Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 25. März 2013 (400 12 366) ____________________________________________________________________ Obligationenrecht Architektenvertrag - Kosteninformationspflicht des Architekten Besetzung Vorsitzender Richter Edgar Schürmann, Richter René Bor er (Ref.), Rich- terin Barbara Jermann Richterich; Gerichtsschreiberin Karin Arber Parteien A. ____, vertreten durch Advokat Dr. Gerry Petitjean, Steinentorstrasse 35, 4010 Basel, Kläger und Berufungsbeklagter gegen B. ____ und C. ____, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Siegenthaler, Marktgasse 1, Postfach 102, 8402 Winterthur, Beklagte und Berufungskläger Gegenstand Obligationenrecht allg. / Forderung Berufung gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Arlesheim vom 18. September 2012 A. Mit Entscheid vom 18. September 2012 hiess das Bezirksgericht Arlesheim die Klage des Architekten A.____ gegen die Bauherren B.____ und C. ____ betreffend Forderung aus Archi- tekturleistungen für den Umbau und Anbau an deren Ein familienhaus gut und verurteilte die Beklagten, dem Kläger in solidarischer Verbindung den Betrag von CHF 62'300.25 nebst 5% Seite 2 http://www.bl.ch/kantonsgericht Zins seit 10. September 2009 zu bezahlen. Das Bezirksgerich t auferlegte die Friedensrichter- kosten von CHF 110.00 sowie die Gerichtsgebühr von CHF 7' 000.00 nebst Gutachterkosten von CHF 11'150.00 den Beklagten in solidarischer Verbind ung und verpflichtete die Beklagten ausserdem, dem Kläger eine Parteientschädigung von CHF 23'506.20 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) in solidarischer Verbindung zu bezahlen. Zur Begründung des Urteils wurde im Wesentlichen ausgeführt, das Rechtsverhältnis enthalte Elemente des Werkvertrages und des Auftrages. Vorliegend stehe neben dem Umfang der Archi tekturleistungen und dem damit ver- bundenen Honorar vorwiegend die Sorgfaltspflicht des K lägers bei der Kosteninformation zur Diskussion. Es rechtfertige sich, aufgrund des Inhalts der Ve reinbarung diese Aspekte gestützt auf das Auftragsrecht zu beurteilen. Die SIA-Normen se ien nicht vereinbart und deshalb nicht anwendbar. Umstritten seien der Umfang der vom Kläger erbrachten Architekturleistungen und die Höhe des damit verbundenen Honorars. Der Kläger mache einen Aufwand von 606 Stunden geltend. Aus dem Gerichtsgutachten inkl. Beantwortung der Zusatzfragen zeige sich, dass das vom Kläger geltend gemachte Honorar durchaus den von ih m geleisteten Arbeiten entspreche. Der geltend gemachte Betrag von CHF 62'300.25 (faktu rierter Betrag von CHF 74'300.00 ab- züglich des von den Beklagten geleisteten Betrages von CHF 12'000.00) sei - vorbehältlich ei- ner Sorgfaltspflichtverletzung - durch die Beklagten gesch uldet. Die Beklagten würden einen Vertrauensschaden geltend machen und sich auf den Stand punkt stellen, wenn bereits bei Ab- schluss des Vorprojekts eine korrekte Kostenschätzung abgegeben worden wäre, hätten sie die Projektierung aufgrund der Höhe der Kosten bereits En de August 2008 abgebrochen, weshalb ab diesem Zeitpunkt kein weiterer Projektierungsaufwa nd angefallen wäre. Der Kläger habe rund drei Wochen nach Abschluss der Vorprojektierung un d vor Baueingabe vom 8. Oktober 2008 am 23. September 2008 eine "Grobkostenschätzung" m it einem Total von CHF 735'000.00 erstellt. Es sei zu prüfen, ob diese Gr obkostenschätzung pflichtwidrig zu spät erfolgt sei. Da die SIA-Normen nicht anwendbar seien, müsse der Zeitpunkt für die Verpflich- tung zur Erstellung einer ersten Kostenschätzung davon a bhängig gemacht werden, ab wel- chem Zeitpunkt eine solche möglich und sinnvoll gewesen se i. Verschiedene Gründe würden dafür sprechen, mit der Erstellung einer ersten Grobkos tenschätzung zuzuwarten, bis das Vor- projekt tatsächlich konsolidiert gewesen sei und keine wesentlichen Änderungen mehr erfahren habe. Nachdem der Kläger mit wechselnden Ansprüchen de r Bauherrschaft konfrontiert gewe- sen sei, das Projekt noch nicht konsolidiert gewesen se i und die Bauherrschaft noch keine kon- kreten Vorstellungen über die Einrichtung und deren Qu alität gehabt hätten, könne dem Kläger unter diesen Umständen keine Sorgfaltspflichtverletzung bezüglich Zeitpunkt der Erstellung der Grobkostenschätzung nachgewiesen werden. Zudem sei nicht erwiesen, dass der Bauherr En- de Vorprojektphase bereits eine Kostenschätzung verlangt h abe. Anfang Oktober 2008 habe die Raumstruktur und die Erschliessung festgestanden, di e Detailprojektierung habe sich je- doch teilweise bis Ende Februar 2009 hingezogen. Gerad e die Änderungen nach Eingabe des Bauprojekts würden zeigen, dass die Erstellung eines ver bindlichen Kostenvoranschlags vor Ende Februar 2009 nicht möglich gewesen sei, sodass dem K läger auch bezüglich Zeitpunkt der Erstellung des ersten Kostenvoranschlags keine Sorgfal tspflichtverletzung nachgewiesen werden könne. Es stelle sich weiter die Frage, ob der Kläger bei der Grobkostenschätzung vom 23. September 2008 in der Höhe von CHF 735'000.00 se ine Sorgfaltspflichtverletzung bezüg- lich Kosteninformation genügend wahrgenommen habe un d ob die Beklagten darauf vertrauen konnten, dass diese Kosten künftig nicht überschritten würde n. Der erste detaillierte Kostenvor- anschlag von CHF 927'600.00 sei umgehend verworfen wo rden und ein zweiter detaillierter Kostenvoranschlag vom 27. März 2009 aufgrund von Einspa rungsmöglichkeiten auf CHF 798'400.00 gesenkt worden. Dieser sei erheblich höh er als die Grobkostenschätzung, so dass die Ursachen dieser Kostenüberschreitung zu prüfen seien. Die Beklagten hätten nicht auf die Exaktheit der Grobkostenschätzung vom 23. September 2008 vertrauen dürfen, denn der von den Beklagten zitierte Bundesgerichtsentscheid 4C.424/ 2004 unterscheide sich in mehrfa- cher Hinsicht vom vorliegenden Fall. Es scheine vorliegend angemessen, sich bei der Grobkos- Seite 3 http://www.bl.ch/kantonsgericht tenschätzung vom 23. September 2008 an einer Toleranzgrenze von +/- 20% zu orientieren, auf dessen Einhaltung der Bauherr habe vertrauen können. D abei werde berücksichtigt, dass sich das Vorprojekt zum Zeitpunkt der Grobkostenschätzung a ufgrund der rollenden Planung noch im Fluss befunden habe, bei Umbauten die Toleranzgren ze generell höher angesetzt werde als bei Neubauten und das Projekt aufgrund der etappenweisen Verwirklichung eine gewisse Kom- plexität aufgewiesen habe. In der Folge prüfte das Be zirksgericht, ob die Toleranzgrenze von +/- 20% überschritten wurde. Dazu verglich sie die Grobko stenschätzung vom 23. September 2008 und den Kostenvoranschlag vom 27. März 2009 unter B erücksichtigung der Posten, wel- che aufgrund