<!DOCTYPE html> <html lang="it"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="WordSection1"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoFooter"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><img alt="" height="38" id="Immagine 5" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=294989" width="37"/></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><img alt="" height="25" id="Immagine 6" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=294990" width="21"/></p> </td> <td valign="top"><a id="X_NOT_ACTUALIZE"></a> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Incarto n.<br/> </span>12.2019.178</p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Lugano</span></p> <p class="MsoNormal"><a id="IN_DATA_DECISIONE">17 febbraio 2021</a>/jh</p> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td colspan="3" valign="top"> <p class="MsoNormal">In nome<br/> della Repubblica e Cantone<br/> Ticino</p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>La seconda Camera civile del Tribunale d'appello</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>composta dei giudici:</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Fiscalini, presidente,</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Bozzini e Stefani</span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>vicecancelliera:</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Bellotti</span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>sedente per statuire nella causa - inc. n. </span><span>OR.2015.32</span><span> della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 30 dicembre 2015 da</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"><a id="INIZIO_TESTO"></a> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>AP 1</span></b><span> </span></p> <p class="MsoFooter"><span>patrocinata dall’ PA 1 </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>contro</span></p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" width="0"> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> AO 1</span></b><span> </span></p> <p class="MsoFooter"><span>patrocinato dall’ PA 2 </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="R1"><span> </span></p> </td> <td colspan="2" valign="top"> <p class="R1"><span> </span></p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p class="R1"> </p> <p class="R1">con cui l’attrice ha chiesto <span>l’iscrizione in suo favore di tre ipoteche legali definitive degli artigiani e degli imprenditori sulle PPP n. __________</span><span> (per </span><span>fr. 21'280.- oltre interessi), __________ (per fr. 7'520.- oltre interessi) e __________ (per fr. 30'320.- oltre interessi) di cui al fondo base n. __________ RFD di __________, tutte di proprietà del convenuto, nonché la condanna del medesimo </span>al pagamento di <br/> <span>fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2015 e di fr. 280.- oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2015;</span></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">domande avversate dal convenuto, che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore di fr. <span>122'505.- (importo poi ridotto a fr. 94'793.-) oltre a IVA e interessi;</span></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">vista la decisione 16 settembre 2019 del Pretore, che ha respinto l’azione principale e accolto parzialmente quella riconvenzionale nella misura di <br/> fr.<span> 49'831.96 oltre IVA e interessi del 5% dall’8 febbraio 2016;</span></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>appellante AP 1 </b>con atto di appello del 23 ottobre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di iscrivere in via definitiva le richieste ipoteche legali sulle PPP n. __________ e __________, confermare la garanzia di <br/> fr. 26'600.- nel frattempo versata in sostituzione dell’ipoteca legale sulla PPP n. __________, condannare la controparte al pagamento di fr. 67'736.07 e fr. 280.- oltre interessi e respingere la domanda riconvenzionale di quest’ultima, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">mentre AO 1 con risposta 23 dicembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">ritenuto</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>in fatto:</b></p> <p class="R1"><b> </b></p> <p class="R1"><b>A.<span> </span></b>Nell’aprile 2014 AO 1 ha concluso un contratto d’appalto con __________ SA (v. doc. FF e doc. 4) avente per oggetto l’esecuzione di opere da impresario costruttore in relazione alla ristrutturazione di un immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________ (parziale demolizione <span>della vecchia struttura e costruzione di un nuovo immobile di quattro appartamenti)</span>, di proprietà del committente stesso. Il fondo è stato successivamente costituito in proprietà per piani (PPP da __________ a __________), tre delle quali appartenenti a quest’ultimo (n. __________, __________ e __________), mentre la quarta (n. __________) appartiene a D__________ __________. </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>B.<span> </span></b>In seguito la G__________ SA (qui di seguito “G__________”) è stata allontanata dal cantiere dal committente, che l’ha sostituita con AP 1 (qui di seguito “AP 1”), con la quale ha concluso, in data 28 agosto 2014, un nuovo contratto d’appalto, sempre avente per oggetto la medesima opera (doc. G). Il contratto stabiliva una mercede di fr. 380'000.- (oltre IVA all’8%, per complessivi fr. 410'400.-) sulla base dei preventivi 13 e 22 agosto 2014. Quest’ultimo in particolare prevedeva una mercede complessiva netta di fr. 530'000.-, da cui dedurre l’importo di <br/> fr. 150'000.- corrispondente ai lavori già eseguiti da G__________ (doc. G). Il contratto faceva altresì riferimento al “<i>modulo d’offerta no. 01</i>” (doc. H). I lavori sono terminati a luglio 2015.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>C.<span> </span></b>Con scritto 19 ottobre 2015 AP 1 ha trasmesso al committente il conteggio finale, chiedendo il versamento di un saldo pari a <br/> fr. 80'000.- oltre IVA (doc. T). Il calcolo teneva conto della mercede inizialmente pattuita di fr. 380'000.-, dei lavori supplementari eseguiti “<i>extra contratto</i>” (fr. 154'620.-) e degli acconti già ricevuti (fr. 453'448.-). </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b><span>D.