.6.1.9.2. Würdigung Auch in Bezug auf den behaupteten Verzug im Zusammenhang mit der Koordina- tion der Arbeiten betreffend Erdsondenbohrungen legt die Klägerin nicht substan- tiiert dar, welche zeitlichen Verzögerungen sich dadurch konkret ergeben h ätten, obschon die Beklagte einen entsprechenden Verzug bestreitet und geltend macht, die Klägerin hätte bei Bauablaufverschiebungen und -behinderungen in nicht von - 43 - den Erdsondenbohrungen betroffenen Bereichen der Baustelle arbeit en können (act. 27 Rz. 259, 262, 291). Mit anderen Worten fehlen Ausführungen dazu, an welchen Tagen die Klägerin (wo) auf der Baustelle nicht oder weniger effizient habe arbeiten können und aus welchen Gründen. Dies geht auch aus dem in der Replik (vgl. act. 23 Rz. 146 ff.) integrierten Ausz ug aus dem Baustellenjournal (act. 3/11) nicht hervor. Mit pauschalen Behauptungen, wie beispiels weise, es sei zu einem Zeitverlust von einer Woche gekommen oder die Klägerin habe bis zum 17. bzw. 19. Februar 2020 kein e Möglichkeit gehabt, ihre Arbeiten grossflächig und zielführend voranzutreiben (vgl . act. 23 Rz. 169 f.), kommt die Klägerin ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast nicht rechtsgenügend nach. Auch fehlen Ausführungen darüber, bis zu welchem Zeitpunkt die Beklagte was hätte planen bzw. bestellen müssen und woraus sich eine allfällige so lautende Pflicht erg ebe. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbe- züglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vor bringen verbundenen blossen Beweisofferten (di- verse E-Mails vom September und Oktober 2019 [act. 24/135-138]; Bauprogramm Beklagte vom 13. August 2019 [act. 24/98]; E-Mail-Verkehr vom November 2019 [act. 3/37]; E -Mail vom 12. Dez ember 2020 [act. 3/38]; E -Mail vom 21. Oktober 2019 [act. 3/36]; E -Mails vom Februar 2020 [act. 3/39-41]; Foto betreffend Baustellenorganisation [act. 3/42]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wä- ren, reichte dies für die Substantiierung einer Verlängerung der Bauzeit aus fo l- genden – im Sinne einer Eventualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln – grösstenteils handelt sich dabei um E-Mail-Korrespondenz – geht nicht hervor, an welchen Tagen, aus welchen kon- kreten Gründen und in w elchen Bereichen der Baustelle die Klägerin nicht bzw. nicht effizient habe arbeiten können. Bei act. 24/135-138 handelt es sich um E - Mail-Korrespondenz zwischen der Beklagten ( N._____), der Klägerin ( J._____, M._____) sowie einem Drittunternehmen im Zeitr aum vom 9. bis 19. September 2019, welche Informationen betreffend Termine und Vorgänge im Zusammen- hang mit den Erdsondenbohrungen sowie entsprechende Anweisungen beinhal- tet. Gleiches gilt für die E -Mail-Korrespondenz zwischen der Klägerin ( M._____), der B eklagten ( N._____) und einem Drittunternehmen vom 21. Oktober bis - 44 - 19. November 2019 (act. 3/36-41). Der Hinweis der Klägerin, sie müsse die Aus- führungspläne des Aushubes für Haus 3 und 4 bis zum 22. Oktober 2019 erhal- ten, damit der Termin von S._____ realistisch sei (vgl. act. 3/36), zeigt noch kei- nen Verzug. Auch der Umstand, dass die Erdsondenarbeiten gemäss Baupr o- gramm der Beklagten ursprünglich für den September 2019 vorgesehenen gew e- sen wären, ersetzt nicht die substantiierte Behauptung einer konkreten Verzöge- rung. Die als Beweismittel offerierten Parteibefragungen von M._____ und K._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Damit fehlt es an einer rechtsgenügenden Behauptung des Verzugs. Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund des behaupteten Verzugs im Zusammenhang mit den Erdsondenbohrungen sind damit nicht erwiesen. 4.6.1.10. Kräne 4.6.1.10.1. Parteistandpunkte Die Klägerin macht geltend, das Baufeld, welches die Klägerin bereit s ab dem 3. März 2020 hätte bearbeiten müssen, sei für sie auch nach den Mängelbeh e- bungsarbeiten des Sanitärs nicht zugänglich gewesen, weil es mit Kranteilen der Firma T._____ komplett blockiert gewesen sei (act. 23 Rz. 173). Zudem habe T._____ am 9. März 2020 angekündigt, dass sie am 13. und 17. März 2020 die gesamte Einfahrt sowie grosse Teile des Bauplatzes für die Montage des grossen Krans benötige. Damit sei erwiesen, dass die Klägerin nicht wie geplant habe z u- arbeiten können und zwei Tage Verzug entstanden seien (act. 23 Rz. 175 f., 195). Die Beklagte bestreitet den geltend gemachten Verzug von zwei Tagen und eine entsprechende Fristerstreckung für die Kranmontage durch den Baumeister . Sie bestreitet sodann, dass die Firma T._____ am 13. und 17. März 2020 die gesam- te Einfahrt und grosse Teile des Bauplatzes für die Montage des grossen Krans - 45 - benötigt habe, sowie die Tatsache, dass die Klägerin nicht schlagkräftig habe ar- beiten können. Der Klägerin sei der Zugang zur Baustelle jederz eit gewährleistet gewesen (act. 27 Rz. 292, 297 f., 352). Ohnehin seien alle eventuellen Zusatzleis- tungen, welche sich aus Störungen des Bauablaufes ergeben könnt en, gemäss Art. 9.4 des Werkvertrages im Werkpreis inbegriffen (act. 27 Rz. 301). 4.6.1.10.2. Würdigung Die Klägerin versäumt es, hinsichtlich der behaupteten Behinderungen durch die Kranarbeiten konkret darzulegen, inwiefern sie nicht mit voller Kapazität habe ar- beiten können, obwohl die Beklagte eine entsprechende Behinderung und den Verzug bestreitet (act . 27 Rz. 292, 297 f., 352) . Dies geht auch aus dem in der Replik (vgl. act. 23 Rz. 175) integrierten Auszug aus dem Baustellenjournal (act. 3/11) nicht hervor. Zudem sind die Ausführungen der Klägerin insofern w i- dersprüchlich bzw. unklar, als sie zum einen ausführt, am 6. März 2020 sei «das entsprechende Baufeld» für die Klägerin nicht zugänglich gewesen, weshalb sie dort keine Gräben habe verfüllen können (act. 23 Rz. 173), zum anderen behaup- tet, am 13. und 17. März 2020 seien die gesamte Einfahrt sowie grosse Teile des Bauplatzes für die Kranmontage benötigt worden (act. 23 Rz. 175) und schlies s- lich einen Verzug von insgesamt zwei Tagen geltend macht (act. 23 Rz. 195). Wie sie zu dieser Summe der Verzugstage kommt, legt sie ni cht dar. Überdies geht aus ihren Ausführungen nicht hervor, welche Teile der Baustelle konkret betroffen gewesen sein sollen und weshalb sie nicht auf andere Teile der Baustelle habe ausweichen können, um ihre Arbeiten voranzutreiben. Damit wird der Behaup- tungs- bzw. Substantiierungslast nicht Genüge getan. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (Baustellenjournal [act. 3/11]; E-Mail vom 6. März 2020 [act. 3/43]; Foto mit Kran- teilen die den Baugrund blockieren [act. 3/44]; Ergänzung Baustellenjournal [act. 24/133]) als eigentliche Verweisung en zu verstehen wären , reichte dies für die Substantiierung einer Verlängerung der Bauzeit aus folgenden – im Sinne ei- ner Eventualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offe-- 46 - rierten Beweismitteln geht nicht hervor, an welchen Tagen, aus welchen konkr e- ten Gründen und in welchen Bereichen der Baustelle die Klägerin nicht bzw. nicht effizient habe arbeiten können. Zwar meldete die Klägerin ( M._____) mit E-Mail- Nachricht vom 6. März 2020, dass das Baufeld, welches gleichentags zur Umhül- lung der Kanalisation freigegeben worden sei, mit Kranteilen zugestellt sei und sie ihre Arbeiten nicht ausführen könne (act. 3/43). Welche Folgen sich aus den be- haupteten Vorgängen für die Klägerin auf der Baustelle gesamthaft und welche Verzögerungen sich daraus konkret ergeben haben sollen, legt sie aber weder in der genannten E -Mail-Nachricht noch im Baustellenjournal (act. 3/11 u. act. 24/133) dar . Die als Beweismittel offerierte Parteibefragung von M._____ kann von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund des behaupteten Verzugs im Zusammenhang mit den Behinderungen durch die Kranarbeiten sind damit nicht erwiesen. Bei diesem Er- gebnis kann offen bleiben, ob eine allfällige Mehrleistung gemäss Art. 9.4 des Werkvertrages im Werkpreis inbegriffen wäre. 4.6.1.11. Verzögerung durch verschobenes Zeitfenster 4.6.1.11.1. Parteistandpunkte Schliesslich vertritt die Klägerin die Auffas sung, folgende nicht durch sie verur- sachten Verzögerungen nach dem abgemachten Fertigstellungstermin könnten nicht vert raglich in ihre Risikosphäre verschoben werden (act. 23 Rz. 180): Zu- nächst sei die Deponie, wo sie grosse Teile des Aushubes und der Abfallprodukte habe anliefern müssen, während sieben Tagen geschlossen gewesen, nachdem die Arbeiten bereits komplett hätten abgeschlossen sein sollen (act. 23 Rz. 181). Sodann hätten sich die Arbeiten länger als geplant auch über die Feiertage bzw. branchenüblichen Ferien Ende Jahr hingezogen, was zu sieben weiteren unpr o- duktiven Tagen geführt habe (act. 23 Rz. 183). Weiter seien nach dem vertragl i- chen Fertigstellungstermin diverse Regen- und Sturmtage zu verzeichnen gew e- sen. Während einer Schlechtwetterperiode habe die Bausohle nicht bearbeitet werden dürfen, weshalb sie (die Klägerin) ihre Arbeiten nicht habe fortführen kön-- 47 - nen (act. 23 Rz. 184 f.). Aufgrund der widrigen Umstände und der Personalreduk- tion während der ersten Zeit der Covid- 19-Pandemie sei ihr eine Fristerstreckung zu gewähren. Jedenfalls sei es plausibel, dass sie aufgrund der Pandemie weitere Zeit verloren habe, ohne dafür verantwortlich gewesen zu sein (act. 23 Rz. 189). Schliesslich habe die Optimierung des Bauprogramms durch die Beklagte am E n- de der Bauzeit dazu geführt, dass sie (die Klägerin) und der Baumeister parallel und koordiniert hätten arbeiten müssen, was ihre Arbeiten behindert habe (act. 23 Rz. 191). Die Beklagte bestreitet, dass sich die Klägerin nach November 2019 mit zahlrei- chen weiteren Unwägbarkeiten konfrontiert gesehen habe, die nicht in ihre Ris i- kosphäre fielen. Ohnehin habe sie (die Beklagte) nach Treu und Glauben davon ausgehen müssen und dürfen, dass sämtliche Mehrkosten in den genehmigten Nachträgen enthalten seien (act. 27 Rz. 309 f.). Sie bestreitet, dass die Deponie während sieben Tagen geschlossen gewesen und der Klägerin deshalb ein Mehraufwand entstanden sei. Zudem macht sie unter anderem geltend, die Klä- gerin hätte die Deponie einfach wechseln können (act. 27 Rz. 311 u. 313). Bestrit- ten wird auch, dass üb er die Feiertage sieben übliche Freitage bestanden hätten und dass, wie im Baujournal vermerkt, Regentage angefallen seien (act. 27 Rz. 317 u. 320). Die Klägerin behaupte selbst, dass sie wegen Covid keine Mehr- kosten geltend mache, entsprechend könne sie auch für das längere Vorhalten keine Mehrkosten fordern. Ohnehin substantiiere die Klägerin nicht, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Weise sie an der Arbeit konkret beeinträchtigt worden sei, weshalb sie (die Beklagte) die behauptete Verzögerung nicht überprüf en kön- ne und bestreite (act. 27 Rz. 324 u. 327). Schliesslich habe die Klägerin nicht substantiiert, wie lange die Verzögerung aufgrund des parallelen Arbeitens mit dem Baumeister angeblich gedauert hätten. Eine entsprechende Verzögerung werde bestritten (act. 27 Rz. 328 u. 332). 