nachträglicher Änderungen bei der Grobkos tenschätzung nicht berücksichtigt wurden oder nachträglich wegfielen. Nach entsprechender Bereinigung setzte die Vorinstanz für den Vergleich bei der Grobkostenschätzung einen Betrag von CHF 610'200.00 und beim Kos- tenvoranschlag vom 27. März 2009 von CHF 730'600.00 ein . Dabei nahm sie unter anderem einen Abzug von CHF 50'000.00 für die Küche vor und begründete dies damit, dem Architekten könne nicht vorgeworfen werden, dass er in der Grobkostenschätzung von einer Kücheneinrich- tung in Höhe von CHF 40'000.00 ausgegangen sei, da kein e Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien, dass bereits bei der Erstellung der Grobkostenschät zung von einer Küche im Luxusseg- ment von CHF 90'000.00 hätte ausgegangen werden müsse n. Nach Vergleich der bereinigten Beträge von CHF 610'200.00 und CHF 730'600.00 stellt e die Vorinstanz eine Kostensteigerung von 19.37% fest. Sie führte weiter aus, dass in dieser K ostensteigerungsberechnung die von den Beklagten anerkannten Änderungswünsche bezüglich Dach - und Terrassengestaltung, die nach der Grobkostenschätzung in das Projekt eingeflossen seien, nicht berücksichtigt und un- möglich kostenneutral gewesen seien. Würden diese Änderungen als Zusatzkosten berücksich- tigt, für die der Kläger nicht einzustehen habe, würde die Mindest-Toleranzgrenze von +/- 20% deutlich unterschritten. Da die Toleranzgrenze eingehalten sei, sei davon auszugehen, dass der Kläger seine Sorgfaltspflichten nicht verletzt habe. De r geltend gemachte Vertrauensschaden entbehre damit der Grundlage und könne nicht zu einer Reduktion des Honorars führen. B. Gegen diesen Entscheid erklärten die Beklagten mit Einga be vom 7. Dezember 2012 Be- rufung mit den Begehren, der Entscheid des Bezirksgerich ts Arlesheim vom 18. September 2012 sei aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzu weisen. Eventualiter sei der Entscheid des Bezirksgerichts Arlesheim vom 18. September 2012 auf zuheben und die Sache zur Neu- beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Unter Koste n- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Klägers/Berufungsbeklagten. Die Beklagten ste llen sich auf den Standpunkt, dass der Kläger seine Kostenschätzung zu einem früheren Zeit punkt hätte abgeben müssen und sie zudem falsch gewesen sei. Wenn sie rechtzeitig und korre kt über die zu erwartenden Kosten informiert worden wären, hätten sie das Projekt frühe r abgebrochen und entsprechend den Aufwand für weitere Planungskosten eingespart, insbesond ere auch das entsprechende Hono- rar des Klägers, so dass ein Vertrauensschaden vorliege. T atsache sei, dass sie bei Erhalt des Kostenvoranschlages das Projekt wirklich abbrachen und es ge be keinen Grund zur Annahme, dass sie sich anders verhalten hätten, wenn sie die wahren Kosten bereits früher gekannt hät- ten. Weiter vertreten sie die Auffassung, dass sie auf die Genauigkeit der Kostenschätzung vom 23. September 2008 hätten vertrauen dürfen, weil die se keinen Hinweis auf einen bestimmten Genauigkeitsgrad oder eine Toleranzgrenze enthalte. Di e Nichtnennung des Genauigkeitsgra- des von Kostenschätzungen und Voranschlägen stelle eine Pf lichtverletzung des Architekten dar, welche nach der Rechtslehre ausreiche, um ihm di e Toleranzgrenze zu verwehren. Falls nicht von der Genauigkeit auszugehen sei, könne eventualit er lediglich von einer Toleranzgren- ze von +/- 10% als allgemein anerkannter Standard ausg egangen werden. Der Begriff der "Grobkostenschätzung" sei ausserhalb der Baubranche nicht geläufig und es könne von den Beklagten als Baulaien nicht erwartet werden, dass sie di esen Begriff kennen oder recherchie- ren würden. Sie hätten daher nicht wissen können oder müssen, dass die Toleranzgrenze hö- her als +/- 10% liege. Wenn man eine Toleranzgrenze v on +/- 10% zugrunde lege, ergebe sich Seite 4 http://www.bl.ch/kantonsgericht sodann selbst auf der Basis der weiteren Erwägungen des B ezirksgerichts, dass die Kosten- schätzung vom September 2008 massiv zu tief gewesen sei und damit bei den Beklagten einen falschen Eindruck bezüglich der zu erwartenden Kosten erweckt habe, was sie veranlasst habe, das Projekt weiter zu führen, anstatt bereits damals abz ubrechen und weitere Kosten zu ver- meiden. Da die Toleranzgrenze überschritten sei, besteh e eine rechtliche Vermutung, dass die Kostenschätzung vom September 2008 in pflichtwidriger W eise unsorgfältig erstellt sei. Die Kostenerstellung hätte bereits nach Ende des Vorprojektes erstellt werden sollen und eine Schätzung wäre zu diesem Zeitpunkt auch möglich gewesen. D ie Begründung der Vorinstanz, dass die Kostenschätzung damals nicht sinnvoll gewesen wär e, weil es nach dem Ende der Vorprojektphase noch Änderungen gegeben habe, überzeu ge nicht und der Kläger habe das auch nicht behauptet. Er habe nur behauptet, eine S chätzung wäre nicht möglich gewesen. Somit habe die Vorinstanz die Verhandlungsmaxime verlet zt. Es sei jederzeit möglich, eine Kostenschätzung zu erstellen. Davon sei auch die Vorinstan z ausgegangen, diese erachte je- doch eine frühere Kostenschätzung nicht als sinnvoll. Die vorinstanzliche Begründung überzeu- ge nicht, denn per Ende der Vorprojektphase hätten d ie damals noch gar nicht bekannten spä- teren Änderungen kein Grund für die Aufschiebung der Kostenprognose sein können. Wenn der Architekt eine Schätzung nicht als sinnvoll erachtet ha be, hätte er die Bauherrschaft darauf hinweisen müssen, was er nicht gemacht habe. Das Bezirks gericht habe die Gründe für eine möglichst frühe Kostenprognose nicht abgewogen. Auch sei e s auf das bestrittene Argument des Klägers, dass die Kosten keine Rolle gespielt hätte n, nicht eingegangen. Schliesslich sei die Baueingabe ohne abgesicherten Kostenvoranschlag erf olgt. Es stimme nicht, dass die Be- klagten verlangt hätten, dass die Baubewilligung so schnell wie möglich besorgt werden müsse. Insbesondere seien sie nie gefragt worden, ob es ihnen genehm sei, wenn die Baueingabe vor Erstellung des Kostenvoranschlages erfolge. Es liege somit eine pflichtwidrige Abweichung von den standardgemässen Abläufen vor, wonach die Baueingabe nach dem Kostenvoranschlag zu erfolgen habe. Weiter stellen sich die Berufungskläger auf den Standpunkt, der Kläger habe den behaupteten Honoraraufwand nicht hinreichend subst antiiert. Seine Ausführungen zum angeblichen Aufwand seien nicht genügend detailliert gewesen, um die Notwendigkeit und An- gemessenheit zu prüfen. Es reiche nicht, wenn der Kläge r mehrere Arten von Leistungen und zudem die Leistungen mehrerer Tage zusammen fasse. Das Be zirksgericht habe dies ignoriert und stattdessen eine gerichtliche Expertise angeordnet, um den geltend gemachten Aufwand verifizieren zu lassen. Aufgrund der nicht hinreichenden Substantiierung hätte das Bezirksge- richt gar keinen Beweis abnehmen und insbesondere auch keine Expertise anordnen dürfen. Der Kläger habe zudem nach Vorliegen der Expertise n eue Behauptungen zu neuen Leistun- gen vorgebracht. Gegen dieses Nachsubstantiieren hätten die Beklagten sogleich bei der Vor- instanz protestiert. Das "Nachsubstantiieren" eines nicht hinreichend substantiieren Sachvortra- ges im Beweisverfahren oder nach einem Beweisverfahren se i gemäss Zivilprozessordnung nicht zulässig. Das Bezirksgericht sei zudem mit keinem Wort a uf die vorgetragene materielle Kritik an der Berücksichtigung des angeblichen Aufwandes d es Klägers in den Zeiträumen von 21.10.