<span> </span></span></b>Con due separate istanze del <span>24 novembre 2015 AP 1 ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 cifra 3, 839 e 961 CC) sulle tre PPP di proprietà di AO 1 (inc. CA.2015.69 e SO.2015.753) e su quella di proprietà di</span><span> </span>__________ F__________<span> </span><span>(inc. CA.2015.70</span><span> e </span><span>SO.2015.754). La seconda istanza è stata nel seguito ritirata, con conseguente stralcio della procedura e aggravio delle spese (fr. 80.-) a carico della ditta. La prima istanza è invece sfociata in un accordo transattivo, sulla base del quale il Pretore con decisione 21 dicembre 2015 ha ordinato l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a carico dei fogli PPP __________, __________ e __________, sempre con aggravio delle spese (fr. 200.-) a carico di AP 1, assegnandole nel contempo un termine di 30 giorni per promuovere l’azione di accertamento del credito e di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale.</span></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>E.<span> </span></b>Con petizione 30 dicembre 2015 AP 1 ha postulato l’iscrizione definitiva delle suddette ipoteche legali a carico delle PPP <span>__________, __________ e __________</span>, nonché la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 80'000.- oltre interessi del 5% dal 24 novembre 2015 (saldo finale della mercede dovuta) e di fr. 280.- oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2015 (<span>rimborso delle spese processuali sostenute per le due procedure di iscrizione provvisoria delle ipoteche legali). In particolare, l’attrice ha specificato alcune posizioni che compongono la mercede richiesta per le opere </span>“<i>extra contratto</i>” (fr. 154'620.-), ovvero i maggiori costi per le opere relative a lavori di scavo e alla costruzione di un muro esterno di sostegno (fr. 59'824.-, cfr. doc. T, posizione 2 e doc. S) e l’esecuzione di opere aggiuntive che inizialmente si supponeva essere state già eseguite da G__________ (fr. 67'000.-, cfr. doc. T, posizione 1). A tal proposito, l’attrice ha rilevato che l’importo di <br/> fr. 150'000.- posto in deduzione dalla mercede complessiva di <br/> fr. 530'000.- per tener conto dei lavori già effettuati dalla prima impresa è stato quantificato solo sulla base delle informazioni fornite dalla medesima, ritenuto che una verifica effettiva ha potuto accertare che le opere concretamente eseguite da G__________ ammontavano unicamente a fr. 83'000.-. </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>F.<span> </span></b>Con risposta<span> </span>5 febbraio 2016 il convenuto si è opposto alla petizione, postulandone l’integrale reiezione e la conseguente cancellazione delle tre ipoteche legali provvisoriamente iscritte sulle PPP di sua proprietà, nonché la condanna della controparte al versamento in suo favore di fr. 122'505.12 oltre IVA e interessi. In sintesi, il convenuto ha rilevato di non dovere alcunché alla controparte, contestando sia le argomentazioni concernenti il valore delle opere eseguite da G__________, sia la mercede richiesta per gli asseriti lavori “<i>extra contratto</i>”, sia la tempestività dell’istanza di iscrizione delle ipoteche legali. Con contestuale domanda riconvenzionale il convenuto ha chiesto la rifusione degli importi a suo dire da lui pagati in eccesso, e meglio fr. 73'448.- per acconti eccedenti la mercede pattuita (fr. 453'448.- / fr. 380'000.-), <br/> fr. 21'345.- quale ingiustificato pagamento di un importo esposto nella fattura n. 6/14 (doc. P) e in realtà non a suo carico e <br/> fr. 27'712.12 per le spese da lui sopportate per evitare che la gru telescopica acquistata da AP 1 <span>venisse asportata dal cantiere a causa del mancato pagamento</span><span> </span>del prezzo di compravendita.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>G.<span> </span></b>Con replica e risposta riconvenzionale 14 marzo 2016, duplica e replica riconvenzionale 15 aprile 2016 e duplica riconvenzionale 18 maggio 2016 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando le pretese avverse.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b><span>H.<span> </span></span></b><span>Con scritto 13 gennaio 2016 (<i>recte</i>: 2017) AO 1 ha ritirato la sua pretesa di rifusione dell’importo di fr. 27'712.12 riferito alla gru telescopica, riducendo pertanto la sua domanda riconvenzionale da fr. </span>122'505.12 <span>a fr. 94'793.- oltre IVA e interessi.</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span>I.<span> </span></span></b><span> In data 12 dicembre 2017 le parti hanno concordato di sostituire l’ipoteca provvisoria gravante il foglio PPP n. __________ con una garanzia di fr. 26'000.-, versata sul conto della Pretura (inc. SO.2017.862).</span></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>J.<span> </span></b>Dopo l’esperimento dell’istruttoria (comprendente in particolare la perizia 7 dicembre 2018 dell’arch. __________ B__________) e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione <a id="DE_DATA_DECISIONE2">17 febbraio 2021</a> il Pretore ha respinto la petizione, ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sulle PPP n. __________<span> e __________ e la liberazione in favore di AO 1 della garanzia sostitutiva di fr. 26'000.-, e ha </span>accolto parzialmente la domanda riconvenzionale nella misura di fr.<span> 49'831.96 oltre IVA e interessi del 5% dall’8 febbraio 2016. </span>In relazione all’azione principale, la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 6’521.-, sono state poste a carico dell’attrice, pure condannata a versare al convenuto fr. 6’000.- per ripetibili. Quanto all’azione riconvenzionale, la tassa di giustizia e le spese, pari a complessivi fr. 7’721.-, sono state poste per il 40% a carico <span>della convenuta riconvenzionale e per il 60% a carico </span>dell’attore riconvenzionale, il quale è stato <span>condannato </span>a versare alla controparte fr. <span>1'470.- per ripetibili parziali. In sintesi, il Pretore ha quantificato le spettanze di AP 1 in fr. </span>403'616.04 IVA esclusa (<span>fr. 380'000.- + fr. </span>23'616.04 per opere extra-contratto), stabilendo altresì il suo diritto al pagamento dell’importo di fr. 21'345.- di cui alla fattura n. 6/14. Avendo tuttavia AO 1 pagato acconti per complessivi fr. 453'448.04 (IVA esclusa), la medesima non poteva pretendere alcun importo aggiuntivo, dovendo piuttosto restituire al committente quanto da lui versato in eccesso.