4.6.1.11.2. Würdigung Die Klägerin legt nicht substantiiert dar, inwiefern ihr aufgrund der Deponi e- schliessung ein Mehraufwand entstanden sei, da sie Material habe zwischenla- gern müssen, obwohl die Beklagte dies bestreitet (vgl. act. 27 Rz. 311). Insbe-- 48 - sondere geht aus den Ausführungen der Klägerin überhaupt nicht hervor, welche Verzögerungen sich aufgrund der behaupteten Deponiesc hliessungen konkret er- geben hätten bzw. weshalb sie aus diesem Grund nicht mit voller Kapazität habe arbeiten können. Auch erörtert die Klägerin nicht, weshalb sie das Material nicht zu einer anderen Deponie habe bringen können. Damit wird der Behauptungs - bzw. Substantiierungslast nicht Genüge getan. Da es an substantiierten Tats a- chenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuz u- lassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (Baustellenjournal [act. 3/11]; E-Mail-Verkehr vom 11. Februar 2020 [act. 3/45 ]; Planbeilage Ingenieur betr. Bearbeitungsverbot bei Nässe [act. 3/46]) als eigentli- che Verweisungen zu verstehen wären , reichte dies für die Substantiierung einer Verlängerung der Bauzeit aus folgen den – im Sinne einer Eventualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln geht nicht hervor, an welchen Tagen, aus welchen konkreten Gründen und in welchen Bereichen der Baustelle die Klägerin nicht bzw. nicht effizient habe arbeiten kön- nen. Zwar hat die Klägerin (M._____) mit E-Mail-Nachricht vom 11. Februar 2020 festgehalten, dass sie einen Deponie- Stopp habe und das Aushubmaterial im Moment nicht abführen dürfe (act. 3/45). Im Baustellenjournal sind die Deponi e- schliessungen vermerkt (vgl. act. 3/11). Welche Folgen sich daraus für die Kläge- rin auf der Baustelle gesamthaft und welche Verzögerungen sich daraus konkret ergeben haben sollen, geht weder aus dem E -Mail-Verkehr (act. 3/45) noch aus dem Baustellenjournal (act. 3/11) hervor. Auch bleibt unklar, weshalb die Klägerin das Material nicht zu einer anderen Deponie hätte bringen können. Die als Be- weismittel offerierte Parteibefragung von M._____ kann von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Die Klägerin führt sodann nicht aus, an welchen sieben Tagen sie aufgrund der branchenüblichen Ferien nicht gearbeitet habe. Damit wird der Behauptungs - bzw. Substantiierungslast nicht Genüge getan. Weiter offeriert die Klägerin dies- bezüglich keine Beweise, obschon die Beklagte bestreitet, dass über die Feiert a- ge sieben branchenübliche Freitage bestanden hätten und geltend macht, zumi n-- 49 - dest bei ihr habe es diese nicht gegeben ( vgl. act. 27 Rz. 317). Die Klägerin b e- hauptet denn auch nicht, dass die Beklagte s ie daran gehindert bzw. ihr verboten habe, zwischen den Feiertagen zu arbeiten. Insofern war es der Klägerin überlas- sen und hätte diese die Möglichkeit gehabt, während der fraglichen Tage zu ar- beiten. Eine Grundlage für einen Mehrvergütungsanspruch besteht damit in Be- zug auf die Feiertage nicht. In Bezug auf das Wetter behauptet die Klägerin lediglich gestützt auf das Baustel- lenjournal, dass sie während einer Schlechtwetterperiode nicht habe arbeiten können (act. 23 Rz. 184). Gemäss Planbeilage des Ingenieurs betreffend Bear- beitungsverbot bei Nässe (act. 3/46) darf die Baugrubensohle nicht durchnässt werden. Es darf nur bei trockener Witterung bis auf die Sohle ausgehoben und gearbeitet werden. Die entsprechenden Angaben im Baustellenjournal sind vor diesem Hintergrund unsubstantiiert. Es geht daraus nicht hervor, wie genau die Wetterverhältnisse waren bzw. in welchem Zeitraum es beispielsweise geregnet hat, sondern es wird lediglich das jeweilige Datum sowie ein Stichwort (in der R e- gel «Regen)» angegeben. Die Beklagte bestreitet zudem die entsprechenden A n- gaben (act. 27 Rz. 321). Die Klägerin legt sodann nicht dar, welche Arbeiten sie an den genannten «Regentagen» hätte ausführen müssen und dass es sich dabei um solche gehandelt habe, die nur bei trockener Witterung hätten ausgeführt werden dürfen, obwohl die Beklagte geltend macht, dass nur einzelne wenige A r- beiten nicht während des schlechten Wetters hätten vorgenommen werden dürfen (act. 27 Rz. 321). Es kann demnach offen bleiben, ob die Witterungsverhältnisse nicht ohnehin dem Risikobereich der Klägerin zuzuschreiben sind und zu keiner Mehrvergütung berechtigen. Die Klägerin macht ferner keine Ausführungen dazu, inwiefern sie aufgrund der ausserordentlichen Lage gemäss Epidemiegesetz in welchem Zeitraum und aus welchen Gründen nicht mit voller Kapazität habe arbeiten können, obwohl die B e- klagte eine entsprechende Beeinträchtigung bestreitet (vgl. act. 24 Rz. 327). Da- mit kommt die Klägerin ihrer Behauptungs - und Substantiierungslast nicht recht s- genügend nach. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. - 50 - Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (E - Mail vom 23. März 2020 [act. 24/139]; E-Mail vom 30. März 2020 [act. 24/140]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wären, reichte dies für die Substantiierung einer Verlängerung der Bauzeit aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegrün- dung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln geht nicht hervor, an welchen Tagen, aus welchen konkreten Gründen und in welchen Bereichen der Baustelle die Klägerin nicht bzw. nicht effizient habe arbei- ten können und welche Verzögerungen sich daraus konkret ergeben haben sol- len. Da die Klägerin die behaupteten Verzögerungen aufgrund der parallelen Arbeiten mit dem Baumeister und der entsprechenden Koordinationsprobleme im Rahmen der Gesamtdarstellung unberücksichtigt lässt und keinen entsprechenden Verzug geltend macht (vgl. act. 23 Rz. 195 a.E.), erübrigen sich diesbezügliche Erwägun- gen. Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustel- leninstallation aufgrund der behaupteten Verzögerungen durch das verschobene Zeitfenster sind damit nicht erwiesen. 4.6.1.12. Fazit Nachtrag 1 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass d ie Voraussetzungen einer Mehrvergü- tung für das längere Vorhalten der Baustelleninstallation nicht erwiesen sind. Es kann daher offen bleiben, ob eine allfällig geschuldete Vergütung bereits in den genehmigten Nachträgen enthalten ist bzw. wie diese gegebenenfalls zu berec h- nen wäre (vgl. act. 23 Rz. 200 ff.; act. 27 Rz. 361 ff.). 4.6.2. Nachtrag 2: Zusätzliche Bauführung für Mehraufwand 4.6.2.1. Parteistandpunkte Im Rahmen von Nachtrag 2 macht die Klägerin geltend, sie habe wegen der di- versen Zusatzarbeiten, der chaotischen Planung der Beklagten und vor allem auch wegen der Wartezeit betreffend Baugrundabsicherung und - entwässerung - 51 - einen stark erhöhten Aufwand auf Seiten der Bauführung zu verzeichnen gehabt (act. 1 Rz. 40). Für die zusätzlichen Aufwände während der ursprünglichen Bau- zeit von vier Monaten (was gerundet 16 Wochen entspreche) sei die Notwendi g- keit eines zusätzlichen Bauführers ausgewi esen. Dieser sei während 16 Wochen elf Stunden pro Woche, d.h. insgesamt 176 Stunden, mit der Zusatzplanung und Bauführung beschäftigt gewesen. Multipliziert mit dem Stundensatz von CHF 136.00 ergebe sich die Summe von CHF 23'936.00, die unter diesem Titel von der Beklagten zu bezahlen sei (act. 1 Rz. 41; act. 23 Rz. 226). Demgegenüber bestreitet die Beklagte, dass aufgrund der Planänderungen und angeblichen Zusatzaufgaben ein weiterer Bauführer notwendig geworden sei und dass die Klägerin einen stark erhöhten Aufwand auf Seiten der Bauführung zu verzeichnen gehabt habe. Es handle sich dabei um unsubstantiierte und unbeleg- te Behauptungen der Klägerin (act. 15 Rz. 149). Völlig unsubstantiiert sei auch die Behauptung, dass 176 Stunden zusätzlicher Bauführerauf wand ausgewiesen sei- en. Zudem bestreite sie (die Beklagte) sowohl den von der Klägerin geltend ge- machten Stundenansatz als auch die errechnete Gesamtforderung (act. 15 Rz. 152; act. 27 Rz. 409 f.). 4.6.2.2. Würdigung Die Klägerin legt nicht dar, inwiefern die behauptete zusätzliche Bauführung e r- forderlich gewesen sei bzw. welche zusätzlichen Aufwände konkret angefallen seien und offeriert auch keine Beweismittel , obschon die Beklagte dies bestreitet (act. 15 Rz. 149). Der pauschale Verweis auf bisherige Ausführungen (vgl. act. 1 Rz. 39) genügt den Anforderungen an eine hinreichende Substantiierung nicht, zumal bereits die Substantiierung des Nachtrags 1 als ungenügend zu qualifizi e- ren war (vgl. E. 4.6.1). Die Klägerin hätte die im Zusammenhang mit der Baufüh- rung rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen und Argumente unter diesem Ti- tel konzentriert vorbringen (oder gegebenenfalls mit präzisen internen Verweisen arbeiten) müssen. Hinsichtlich der Behauptungs - und Substantiierungslast unge- nügend sind sodann auch die pauschalen (und bestrittenen; vgl. act. 15 Rz. 152; act. 27 Rz. 409 f.) Behauptungen , die Notwendigkeit eines zweiten Bauführers während der ursprünglichen Bauzeit von vier Monaten und die immensen Zusat z-- 52 - aufwände für die Bauführer seien ausgewiesen, sowie die entsprechenden Stun- denangaben und -sätze (vgl. act. 1 Rz. 41; act. 15 Rz. 226). 