-29.10.2008 und 04.11.-14.11.2008 eingegangen . Der Kläger habe die Zeitperiode für diesen Aufwand nicht belegt. Die Antworten des Experte n zu den Zusatzfragen des Klägers müssten unbeachtet bleiben, weil diese auf einer Nachs ubstantiierung gründe. Auch der Hono- raransatz sei nicht substantiiert worden, sondern vom Kl äger einfach als "üblich" bezeichnet worden. Zudem sei für die Bemessung der Vergütung auf Werkvertragsrecht abzustellen. Wei- ter monieren die Berufungskläger die Berechnung der Ko stenüberschreitung. Diesbezüglich bringen sie vor, dass die Baunebenkosten bei der Berech nung der Kostenüberschreitung nicht hätten eingerechnet werden dürfen. Weiter kritisieren sie, dass das Bezirksgericht beim Kos- tenvergleich für die höheren Kosten der Küche den Bet rag von CHF 50'000.-- subtrahiert habe, ohne dass es einen entsprechenden Sachvortrag des Kläge rs dazu gegeben habe und dieser den Sachvortrag der Beklagten zu diesem Punkt nicht su bstantiiert bestritten habe. Das Be- zirksgericht habe somit zu Gunsten des Klägers auf eine vo n ihm prozessual gar nicht behaup- Seite 5 http://www.bl.ch/kantonsgericht tete Darstellung abgestellt. Zudem seien die Ausbauvorstellungen zu der Küche mit dem Kläger ohnehin schon am 16. September 2008 besprochen worden und somit im Zeitpunkt der Grob- kostenschätzung bekannt, so dass der Architekt die Preisspan ne hätte schätzen oder zumin- dest diese Unsicherheit in der Kostenschätzung hätte auswei sen können. Weiter kritisieren die Berufungskläger den von der Vorinstanz vorgenommenen Ab zug der Mehrkosten für Fenster und Böden, da der Kläger dazu keinen Sachvortrag gema cht habe. Auch zu den vom Bezirks- gericht erwähnten "weiteren Änderungswünschen" habe de r Kläger keinen Sachvortrag ge- macht. C. Mit Berufungsantwort vom 28. Januar 2013 beantragte der Kläger die Abweisung der Be- rufung, unter o/e Kostenfolge. Er fasste dabei zuerst d ie klägerischen Standpunkte, die 107- seitige Klagantwort, das Ergebnis des Expertiseverfahrens und die Erkenntnisse des Bezirksge- richts zusammen. Bezüglich der Berufung entgegnete er, d ie Grobkostenschätzung sei nicht zu spät erstellt worden und aus damaliger Sicht gesehen au ch richtig gewesen. Der Kläger sei bei der Grobkostenschätzung von einem m3-Preis von CHF 1'000.00 ausgegangen, d.h. von einem sehr guten Ausbau, nicht aber von einem luxuriösen Ausb au, den die Beklagten erst allmählich verlangt hätten. Es sei auch unglaubhaft, dass die Beklag ten das Projekt abgebrochen hätten, wenn sie eine höhere Grobkostenschätzung früher erhalte n hätten. Eine Pflichtwidrigkeit des Klägers liege nicht vor. Die Beklagten hätten sich nicht auf die Genauigkeit der Grobkosten- schätzung verlassen dürfen. Die von der Vorinstanz verlan gte Genauigkeit von +/- 20% sei zu tief und müsste auf mindestens +/- 30 % angesetzt werde n. Auch gegen den Zeitpunkt der Er- stellung der Grobkostenschätzung sei nichts einzuwenden. Für eine verbindliche Kostenschät- zung hätten Vorprojektpläne nicht genügt, sondern es wä ren Detailstudien nötig gewesen. Sol- che seien jedoch nicht möglich gewesen, weil die Beklagt en noch keine klaren Vorstellungen von dem hatten, was sie wirklich wollten. Der Aufwand de s Klägers ergebe sich aus den einge- reichten Unterlagen. Der Stundenaufwand sei so zusammen gestellt, dass die Richtigkeit des- selben anhand der mitgelieferten Unterlagen abgeschät zt werden könne. Dass der Aufwand notwendig gewesen sei, ergebe sich aus den eingereichte n Schriftstücken und Plänen. Alles was der Kläger und seine Mitarbeitenden gemacht hätten , seien von den Beklagten verlangt worden. Von einer Verletzung der Substantiierungspfl icht könne keine Rede sein. Es stimme, dass der Experte anfänglich nur Belege für einen Aufwan d von 520 Stunden gefunden habe. Der Kläger habe dann aber nachgewiesen, dass sich in de n Unterlagen Belege befinden wür- den, welche auch die weiteren 86 Stunden beweisen würden. Von einer "Nach-Substantiierung" oder von "Noven" könne keine Rede sein. Aus den Unterlagen, welche der Kläger für die in den Zeiträumen 21.10.-29.10.2008 sowie 04.11.-14.11.2008 erbrachten Leistungen eingereicht ha- be, lasse sich der damit verbundene Aufwand sehr wohl ab schätzen, auch wenn einige Pläne ein späteres Datum tragen würden. Er habe darauf hing ewiesen, dass bei jeder Änderung der entsprechende CAD-Plan überarbeitet worden sei und dass die überholten Pläne nicht aufbe- wahrt würden. Der Kläger habe nicht nur seinen Zeitau fwand dargelegt, sondern auch genau angegeben, wie hoch die fakturierten Stundenansätze für seine eigene Arbeit und die verschie- denen Arbeiten seiner Mitarbeitenden sei. Sowohl der Experte wie auch das Gericht seien in der Folge davon ausgegangen, dass ein durchschnittlicher Stundenansatz von CHF 135.00 als üblich erachtet werden könne. Die vom Bezirksgericht vor genommene Gegenüberstellung der Grobkostenschätzung und des detaillierten Kostenvoranschla gs sei korrekt erfolgt. Die Baune- benkosten seien korrekterweise berücksichtigt worden. Selbst wenn diese nicht zum Vergleich beigezogen werden dürften, wäre die Kostendifferenz u nwesentlich. Der Kläger habe in der Klage die Küchenproblematik nicht speziell thematisiert. Das sei auch nicht nötig gewesen, weil der Hinweis genügte, dass der Kläger damals noch von ein em gut ausgebauten Umbau und Anbau ausgegangen sei und dass die luxuriösen Wünsche er st nachher gekommen seien. Im Oktober 2008 habe noch nicht angenommen werden können, dass die Küche mehr als CHF 40'000.00 kosten würde. Weshalb das Bezirksgericht die Mehrkosten für Fenster und Plat- Seite 6 http://www.bl.ch/kantonsgericht tenbeläge vor der Anstellung einer Vergleichsrechnung in Abzug gebracht habe, ergebe sich aus der Klagbeilage I.51. Mit den "weiteren Änderung swünschen" habe die Vorinstanz nur Zu- satzkosten für das Architektenhonorar gemeint, welche wege n den unzähligen Änderungswün- schen der Beklagten zu einem zusätzlichen Aufwand des Kläge rs geführt hätten und ein höhe- res Architektenhonorar zur Folge haben mussten. D. Mit Verfügung vom 4. Februar 2013 wurde der Schriften wechsel geschlossen und die Parteien zur Hauptverhandlung vor die Dreierkammer g eladen. Die Beweisanträge des Beru- fungsbeklagten wurden abgewiesen. E. Mit Eingabe vom 15. Februar 2013 nahmen die Berufun gskläger Bezug auf die Beru- fungsantwort und äusserten sich zu deren prozessualen Zu lässigkeit. Sie führten aus, der Klä- ger habe in der Berufungsantwort neue Tatsachenbehaup tungen vorgebracht, welche ihm nunmehr verwehrt seien, so die Behauptung, dass die luxuriösen Ansprüche erst nach der Kos- tenschätzung von den Beklagten entwickelt worden seien, d ie neuen Tatsachenbehauptungen betreffend der Küchenfirma D.