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>K.<span> </span></b>Con appello 23 ottobre 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di iscrivere in via definitiva le richieste ipoteche legali sulle PPP n. __________ e __________, confermare la garanzia di fr. 26'600.- versata in sostituzione dell’ipoteca legale sulla PPP n. __________, condannare la controparte al pagamento in suo favore di fr. 67'736.07 e fr. 280.- oltre interessi e respingere la domanda riconvenzionale di quest’ultima, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>L.<span> </span></b>Con risposta 23 dicembre 2019 AO 1 si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"><span>E considerato</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>in diritto:</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>1.<span> </span></span></b><span>L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 23 ottobre 2019 contro la decisione </span><span>16 settembre 2019</span><span>, notificata all’appellante il 24 settembre 2019,</span><span> è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 23 dicembre 2019 dell’appellato.</span></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>2.<span> </span></span></b><span>L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.</span></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>3.<span> </span></span></b><span>Nella fattispecie, vi è preliminarmente da osservare che la petizione 30 dicembre 2015 qui in esame, e meglio l’azione condannatoria ivi contenuta, non è stata preceduta da alcun tentativo di conciliazione. Con decisione 21 dicembre 2015, dopo l’iscrizione provvisoria delle ipoteche legali richieste, il Pretore aveva assegnato all’attrice un termine di 30 giorni per “<i>l’inoltro della causa di accertamento del credito e iscrizione dell’ipoteca legale definitiva</i>” ai sensi dell’art. 961 cpv. 3 CC (ritenuto che l’iscrizione definitiva presuppone l’esame pregiudiziale dell’esistenza del credito), e non altresì per l’azione condannatoria, che può, ma non deve, esservi cumulata (v. art. 90 CPC e DTF 137 III 563, consid. 3.4). Ne consegue che la domanda di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale era esente da conciliazione ai sensi dell’art. 198 lett. h CPC, ma che lo stesso non valeva per la congiunta azione condannatoria, tenuto conto che secondo il Tribunale federale, l’elenco di cui all’art. 198 CPC è esaustivo e non include il cumulo di azioni (STF 4A_413/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 5 e 6.1). La dottrina e la giurisprudenza dei tribunali cantonali sono divise in merito alla ricevibilità di una simile azione condannatoria in assenza di preventiva conciliazione, propendendo per l’una o per l’altra soluzione con diverse argomentazioni. L’Obergericht del Canton Berna (II. Zivilkammer) si è ad esempio espresso in favore di un’esenzione dall’obbligo di conciliazione (decisione del 25 giugno 2015, ZK 15 153), mentre l’Obergericht del Canton Zurigo (I. Zivilkammer) in una sua decisione del 17 settembre 2014 (LB130063) ha sancito l’irricevibilità della condannatoria per assenza del presupposto processuale della preventiva conciliazione. Comunque sia la questione, mai affrontata dalle parti né dal giudice di primo grado, non necessita di essere risolta nella presente decisione, per i motivi che seguiranno.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>4.<span> </span></span></b><span>Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto esaminato il fondamento delle pretese attoree relative alle opere extra-contratto, ovvero delle 16 posizioni enunciate nel doc. T (complessivi fr. 154'620.-).</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>5.<span> </span></span></b><span>Quanto alla prima voce di fr. 67'000.-, relativa ai presunti lavori non eseguiti da G__________ (contestazione della deduzione di fr. 150'000.-, a dire dell’attrice da ridurre a fr. 83'000.-), il primo giudice ha in sintesi osservato che l’unico motivo addotto dall’attrice per pretendere una remunerazione aggiuntiva risiede nella sua asserita mancata possibilità di verificare lo stato del cantiere al momento di subentrare nei lavori. Ciononostante, secondo quanto risulta dagli atti, quest’ultima prima di allestire il preventivo 22 agosto 2014 non solo ha ricevuto alcuni piani, il contratto concluso con G__________ e il capitolato per le opere da impresario costruttore (v. replica 14 marzo 2016, p. 3; doc. EE e FF; teste ing. __________ F__________, attivo sul cantiere in relazione alle opere di ingegneria civile; teste arch. __________ L__________, direttore dei lavori), ma ha anche potuto verificare lo stato del cantiere e allestire la sua offerta definitiva prima dell’inizio dei lavori: difatti il presidente del CdA di AP 1 __________ M__________ e almeno uno dei suoi figli hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere verso la fine di luglio 2014, rispettivamente nella fase di transizione tra l’interruzione dei lavori da parte di G__________ e l’inizio dei lavori da parte di AP 1, come confermato sia dai testi __________ F__________ e __________ L__________, sia dall’amministratore unico di G__________ __________ G__________. Il primo giudice ha aggiunto che il prezzo esposto nel preventivo del 22 agosto 2014, sottoscritto da entrambe le parti e confermato nel contratto 28 agosto 2014, costituisce un accordo vincolante. Esso poteva dunque essere modificato con l’accordo delle parti oppure essere unilateralmente annullato invocando un vizio di volontà (errore, dolo o timore ai sensi degli art. 23 seg. CO) o una manifesta sproporzione giusta l’art. 21 CO, sennonché l’attrice non ha invocato nessuno dei predetti istituti, esprimendo unicamente la volontà di rimettere in discussione la deduzione operata e di voler essere retribuita per quanto fatto. Ad ogni modo, nessuna delle succitate norme può trovare applicazione nel caso concreto, poiché gli accordi sul prezzo sono il frutto di libere valutazioni e apprezzamenti delle parti. L’attrice non è stata impedita di chiedere le informazioni ed eseguire gli accertamenti che a suo modo di vedere riteneva necessari per stabilire il valore delle opere eseguite da G__________ e la relativa deduzione da applicare alla sua offerta, e ha poi espresso liberamente la sua volontà di aderire alle condizioni convenute. </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>6.