4.6.2.3. Fazit Nachtrag 2 Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen einer Mehrvergü- tung für die zusätzliche Bauführung nicht dargetan sind. 4.6.3. Nachtrag 3: Stilllegzeit/Bauunterbruch bei Haus 1 und 2 4.6.3.1. Parteistandpunkte Die Klägerin bringt sodann vor, die Baugrube sei am 22. Oktober 2019 v orüber- gehend stillgelegt worden, bis eine Lösung für die Stabilisierung und Entwäss e- rung der Baugrube habe gefunden werden k önnen (act. 1 Rz. 42). Dieser Stil l- stand habe dazu geführt, dass einem ganzen Team der Klägerin keine Arbeit ha- be zugewiesen werden können. Für die vierwöchige Stillstandzeit seien insge- samt CHF 77'400.00 zu veranschlagen, welche die Beklagte ihr zu ersetzen habe (act. 1 Rz. 44). Ihr (der Klägerin) sei es nicht möglich gewesen, auf Geheiss der Beklagten hin umzudisponieren und bei Haus 3 und 4 die Erdbauarbeiten vorz u- nehmen (act. 23 Rz. 253). Die Beklagte bestreitet, einen Baustopp für die gesamte Baugrube der Häuser 1 bis 4 angeordnet zu haben. Vielmehr sei der Klägerin nach dem Auffinden einer unterirdischen Quelle im Laufe der Bauphase lediglich temporär und lokal be- schränkt auf einen Teilbereich der Häuser 1 und 2 untersagt wor den, am Aushub weiterzuarbeiten. Mithin habe es sich nur um einen partiellen Bauunterbruch g e- handelt und der Klägerin sei es möglich gewesen, andernorts auf der Baustelle weiter zu arbeiten (act. 15 Rz. 162). Sie bestreitet, dass die Klägerin einen Bau- unterbruch von vier Wochen nachgewiesen habe (act. 27 Rz. 436, 440). 4.6.3.2. Würdigung Festzuhalten ist zunächst, dass ein schlüssiger Tatsachenvortrag Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Behauptungen voraus setzt. Die Klägerin muss sämtliche rechtserheblichen Tatsachen, aus denen sich ihr Anspruch auf eine - 53 - Mehrvergütung ergibt, widerspruchsfrei, vollständig und klar darlegen. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, sich aus den präsentierten Sachverhaltselementen eine geeignete Sachverhaltsvariante zusammenzustellen und diese der Rechtsanwen- dung zuzuführen. Ebenso kann der Gegenpartei nicht zugemutet werden, diese Ausführungen zu beantworten. Die Ausführungen der Klägerin sind insofern widersprüchlich, als s ich der Nac h- trag 3 gemäss Überschrift auf die Stilllegzeit bzw. den Bauunterbruch bei Haus 1 und 2 bezieht (vgl. act. 1 bei Rz. 42; act. 23 bei Rz. 228). Sodann führt die Kläge- rin allerdings explizit aus, dass der Stillstand die gesamte Baugrube der Häuser 1 bis 4 betroffen habe (vgl. act. 1 Rz. 42). Gleichzeitig stellt sich die Klägeri n auf den Standpunkt, es sei ihr nicht möglich gewesen, während des behaupteten Stillstandes umzudisponieren und bei Haus 3 und 4 die Erdbauarbeiten vorz u- nehmen (vgl. act. 23 Rz. 235), was wiederum suggeriert, dass dieser Bereich im Übrigen nicht vom Stillstand betroffen gewesen sei. Unpräzis sind die Angaben der Klägerin in Bezug auf die Dauer des Stillstandes : In der Klage behauptet sie, die Baugrube sei am 22. Oktober 2019 vorüberge- hend stillgelegt worden (act. 1 Rz. 42). In der Replik führt sie sodann aus , der Bauunterbruch zufolge des schlechten und wasserdurchtränkten Baugrundes ha- be zu einer Verzögerung vom 22. Oktober 2019 bis un d mit 19. November 2019 geführt, wobei die entsprechende Unterbrechung «mindestens vier Wochen» ge- dauert habe. Ebenfalls in der Replik führt die Klägerin an, di e Wasserproblematik habe bereits spätestens ab dem 4. Oktober 2019 zu Problemen für ihre Arbeiten geführt ( act. 23 Rz. 236). Sodann sind die von ihr offerierten Beweismittel hi n- sichtlich der Dauer des Stillstandes wider sprüchlich: Im Baustellenjournal ist eine Verzögerung durch den Baugrund von 21 Tagen vermerkt (22. Oktober bis 19. November 2019; act. 3/11). In der von der Klägerin eingereichten E -Mail- Nachricht vom 15. November 2019 teilte diese ( M._____) der Beklagten (N._____) mit, dass sie ab dem baugrundbedingten Baustopp am 11. November 2019 täglich eine Wartezeit von CHF 5'000.00 geltend machen müsse (act. 3/30). Die Beklagte moniert zu Recht, dass die Klägerin die abweichende Angabe in B e-- 54 - zug auf den Beginn des Baustopps in der E-Mail-Nachricht nicht erläutere (act. 27 Rz. 436). Schliesslich behauptet die Klägerin betreffend die möglichen Arbeiten während der Dauer des Stillstandes , sie habe nicht umdisponieren und bei Haus 3 und 4 die Erdbauarbeiten vornehmen können. Erst nach Erledigung der Rückbau- , Alt- lasten- und Abbrucharbeiten (oder eines substantiellen Teils davon) hätte die Kl ä- gerin das dafür vorgesehene Baugerät mitsamt Mannschaft, das noch bei Haus 1 und 2 auf die Weiterarbeit gewartet habe, dort einsetzen können (act. 23 Rz. 234 f.). Die entsprechenden Ausführungen sind nicht nachvollziehbar, zumal die Bau- felder direkt nebeneinander liegen und die Beklagte ihrerseits erläutert, inwiefern es möglich gewesen wäre, die Arbeiten umzudisponieren (act. 27 Rz. 427 ff.). Die Substantiierung der vierwöchigen Dauer des Stillstandes ist vor diesem Hinter- grund ungenügend, zumal die Beklagte einen entsprechenden Nachweis sowie den Stillstand an sich bestreitet (act. 27 Rz. 436, 450) und die Klägerin selbst ein- räumt, während des Stillstandes kleinere Zwischenarbeiten erledigt zu haben ( vgl. act. 23 Rz. 236). Ungenügend sind sodann die Ausführungen zur Berechnung des für den Stil l- stand geschuldeten Betrags. Weshalb bei einem allfälligen Stillstand auf die R e- gieansätze abzustellen wäre, legt die Klägerin nicht dar. Dies erscheint auch nicht gerechtfertigt, da in diesem Zeitraum gerade keine Arbeiten erbracht wurden. Un- substantiiert und unbelegt i st schliesslich die Berechnung eines allfälligen Scha- denersatzanspruchs, wie die Beklagte zu Recht moniert (vgl. act. 27 Rz. 447). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klägerin in Bezug auf den behaupte- ten Bauunterbruch bzw. Stillstand Sachstandpunkt e vorbringt, die sich gegensei- tig ausschliessen bzw. widersprüchliche Beweismittel offeriert . Die Klägerin legt überdies – trotz entsprechender Bestreitungen der Beklagten (vgl. act. 27 Rz. 427 ff., 433, 436, 444) – weder substantiiert dar noch belegt sie, weshalb während des behaupteten Unterbruchs nicht (mehr) andere Arbeiten hätten erledigt werden können, welche zeitliche Verzögerung sich unter Anrechnung der in dieser Zeit unbestrittenermassen erbrachten Zwischenarbeiten konkret ergeben habe und welcher Schadenersatzanspruch sich daraus ergebe. Damit ist der Behauptungs - - 55 - und Substantiierungs last nicht Genüge getan. Entsprechend müssen zu diesen Vorbringen auch keine weiteren offerierten Beweise abgenommen werden. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (Baustellenjournal [act. 3/11]; E -Mail vom 14. November 2019 [act. 24/129]; E - Mail vom 18. November 2019 [act. 24/130]; Baustellenprotokoll vom 21. November 2019 [act. 16/36]; Vereinbarte Regiesätze [act. 3/49]; E-Mail vom 15. November 2019 [act. 24/99]; Kalkulation Bagger [act. 24/143]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wären, reichte dies für die Substantiierung einer Ver- längerung der Bauzeit aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegründung anzu- führenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln geht nicht (widerspruchsfrei) hervor, ob und in welchen Bereichen der Baustelle die Klägerin wann genau nicht und weshalb sie nicht auf anderen Baufeldern habe arbeiten können. Zwar ist im Baustellenjournal am 22. Oktober 2019 vermerkt, dass im Hinblick auf den instabilen Baugrund ein Baustopp vereinbart worden sei . Am 19. November 2019 wurde festgehalten, dass nun ein Aushubplan für Haus 1 und 2 vorläge und es jetzt weitergehen könne. Die Verzögerung durch den Baugrund wird auf 21 Tage beziffert (act. 3/11). Damit wird die Dauer des Unterbruchs be- hauptet. Gemäss der E -Mail-Nachricht vom 15. November 2019 hat der Unter- bruch hingegen erst am 11. November 2019 begonnen. Dass und weshalb im Zeitraum des Stillstandes auf der gesamten Baustelle keine Arbeiten hätten erl e- digt werden können, geht allerdings weder aus dem Baustellenjournal noch aus anderen Urkunden hervor. Die als Beweismittel offerierten Parteibefragungen von K._____ und M._____ sowie die Zeugeneinvernahme von L._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. 4.6.3.3. Fazit Nachtrag 3 Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung bzw. eines Schadenersatzanspruchs für die Stilllegezeit bzw. den Bauunterbruch sind damit nicht erwiesen. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, wie eine allfällige Vergütung zu berechnen wäre und ob die Mehraufwendungen gegebenenfalls bereits im Nachtragspaket 1 entschä- digt worden waren. - 56 - 4.6.4. Nachtrag 4: Beschleunigungsmassnahmen 4.6.4.1. Parteistandpunkte Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, gemäss Beilage A zum Werkvertrag (Verhandlungsniederschrift vom 24. Juni 2019) koste die Forcierung um eine W o- che CHF 12'000.00. Durch paralleles Bearbeiten beider Baugruben mit je separa- ten Gerätegruppen sei eine Forcierung von einem Monat erreicht worden bzw. hätte diese erreicht werden können, wenn die Beklagte nicht ständig neue Planänderungen vorgelegt hätte und nicht ständig andere Behinderungen vor- handen gewesen wären, weshalb unter diesem Titel CHF 48'000.00 geschuldet seien (act. 1 Rz. 45 f. ). Im Werkvertrag sei ursprünglich vorgesehen gewesen, dass eine Baugrube nach der anderen zunächst mit den Rückbau- , Altlasten- und Abbrucharbeiten betreut werden und danach jeweils mit den Erdbauarbeiten. Trotz der parallel bei beiden Baugruben vorgenommenen Erdbauarbeiten und des Bereitstellens einer zusätzlichen Gerätegruppe habe die Beklagte einen entspr e- chenden Nachtrag abgelehnt (act. 23 Rz. 247). Dass eine Forcierung von mindes- tens vier Wochen habe erreicht werden können, sei anhand des Soll/Ist - Bauprogramms der Klägerin überprüfbar. Sollte das Gericht die behauptete For- cierung nicht als erwiesen erachten, beantrage sie (die Klägerin) hierzu die Erstel- lung eines Gutachtens (act. 23 Rz. 249). Demgegenüber macht die Beklagte geltend, die von der Klägerin behaupteten Mehrleistungen seien bereits vom Leistungsumfang des Werkvertrags umfasst und es bestehe kein Raum für Mehrforderungen (act. 15 Rz. 170). Sie bestreitet, jemals irgendwelche Beschleunigungsmassnahmen angeordnet zu haben (act. 15 Rz. 172). Die Klägerin räume selbst ein, dass tatsächlich keine Forcierung einge- treten sei. D ie unsubstantiierte und unbelegte Behauptung einer hypothetischen Forcierung von einem Monat werde bestritten (act. 15 Rz. 174). Unter Bezu g- nahme auf Art. 6.3 des Werkvertrags (act. 3/1) bestreitet die Beklagte zudem, dass die Parteien vereinbart hätten, die Klägerin müsse zunächst die Baugrube im Bereich der Häuser 1 und 2 und danach erst die Häuser 3 und 4 bearbeiten (act. 27 Rz. 451, 458). Schliesslich bestreitet die Beklagte, dass durch paralleles Bearbeiten beider Baugruben eine Forcierung von einem Monat erreicht worden - 57 - sei. Das im Hinblick auf den vorliegenden Prozess erstellte Bauprogramm der Klägerin entspreche nicht den Tatsachen. Das von der Klägerin beantragte Gut- achten diene nicht dem Beweis einer substantiiert vorgetragenen Forcierung, sondern der Ergänzung fehlender Tatsachenbehauptungen durch den Gutachter, was unzulässig sei (act. 27 Rz. 462 f.). 