____ AG, die neue Vari ante der klägerischen Behauptung, dass die Kosten den Beklagten keine Rolle gespielt hätten sow ie die verfälschte Darstellung der Po- sition der Beklagten. Weiter enthalte die Berufungsant wort unzulässige Noven bezüglich Klag- beilage I.15 und Farbstudien sowie betreffend die ang eblich von den Beklagten zu verantwor- tenden "Mehrkosten". F. Zu der Hauptverhandlung vor der Dreierkammer des Kanto nsgerichts erscheinen der Be- rufungskläger B.____ und Rechtsanwalt Dr. Thomas Siegenthaler sowie der Berufungsbeklagte mit Rechtsanwalt Dr. Gerry Petitjean. Keine der Parteien macht Noven geltend. Eingangs findet eine kurze Parteibefragung statt. Nachdem sich Rechtsanw alt Dr. Thomas Siegenthaler verge- wissert hat, dass seine Eingabe vom 15. Februar 2013 im Recht ist und der Gegenpartei zu- stellt wurde, verzichtet er auf ein Plädoyer. Rechtsanwalt Dr. Gerry Petitjean hält sein Plädoyer. Auf die Ausführungen der Parteien und Rechtsvertreter wird - soweit erforderlich - in den Erwä- gungen eingegangen. Erwägungen 1. 1 Gemäss Art. 405 der am 01. Januar 2011 in Kraft getr etenen Schweizerischen Zivilpro- zessordnung ist für die Beurteilung von Rechtsmitteln da sjenige Recht anwendbar, das bei der Eröffnung des angefochtenen Entscheids in Kraft war. De r angefochtene Entscheid datiert vom 18. September 2012 und wurde den Beklagten somit nach Inkrafttreten der neuen ZPO eröffnet, so dass auf das vorliegende Rechtsmittelverfahren die Best immungen der seit dem 01. Januar 2011 geltenden ZPO (CH-ZPO) zur Anwendung gelangen. 1. 2 Gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid in einer ver mögensrechtlichen Angelegen- heit kann Berufung erhoben werden, sofern der Streit wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 CH-ZPO). Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Ent- scheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entsc heidbegründung bei der Rechtsmit- telinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 CH-ZPO). Im vo rliegenden Fall beträgt der Streitwert CHF 62'300.25, womit die Streitwertgrenze erreicht i st. Die schriftliche Begründung des Ent- scheids des Bezirksgerichts Arlesheim vom 18. September 2012 wurde am 8. November 2012 abgeschickt und konnte daher frühestens am 9. November 201 2 bei den Beklagten eingehen. Die Rechtsmittelfrist ist durch die Berufung vom 7. Dezemb er 2012 somit eingehalten. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. d EG ZPO ist die Dreierkammer der Abt eilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für Seite 7 http://www.bl.ch/kantonsgericht die Beurteilung der vorliegenden Berufung sachlich zustän dig. Nachdem auch die übrigen for- mellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. 2. Unabhängig davon, dass für das vorliegende Rechtsmittelve rfahren die Bestimmungen der CH-ZPO zur Anwendung gelangen, ist der angefochte ne Entscheid daraufhin zu überprü- fen, ob die Vorinstanz die im Zeitpunkt der Entscheidfä llung geltenden Normen richtig ange- wendet hat. Im erstinstanzlichen Verfahren ist gemäss Art. 404 Abs. 1 CH-ZPO noch das bishe- rige kantonale Prozessrecht anwendbar gewesen, so dass - sow eit zwischen den Parteien die vorinstanzliche Anwendung prozessualer Bestimmungen stritti g ist - die korrekte Anwendung der kantonalen ZPO (BL-ZPO) zu prüfen ist. 3. Die Berufungskläger machten mit Eingabe vom 15. Februar 2013 geltend, der Berufungs- beklagte habe mit seiner Berufungsantwort vom 28. Janua r 2013 neue Tatsachenbehauptun- gen vorgebracht und neue Beweismittel eingereicht, welc he als unzulässige Noven im Beru- fungsverfahren nicht zuzulassen seien. Gemäss Art. 317 A bs. 1 CH-ZPO werden im Beru- fungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten (lit. b). Ob diese Voraussetzun gen erfüllt bzw. die geltend gemachten Noven zu berücksichtigen sind, wird - soweit von Bedeutung - bei den einzelnen Fragestellun- gen behandelt. 4. Die Vorinstanz hat für die Beurteilung der strittigen Forderung das Auftragsrecht ange- wendet. Die Beklagten sind der Auffassung, es sei Werkvert ragsrecht anwendbar. Architekten- leistungen können auftragsrechtliche und werkvertraglic he Elemente aufweisen. Den Regeln des Werkvertrags werden beispielsweise das Erstellen von P länen und das Ausarbeiten von Projekten unterstellt. Die Arbeitsvergebung, Bauleitung und Baubetreuung unterstehen dage- gen dem Auftragsrecht. Die Erstellung eines Kostenvoranschlages gilt nach neuerer Rechtspre- chung als auftragsrechtliche Leistung eines Architekten. Der Kostenvoranschlag des Architek- ten stellt kein Werk im Sinne von Art. 363 ff. OR dar. Mit dem Kostenvoranschlag liefert er dem Besteller Informationen über die voraussichtlichen Baukosten. Es handelt sich nicht um die aus seiner Tätigkeit als Architekt herrührenden Kosten, s ondern von mit der Tätigkeit der Dritten (Lieferanten, Handwerker etc.) zusammenhängenden Kosten , so dass er nicht in der Lage ist, ein nach objektiven Kriterien messbares Resultat zu gara ntieren. Der Kostenvoranschlag ist eine Prognose und eine Schätzung, die der Architekt mit höchster Sorgfalt auszuführen hat. Er ist gehalten, nicht das Ergebnis, sondern die Qualität seiner Arbeit zu garantieren (BGE 134 III 361, E. 6.2.2 f. = Pra 2009 Nr. 8). Vorliegend hat der Kläger Pläne angefertigt, das Bewilli- gungsverfahren und die Ausschreibung durchgeführt, Offe rten eingeholt und Kostenvoran- schläge erstellt. Das Rechtsverhältnis enthält demgemäss Ele mente des Werkvertrags und des Auftrags. Wie bereits die Vorinstanz ist auch das Kant onsgericht der Auffassung, dass es vor- liegend neben dem Umfang der Architekturleistungen und dem damit verbundenen Honorar vorwiegend um die Sorgfaltspflicht des Architekten bei der Kosteninformation geht und es sich daher entsprechend der neueren Rechtsprechung rechtfe rtigt, diese Aspekte nach Auftrags- recht zu beurteilen. 