<span> </span></span></b><span>Con il gravame, l’appellante osserva a titolo preliminare che l’attività di G__________ si è limitata all’esecuzione di alcuni lavori sull’arco di 4 mesi circa, mentre il suo intervento ha riguardato tutto lo stabile e ha condotto alla realizzazione di 4 appartamenti, nonché che i lavori sono terminati il 31 luglio 2015 senza che venisse effettuata una sola notifica per difetti. Trattasi di considerazioni generali a valere quale premessa, non contenendo delle censure puntuali avverso il giudizio pretorile.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b>7.<span> </span></b><span>L’appellante ribadisce che, a suo modo di vedere, l’importo di fr. 150'000.- sarebbe una mera stima comunicatale da AO 1 e dall’arch. __________ L__________ (v. deposizione di __________ M__________, verbale del 27 febbraio 2018, p. 5). La medesima vi avrebbe fatto affidamento, non solo non avendo inizialmente potuto valutare l’entità del lavoro già svolto fintanto che G__________ si trovava sul cantiere né misurare quanto eseguito, ma anche in virtù del particolare rapporto di fiducia che la legava a AO 1, il quale per un breve periodo </span><span>(26 maggio 2015 – 31 agosto 2015) è addirittura stato il presidente del suo CdA con diritto di firma individuale (doc. B). A suo dire, l’importo pattuito fra le parti non ha potuto essere preventivamente verificato da qualcuno cognito in materia, come l’arch. __________ L__________ o l’ing. __________ F__________. Una debita verifica nel dettaglio dei lavori effettivamente eseguiti da G__________ neppure poteva essere effettuata sulla base di alcuni piani e del contratto, né di una semplice visita del cantiere, in assenza di un descrittivo delle opere che indicasse quantità e metrature di quanto eseguito e in assenza di misurazioni, che neanche il convenuto pretende siano state realizzate prima della fissazione dell’importo di fr. 150'000.-. Secondo la sua opinione, tale importo sarebbe stato errato. Innanzitutto, il valore delle opere eseguite da G__________ ammonterebbe unicamente a fr. 83'000.-, come illustrato nel doc. O e nella distinta di cui al doc. PP, confermata dai testi __________ G__________, __________ F__________ e __________ L__________. In aggiunta a ciò, l’istruttoria ha dimostrato che la mercede riconosciuta a G__________ non inglobava soltanto delle opere contrattuali/edificatorie (che potevano pertanto essere computate nella somma globale d’appalto), ma anche opere a regia non previste inizialmente nel contratto (v. teste __________ G__________,</span> <span>verbale del 16 maggio 2017, p. 3 a metà). Più precisamente, l’importo totale relativo al lavoro eseguito da G__________ riguardava all’incirca per 1/3 delle opere extra-contrattuali (v. anche perizia, domanda 3, p. 3 seg.), che dunque non dovevano essere dedotte nel preventivo. AO 1 e __________ L__________ dovevano saperlo, poiché hanno negoziato con G__________ la sua liquidazione finale, fondandosi anche sui bollettini di lavoro allestiti da quest’ultima per le opere extra-contrattuali (v. testi __________ G__________, ____________________ F__________ e __________ L__________). La controparte l’avrebbe pertanto ingannevolmente indotta a ritenere che la cifra di fr. 150'000.- fosse veritiera e che si riferisse a opere contrattuali, laddove conoscendo la reale situazione, AP 1 avrebbe aumentato la propria pretesa di remunerazione perlomeno dell’importo pagato alla ditta uscente per le opere extracontrattuali, ovvero fr. 47'002.54. Il Pretore avrebbe dovuto considerare tale circostanza e applicare d’ufficio il diritto anche senza l’espressa invocazione degli art. 24 o 28 CO, ritenuto che il committente sarebbe pure tenuto a risarcirle il derivante danno sulla base della <i>culpa in contrahendo</i>. A mente dell’appellante si dovrebbe pure considerare che AO 1 ha pagato a G__________ un importo totale di fr. 144'210.- e non di fr. 150'000.-.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> </b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>8.<span> </span></span></b><span>Ora, anche se il giudice deve applicare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), ciò può solamente avvenire sulla base di fatti correttamente e sufficientemente sostanziati. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>In particolare, la questione delle opere extra-contrattuali eseguite da G__________ (secondo il perito: pulizia e sgombero di materiale della vecchia struttura presente sul fondo, ponteggi e regie, per un totale di fr. 37'898.58), rispettivamente della distinzione fra opere edificatorie e non edificatorie, non trova un chiaro fondamento nelle allegazioni esposte dall’attrice nei suoi scritti introduttivi (quanto piuttosto nelle sue conclusioni di causa, v. p. 8), per cui la sua ammissibilità in questa sede (art. 317 CPC) è dubbia. Parimenti, negli allegati di prima sede l’appellante non ha approfondito la tesi dell’errore, sostanziando l’adempimento delle relative condizioni (errore su una determinata circostanza di fatto, essenziale dal punto di vista oggettivo e soggettivo, riconoscibilità per la controparte, contestazione entro l’anno, v. art. 24 e 31 CO), né tantomeno quella del dolo (approfondimenti pure assenti nel gravame). Essa si è limitata ad osservare nella petizione (p. 4) e nella replica e risposta riconvenzionale (p. 2-3) che l’importo di fr. 150'000.- sarebbe il mero frutto di una comunicazione della controparte non verificabile prima dell’allestimento dell’offerta e dell’inizio dei lavori per l’impossibilità di accedere al cantiere, rispettivamente il risultato di una stima grossolana da lei eseguita sulla base di alcuni documenti. Solamente con le conclusioni (v. p. 8) essa ha poi aggiunto che il committente l’avrebbe ingannata comunicandole che i fr. 150'000.- spettanti a G__________ erano esclusivamente riferiti a opere edificatorie (allegazione rimasta priva di riscontri probatori), senza specificare quali di esse sarebbero sorprendentemente risultate inadempiute.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>9.