4.6.4.2. Würdigung Die Klägerin legt trotz entsprechender Bestreitungen der Beklagten nicht substan- tiiert dar, wie durch paralleles Arbeiten auf beiden Baugruben eine Forcierung von mindestens vier Wochen erreicht werden konnte bzw. hätte erreicht werden kön- nen. Der pauschale Hinweis auf das Soll/Ist -Bauprogramm der Klägerin (act. 24/141 f.) genügt den Anforderungen an eine hinreichende Substantiierung nicht. Die Klägerin hätte darlegen müssen, welche konkreten Arbeiten sie an wel- chen Tagen erbracht hat oder hätte erbringen können und inwiefern dadurch Zeit eingespart werden konnte bzw. hätte eingespart werden können. Da es an sub- stantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (Fo- tos der beiden Gerätegruppen [act. 3/50a-d]; Bauprogramm Soll/Ist Klägerin für Haus 1 und 2 [act. 24/141]; Bauprogramm Soll/Ist Klägerin für Haus 3 und 4 [act. 24/142]) als eigentliche Verweisung en zu verstehen wären , reichte dies für die Substantiierung der behaupteten Forcierung aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den Baupro- grammen ist nicht ersichtlich, welche konkreten Arbeiten die Klägerin an welchen Tagen erbracht hat oder hätte erbringen können und inwiefern dadurch Zeit ei n- gespart werden konnte bzw. hätte eingespart werden können. Die Klägerin ver- säumt es ferner , auszuführen, über welche konkreten Tatsachenbehauptungen der Gutachter zu befragen wäre. Da sie die beantragte Expertise nicht mit konkre- ten Inhalten ihrer Behauptungen in Verbindung bringt, ist keine gerichtliche Exper- tise anzuordnen (siehe zum Ganzen vorne unter E. II.1.). - 58 - Ferner legt die Klägerin nicht dar, inwiefern und gestützt auf welche Grundlage sie sich auf die Einhaltung eines fixen Ablaufes (zuerst Häuser 1 und 2, dann Häuser 3 und 4) habe verlassen können, zumal unbestritten ist, dass die Parteien keine Zwischentermine vereinbart haben (vgl. act. 15 Rz. 46; act. 23 Rz. 49). Sodann hat die Beklagte gemäss Art. 6.3 des Werkvertrags (act. 3/3) das Recht, das Bau- programm unter Einhaltung einer angemessenen Ankündigungsfrist dem jeweil i- gen Baufortschritt anzupassen und von der Klägerin die gleichzeitige oder die Ausführung ihrer Leistung etappenweise in einem, in mehreren oder in allen O b- jekten bzw. Objektteilen zu verlangen (ohne zusätzlichen Vergütungsanspruch). Gestützt auf das von der Beklagten erstellte Bauprogramm (datierend vom 13. August 2019) konnte sich die Klägerin daher jedenfalls nicht darauf verlassen, die Arbeiten auf den beiden Baufeldern stets nacheinander und nie parallel ausführen zu dürfen bzw. müssen. Eine andere (vertragliche) Grundlage für einen entspr e- chenden Anspruch macht die Klägerin nicht geltend. 4.6.4.3. Fazit Nachtrag 4 Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für die Beschleunigungsmassnahmen sind damit nicht erwiesen. 4.6.5. Nachtrag 5: Mehraushub gegenüber ursprünglichen Plänen 4.6.5.1. Parteistandpunkte Die Klägerin macht geltend, es seien anstatt der vorgesehenen 28'225 K ubikme- ter 30'406 Kubikmeter, mithin eine Mehrmenge von 2'181 Kubikmeter Aushub verarbeitet worden, weil die Beklagte die Baugrubenpläne habe ändern lassen. Insgesamt koste der Aushub eines Kubikmeters CHF 66.00, weshalb eine Sum- me von CHF 143'946.00 als Mehraufwand zu vergüten sei (act. 1 Rz. 47-49). Im Vergleich zwischen der Submissions - und Ausführungsplanung seien substantiel- le Änderungen vorgenommen worden. Die tatsächlich ausgeführte Baugrube ha- be eine andere Ausformung aufgewiesen als diejenige, über die sich die Parteien in Bezug auf den Werkpreis geeinigt hätten (act. 23 Rz. 250 f., 255). Sie (die Klä- gerin) reicht diesbezüglich von einer Drittpartei erstellte Vergleichspläne ein, we l-- 59 - che die genannten Änderungen darstellten (act. 23 Rz. 255). In den V olumenbe- rechnungen seien keine bereits vergütete Mehrleistungen bzw. Nachtragsarbeiten enthalten (act. 23 Rz. 257). Dem entgegnet die Beklagte, die von der Klägerin bzw. einer Drittpartei nachträg- lich erstellten Volumenmodelle seien nicht nachvollziehbar und würden mit Nich t- wissen bestritten. Es handle sich dabei bestenfalls um ein Parteigutachten. Selbst wenn die von der Klägerin behauptete Mehraushubmenge stimm te, wäre diese aufgrund der Komplettheitsklausel vom Leistungsumfang des Werkvertrags um- fasst (act. 15 Rz. 178 f.; act. 27 Rz. 476, 478). Die Klägerin habe nicht nachg e- wiesen, dass es sich bei den Änderungen nicht bloss um (vom ursprünglichen Leistungsumfang gedeckte) Details handle (act. 27 Rz. 464). Ferner sei ein Ver- gleich zwischen Submissions - und Ausführungsplanung nicht relevant in Bezug auf einen allenfalls zu vergütenden Mehraushub, da sie (die Beklagte) diverse Nachträge genehmigt habe, welche – neben blossen Konkretisierungen von D e- tails – für die Änderungen an den Ausführungsplänen verantwortlich gewesen seien (act. 27 Rz. 473). 4.6.5.2. Würdigung Wie die Beklagte zu Recht moniert (vgl. act. 27 Rz. 478), ist aufgrund der von der Klägerin eingereichten Volumenmodelle (act. 3/55- 58) der behauptete Mehraus- hub nicht nachvollziehbar, zumal die Klägerin die Berechnungsgrundlagen und - weise nicht darlegt. Die von der Klägerin angebotene Befragung von U._____ als Zeuge vermag diese – trotz entsprechender Bestreitungen der Beklagten ( vgl. act. 15 Rz. 178) – versäumte Substantiierung nicht zu ersetzen. Die Klägerin hätte zunächst in den Rechtsschriften darlegen und gegebenenfalls belegen müssen, gestützt auf welche Grundlagen und mit welcher Methode sie die Volumen be- rechnet hat. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Kläge- rin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Dass die Ausführungspläne von den Submissionsplänen (vgl. act. 24/147- 152) abweichen, ist unbestritten. Ebenso, dass die Beklagte bereits zahlreiche Nac h- träge (unter anderem im Zusammenhang mit der Wasserproblematik) bewilligt - 60 - und entsprechende Mehrvergütungen geleistet hat. Gleichwohl legt die Klägerin in Bezug auf die von ihr eingereichten Vergleichspläne (Vergleich Submissions- und Ausführungspläne; act. 24/145 f.) nicht dar, ob und inwiefern bei deren Erstellung die Änderungen aufgrund der diversen, von der Beklagten bewilligten und ent- schädigten Nachträge (insbesondere im Zusammenhang mit der Wasserprobl e- matik) berücksichtigt bzw. abgegrenzt worden seien. Auch hier hat es die Klägerin versäumt, darzulegen und gegebenenfalls zu belegen, mit welcher Methode die Pläne verglichen worden sind. Die von der Klägerin angebotene Befragung von U._____ als Zeuge vermag die versäumte Substantiierung nicht zu ersetzen. Auch legt die Klägerin – trotz entsprechender Bestreitungen der Beklagten (act. 27 Rz. 474) – nicht konkret dar, inwiefern der Baugrube eine «komplett andere Form» verliehen worden sei und die Änderungen über das übliche Mass hinaus- gingen (vgl. act. 23 Rz. 255). Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen ; weder die Ei n- vernahme eines Zeugen noch die Parteibefragung kann den ungenügenden Par- teivortrag ersetzen. Ein (weiterer) Mehraushub im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen ist damit nicht hinreichend dargetan. Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob es sich bei dem behaupteten Mehraushub überhaupt um eine Bestellungsänderung handelt, aufgrund derer die Klägerin Anspruch auf eine Mehrvergütung hätte. 4.6.5.3. Fazit Nachtrag 5 Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für einen Mehraushub gegenüber den ursprünglichen Plänen sind damit nicht erwiesen. 4.6.6. Nachtrag 6: Mehraufwendungen durch ungleiche Sohle 4.6.6.1. Parteistandpunkte Die Klägerin führt aus, die Baugrubensohle habe eine völlig andere Form aufge- wiesen als die ursprünglich geplante Grube. S ie habe aufgrund dieser Planände- rungen diverse Mehraufwendungen zu verzeichnen gehabt (act. 1 Rz . 50). Zu- nächst habe sie die Planänderungen immer wieder neu aufbereiten und das - 61 - GPS/3D-System im Bagger und GPS -Stock einlesen müssen (act. 1 Rz. 55; act. 23 Rz. 262 ff. ). Sodann hätten die neuen und zusätzlichen Höhenversätze und Abtreppungen dazu geführt, dass kleinflächiger habe gearbeitet werden müs- sen und mehr Vertiefungen und Details im Gelände hätten erfasst und abgesteckt werden müssen (act. 1 Rz. 57; act. 23 Rz. 267 ff.). Weiter habe sie (die Klägerin) aufgrund der kleinflächigeren Arbeiten kleinere Geräte (Bagger) mieten müssen (act. 1 Rz. 58; act. 23 Rz. 275 ff.). Für die kleinflächigeren und daher aufwändige- ren Arbeiten macht sie zudem einen Zuschlag gemäss NPK 353.100 und NPK 353.102 geltend (act. 1 Rz. 59 f.; act. 23 Rz. 286 ff.). Schliesslich habe sie 680 Kubikmeter Magerbeton liefern und einbauen müssen, die nicht von Nachträgen erfasst gewesen seien (act. 1 Rz. 61; act. 23 Rz. 292 ff.). Zusammenfassend schulde ihr die Beklagte unter diesem Titel CHF 336'616.88 (act. 1 Rz. 62; act. 23 Rz. 301). Die Beklagte bestreitet, dass die Pläne nach der Offertstellung massgeblich ge- ändert worden seien und die ausgeführte Baugrubensohle eine völl ig andere Form aufgewiesen habe als die ursprünglich geplante Grube (act. 15 Rz. 184; act. 27 Rz. 482). Die von der Klägerin behaupteten Mehrleistungen seien bereits vom Leistungsumfang des Werkvertrags umfasst (act. 15 Rz. 183, 189, 199, 210, 226). Soweit die von der Klägerin behaupteten Planänderungen nicht blosse Kon- kretisierungen des ursprünglichen Werkvertrags darstellten, seien diese auf die Wasserproblematik zurückzuführen (act. 27 Rz. 487). Mehrfach moniert die B e- klagte, die Ausführungen der Klägerin seien unsubstantiiert und unbelegt ( z.B. act. 15 Rz. 193 ff.; act. 27 Rz. 493). 