5. Die Bauherren sind der Meinung, der Architekt habe die Kostenschätzung falsch und zu spät erstellt. Es liege daher eine Sorgfaltspflichtver letzung vor. Bei korrekter Kosteninformation hätten sie das Projekt abgebrochen und es wäre kein wei terer Aufwand entstanden. Sie ma- chen einen Vertrauensschaden geltend. Vorab ist zu prüfe n, ob eine Vertragsverletzung des Architekten vorliegt. 5.1 Die Berufungskläger stellen sich primär auf den Standpu nkt, weil der Architekt keinen Genauigkeitsgrad genannt habe, hätten sie von der Gena uigkeit der Kostenschätzung ausge- hen dürfen. Sie führen aus, die Nicht-Nennung des Gena uigkeitsgrades von Kostenschätzun- Seite 8 http://www.bl.ch/kantonsgericht gen und Voranschlägen sei eine Pflichtverletzung des Arch itekten, die nach der Rechtslehre ausreiche, um dem Architekten die Berufung auf die Toleranzgrenze zu verwehren. Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber nach Art. 3 98 Abs. 2 OR für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Er hat zum N utzen und nicht zum Schaden des Auftraggebers zu handeln und diesen unaufgefordert üb er alle Punkte aufzuklären, die er nicht kennt oder nicht zu kennen verpflichtet ist, die aber für seinen Entschluss, den Auftrag zu ertei- len oder aufrecht zu erhalten, wesentlich sind. Der b eauftragte Architekt hat im Rahmen des ihm erteilten Auftrages, allgemein, d.h. auch ohne besondere Vereinbarungen über die Hand- habung oder Begrenzung der Baukosten, unaufgefordert e ine Kostenberechnung anzustellen und den Bauherrn über die zu erwartenden Kosten zu inf ormieren. Insbesondere hat er einen Kostenvoranschlag sorgfältig zu erstellen und die Baukost en ständig daraufhin zu überprüfen, ob sie sich im Rahmen des Voranschlages halten (Bger 4C.4 24/2004 vom 15.03.2005, E. 3). Der Architekt hat dem Bauherrn seine Kostenprognosen mi tzuteilen und ihn auch über die Un- genauigkeit seiner Kosteninformation aufzuklären. Wen n der Architekt den Bauherrn über eine Toleranzgrenze nicht orientiert, ist aufgrund aller Um stände festzustellen, welches konkrete Vertrauen der Bauherr nach Treu und Glauben in die Kosteninformation des Architekten haben durfte (R AINER SCHUMACHER , in: Peter Gauch/Pierre Tercier [Hrsg.], Das Architekte nrecht, 3. Aufl., Freiburg 1995, N 748, 775; Bger 4C.424/20 04 vom 15.03.2005, E. 3.2.2.2). Auch der von den Bauherren zitierte Hannes Zehnder vertritt die Meinung, wenn dem Bauherrn bewusst ist, dass eine gewisse Ungenauigkeit des Kostenvoranschla ges hinzunehmen ist, muss der Architekt nicht noch speziell auf diesen Umstand hinweis en (HANNES ZEHNDER , Über Progno- sen, Toleranzen und die Haftung der Architekten, in: Baurecht 2/2010, S. 49). Im vorliegenden Fall haben die Parteien die SIA-Norm en nicht zum Vertragsinhalt erhoben, so dass diese und insbesondere die SIA-Norm 102 auch nicht anzuwenden sind (BGE 118 II 295). Der Architekt hatte am 23. September 2008 eine Grobkos tenschätzung über CHF 735'000.00 erstellt, in welcher er keinen Genauigkeitsgrad angab. Bereits aus dem Begriff "Grobkosten- schätzung" geht hervor, dass es sich um keinen genauen Betrag handeln kann. Dies einerseits, weil von einer Schätzung gesprochen wird, welche eben g erade keine genaue Berechnung ist, und andererseits der Wortbestandteil "grob" die Genaui gkeit zusätzlich ausschliesst. Recher- chen zu diesem Begriff waren entgegen der Meinung der Bauherren nicht notwendig, da bereits das Wort selber die Genauigkeit ausschliesst. Die Bauherren konnten, auch als Laien in Bausa- chen, aufgrund der Bezeichnung als "Grobkostenschätzung" n ach Treu und Glauben nicht von der Genauigkeit dieser Kostenschätzung ausgehen. Dies gilt umso mehr, als die Detailplanung, die Auswahl der Materialen und das Einholen der Offer ten noch ausstand, was den Bauherren bekannt war. Auch aus diesem Grund musste ihnen klar sein, dass es sich bei der Grobkosten- schätzung vom 23. September 2008 noch nicht um eine genau e Kostenberechnung handeln konnte, vielmehr hatten sie mit einer Abweichung zu rech nen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass bei der Grobkostenschätzung der gesamte Anbau, wel cher den grössten Teil der Kosten darstellt, aufgrund einer kubischen Berechnung erstellt w urde und eine solche nicht detailliert und genau ist. Da den Bauherren aus all diesen Gründen bewusst sein musste, dass eine ge- wisse Ungenauigkeit des Kostenvoranschlages hinzunehmen ist, musste der Architekt nicht noch speziell auf diesen Umstand hinweisen. Er hat somit mit der Nicht-Nennung des Ungenau- igkeitsgrades keine Sorgfaltspflichtverletzung begangen, so dass ihm die Berufung auf die Tole- ranzgrenze nicht verwehrt sein kann. Eine Kostenlimit e, welche eine Toleranzgrenze aus- schliessen könnte, hatten die Beklagten bis zu diesem Zeit punkt ihrerseits nicht gesetzt, son- dern erst am 22. März 2009. 5.2 Die Berufungskläger bringen sodann im Eventualstandpun kt vor, selbst wenn von einer Toleranzgrenze auszugehen sei, könne diese nur +/-10% se in und keinesfalls die von der Vor- instanz angenommenen +/-20%. Sie bringen vor, der Begr iff Grobkostenschätzung sei ausser- Seite 9 http://www.bl.ch/kantonsgericht halb der Baubranche nicht geläufig und sie hätten dies en daher nicht als impliziten Verweis auf eine Toleranzgrenze von +/-20% verstehen müssen. Sogar wenn die SIA-Normen vereinbart seien, müssten die Bauherren die dort festgehaltenen G enauigkeitsgrade nicht nachschauen. Es könne daher, wenn die SIA-Normen nicht vereinbart seien, erst recht nicht erwartet werden, dass der Bauherr die Bedeutung kenne und recherchiere. D er Begriff Grobkostenschätzung entspreche nicht einmal der SIA-Terminologie und sei von der Vorinstanz nur gerade in einer verwaltungsinternen Wegleitung der Baudirektion eines anderen Kantons gefunden worden. Der Kläger vertritt dagegen die Auffassung, es sei ga r von einer Toleranzgrenze von +/-30% auszugehen. Entgegen der Meinung der Berufungskläger ist das Kanton sgericht der Auffassung, dass bei fehlender Angabe eines Genauigkeitsgrades nicht einfac h die 10%-Regel Anwendung finden kann. Vielmehr ist für die Festlegung des Genauigkeitsgr ades der einzelne Fall zu betrachten. Dazu sind insbesondere der Projektstand und die Art de s Bauvorhabens zu berücksichtigen. Denn es ist nicht möglich, die Kosten beispielsweise während der Vorprojektphase gleich detail- liert zu veranschlagen wie nach dem Einholen von Offerten. Ebenso sind Kosten bei Neubauten besser abschätzbar als bei Umbauten. Es wäre daher nicht sachgerecht, die 