<span> </span></span></b><span>Ad ogni modo, che alcune opere eseguite da G__________ non fossero incluse nel suo contratto doc. FF e nella mercede ivi pattuita e siano dunque state retribuite separatamente a regia, o che esse non fossero di natura edificatoria, ancora non significa che le stesse non riguardassero i lavori da impresario costruttore qui in oggetto (parziale demolizione e costruzione di un nuovo immobile) o che esse non fossero contemplate nell’importo globale calcolato nel preventivo di AP 1 (fr. 561'024.- IVA esclusa secondo l’allegato n. 4 di cui al doc. G). Del resto, l’appellante non risulta aver ripreso fedelmente il contratto doc. FF e la mercede stabilita dal committente con G__________ (quest’ultima ammontante a fr. 410'000.- IVA esclusa e dunque notevolmente inferiore a quella di cui al doc. G), sottoponendo piuttosto una propria autonoma offerta. Lo stesso doc. G non include solamente opere edificatorie, bensì anche di installazione del cantiere, demolizione e smaltimento di materiale. L’appellante non approfondisce tale questione, spiegando e dimostrando perché le opere a regia di G__________, rispettivamente le relative opere non edificatorie non potessero essere considerate nel preventivo doc. G. La stessa nemmeno illustra debitamente quali opere comprese nella mercede complessiva di fr. 530'000.- e che riteneva già eseguite, siano invece sorprendentemente risultate inadempiute.</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Che il valore complessivo dei lavori di G__________ fosse vicino alla cifra di fr. 150'000.- pattuita fra le parti è confermato sia dalla perizia (p. 4), sia dalla somma effettivamente versata da AO 1, mentre l’importo di fr. 83'000.- proposto da AP 1 (doc. O e PP) non ha trovato alcun riscontro negli atti (né nella perizia, né nelle testimonianze di __________ F__________, __________ L__________ o __________ G__________). L’appellante non mette in discussione l’attendibilità dei testi, né l’esperimento di almeno un sopralluogo sul cantiere, né la ricezione del contratto doc. FF, di alcuni piani e del capitolato, né contesta in maniera convincente di avere avuto la possibilità di chiedere alla committenza tutte le informazioni e i documenti che riteneva necessari. Essa neppure in questa sede spiega e dimostra perché non avrebbe potuto svolgere le misurazioni che riteneva opportune nella fase di transizione menzionata dal primo giudice (tenuto pure conto delle ferie dell’edilizia, v. teste</span> __________<span> G__________, verbale del 16 maggio 2017, p. 2), né può pretendere, quale impresa di costruzioni, di non avere avuto le cognizioni per valutare la situazione e formulare un’offerta accettabile per la controparte. In tal contesto, l’importo di fr. 150'000.- è da considerare quale risultato delle trattative e delle valutazioni delle due parti coinvolte. Lo stesso preventivo del 22 agosto 2014 indica che l’offerta ivi contenuta è definitiva, non menzionando pertanto una situazione provvisoria in attesa di ulteriori accertamenti, per cui il committente poteva in buona fede farvi affidamento. Non essendo dimostrato che l’appellante abbia ricevuto informazioni erronee (ritenuto del resto che l’istituto della <i>culpa in contrahendo</i> presuppone di principio la mancata conclusione di un contratto), dovendosi confermare che la medesima è stata posta nelle condizioni di poter valutare la situazione sul cantiere e maturare liberamente una decisione, rispettivamente non emergendo sufficienti elementi per ammettere un errore essenziale o un inganno, le argomentazioni contenute nell’impugnativa non possono pertanto sovvertire il giudizio pretorile su questo aspetto.</span></p> <p class="MsoNormal"><b><u><span><span> </span></span></u></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>10.<span> </span></span></b><span>Quanto alla posizione n. 2 di cui al doc. T (pretesa aggiuntiva di fr. 59'824.- per maggiori costi di scavo e costruzione del muro di sostegno al confine, v. anche doc. S), il Pretore ha rilevato che per l’edificazione del muro era stato preventivato fra le parti un prezzo forfettario e globale di fr. 15'000.- (doc. G, preventivo 13 agosto 2014, allegato n. 4, pos. 3). Invece, i lavori di scavo e trasporto del materiale in discarica, compresi quelli necessari per il muro, erano contemplati nel modulo d’offerta secondo prezzi unitari quantificati in complessivi fr. 8'886.- (doc. G e doc. H, pag. 31 seg.). A tal riguardo, il giudice di prima sede ha evidenziato che le condizioni per accogliere una richiesta di maggiorazione di prezzi forfettari/ globali e di prezzi unitari sono differenti: l’attrice avrebbe dunque dovuto illustrare in maniera distinta quali maggiori lavori e spese si sarebbero resi necessari in relazione all’opera per cui era previsto il prezzo a corpo e quali in relazione alle opere di scavo per le quali erano previsti prezzi unitari. Ciò non è tuttavia avvenuto. Per dimostrare la sua maggiore pretesa, essa ha versato agli atti il doc. S e quantificato tutti i costi sulla base di prezzi unitari, stravolgendo pertanto unilateralmente gli accordi iniziali. Il Pretore ne ha concluso che per l’importo forfettario di fr. 15'000.- non è possibile ammettere alcuna maggiorazione. Per quanto riguarda invece gli scavi parziali e i relativi prezzi unitari, il perito ha potuto verificare e quantificare un prezzo congruo alle prestazioni effettivamente svolte solo per tre posizioni di cui al doc. S, riguardanti lo smaltimento e il trasporto del materiale di scavo, ammontante a complessivi fr. 22'305.04 (fr. 9'234.- + fr. 12'760.- + fr. 311.04, cfr. perizia, domanda 4, pag. 4 seg.). Secondo quanto accertato dal giudice di prime cure, gli altri quantitativi e costi esposti nel doc. S non possono per contro essere riconosciuti poiché non risultano dimostrati, non disponendo il perito di dati sufficienti per stabilirne la correttezza e la conformità. </span><span>Il Pretore ha pertanto riconosciuto unicamente un maggior prezzo per le opere di scavo, smaltimento e trasporto di fr. 13'419.04 (fr. 22'305.04 – fr. 8'886.-).</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>11.