4.6.6.2. Würdigung Auch in Bezug auf die behaupteten Mehraufwendungen durch die ungleiche Soh- le legt die Klägerin trotz entsprechender Bestreitungen der Beklagten (vgl. act. 27 Rz. 482) nicht substantiiert dar, inwiefern die Pläne nach der Offertstellung mas s- geblich geändert worden seien und die ausgeführte Baugrubensohle eine völlig andere Form aufgewiesen habe, als die ursprünglich geplante Grube. Unbestri t- ten ist, dass die Ausführungspläne von den Submissionsplänen (vgl. act. 24/147- 152) abweichen. Ebenso, dass die Beklagte bereits zahlreich e Nachträge (unter - 62 - anderem im Zusammenhang mit der Wasserproblematik) bewilligt und entspr e- chende Mehrvergütungen geleistet hat. Gleichwohl legt die Klägerin in Bezug auf die von ihr eingereichten Vergleichspläne (Vergleich Submissions - und Ausfüh- rungspläne; act. 24/145 f. ) nicht dar, ob und inwiefern bei deren Erstellung die Änderungen aufgrund der diversen, von der Beklagten bewilligten und entschä- digten Nachträge (insbesondere im Zusammenhang mit der Wasserproblematik) berücksichtigt bzw. abgegrenzt worden seien. Auch hier hat es die Klägerin ver- säumt, darzulegen und gegebenenfalls zu belegen, mit welcher Methode die Pl ä- ne verglichen worden sind. Die von der Klägerin angebotene Befragung von U._____ als Zeuge vermag die versäumte Substantiierung nicht zu ersetzen. Schliesslich fehlen klägerische Behauptungen und entsprechende Belege zur Frage, inwiefern die Ausführungspläne noch oder nicht mehr im Rahmen dessen liegen, womit die Klägerin basierend auf den Submissionspläne n rechnen musste (vgl. act. 23 Rz. 255). Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Die als Beweismitt el of- ferierten Parteibefragungen von K._____ und M._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Zu den behaupteten Mehraufwänden ist im Einzelnen Folgendes festzuhalten: Hinsichtlich der Datenaufbereitung genügt der pauschale Verweis auf 14 Beilagen (E-Mail-Korrespondenz; act. 3/62-75) entgegen der Auffassung der Klägerin nicht für den Nachweis, dass sechs « zusätzliche» Datenaufbereitungen vorzunehmen waren. Wie die Beklagte zu Recht beanstandet (vgl. act. 27 Rz. 493), legt die Klä- gerin insbesondere nicht dar , welche Datenaufbereitung sie in Er füllung des Werkvertrags und welche im Zusammenhang mit den Nachträgen habe vorneh- men müssen und inwiefern die geltend gemachte Datenaufbereitung nicht vom ursprünglichen Leistungsumfang gedeckt sei, obwohl sie anerkennt, dass die D a- tenaufbereitung grundsätzlich von der werkvertraglichen Pauschale erfasst sei (act. 23 Rz. 263), und dass die Wassermassnahmen zu Planänderungen geführt hätten (act. 23 Rz. 262). Unklar bzw. widersprüchlich ist ferner, weshalb bzw. dass die Klägerin die Rechnung für die Aufbereitung von lediglich zwei Datensät- zen als Beweismittel offeriert (vgl. act. 23 Rz. 265), wenn angeblich sechs zusätz-- 63 - liche Datenaufbereitungen erforderlich ge wesen seien. Zahlreiche Vorbringen sind unsubstantiiert und unbelegt, so zum Beispiel die Behauptung, dass die Pl ä- ne oft und kurzfristig, mitten in der Ausführung der entsprechenden Arbeitsschritte geändert worden seien und die Beklagte der Klägerin oft ke ine Vorlaufzeit für die Verwendung der einschlägigen Planänderungen gegeben habe (vgl. act. 23 Rz. 263). In Bezug auf die Absteckungen legt die Klägerin nicht dar , inwiefern die gemäss Submissionsplänen unbestrittenermassen vorgesehenen Vertiefungen (vgl. act. 23 Rz. 271) im Vergleich zur tatsächlichen Ausführung vernachlässigbar gewesen seien. Widersprüchlich ist sodann, dass die Klägerin einerseits behauptet, die Pläne, die tatsächlich zur Ausführung gelangt seien, unterschieden sich diametral von den urs prünglichen Submissionsplänen (vgl. act. 23 Rz. 268), und anderer- seits vorbringt, sie habe zunächst nicht realisiert, dass gewichtige Differenzen zwischen Submissions- und Ausführungsplänen bestünden (vgl. act. 23 Rz. 273). Unsubstantiiert und unbelegt ist sodann der angeblich angefallene Arbeitsauf- wand für die Absteckungen von 81 Stunden. Namentlich reicht die Klägerin keine Regierapporte ein. Die als Beweismittel offerierten Zeugenbefragungen von P._____ und V._____ kann von vornherein nicht der Sachverha ltsergänzung die- nen. Sodann macht die Klägerin Mehrkosten aufgrund der Miete zusätzlicher Bagger geltend. Unbestritten ist, dass bereits die Submissionspläne Vertiefungen und Ab- treppungen beinhalteten (vgl. act. 1 Rz. 57; act. 23 Rz. 251, 260, 271, 276, 288). Gleichwohl legt die Klägerin – trotz entsprechender Bestreitungen der Beklagten (act. 15 Rz. 212 f.; act. 27 Rz. 528) – nicht dar, inwiefern sie aufgrund der Sub- missionspläne habe davon ausgehen können und müssen, dass sie die Aushub- arbeiten komplett mit einem Grossbagger bzw. 30- Tonnen-Bagger (Komatsu PC 290) vornehmen könne. Entsprechende Beweismittel liegen auch nicht vor. U n- substantiiert und unbelegt ist sodann die von der Beklagten bestrittene (vgl. act. 15 Rz. 214) Behauptung, die Klägerin habe die ausgeliehenen Geräte nicht wie üblich bloss für Abschlussarbeiten (Detailarbeiten), sondern für einen langen Zei t- raum zur Verfügung halten müssen. - 64 - Den NPK-Zuschlag begründet die Klägerin damit, dass aufgrund der engmaschi- gen und filigranen Bearbeitung erhebliche Mehraufwände angefallen seien (act. 23 Rz. 286). Die Klägerin legt aber – trotz entsprechender Bestreitungen der B e- klagten (act. 15 Rz. 220) – nicht dar, wer wo genau und wann kleinflächigere Ar- beiten auf der Baustelle erbracht habe. Zudem fehlen substantiierte Ausführungen sowie Beweismittel zur Frage, inwiefern die Klägerin aufgrund der Submissions- pläne habe davon ausgehen können und müssen, das Aushubmaterial könne di- rekt mit dem grossen Bagger ausgehoben und auf die Lastwagen aufgeladen werden, obwohl die Beklagte dies bestreitet und geltend macht, der Aushub mit kleineren Geräten und Raupendumpern, der Zwischentransport sowie das Sam- meln und Aufladen sei vom Leistungsumfang gedeckt (act. 15 Rz. 219, 221; act. 27 Rz. 541 f.). Weiter unterlässt die Klägerin Ausführungen zur Berechnung der für den NPK -Zuschlag berechtigten Flächen, obwohl die Beklagte die entspr e- chenden Flächen bestreitet (act. 27 Rz. 546). Die von der Klägerin angebotene Befragung von U._____ als Zeuge vermag die versäumte Substantiierung nicht zu ersetzen. Schliesslich geht es um eine Mehrmenge an Magerbeton, welche gemäss Kläge- rin nicht von der Pauschale und den Nachträgen 12 und 20 abgedeckt sei . Die Ausführungen der Klägerin in Bezug auf den Bedarf der Mehrmenge sind wider- sprüchlich: Während sie in der Klage einerseits pauschal ausführt, die Mehrmen- ge resultiere aus den vorliegenden Planänderungen, ohne dies zu präziseren, macht sie andererseits den Umstand, dass die Baugrube mit einer Gerölldrainage zu versehen gewesen sei, dafür verantwortlich (act. 23 Rz. 61). In der Replik legt die Klägerin nicht einmal dar, aus welchen Gründen eine Mehrmenge an Mager- beton gebraucht zu haben, sondern stellt lediglich entsprechende Vermutungen an (vgl. act. 23 Rz. 298). Dies obschon es sich um eine erhebliche Mehrmenge von 680 Kubikmetern handelt (1'294 Kubikmeter statt 614 Kubikmeter) und die Beklagte dieses Ausmass bestreitet (act. 15 Rz. 228), sowie geltend macht, der Umstand, dass eine Drainageschicht einzubauen gewesen sei, sei im Zeitpunkt der Offerte der Nachträge zur Wasserproblematik bereits bekannt gewesen und hätte dort mitberücksichtigt werden müssen (act. 27 Rz. 552), und die behauptete Menge sei gar nicht möglich (act. 27 Rz. 554). Ferner sind die Ausführungen der - 65 - Klägerin widersprüchlich, wenn sie sich zunächst auf den Standpunkt stellt, die Parteien hätten sich nach langwierigen Verhandlungen darauf geeinigt, das Nach- tragspaket Nr. 1, in dem die Nachträge 12 und 20 unbestrittenermassen enthalten sind, mit dem pauschalen Betrag von CHF 700'000.00 zu vergüten (act. 1 Rz. 11), in der Replik aber behauptet, die Klägerin habe sich nie damit einverstanden e r- klärt, dass mit dem entsprechenden Nachtragspaket alle Nachträge pauschal ab- gegolten werden sollten (act. 23 Rz. 295). 4.6.6.3. Fazit Nachtrag 6 Zusammenfassend sind die behaupteten Mehraufwendungen durch die ungleiche Sohle nicht hinreichend dargetan. Die Voraussetzungen einer entsprechenden Mehrvergütung sind damit nicht erwiesen. 4.6.7. Nachtrag 7: Zufahrten bei schlechtem Baugrund 4.6.7.1. Parteistandpunkte Die Klägerin bringt vor, sie habe zufolge des schlechten Baugrundes Massnah- men ergreifen müssen, damit die Baustelle befahrbar gewesen sei. Der Baugrund sei zwischenzeitlich in einem dermassen schlechten Zustand gewesen, dass das Befahren dess elben auch mit grundsätzlich dafür geeignetem Gerät unmöglich geworden sei. Mit derart schlechten Baugrundverhältnissen habe sie – auch ge- mäss dem geologischen Gutachten – nicht rechnen müssen. Es sei auch nicht absehbar und in den in der Werklohnpauschale inbegriffenen Leistungen nicht enthalten gewesen, dass sie die kompletten Zufahrten für sich und für andere am Bau beteiligte Unternehmen zu stellen haben werde (act. 1 Rz. 63-65; act. 23 Rz. 303 f.). Allenfalls wäre noch diskutabel bzw. habe die Klägerin damit rechnen müssen, dass sie als Erdbauunternehmen selbst für die Zufahrten im Sinne der Feinerschliessung besorgt sein müsse. Sie habe aber sicher nicht damit rechnen müssen, auch noch für Drittunternehmen Zufahrten samt Baggermatratzen erstel- len zu müssen (act. 1 Rz. 64; act. 23 Rz. 304). Die Beklagte habe die verlegten Baggermatratzen in Auftrag gegeben und sie (die Klägerin) habe diese zur A b-- 66 - wendung der unmittelbaren Verzugsgefahr schnellstmöglich bereitgestellt. Dafür schulde die Beklagte ihr insgesamt CHF 30'795.40 (act. 23 Rz. 306 f.). Demgegenüber stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, das Verlegen von Baggermatratzen sei als notwendige Arbeit i.S.v. Art. 3.2 des Werkvertrags zu qualifizieren und vom pauschalen Werkpreis umfasst. Zudem seien die Bagger- matratzen nicht auf Anordnung der Beklagten verlegt worden. Die entsprechen- den Kosten werden bestritten (act. 15 Rz. 231, 233, 237; act. 27 Rz. 576). Die Zu- fahrt zur Baustelle sei immer über öffentliche Strassen möglich gewesen. Die Klä- gerin habe keine Zufahrten erstellen müssen (act. 15 Rz. 232). Die Klägerin habe weder substantiiert ausgeführt noch bewiesen, inwiefern der Baugrund schlechter war, als sie habe erwarten müssen (act. 15 Rz. 234). Sodann bestreitet die B e- klagte, dass die Bodenverhältnisse ausserhalb dessen gele gen hätten, womit die Klägerin aufgrund des geologischen Gutachtens und unter Geltung der Komplet t- heitsklausel in Bezug auf die Anforderungen an die Zufahrten habe rechnen müs- sen (act. 27 Rz. 574). Sie (die Beklagte) habe ledi glich der Firma S._____ Aus- kunft gegeben, dass die Klägerin für die Zufahrten zuständig sei und sich diese daher an die Klägerin zu wenden habe (act. 27 Rz. 579). Die von der Klägerin be- haupteten Kosten werden bestritten; die entsprechenden Behauptungen der Klä- gerin seien unsubstantiiert und unbelegt (act. 15 Rz. 237). 