10%-Regel, wel- che für detaillierte Kostenvoranschläge bei Neubauten angemessen ist, einheitlich auf sämtliche Kostenschätzungen und -voranschläge anzuwenden. Wie die V orinstanz zu Recht feststellte, stand im vorliegenden Fall zwar Anfang Oktober 2008 die Raumstruktur und die Erschliessung des Einfamilienhauses fest, die Detailprojektierung mi t den konkreten architektonischen Lösun- gen und der Auswahl der Materialien und ihrer Verwen dung zog sich teilweise jedoch bis Ende Februar 2009 hin. Dies gilt beispielsweise für die Proj ektierung des Bads und der Küche. So waren die Beklagten, wie bereits von der Vorinstanz aus geführt, zwischen Oktober bis Anfangs Dezember 2008 sowie nach dem Planungsstopp wieder von Jan uar bis Februar 2009 mit der Planung der Wohnküche und Badezimmern sowie der Auswahl von Einrichtung und Materialien beschäftigt (Klagantwort S. 22 Ziff. 34, S. 24 Ziff. 36). Die Detailplanung lag somit bei der Erstel- lung der Grobkostenschätzung vom 23. September 2008 noch gar nicht vor. Die Vorinstanz hat korrekt ausgeführt, dass sich das Vorprojekt zum Zeitpunkt der Grobkostenschätzung aufgrund der rollenden Planung noch im Fluss befand, bei Umbau ten die Toleranzgrenze generell höher angesetzt wird als bei Neubauten und das Projekt aufgrund der etappenweisen Verwirklichung - die Bewohnbarkeit der Baute musste durchwegs sichergestell t sein - eine gewisse Komplexität aufwies. Der gerichtliche Experte hat in seinem Gutachten vom 19. Juli 2011 bestätigt, dass bei Umbauten viele Zusatzarbeiten vorkommen, deren Umfang sc hwer abzuschätzen ist und es daher für eine seriöse Kostenermittlung notwendig ist, Offerten einzuholen. Im Zeitpunkt der Grobkostenschätzung vom 23. September 2008 lagen noch ke ine Detailpläne und Offerten vor. Es war zu diesem Zeitpunkt entsprechend diesen Ausführungen gar nicht möglich, einen detail- lierten Kostenvoranschlag zu erstellen. Vielmehr konnte eben nur gerade eine grobe Schätzung vorgenommen werden. Weiter ist zu berücksichtigen, dass der Architekt bei der Grobkosten- schätzung vom 23. September 2008 die Kosten des Anbaus mi t einer kubischen Berechnung ermittelte und für die Umbauten und Anpassungsarbeiten die geschätzten Kosten pro Geschoss und Zimmer einsetzte. Bei kubischen Berechnungen ist die Genauigkeit von vornherein wesent- lich geringer und die Toleranz entsprechend grösser (Ent scheid des Obergerichts Obwalden vom 21.06.1989, E. 8, Amtsbericht über die Rechtpflege des Kantons Obwalden, AbR, 1988/89 Nr. 15). Die Ungenauigkeit kann gestützt auf diese Ausführungen im vorliegenden Fall nicht nur +/-10% betragen, sondern liegt nach Auffassung des Kantonsgerichts bei +/-25%. 6. Die Vorinstanz hat die Grobkostenschätzung vom 23. Septe mber 2008 mit dem Kosten- voranschlag vom 27. März 2009 verglichen und ist nach Bereinigung der Posten, welche bei der Grobkostenschätzung nicht berücksichtigt wurden oder nachtr äglich weggefallen sind, auf eine Differenz von 19,37 % gekommen. Die Beklagten monieren bei dieser Berechnung der Kosten- überschreitung, dass die Vorinstanz die Baunebenkosten (in der Grobkostenschätzung Seite 10 http://www.bl.ch/kantonsgericht CHF 45'200.00 und im Kostenvoranschlag CHF 31'800.00) , Mehrkosten für die Küche (CHF 50'000.00) sowie Zusatzkosten für Fenster Holz (CHF 4'000.00) und Plattenbeläge (CHF 2'800.00) berücksichtigt habe. 6.1 Es ist vorab auf den höchsten dieser angefochtenen Bet räge, jenen für die Küche, ein- zugehen. Die Beklagten bringen diesbezüglich vor, der Kläger habe bei der Vorinstanz nicht behauptet, dass bei einem Vergleich der Grobkostenschätz ung mit dem Kostenvoranschlag eine Position von CHF 50'000.00 wegen Zusatzwünschen b etreffend die Küche zu berücksich- tigen seien. Die Vorinstanz führte betreffend Küche unter Erwägung 8b das Folgende aus: "Vom detaillierten Kostenvoranschlag sind jene Posten ab zuziehen bei denen es sich nicht um Mehr- sondern um Zusatzkosten handelt. Der Kläger führt in seinem Schreiben vom 24. März 2009 die Posten auf, welche aus seiner Sicht aufgrund spezieller Ausbauten zu Zusatzkosten im detaillierten Kostenvoranschlag führten. Von der Be klagten werden in der Klagantwort (S. 34) im Grundsatz die Posten Vordachanbau Ost, Brüstungs abdeckung‚ Dusch-WC, Zusatz- brausekopf, Fenstersprossen und ein Bruchteil der Position Küche als Positionen anerkannt, die nicht in die Grobkostenschätzung vom September 2008 ei nbezogen werden konnten, weil sie damals nicht bekannt waren. Bestritten werden allerding s die vom Kläger dafür angegebenen Beträge von insgesamt CHF 26'500.-. Für die von den B eklagten ausgewählte Luxusküche (Preis CHF 90‘000.-) führt der Kläger in seinem Schre iben Mehrkosten von 50‘000.- im Ver- gleich zu einer Durchschnittsküche von CHF 40‘000.- auf. Die Beklagten wenden gegen die geltend gemachten Mehrkosten für die Küche ein, der Kl äger hätte bereits bei der Grobkosten- rechnung nicht von einer Durchschnittsküche ausgehen dürf en, da bereits zu diesem Zeitpunkt die Vorstellungen der Beklagten bezüglich des Luxusstan dards der Küche bekannt gewesen seien. Sie verweisen dafür insbesondere auf ein Mail der Beklagten an den Kläger vom 17. September 2008 sowie einen Plan des Erdgeschosses mit Küch e vom 9. September 2009 so- wie eine Küchenskizze mit Angabe der Materialien vom 16 . Oktober 08. Betrachtet man die Entwicklung der Planung für die Küche, so lässt sich fest stellen, dass die Beklagten im Zeit- punkt der Grobkostenschätzung noch sehr vage Vorstellung en für ihre künftige Küche hatten. So nennen sie in ihrem Mail vom 17. September 2008 e ine grosse Palette von Küchenbauern von Piatti, Forster Küche, Sanitas Trösch bis Bullhaup , wobei die genannten Küchenbauer in ganz verschiedenen Preissegmenten anzusiedeln sind. Die B eklagten erwähnen zwar, dass ihnen eine Minotti-Küche, die im teuren Preissegment a nzusiedeln ist, gefallen habe, konkreti- sierende Vorstellungen führen sie jedoch nicht auf. Aus d em Plan des Erdgeschosses, den die Beklagten als Beweis anführen, geht einzig hervor, dass d ie Wohnküche mit 32 m2 grosszügig geplant war. Wie viele Küchengeräte darin enthalten sein sollten und aus welchen Materialien die Küche sein sollte, geht aus dem entsprechenden Pla n nicht hervor. Die Küchenskizze mit Angabe von Materialien datiert vom 16. Oktober 2009 und konnte deshalb in die Grobkosten- schätzung vom 25. September 2008 keinen Eingang finden. Die effektive Planung der Küche erfolgte, wie die Beklagten in ihrer Klagantwort sel ber ausführen, erst in den Monaten Novem- ber/Dezember 2008 sowie Januar und Februar 2009. Erst Ende Februar 2009 lag ein Detailplan der Küche vor, bei welchem die Kosten für die von den Be klagten ausgewählte Küche verläss- lich geschätzt werden konnten. Unter diesen Umständen kann dem Architekten nicht vorgewor- fen werden, dass er in der Grobkostenschätzung von einer Kücheneinrichtung in der Höhe von CHF 40‘000.