<span> </span></span></b><span>L’appellante si oppone a questo accertamento. Essa rileva innanzitutto l’applicabilità delle norme SIA 118, ed. 2013 (doc. BB) richiamate dall’art. 1 del contratto doc. G, ed evidenzia che il relativo art. 5 cpv. 2 impone al committente, e soprattutto a quello assistito da una DL, di accertare in particolare la natura del terreno e allegare tale informazione ai dati d’appalto, ritenuto che egli deve rispondere di eventuali indicazioni difettose che hanno condotto all’allestimento di un preventivo scorretto e conseguentemente pagare all’appaltatrice una remunerazione supplementare (art. 58 cpv. 2 delle norme SIA 118). Nel caso concreto, né AO 1 né l’arch. __________ L__________ o l’ing. __________ F__________ avrebbero adempiuto a tale obbligo (ciò che nemmeno il convenuto ha preteso in causa). Essi non hanno comunicato alcunché e non hanno effettuato alcun sondaggio del terreno. Anche nel doc. H (descrittivo dell’opera) non vi sono indicazioni relative al muro, e le informazioni contenute alle p. 31 seg. relative agli scavi parziali non hanno trovato corrispondenza nella reale natura del terreno. In altre parole, il descrittivo dello scavo da eseguire sarebbe stato </span><span>manifestamente errato. Solo al momento dello scavo si sono potute appurare la reale natura del terreno ove andava edificato il muro (ben più complessa di quanto preventivato, vista la presenza di massi nel sottosuolo), l’instabilità del muro già esistente e la necessità di eseguire opere di consolidamento, con il conseguente aumento dei costi (</span><span>v. teste __________ P__________, verbale 14 marzo 2017, p. 2). Per quanto è dato capire, l’appellante sostiene altresì di essere stata nuovamente ingannata dal committente, il quale le avrebbe comunicato che i costi per l’edificazione del muro (previsti nel doc. G per fr. 15'000.-) dovevano essere compresi nella mercede complessiva del contratto (che la stessa avrebbe ripreso “<i>pari pari</i>” dal contratto di G__________), quando in realtà tale edificazione non era inizialmente contemplata né nel capitolato doc. H, né nelle pattuizioni con G__________ (doc. FF), che intendeva fatturarla separatamente (v. appello, p. 8). Pertanto, l’edificazione del muro non sarebbe da conteggiare nel prezzo globale e meglio non si dovrebbe ammettere la pattuizione di un prezzo globale a tal riguardo (che può essere stabilito solamente sulla base di dati chiari e completi, v. art. 40 delle norme SIA 118). La mercede andrebbe dunque quantificata </span><span>sulla base dell’art. 374 CO (ovvero secondo il valore del lavoro e le spese sostenute). Quanto al dettaglio di cui al doc. S relativo ai maggiori costi per gli scavi, l’appellante sostiene di non aver in alcun modo stravolto gli accordi, poiché la mercede per i lavori di scavo è sempre stata di tipo unitario: se i quantitativi concreti sono risultati maggiori di quelli previsti nel capitolato, essi sono da retribuire di conseguenza. A dire dell’appellante, il perito (perizia, domande 4 e 5) ha confermato l’aumento dei costi alla luce delle prestazioni concretamente eseguite, ha verificato le posizioni di cui al doc. S e ha ritenuto di poterle confermare, colmando la mancanza di riscontri documentali con la propria esperienza (laddove se non fosse stato convinto del buon fondamento degli importi ivi esposti, lo avrebbe certamente rimarcato). Egli ha solo corretto leggermente al ribasso la fatturazione dell’appellante, ratificando sostanzialmente la fattura doc. S e stabilendo il suo diritto a una maggiorazione di fr. 56'765.04. Il Pretore non avrebbe dunque potuto discostarsi da tale accertamento e negare la sufficiente dimostrazione del credito. Subordinatamente, l’appellante rileva che il committente nella sua risposta (p. 6, v. anche doc. 6) ha perlomeno riconosciuto di essere debitore dell’importo di fr. 30'000.- per la realizzazione del muro. All’importo di fr. 13'419.04 riconosciuto dal Pretore per maggiori costi andrebbe perlomeno aggiunto tale importo, per un totale di fr. 43'419.04.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>12.<span> </span></span></b><span>Nel caso in cui la mercede sia preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), il prezzo può essere forfettario, globale o unitario. Di principio, il prezzo forfettario vincola le parti ed esclude ogni aumento a favore dell’appaltatore con alcune eccezioni, come ad esempio le modifiche di ordinazione concordate e accettate dai contraenti, la presenza di circostanze straordinarie che non erano state previste dalle parti o erano state dalle medesime espressamente escluse o un aumento dei costi causato dal committente (<span>Gauch</span>, Der Werkvertrag, 6° ed. 2019, n. 904; DTF 104 II 315; art. 373 cpv. 2 CO).</span><span> </span><span>Il </span><span>prezzo globale invece garantisce all’impresa a determinate condizioni, oltre che la mercede stabilita, anche gli aumenti di prezzo per variazione del costo dei salari e dei materiali. Il prezzo unitario è pure fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità e può quindi, per quanto riguarda il costo finale complessivo, variare a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (IICCA del 26 maggio 1999, inc. 12.1998.284, consid. 2). </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b>13.<span> </span></b><span>Nella fattispecie, che siano emerse alcune difficoltà nelle opere di scavo ed edificazione del muro è attestato dalle testimonianze di</span><span> __________</span><span> P__________ (verbale 14 marzo 2017, p. 2) e di __________ F__________ (verbale del 6 febbraio 2017, p. 2-3). Anche il perito, nel rispondere alla domanda n. 5, ha indicato che a suo avviso<i> “il superamento del preventivo (importo stimato CHF 23'886.00) avrebbe potuto anche essere giustificato, vista la complessità dell’opera da realizzare</i>”. È pertanto verosimile che AP 1 non abbia potuto preventivare i costi in maniera accurata, rispettivamente è corretto affermare che i prezzi unitari debbano essere aggiornati sulla base dei dati reali. Per contro, l’appellante non può essere seguita quando sostiene genericamente, senza alcuna spiegazione, di avere ripreso il contratto e la mercede pattuiti con G__________, rispettivamente di essersi basata sul costo dell’opera stabilito da G__________ per allestire la propria offerta (essendo già solo di primo acchito l’importo esposto nel doc. FF ben inferiore a quello di cui al doc. G, v. anche sopra, consid. 9), né quando sostiene di essere stata ingannata dal committente: trattasi di una mera allegazione di parte priva di riscontri concreti, ritenuto peraltro che l’ultima pagina del doc. FF (documento pacificamente trasmessole) illustrava chiaramente che G__________ avrebbe fatturato separatamente la realizzazione del muro. Il relativo importo forfettario di fr. 15'000.