4.6.7.2. Würdigung Gemäss Art. 3.2 des Werkvertrags (act. 3/1) ist die Klägerin verpflichtet, alle Li e- ferungen und Leistungen zu erbringen, die notwendig sind, um das Werk vol l- ständig, zum vorgesehenen Zweck und zur vollständigen Erfüllung der vorges e- henen Funktionen herzustellen (vgl. E. II.4.3.3.) . Im Werkpreis inbegriffen sind gemäss Art. 9.4 des Werkvertrags auch alle eventuellen Zusatzaufwendungen der Klägerin, die sich aus Störungen des Bauablaufes ergeben können. Ausgenom- men sind nur vom Unternehmer nicht zu vertretende Störungen, die mit einem üb- lichen Bauablauf vergleichbarer Vorhaben in keiner Weise mehr in Einklang zu bringen sind. In Ziff. 7 der Verhandlungsniederschrift (act. 16/ 1), welche Bestand- teil des Werkvertrags bildet, haben die Parteien festgehalten, dass Zufahrt und Rampen für Erdsondenbohrungen zum Auftragsumfang gehören und durch die - 67 - Klägerin gewährleistet werden. Gemäss Ziff. 1.1.13 der Offerte (act. 3/4), welche ebenfalls Bestandteil des Werkvertrags bildet, sind sämtliche Arbeitsplätze mit Aushub- und/oder Transportgeräten direkt oder über Transportpisten zugänglich, ausser es wird auf reine Handarbeit hingewiesen. Die Baustellenzufahrt wird bauseits zur Verfügung gestellt, ausser sie ist im Leistungsverzeic hnis ausge- schrieben. Gemäss Ziff. 25 der technischen Offertbereinigung (act. 3/3), welche gemäss übereinstimmender Auffassung zu den werkvertraglichen Grundlagen gehört (vgl. act. 1 Rz. 9; act. 27 Rz. 576) , ist das Erstellen und Unterhalten der Baupisten und Installationsflächen und Kranstandorte im Angebot enthalten. Die Klägerin legt nicht substantiiert dar, inwiefern der Baugrund schlechter war, als sie habe erwarten müssen, obwohl die Beklagte dies bestreitet sowie geltend macht, die Klägerin habe aufgr und von schlechtem Wetter keinen Anspruch auf Mehrforderungen, und es sei klar gewesen, dass betreffend den Wasserhaushalt anspruchsvoller Boden vorliege (act. 15 Rz. 234 f.; act. 27 Rz. 574). Unsubstanti- iert ist zudem die Behauptungen der Klägerin, auch die zuständigen Ingenieurun- ternehmen seien von besseren Bodenverhältnissen ausgegangen, und die Bag- germatratzen wären beim ursprünglich angenommenen Baugrund nicht erforder- lich gewesen. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Kl ä- gerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundene blosse Beweisofferte (E-Mail- Verkehr vom 12. bis 14. November 2019 [act. 3/29]) als eigentliche Verweisung zu verstehen wäre, reichte dies für die Substantiierung einer Mehrvergütung für das längere Vorhalten der Baustelleneinrichtung – im Sinne einer Eventualbe- gründung – nicht aus, da auch aus dem genannten E -Mail-Verkehr in keiner Wei- se hervorgeht, inwiefern der Baugrund schlechter war, als die Klägerin bei Ver- tragsschluss habe erwarten müssen, und die Baggermatratzen beim ursprünglich angenommenen Baugrund nicht erforderlich gewesen wären. Dem E- Mail- Verkehr sind lediglich verschiedene mögliche Massnahmen in Bezug auf das Grundwasser auf der Baustelle zu entnehmen. Es ist unbestritten, dass die B e- klagte bereits zahlreiche Nachträge (unter anderem im Zusammenhang mit der - 68 - Wasserproblematik) bewilligt und entsprechende Mehrvergütungen geleistet hat. Eine Abgrenzung zu diesen Nachträgen nimmt die Klägerin nicht vor. Ohnehin ist aber davon auszugehen, dass baustelleninterne Zufahrten vom Leis- tungsumfang des Werkvertrags gedeckt sind: Zum einen führt die Klägerin selbst aus, sie habe die Feinerschliessung vornehmen müssen (vgl. act. 1 Rz. 64). Da- mit können nur baustelleninterne Zufahrten gemeint sein, da die Zufahrt auf die Baustelle von aussen unbestrittenermassen über die öffentlichen Strassen erfol g- te (vgl. act. 15 Rz. 232). Dass und weshalb die Verwendung von Baggermatrat- zen im Rahmen der Zufahrt aussergewöhnlich bzw. mit einem üblichen Bauablauf vergleichbarer Vorhaben in keiner Weise mehr vereinbar sei (vgl. act. 3/3 Art. 9.4), legt die Klägerin nicht dar, obwohl die Beklagte sich auf den Standpunkt stellt, es handle sich um notwendige Leistungen (act. 1 Rz. 231; act. 27 Rz. 574). Zum anderen geht aus Ziff. 7 der Verhandlungsniederschrift (act. 16/1) klar her- vor, dass die Klägerin Zufahrten bzw. Rampen f ür Erdsondenbohrungen zu ge- währleisten hat. Die Verhandlungsniederschrift steht in der Rangordnung gemäss Werkvertrag (act. 3/1 Art. 2) höher als das Angebot vom 17. Juni 2019 (act. 3/4; vgl. oben E. II.2.). Unzutreffend ist daher die Aussage der Klägerin, Ziff. 1.1.13 der Offerte gehe sämtli chen von der Beklagten zitierten Bestimmungen vor (vgl. act. 23 Rz. 304). Dass die Baggermatratzen nicht einmal in erster Linie als Zufahrt benutzt worden seien (vgl. act. 23 Rz. 305), sondern als Bohrplanum ist sodann eine unsubstantiierte, unbelegte und bestrittene Behauptung der Klägerin, welche insoweit unbeachtlich ist. Eine Beauftragung der Klägerin durch die Beklagte in Bezug auf die Baggermatratzen ist entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ersichtlich (vgl. act. 3/86). Es handelt sich lediglich um eine Information an ein Drittunternehmen. Die Klägerin wiederum wurde diesbezüglich ebenfalls orientiert (CC). Unsubstantiiert sind schliesslich die geltend gemachten Kosten, zumal die Beklagte diese bestreitet und sich zu Recht auf den Standpunkt stel lt, es sei we- der belegt, dass die Klägerin 31 Baggermatratzen verlegt habe, noch dass die Miete dieser Baggermatratzen dem Einkaufspreis entspreche (act. 15 Rz. 237). 4.6.7.3. Fazit Nachtrag 7 - 69 - Zusammenfassend sind die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für die Zufahr- ten bei schlechtem Baugrund nicht erwiesen. 4.6.8. Nachtrag 12: Mehrkosten für Geländeausgleich/Geländeaufschüttung 4.6.8.1. Parteistandpunkte Die Klägerin macht geltend, sie habe für die Hinterfüllungs - und Auffüllungsarbei- ten mit einem Schreitbagger eine Mauer überwinden müssen, da die Gebäudehül- le zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise erstellt gewesen sei . Zusätzlich habe sie auch noch Geländeaufschüttungen vornehmen müssen (act. 1 Rz. 67). Die Beklagte ist der Auffassung, die geltend gemachten Kosten für einen Schreit- bagger seien vom Leistungsumfang des Werkvertrags umfasst (act. 15 Rz. 241). Die Klägerin substantiiere nicht, welche Geländeaufschüttungsarbeiten sie angeb- lich wo, wann und von wem habe erbringen lassen und inwiefern sie den Schrei t- bagger dafür ei ngesetzt habe. Diese Arbeiten seien von einer anderen Firma er- bracht worden (act. 15 Rz. 245). 4.6.8.2. Würdigung Die Ausführungen der Klägerin zum Nachtrag 12 sind teilweise unklar und unprä- zis. Sie hält zunächst fest, dass sie zur Ausführung der Hinterfüllungs - und Auffül- lungsarbeiten verpflichtet war. Geländeaufschüttungen oberhalb der Baugrube und Anpassungen des Terrainverlaufs an der Oberfläche gehörten nicht zu den von ihr zum Pauschalpreis zu erbringenden Leistungen (vgl. act. 1 Rz. 66). Wie die Beklagte zu Recht moniert, legt die Klägerin aber in der Folge gar nicht dar, welche Geländeaufschüttungsarbeiten sie wo, wann und durch wen habe ausfüh- ren lassen, und inwiefern sie den Schreitbagger dafür eingesetzt habe, obwohl die Beklagte bestreitet, dass die Geländeaufschüttungsarbeiten durch die Klägerin erbracht worden seien (act. 15 Rz. 245). Es ist unklar, welche Arbeiten und wel- che Einsätze des Schreitbaggers aus Sicht der Klägerin nicht vom Leistungsum- fang des Werkvertrags erfasst sein sollen. Die Klägerin führt auch nicht aus, wel- che Mauer sie wann und wo an der Arbeitsausführung gehindert habe, obwohl die Beklagte dies bestreitet (act. 27 Rz. 586). Ferner legt die Klägerin auch nicht dar, - 70 - inwiefern sie gestützt auf die werkvertraglichen Grundlagen mit einem einfachen Zugang habe rechnen bzw. habe davon ausgehen dürfen, dass sie keinen Schreitbagger für die genannten Arbeiten benötige, obwohl die Beklagte geltend macht, der Schreitbagger sei vom Leistungsumfang erfasst (act. 15 Rz. 241). Damit kommt die Klägerin ihrer Behauptungs - und Substantiierungslast nicht rechtsgenügend nach. Die von der Klägerin angebotene Parteibefragung von M._____ vermag die versäumte Substantiierung von vornherein nicht zu ersetzen. Festzuhalten ist sodann, dass die Beklagte gemäss Art. 6.3 des Wer kvertrags (act. 3/3) das Recht hat, das Bauprogramm unter Einhaltung einer angemessenen Ankündigungsfrist dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen und von der Klägerin die gleichzeitige oder die Ausführung seiner Leistung etappenweise in ei nem, in mehreren oder in allen Objekten bzw. Objektteilen zu verlangen (ohne zusätzl i- chen Vergütungsanspruch). Dies anerkennt die Klägerin zwar, bestreitet aber oh- ne Begründung und Beleg, dass dies im vorliegenden Fall zulässig gewesen w ä- re. Der pauschale Verweis auf bisherige Ausführungen (vgl. act. 23 Rz. 310), ge- nügt den Anforderungen an eine hinreichende Substantiierung nicht. Da es an substantiierten Tatsachenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (An- gebot der Klägerin vom 17. Juni 2019 [act. 3/4]; zwei Rechnungen von ….ch [act. 3/87]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wären , reichte dies für die Substantiierung der Mehrkosten für Geländeausgleich und - aufschüttungen aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln geht nicht hervor, welche Hinterfül- lungs- und Auffüllungsarbeiten die Klägerin wann und wo auf der Baustelle er- bracht habe, inw iefern sie den Schreitbagger dafür eingesetzt habe, weshalb sie ursprünglich habe davon ausgehen dürfen, dass sie keinen Schreitbagger für die genannten Arbeiten benötige, und weshalb die Beklagte das Bauprogramm vor- liegend nicht dem Baufortschritt habe anpassen dürfen. Die von der Klägerin überdies angebotene Parteibefragung von M._____ vermag die versäumte Sub- stantiierung nicht zu ersetzen. - 71 - 4.6.8.3. Fazit Nachtrag 12 Zusammenfassend sind die behaupteten Mehr kosten für den Geländeaus gleich und die Geländeaufschüttung nicht hinreichend dargetan. Die Voraussetzungen einer entsprechenden Mehrvergütung sind damit nicht erwiesen. 