- ausging, welche immerhin schon einen geho benen Standard zulässt (ganze Er- schliessung exklusive!). Anhaltspunkte dafür, dass er bereit s bei Erstellung der Grobkosten- schätzung von einer Küche im Luxussegment hätte ausgehen m üssen, sind keine ersichtlich. lm Gegenteil durfte er aufgrund der Vagheit des Projektes zu jenem Zeitpunkte in guten Treuen von Kosten ausgehen, die eine Küche des gehobeneren Stan darts zuliessen. Auch bezüglich des angewandten Schlüssels eines m3 Preises von 1‘000.- für den Anbau ist festzuhalten, dass Seite 11 http://www.bl.ch/kantonsgericht diese Kosten über denjenigen eines kleinen Einfamilien häuschen liegen und bereits einen Bau des gehobeneren Durchschnitts erlaubt. Die Mehrkosten von 50‘000.- für die Küche sind des- halb als Zusatzkosten für eine Luxusvariante zu qualifi zieren, die in der Grobkostenrechnung noch nicht berücksichtigt werden konnten und mussten." Es trifft zu, dass der Kläger bei der Vorinstanz keine A usführungen zur Küche gemacht hatte. Die Beklagten hatten sich in der Klagantwort unter Zif fer 22, S. 12 ff., zu der Küche geäussert und ausgeführt, der Kläger habe spätestens am 17. September 2008 sehr gute Kenntnisse über die Vorstellungen der Beklagten betreffend Küchenausbau gehabt. Diese Kenntnisse hätte er in der Kostenschätzung berücksichtigen müssen. Keine der Par teien hat in den Rechtsschriften für die Küche konkrete Beträge genannt, von welchen im Zeitpunkt der Grobkostenschätzung hätte ausgegangen werden sollen. Die Vorinstanz musste für die Berechnung der Kostenüber- schreitung jedoch auf die Küche eingehen. Dies gilt u mso mehr, als die Beklagten in der Klag- antwort explizit anerkannten, dass ein Bruchteil der Posi tion "Küche" vom Kläger nicht in die Kostenschätzung vom 23. September 2008 einbezogen werd en konnten, weil diese damals noch nicht bekannt waren (Klagantwort, Ziff. 54, S. 34), wobei sie diesbezüglich bezeichnen- derweise selber auch keine Bezifferung angaben. Dass die Vorinstanz betreffend Küche auf das Schreiben des Klägers vom 24. März 2009 inkl. Aufstell ung betreffend Mehrkosten (Klag- beilagen I.50 und I.51) abgestellt hat, ist daher vert retbar und nicht zu beanstanden. Im Weite- ren schliesst sich das Kantonsgericht den zitierten Ausführu ngen der Vorinstanz an. So ist ins- besondere festzustellen, dass sich die Beklagten noch für keine Küche entschieden hatten. Sie schrieben im Mail vom 17. September 2008 an den Kläger (Klagbeilage I.16), dass sie schon bei mehreren Küchenbauern gewesen seien, viele Prospekt e gesehen und einige spezialisierte Zeitschriften angeschaut hätten, ohne auf eine Lösung ge kommen zu sein. Daraus geht klar hervor, dass sich die Beklagten damals noch nicht festgeleg t hatten. Welche Küche es sein wird, war im damaligen Zeitpunkt vollkommen offen. De r Betrag von CHF 40'000.00 reicht für eine Küche guten Standards. Wie die Vorinstanz feststell te, kann dem Architekten unter diesen Umständen nicht vorgeworfen werden, dass er in der Grobk ostenschätzung von einer Küchen- einrichtung in der Höhe von CHF 40'000.00 ausging. Zu Recht hat die Vorinstanz daher die Mehrkosten von CHF 50'000.00 für eine Luxusküche als Zusatzko sten qualifiziert und für den Vergleich beim Kostenvoranschlag vom 27. März 2009 abgezogen. 6.2 Auf die von den Beklagten weiteren monierten Positio nen betreffend die vorinstanzliche Berechnung der Kostenüberschreitung (Baunebenkosten und Mehrkosten für Fenster Holz und die Plattenbeläge) braucht nicht mehr weiter eingegangen zu werden. Selbst wenn diese Positi- onen entsprechend den Ausführungen der Beklagten berü cksichtigt würden, resultiert für die bereinigte Grobkostenschätzung ein Betrag von CHF 565' 000.00 (ohne Baunebenkosten) und für den bereinigten Kostenvoranschlag von CHF 705'600. 00 (CHF 730'600.00 abzüglich Bau- nebenkosten von CHF 31'800.00 zuzüglich Fenster/Bodenbel äge CHF 6'800.00). Die Abwei- chung beträgt sodann 24.88% und liegt immer noch in der Toleranzgrenze von +/-25%. 7. Der Toleranzgrenze kommt allerdings ohnehin nur die Funktion eines Anscheinsbeweises zu. Es handelt sich dabei um einen Wahrscheinlichkeitsbeweis, welcher entkräftet werden kann. Kostenüberschreitungen, welche die Toleranzgrenze überste igen, lassen auf Pflichtverletzun- gen des Architekten schliessen, solche unterhalb dieser Gr enze hingegen auf das Fehlen von Pflichtverletzungen (Bger 4C.424/2004 vom 15.03.2005 , E. 3.2.2.1). Das Vorliegen oder Nicht- Vorliegen der Pflichtverletzung kann auch durch einen direkten Beweis oder Gegenbeweis ge- führt werden. Einerseits kann der Bauherr eine Pflichtv erletzung des Architekten direkt nach- weisen; dann kann sich der Architekt nicht mehr auf die Toleranzgrenze berufen. Andererseits kann der Architekt den Gegenbeweis führen, dass trotz de r Überschreitung der Toleranzgrenze die Mehrkosten nicht auf Vertragsverletzungen von seiner Seite zurückgeführt werden können (Schumacher, a.a.O., N 760). Seite 12 http://www.bl.ch/kantonsgericht Wie bereits unter Erwägung Ziff. 5.2 ausgeführt wurd e, lag im Zeitpunkt der Grobkostenschät- zung vom 23. September 2008 noch keine Detailprojektier ung mit den konkreten architektoni- schen Lösungen und der Auswahl der Materialien und ihr er Verwendung vor. Ebenso lagen damals noch keine Offerten vor. Solche konnten mangels D etailprojektierung auch noch nicht eingeholt werden. Dies kann dem Architekt nicht angelas tet werden, da es die Bauherren wa- ren, welche sich noch nicht für die Ausstattung und die M aterialen entschlossen hatten. Es war zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Projektstandes gar nich t möglich, einen detaillierten Kosten- voranschlag zu erstellen. Vielmehr war eben nur gerade eine grobe Schätzung möglich. Der gerichtliche Experte hat in seinem Gutachten vom 19. Jul i 2011 bestätigt, dass bei Umbauten viele Zusatzarbeiten vorkommen, deren Umfang schwer abzuschätzen ist und es daher für eine seriöse Kostenermittlung notwendig ist, Offerten einzuh olen. Der Architekt konnte somit am 23. September 2008, als noch keine Offerten vorlagen, gar keinen detaillierten Kostenvoran- schlag machen. Es kann ihm daher kein Vorwurf gemacht wer den, dass er die Kosten des An- baus mit einer kubischen Berechnung ermittelte und für die Umbauten und Anpassungsarbeiten die Kosten schätzte. Wie bereits erläutert, sind kubische Berechnungen von vornherein wesent- lich ungenauer. Der