-, inserito nel preventivo doc. G insieme al prezzo unitario per gli scavi (fr. 8'886.-) è stato dunque liberamente pattuito fra le parti. D’altronde, nulla agli atti permette di determinare se e di quanto eventualmente aumentare l’importo di fr. 15'000.-, non avendo il perito né potuto verificare la correttezza delle relative posizioni esposte nel doc. S (perizia, p. 4 e 5), né fornito alcuna indicazione sul valore dei lavori di realizzazione del muro, per cui a tal proposito non può essere concessa alcuna maggiorazione, a conferma del giudizio di primo grado. Analoghe lacune impediscono di determinare se e di quanto aumentare ogni singola posizione di cui al doc. H (p. 31 seg.) relativa agli scavi parziali, poiché né l’appellante né il perito hanno esposto le proprie considerazioni riferendosi al capitolato. Il perito ha unicamente potuto verificare e quantificare le 3 posizioni del doc. S di cui si è sopra riferito, lasciando inalterati gli ulteriori importi indicati dall’attrice poiché non in grado di verificarli, in assenza dei dati necessari (v. perizia, risposte 4 e 5). L’appellante non può pertanto essere seguita quando afferma che il perito ha confermato la correttezza delle rimanenti posizioni di cui al doc. S. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Si può unicamente costatare (malgrado l’appellante non esponga particolari considerazioni a tal proposito) che le tre posizioni verificate e quantificate dal perito, relative allo smaltimento dei materiali di scavo (complessivi fr. 22'305.04), possono essere individuate nell’importo di fr. 3'456.- di cui alla p. 33 del doc. H (“trasporto al deposito di cantiere o dell’impresa”), mentre gli ulteriori importi di cui al doc. H, riguardanti diverse prestazioni, non possono essere posti in deduzione, come erroneamente effettuato dal primo giudice. Ne discende che nella quantificazione del maggiore costo per i lavori di scavo, dall’importo di fr. 22'305.04 accertato dal perito dev’essere dedotto unicamente l’importo di fr. 3'456.-, per un totale di fr. 18'849.04 di maggiori costi (invece che di fr. 13'419.04).</span></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><b><span>14.<span> </span></span></b><span>L’appellante non può pretendere che ai maggiori costi giudizialmente accertati per l’edificazione del muro e per gli scavi venga aggiunto l’importo di fr. 30'000.-. Da un esame degli atti non risulta difatti che AO 1 abbia riconosciuto tale importo quale maggiore costo. Egli ha piuttosto sostenuto che in corso d’opera le parti avevano concordato per tali lavori una mercede complessiva di fr. 30'000.- oltre IVA, già oggetto di fatturazione e già saldata (v. risposta, p. 6 e 8). L’attrice nella sua replica (p. 7) ha contestato tale cifra, a suo dire fissata unilateralmente dal committente e da questi pure inserita nel doc. 6 senza interpellarla, ritenuto che quest’ultimo documento faceva parte del piano di acconti. In simili circostanze e in assenza di migliori spiegazioni, si può unicamente constatare che AO 1 ha riconosciuto per tali opere un maggior costo di fr. 6'114.- (fr. 30'000.- - fr. 23'886.-), inferiore a quello qui accertato di fr. 18'849.04, che rimane pertanto immutato.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>15.<span> </span></span></b><span>Nel seguito della decisione, il giudice di primo grado ha verificato le ulteriori posizioni di cui al doc. T (dalla n. 3 alla n. 16), accogliendole solo in parte per l’ammontare complessivo di fr. 10'197.-. Tali considerazioni non sono contestate con l’appello e vanno qui confermate.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>16.<span> </span></span></b><span>In relazione alla pretesa riconvenzionale avanzata da AO 1 chiedente la rifusione di fr. 21'345.- (importo contenuto nella fattura n. 6 del 3 novembre 2014 di cui al doc. P e relativo all’</span><span>assistenza fornita da AP 1 alla ditta K__________ per opere da fabbro), il Pretore l’ha respinta, rilevando che tale posizione non era inclusa nell’allegato </span><span>n. 3 del preventivo doc. G, per cui trattavasi di una prestazione non compresa nell’importo di fr. 380'000.- a cui l’attrice aveva diritto e da fatturare separatamente. </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>17.<span> </span></span></b><span>A tal proposito, l’appellante sostiene che il Pretore avrebbe</span><span> </span><span>dimenticato di aggiungere questa cifra alle sue spettanze al momento del confronto fra le stesse e quanto già pagato dal committente. Pertanto, anche nell’ipotesi di una conferma degli importi accertati dal Pretore per le opere extra contratto, all’ammontare di fr. </span><span>403'616.04 (oltre IVA) andrebbero aggiunti fr. 21'345.-.</span><span> <span>L’appellato si oppone, osservando unicamente che, a suo modo di vedere, essendo l’importo già stato pagato, esso non può essere aggiunto agli importi pretesi da AP 1.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>18.<span> </span></span></b><span>Per determinare quale parte può vantare un credito residuo nei confronti dell’altra, occorre confrontare </span><span>le pretese complessive di AP 1 (contrattuali ed extracontrattuali) e quanto già pagato da AO 1 </span><span>(fr. </span><span>453'448.-, importo qui non controverso). </span><span>Ora, in questa sede nessuno contesta che la fattura </span><span>n. 6 del 3 novembre 2014 di cui al doc. P per complessivi fr. 64'600.- oltre IVA (di cui fr. 21'345.- per l’assistenza alla ditta K__________), facente parte dello “Stato Avanzamento Lavori” (SAL) del 31 ottobre 2014, sia stata pagata, o che la stessa fosse dovuta. </span><span>Secondo il Pretore, i </span><span>fr. 21'345.- non erano compresi nel preventivo di fr. 380'000.- e sarebbero dunque da conteggiare quale opera extracontrattuale. Sennonché ciò non può avvenire, perché l’attrice non lo ha mai preteso: anzi, con la replica e risposta riconvenzionale 14 marzo 2016 (p. 7) ha rilevato che la posizione era prevista contrattualmente e che era contenuta nel preventivo. Più in generale, la medesima non l’ha mai rivendicata quale posizione extracontrattuale, né includendola nel relativo importo complessivo di </span><span>fr. 154'620.