4.6.9. Nachtrag 14: Mehraufwand für Gunitwandrückbau 4.6.9.1. Parteistandpunkte Die Klägerin führt aus, sie habe für die Beklagte eine Gunitwand zurückbauen und abspitzen müssen. Diese Arbeit sei nicht im ursprünglich vereinbarten Leistungs- umfang enthalten gewesen. Die Beklagte habe den entsprechenden Nachtrag genehmigt, sei aber nicht bereit, alle in diesem Zusammenhang geleisteten Arbei- ten zu vergüten (act. 1 Rz. 70 f.). Dem entgegnet die Beklagte, sie habe die von der Klägerin ins Recht gelegte schriftliche Bestellungsänderung unter Zeitdruck und nur dem Grunde nach – un- ter Vorbehalt der Ver tragskonformität – genehmigt. Sie habe vorgängig explizit darauf aufmerksam gemacht, dass ein Meter im Leistungsumfang des Werkve r- trages enthalten sei. Insofern beziehe sich die Genehmigung nur auf darüber hi n- ausgehende Leistungen. Die nachträgliche Prüfung habe jedoch ergeben, dass die mittels Nachtrag geltend gemachten Leistungen bereits vollumfänglich vom Leistungsumfang des Werkvertrags gedeckt seien. Auf jeden Fall habe die Kläge- rin ihre angeblichen Mehrleistungen nicht substantiiert (act. 15 Rz. 247; act . 27 Rz. 592). 4.6.9.2. Würdigung Die Klägerin anerkennt, dass der Rückbau des obersten Meters der Spritzbeton- schale im ursprünglichen Leistungsumfang enthalten war ( vgl. act. 1 Rz. 70). Sie habe aber mehr geleistet, als ursprünglich vorgesehen war. Die Klägerin substan- tiiert diese Behauptung allerdings nicht. Sie legt weder dar noch beweist sie, dass die Arbeiten mehr als den obersten Meter der Gunitwand betroffen hätten. Insbe- sondere hat die Klägerin nicht substantiiert, wo, wann, von wem und wie viel a b-- 72 - gespitzt worden sei. Auch in der Replik fehlen entsprechende Ausführungen (vgl. act. 23 Rz. 313 ff.), obwohl sich die Beklagte auf den Standpunkt stellt, die Arbei- ten der Klägerin seien vom Leistungsumfang des Werkvertrags gedeck t (vgl. act. 15 Rz. 248; act. 27 Rz. 592). Damit kommt die Klägerin ihrer Behauptungs - und Substantiierungslast nicht rechtsgenügend nach. Da es an substantiierten Tats a- chenbehauptungen fehlt, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis zuz u- lassen. Selbst wenn die zu diesen Vorbringen b ezeichneten blossen Beweisofferten (g e- nehmigter Nachtrag 43 betreffend Gunitwand [act. 3/88]; E-Mail betreffend Rüc k- bau Nagelwände [act. 3/8 9]; unbestätigter Nachtrag betreffend Gunitwand [act. 3/90]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wären , reichte dies für die Substantiierung der Mehraufwendungen für den Rückbau der Gunitwand nicht aus, da auch aus den offerierten Beweismitteln nicht hervor geht, inwiefern die Klägerin Mehrleistungen erbracht habe, welche nicht vom Leistungsumfang des Werkvertrags gedeckt sind. Zwar ist gestützt auf die genannten Urkunden davon auszugehen, dass die Klägerin Arbeiten im Zusammenhang mit der Gunitwand erbracht hat. Weder den eingereichten Nachträgen noch der E-Mail- Korrespondenz, welche den Nachtrag 43 betrifft, lässt sich allerdings entnehmen, wo und wie viel die Klägerin konkret abgespitzt hat und dass die Arbeiten mehr als den obersten Meter der Gunitwand betroffen hätten. 4.6.9.3. Fazit Nachtrag 14 Zusammenfassend sind die behaupteten Mehr aufwendungen für den Rückbau der Gunitwand nicht hinreichend dargetan. Die Voraussetzungen einer entspr e- chenden Mehrvergütung sind damit nicht erwiesen. 4.6.10. Nachtrag 15: Zusatzaufwände für Hinterfüllung 4.6.10.1. Parteistandpunkte Die Klägerin bringt vor, sie habe entlang der Fassaden Verdichtungen aus führen müssen, damit der Gerüstbauer sein Gerüst auf einem stabilen Untergrund habe platzieren können. Aufgrund des nassen Baugrundes habe es aber nicht ausge-- 73 - reicht, Material von der Baustelle für die Hinterfüllungen zu verwenden, sondern sie habe eine zusätzliche Drainageschicht aus angeliefertem Kies einbauen müs- sen (act. 1 Rz. 72 f.). Die Beklagte habe selbst eingeräumt, dass es sich um «z u- sätzliche Massnahmen» gehandelt habe und habe sie (die Klägerin) im Wissen um die angemeldeten Mehrkosten die entspr echenden Arbeiten ausführen lassen (act. 23 Rz. 318 u. 320). Mit der Replik reicht die Klägerin Rapporte betreffend die streitgegenständlichen Arbeiten ein (act. 23 Rz. 323). Die Beklagte bestreitet, dass die geltend gemachten Aufwendungen nicht bereits vom Leistungsumfang des Werkvertrages umfasst seien. Die Klägerin verkenne, dass bloss, weil eine Massnahme zusätzlich notwendig werde bzw. allenfalls ur- sprünglich nicht vorgesehen gewesen sei, nicht automatisch keine Deckung vom Leistungsumfang der Komplett heitsklausel bestehe. Die Klägerin habe damit rechnen müssen, dass sie das Hinterfüllungsmaterial zuliefern müsse und nicht das Aushubmaterial verwenden könne. Die Klägerin habe für die Hinterfüllungen ungeeignetes Aushubmaterial verwendet und sei entsprechend abgemahnt wor- den (act. 15 Rz. 252; act. 27 Rz. 595, 597, 599). Sie (die Beklagte) bestreite, dass es sich bei den eingereichten Rapporten um Regierapporte handle, sowie die im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Arbeiten behaupteten Arbeit s- stunden (act. 27 Rz. 604 f.). 4.6.10.2. Würdigung Die Klägerin legt nicht substantiiert dar, inwiefern die erbrachte Hinterfüllung nicht vom Leistungsumfang des Werkvertrags umfasst gewesen sei, obwohl die B e- klagte dies substantiiert und unter Hinweis auf verschiedene vertragliche Grund- lagen bestreitet ( vgl. act. 15 Rz. 252). Der pauschale Verweis auf bisherige Aus- führungen (vgl. act. 1 Rz. 72) erfüllt die Anforderungen an eine hinreichende Sub- stantiierung nicht. Vielmehr hätte die Klägerin darlegen müssen, inwiefern sie ge- stützt auf die werkvertraglichen Grundlagen bei Vertragsschluss nicht hätte damit rechnen müssen, die Verdichtung mit Kies ausführen zu müssen. Wie die Beklag- te zu Recht ausführt, kann aus der von N._____ in der E -Mail-Nachricht vom 12. Oktober 2020 (act. 3/91) gewählten Formulierung, die Planierung und Ver- dichtung erforderten «zusätzliche Massnahmen», nicht ohne weiteres geschlos-- 74 - sen werden, dass die entsprechenden Arbeiten vom Leistungsumfang des W erk- vertrags nicht umfasst seien, zumal die Beklagte die Klägerin in Bezug auf das Hinterfüllungsmaterial mehrfach abgemahnt hat (vgl. act. 27 Rz. 597, 599; act. 16/32; act. 28/66). Der entsprechende Einwand der Klägerin, das Einschrei- ben vom 2. Juli 2020 beziehe sich auf einen anderen Sachverhalt (vgl. act. 23 Rz. 321) überzeugt nicht, da es in beiden Schreiben um die Hinterfüllung bzw. Auffüllung bei Haus 3 geht (vgl. act. 16/32 und act. 28/66). Da substantiierte Tat- sachenbehauptungen fehlen, ist die Klägerin diesbezüglich nicht zum Beweis z u- zulassen. Selbst wenn die dazu bezeichneten blossen Beweisofferten (E-Mails vom Oktober 2020 [act. 3/91-93]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wären , reichte dies für die Substantiierung der Zusatzaufwendungen f ür die Hinterfüllung aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegründung anzuführenden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln geht nicht hervor, inwiefern die er- brachte Hinterfüllung nicht vom Leistungsumfang des Werkvertrags umfasst ge- wesen sei. Dass aufgrund der Formulierung, es seien «zusätzliche Arbeiten» er- forderlich (vgl. act. 3/91 S. 1), nicht ohne weiteres von zu vergütenden Mehrlei s- tungen auszugehen ist, wurde bereits dargelegt. Weder die Mitteilung der Kläge- rin (L._____) in Bezug auf die geplanten Arbeitsabläufe noch die Ankündigung ei- ner Mahnung der Beklagten ( N._____) (vgl. act. 3/91 S. 1 f.; act. 3/93) bringen diesbezüglich weitere Erkenntnisse. Gleiches gilt für die E-Mail-Nachricht vom 12. Oktober 2020 (vgl. act. 3/92): Insbesondere genügt die blosse Behauptung, es handle sich um eine Bestellungsänderung welche «logischerweise Mehraufwen- dungen» bedinge, nicht. Zudem sind die Angaben der Klägerin in Bezug auf die in diesem Zusammenhang geleisteten Arbeitsstunden widersprüchlich: Während sie in der Klageschrift von 28.5 Stunden ausgeht (act. 1 Rz. 73), macht sie replicando 38 Stunden geltend (act. 23 Rz. 324). Die Differenz erläutert sie nicht. Es ist nicht Aufgabe des G e- richts, sich aus den präsentierten Sachverhaltselementen eine geeignete Sac h- verhaltsvariante zusammenzustellen und diese der Rechtsanwendung zuzufüh- ren. Damit ist der Behauptungslast nicht Genüge getan. Entsprechend müssen zu - 75 - diesen Vorbringen auch keine offerierten Beweise ( drei Rapporte v om 9. bis 13. Oktober 2020 [act. 24/153]) abgenommen werden. 4.6.10.3. Fazit Nachtrag 15 Zusammenfassend sind die behaupteten Zusatzaufwendungen für die Hinterfül- lung nicht hinreichend dargetan. Die Voraussetzungen einer entsprechenden Mehrvergütung sind damit nicht erwiesen. 4.6.11. Nachtrag 18: Umdeponieren von Unterboden 4.6.11.1. Parteistandpunkte Die Klägerin erörtert, die Beklagte habe sie in der Endphase damit beauftragt, den am anderen Ende der Baugrube deponierten Unterboden quer über das Baufeld (rund 150 Meter) zu transportieren. Hierfür habe die Beklagte ihr CHF 14'640.