- (cfr. doc. S e T), né conteggiandola separatamente. </span><span>Non essendo supportata da una debita allegazione di primo grado e da una corrispondente richiesta di giudizio, la censura non può pertanto modificare il giudizio impugnato.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>19.<span> </span></span></b><span>Quando infine l’appellante sostiene che, avendo AO 1 pagato acconti maggiori ai fr. 380'000.- pattuiti nel doc. G, egli sarebbe stato consapevole che quanto commissionato e da lei eseguito fosse nettamente superiore a quanto previsto nel contratto, la censura è troppo generica e non basta per sovvertire il giudizio di primo grado e dimostrare che tutto quanto versato a titolo di acconto fosse necessariamente dovuto. Il pagamento degli acconti avviene d’altronde con la riserva, perlomeno implicita, di una liquidazione finale ove il committente dovrà, a dipendenza delle circostanze, versare il saldo di quanto non ancora remunerato oppure pretendere la restituzione degli acconti versati in eccesso.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>20.<span> </span></span></b><span>Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto solo in relazione all’ammontare dei maggiori costi per i lavori di scavo (fr. 18'849.04 invece che fr. 13'419.04). Le spettanze complessive dell’appaltatrice ammontano pertanto a fr. 409'046.04 (fr. 380'000.- + fr. 18'849.04 + fr. 10'197.-). Confrontate con le spettanze del committente (fr. 453'448.-), ne deriva un saldo a favore di quest’ultimo di fr. 44'402.- (oltre a IVA e interessi) invece che di fr. </span><span>49'831.96</span><span>. Il dispositivo n. 2.1 della decisione pretorile viene conseguentemente modificato. Vista la lieve entità della correzione, che riguarda unicamente una questione di calcolo senza toccare i ragionamenti del primo giudice e i fondamenti della sua decisione, si giustifica di lasciare immutate la quantificazione e la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>A tal riguardo, laddove l’appellante chiede, con riferimento all’azione riconvenzionale, fr. 3'000.- di ripetibili per la desistenza della controparte relativamente alla sua pretesa di fr. 27'712.12 (gru telescopica), la censura è insufficientemente motivata e comunque priva di fondamento, poiché il primo giudice ne ha già tenuto conto nella commisurazione della reciproca soccombenza: il confronto fra le pretese complessive inizialmente avanzate da AO 1 e l’importo a esso riconosciuto corrisponde difatti a una soccombenza di quest’ultimo pari all’incirca al 60%, così come stabilito nella decisione impugnata e applicato anche nel calcolo delle ripetibili parziali. In assenza di ulteriori contestazioni relative al calcolo pretorile sulla base del RTar, l’importo attribuito dal primo giudice a AP 1 (fr. 1'470.-) dev’essere confermato. L’appellante sostiene poi che il Pretore non ha spiegato come abbia calcolato le ripetibili di fr. 6'000.- da versare alla controparte nell’ambito dell’azione principale, ma non contesta né il valore litigioso indicato dal primo giudice (fr. </span><span>80'280.-)</span><span>, né il suddetto l’importo, comunque inferiore al minimo tariffale previsto dall’art. 11 cpv. 1 RTar e dunque per lei favorevole. Anche questo importo dev’essere pertanto confermato.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>21.<span> </span></span></b><span>Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 117'848.03 (fr. 67'736.07 + fr. 280.- + fr. </span><span>49'831.96)</span><span>, seguono la soccombenza dell’appellante, che può considerarsi integrale (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4’000.-, per cui la somma di fr. 7'200.- rivendicata dall’appellato senza motivazione e senza il supporto di una nota d’onorario non può essere riconosciuta.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>22.<span> </span></span></b><span>Nella fattispecie sia il valore litigioso della domanda principale che quello della domanda riconvenzionale (art. 51 e 53 LTF) superano i fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><span>Per questi motivi,</span></p> <p class="MsoNormal"><span>richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>decide:</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><span> <b>1.</b> L’appello 23 ottobre 2019 di AP 1 <b>è parzialmente accolto.</b></span></p> <p class="MsoNormal"><span> Di conseguenza la decisione </span><a id="DE_DATA_DECISIONE"><span>17 febbraio 2021</span></a><span> del Pretore </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b><span>della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span><i><span> 1. Invariato.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> 1.1. Invariato.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> 1.2. Invariato.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> 1.3. Invariato.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> 2. Invariato.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> </span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> 2.1. AP1, è condannata a versare a</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> AO1, fr. </span></i><i>44'402.- </i><i><span>(+ IVA) oltre</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> interessi del 5% dall’8 febbraio 2016.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> </span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> 2.2. Invariato.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span> 3. Invariato.</span></i></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b> 2.</b> Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte <br/> fr. 4'000.- per ripetibili di seconda sede.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>3.</b> Notificazione:</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="R1"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>- </span></p> <p class="MsoNormal"><span>- </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"> </p> </td> </tr> </table> <p class="R1"> Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"><b><span>Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><span>Il presidente La vicecancelliera</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Rimedi giuridici </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><span>Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).</span><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </div></body></html>