– zu vergüten (act. 1 Rz. 75 f.). Mit der Zwischenlagerung des Aushubmaterials sowie dem Verteilen des Unterbodens habe sie (die Klägerin) Leistungen erbracht, die nicht im Werkvertrag enthalten gewesen seien. Mit dem Deponieren des Unterbo- dens habe sie eine Unternehmervariante ausgeführt und der Bek lagten die K os- ten für die Zuführung von neuem Material erspart. Das Zuführen von neuem M a- terial hätte mindestens gleich viel gekostet, wie die Beklagte als Verrechnungsbe- trag geltend mache (act. 23 Rz. 326 f., 329 f., 332). Dass es sich bei der behaup- teten Menge von 1'200 Kubikmetern um eine plausible Schätzung handle, gehe alleine schon aus der für das Umdeponieren und den damit zusammenhängen- den Arbeiten benötigten Arbeitszeit hervor (act. 23 Rz. 333 m.H. auf act. 3/95). Die Beklagte macht geltend, die Klägerin habe selber entschieden, das ausgeho- bene Material auf dem Grundstück der Stadt Zürich zwischenzulagern. Es habe sich dabei um eine Unternehmervariante und nicht um eine kostenpflichti ge Be- stellungsänderung gehandelt (act. 15 Rz. 257 f. ; act. 27 Rz. 612). Die Klägerin habe weder substantiiert dargelegt noch belegt, wie sie die angebliche Aushub- menge von 1'200 Kubikmetern berechnet habe. Ebenso wenig substantiiere die Klägerin, inwiefern sie die vorhandene Baupiste habe reparieren und teilweise ei- nen neuen Zugang habe erstellen müssen (act. 15 Rz. 260 f.). Die von der Kläge-- 76 - rin ins Recht gelegten Arbeitsrapporte seien nicht von ihr (der Beklagten) unter- zeichnet; der Nachweis, dass tatsächlich 1'200 Kubikmeter Aushubmaterial um- deponiert worden seien, sei nicht erbracht worden ( act. 27 Rz. 620). Selbst wenn eine Bestellungsänderung vorläge, müsste die im Werkpreis enthaltene Abfuhr und Entsorgung als Minderleistung gegengerechnet werden, weshalb sich in j e- dem Fall ein Saldo zugunsten der Beklagten in Höhe v on mindestens CHF 41'760.00 ergebe, welcher zur Verrechnung gestellt werde (act. 15 Rz. 259). Die Beklagte bestreitet, dass das Zuführen von neuem Material für Geländeauf- schüttungen mindestens gleich viel gekostet hätte, wie sie selbst als Verrec h- nungsbetrag für das Abführen geltend mache (act. 27 Rz. 615). 4.6.11.2. Würdigung Weder legt die Klägerin substantiiert dar noch belegt sie, dass die Beklagte sie mit der Umdeponierung des Unterbodens beauftragt habe, obwohl die Beklagte dies bestreitet (vgl. act. 15 Rz. 257). Zudem sind die Ausführungen der Klägerin insofern widersprüchlich, als dass sie einerseits behauptet, die Beklagte habe sie mit den streitgegenständlichen Arbeiten beauftragt (act. 1 Rz. 75; act. 23 Rz. 331) bzw. es liege eine Bestellungsänderung vor (act. 23 Rz. 331), und andererseits ausführt, es habe sich um eine « vorausschauende» Unternehmervariante gehan- delt (act. 1 Rz. 75; act. 23 Rz. 330, 332). Weiter vermischt die Klägerin die The- matik der Geländeaufschüttungen mit der vorliegend geltend gemachten Umde- ponierung des Unterbodens. Sie unterlässt eine Abgrenzung, so dass bisweilen unklar bleibt, welchen Sachverhalt ihre Ausführungen betreffen. Insbesondere legt die Klägerin nicht substantiiert dar, inwiefern der Zwischentransport nicht bereits von den Mehrkosten für den Geländeausgleich, welche die Klägerin ebenfalls gel- tend macht, umfasst sei, wie die Beklagte zu Recht vorbringt (vgl. act. 15 Rz. 260 f.). Auch werden die Altlasten unter diesem Titel erneut thematisiert (vgl. act. 23 Rz. 332). Wie gezeigt, vertritt die Klägerin in Bezug auf die Deponierung des Unterbodens verschiedene Sachstandpunkte, die sich gegenseitig ausschliessen. Es ist nicht Aufgabe des G erichts, sich aus den präsentierten Sachverhaltselementen eine geeignete Sachverhaltsvariante zusammenzustellen und diese der Rechtsanwen-- 77 - dung zuzuführen. Ebenso kann der Gegenpartei nicht zugemutet werden, diese Ausführungen zu beantworten. Damit ist der B ehauptungslast nicht Genüge ge- tan. Entsprechend müssen zu diesen Vorbringen auch keine offerierten Beweise abgenommen werden . Die als Beweismittel offerierten Parteibefragungen von M._____ und K._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. Die Klägerin legt überdies nicht substantiiert dar, inwiefern sie der Beklagten durch das Deponieren des Unterbodens Kosten erspart habe, obwohl die Beklag- te dies bestreitet (vgl. act. 27 Rz. 613). Unpräzis und unsubstantiiert sind die Aus- führungen der Klägerin insofern, als sie ausführt, die Wiederverwendung des Aushubmaterials habe zu einer Ersparnis für die Beklagte oder für Drittunterneh- mer geführt (vgl. act. 23 Rz. 331). Ferner macht die Klägerin weder substantiierte Ausführungen in Bezug auf die behauptete Umdeponierung von 1'200 Kubik me- tern Aushubmaterial, noch belegt sie diese, obwohl die Beklagte eine mangelnde Substantiierung sowie fehlende Belege geltend macht und die Forderung bestrei- tet (act. 15 Rz. 260; act. 27 Rz. 620), sondern bestätigt die Vermutung der B e- klagten, dass es sich um eine Schätzung handle (act. 23 Rz. 333). Da substanti- ierte Tatsachenbehauptungen fehlen, ist die Klägerin diesbezügli ch nicht zum Beweis zuzulassen. Selbst wenn die mit diesen Vorbringen verbundenen blossen Beweisofferten (di- verse Tagesrapporte vom September 2020 [act. 3/95]; vereinbarte Regiesätze [act. 3/49]) als eigentliche Verweisungen zu verstehen wären , reichte dies für die Substantiierung eines zusätzlichen Vergütungsanspruchs für die Umdeponierung des Unterbodens aus folgenden – im Sinne einer Eventualbegründung anzufüh- renden – Gründen nicht aus: Auch aus den offerierten Beweismitteln geht nicht hervor, inwiefer n die Klägerin der Beklagten und/oder einem Drittunternehmen durch das Deponieren des Unterbodens Kosten erspart habe. Auch die behaupte- te Umdeponierung von 1'200 Kubikmetern Aushubmaterial wird weder dargetan noch belegt. Die als Beweismittel offerierten Parteibefragungen von M._____ und K._____ können von vornherein nicht der Sachverhaltsergänzung dienen. - 78 - Schliesslich ist festzuhalten, dass die Klägerin den von der Beklagten bereits in der Klageantwort (vgl. act. 15 Rz. 259) zur Verrechnung gebrachten Bet rag nicht bzw. erst verspätet bestreitet (vgl. act. 23 Rz. 330; act. 31 Rz. 86). 4.6.11.3. Fazit Nachtrag 18 Die Voraussetzungen einer Mehrvergütung für das Umdeponieren des Unterbo- dens sind damit nicht erwiesen. 5. Verrechnungseinrede der Beklagten 5.1. Parteivorbringen Die Beklagte macht einredeweise – für den Fall, dass sie der Klägerin noch Geld schulde – die Verrechnung mit der Minderkostenforderung aus dem nicht erfol g- ten Abtransport des Aushubmater ials in Höhe von mindestens CHF 41'760.00 sowie der Konventionalstrafe in Höhe von CHF 345'168.40 geltend (act. 27 Rz. 624). Die Klägerin bestreitet sämtliche Gegenforderungen der Beklagten (act. 31 Rz. 88). 5.2. Rechtliches Infolge Verrechnung (Art. 120 ff. OR) wird eine fremde Forderung durch das O p- fern einer eigenen Forderung getilgt. Der Verrechnende muss der Verrechnungs- gegnerin durch eine einseitige Gestaltungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) bekannt geben, dass er die Hauptforderung mit einer Verrechnungsforderung kompensiert (M ÜLLER: in : Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationen- recht I, 7. Aufl., 2020, Vor Art. 120 – 126 N 1). 5.3. Würdigung Da die Klage aus anderen Gründen abzuweisen ist, erübrigt es sich, die Verrec h- nungseinrede der Beklagten zu prüfen (vgl. AEPLI, Zürcher Kommentar, Das Erl ö- schen der Obligationen: Art. 114–126 OR, Kommentar zum Schweizerischen Zi-- 79 - vilgesetzbuch, Obligationenrecht: 1. und 2. Abteilung [Art. 1–529 OR], 1991, Art. 120 N 136). 6. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Zusammenfassend gelingt es der Klägerin nicht, die Voraussetzungen einer über den vereinbarten Pauschalpreis sowie die bereits vergüteten Nachträge hinaus- gehenden Mehrvergütung rechtsgenügend darzutun und/oder zu beweisen. Dem- zufolge ist die Klage vollumfänglich abzuweisen. 7. Kosten- und Entschädigungsfolgen 7.1. Kostentragung Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klägerin vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 7.2. Gerichtskosten Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Das Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung des Zeitaufwan- des des Gerichts und der Schwierigkeit des Falls ermässigen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c und d sowie § 4 Abs. 2 GebV OG). Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 914'469.17. Die Grundgebühr beträgt dem- nach rund CHF 29'000.00. Angesichts des Aufwandes des Gerichts – Durchfüh- rung einer Vergleichsverhandlung sowie Anzahl und Umfang der Rechtsschriften und Beilagen – erscheint es gerechtfertigt, die ordentliche Gerichtsgebühr um rund einen Drittel, mithin auf CHF 38'700.00, zu erhöhen. 7.3. Parteientschädigungen Die Höhe der Parteientschädigung wird nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV) bestimmt. Sie setzt s ich aus der Gebühr und - 80 - den notwendigen Auslagen zusammen (§ 1 Abs. 2 AnwGebV). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient, wobei auch der Aufwand für die Teilnahme an der Hauptverhandlung abgedeckt wird; für jede weitere Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Die Grundgebühr beträgt vorliegend rund CHF 30'000.00. Unter Berücksichtigung des Umfangs des Verfahrens, der eine Anhebung der Grundgebühr um einen Drittel rechtfertigt, sowie der Teilnahme an der Vergleichsverhandlung und der Erstattung der zweiten Rechtsschrift sowie einer weiteren Stellungnahme ist die Parteientschädigung auf CHF 56'000.00 festzusetzen. Die Beklagte beantragt die Parteientschädigung unter Zuzug der Mehrwertsteuer. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzuspr e- chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei aufgrund aussergewöhnlicher Umstände nicht im vollen Umfange zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den entsprechenden Faktor anteil s- mässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Umstände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (BGer 4A_552/2015, E. 4.5; ZR 104 [2005] S. 291 ff.; SJZ 101 [2005] S. 531 ff.), was die Beklagte nicht getan hat. Ihr ist die Parteient- schädigung demnach ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen. Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 38'700.00. 3. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Vorschuss bezogen. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten für das vorliegende Verfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 56'000.00 zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage des Doppels von act. 41. - 81 - 6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen B e- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Strei twert beträgt CHF 914'469.17. Zürich, 29. August 2023 Handelsgericht des Kantons Zürich Der Vorsitzende: Roland Schmid Die Gerichtsschreiberin: Dr. Melanie Gottini