Architekt hat bei der kubischen Berech nung pro m3 einen Preis von CHF 1'000.00 eingesetzt. Dies entspricht einem Bau gehobenen Standards (siehe beispielswei- se Züricher Index der Wohnbaupreise 2008). Der Ansatz von CHF 1'000.00 pro m3 kann daher ebenfalls nicht beanstandet werden. Den Kubikinhalt ha t der Architekt am 23. September 2008 fälschlicherweise mit 440 m3 angegeben, jedoch gleich a m 24. September 2008 auf 400 m3 korrigiert und den Bauherren angezeigt. Es ist daher ni cht ersichtlich, dass bzw. inwiefern der Architekt durch die kubische Berechnung seine Sorgfalts pflicht verletzt hätte. Dasselbe gilt für die grobe Schätzung der Umbaukosten. Es ist somit nicht ersichtlich, was an der Grobkosten- schätzung vom 23. September 2008 aus damaliger Sicht falsch sein soll. Angesichts des Pro- jektstandes war es dem Architekten damals nicht möglich , die Kosten genauer voranzuschla- gen. Es kann ihm deshalb - selbst wenn die Toleranzgre nze überschritten wäre - keine Sorg- faltspflichtverletzung vorgeworfen werden. 8. Die Berufungskläger bringen weiter vor, die Grobkostenschä tzung vom 23. September 2008 sei nicht nur falsch, sondern auch verspätet erfolg t, denn bereits bei Abschluss des Vor- projektes hätte eine Kostenschätzung erfolgen müssen. 8.1. Diesbezüglich monieren sie, die Vorinstanz habe ausge führt, dass die SIA-Ordnung 102 nicht Vertragsbestandteil geworden sei, ohne auf die in der Klageantwort referenzierte Recht- sprechung des Bundesgerichts Bger 4A_242/2008 vom 02.10.20 08, E. 2.2, einzugehen. Nach dieser Rechtsprechung könnten in einem von den SIA-Norm en geprägten Umfeld und in Er- mangelung anderer Vereinbarungen die geschuldeten Le istungen eines Architekten nach dem Leistungskatalog der SIA-Ordnung 102 bestimmt werden. D er Kläger habe vorerst nach SIA- Ordnung 102 Rechnung gestellt und in der Klageschrift ausgeführt, es sei vorgesehen gewe- sen, dass dann rückwirkend ein SIA Vertrag mit Honorarvere inbarung abgeschlossen werde. Ein von den SIA-Normen geprägtes Umfeld sei also vorgel egen und entsprechend hätte der Kläger per Abschluss der Vorprojektphase eine Kostenschätzung vorlegen müssen. Dem von den Berufungsklägern erwähnten Bundesgerichtsent scheid lag ein gänzlich anderer Sachverhalt zu Grunde. Dort hatte sich ein Unternehmer zu Arbeiten aus dem Bereich des Holzbaus verpflichtet sowie dazu, für den gesamten Bau die Aufgaben der Bauleitung zu über- nehmen. Zwischen den Parteien wurden zwei Verträge abg eschlossen, nämlich ein Werkver- trag, welcher der SIA-Normen unterstand, sowie ein B auleitervertrag, welcher als Auftrag zu qualifizieren war. In Ermangelung klarer vertraglicher Vorgaben betreffend die Bauleitung durfte sich das Gericht im erwähnten Bundesgerichtsentscheid aufgrund der speziellen Sachlage, ins- besondere der Tatsache, dass der Werkvertrag den SIA-No rmen unterstand, bezüglich des Umfanges des Bauleiter-Auftrages an die SIA-Ordnung 10 2 anlehnen (siehe auch THOMAS Seite 13 http://www.bl.ch/kantonsgericht SIEGENTHALER /H UBERT STÖCKLI , in: Aktuelle Anwaltspraxis 2009 - La pratique de l'av ocat 2009, S. 416). Im vorliegenden Fall haben die Parteien keinen Vertrag geschlossen, welcher den SIA- Normen untersteht, so dass an diese auch nicht angelehnt werden kann. Die Vorinstanz hat zu Recht nicht auf die SIA-Ordnung 102 abgestützt. 8.2 Die Berufungskläger führen weiter aus, das Bezirksgericht sei zu Recht davon ausge- gangen, dass der Kläger eine Kostenschätzung grundsätzlich per Ende der Vorprojektphase hätte vorlegen müssen und habe darauf verwiesen, dass de r Architekt auch ohne besondere Vereinbarung in jeder Projektierungsphase die mutmassli chen Gesamtbaukosten kalkulieren müsse, dies im Gleichschritt mit der Ausarbeitung des Projektes; und weiter, dass die Kostenin- formation zudem unaufgefordert erfolgen müsse. Das Be zirksgericht weiche diesen Grundsatz dann aber auf, indem es den Zeitpunkt für die Verpfli chtung einer ersten Kostenschätzung da- von abhängig mache, ab welchem Zeitpunkt eine Grobkoste nschätzung möglich und sinnvoll gewesen sei. Dabei übersehe das Bezirksgericht, dass der Klä ger selber nie behauptet habe, eine Schätzung sei per Ende der Vorprojektphase nicht si nnvoll gewesen. Er habe nur behaup- tet, eine solche sei unmöglich gewesen. Das Bezirksgericht habe damit auf einen Sachverhalt abgestellt, welcher von keiner Partei behauptet worden sei und habe daher elementare Grund- sätze des Zivilprozessrechts verletzt. Zudem sei das Bezirksgericht selber davon ausgegangen, dass eine frühere Kostenschätzung möglich gewesen wäre, a ber nicht sinnvoll. Dies werde da- mit begründet, dass das Vorprojekt noch nicht konsolidiert gewesen sei und die Bauherrschaft noch keine konkreten Vorstellungen über die Einrichtung und deren Qualität gehabt habe. Die- se Argumentation überzeuge nicht. Weiter habe das Bezir ksgericht keine Beweise abgenom- men betreffend Zeitpunkt für eine von den Beklagten ver langte Kostenschätzung, obwohl sie in der Klageantwort die entsprechenden Beweisschwierigkeite n geäussert hätten, welche darin bestanden hätten, dass der Kläger pflichtwidrig keine Besprechungsprotokolle erstellt habe. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Architekt am 23. Sep tember 2008 und somit per Ende der Vorprojektphase eine Grobkostenschätzung abgegeben hat. Dass in diesem Zeitpunkt ein de- taillierter Kostenvoranschlag aufgrund des Projektstand es noch nicht möglich war, wurde be- reits ausgeführt (siehe Ziffern 5.2 und 7 hiervor). D ie Beklagten haben nicht bewiesen, dass sie bereits in einem früheren Zeitpunkt eine Kostenschätzun g verlangt haben. Dem Mail vom 17. September 2008 des Beklagten an den Kläger (Klag beilage I.17) ist lediglich zu entneh- men, dass man offenbar vereinbart hatte, dass beim näch sten Mal eine Kostenschätzung ab- gegeben werden soll, dass aber noch kein Termin vere inbart worden sei. Der Beklagte fragte nach, falls kein Termin abgemacht worden sei, ob man d ies nachholen könnte. Der Kläger hat sodann am 23. September 2008 die Grobkostenschätzung erst ellt. Dies ist sicherlich keine zu lange Zeitspanne seit der Anfrage vom 17. September 2 008. Die Grobkostenschätzung ist da- her weder in Bezug auf den Projektstand noch in Bezug a uf die Anfrage zu spät erfolgt. Nach Einholung der Offerten hat der Architekt sodann am 26. Februar 2009 einen detaillierten Kos- tenvoranschlag über CHF 927'600.00 erstellt. Den Beklag ten war dieser Preis zu hoch und sie wünschten deshalb Konkurrenzofferten. Nach Vorliegen solcher Konkurrenzofferten erstellte der Architekt am 27. März 2009 einen neuen Kostenvoransch lag über CHF 798'400.00. Der Architekt hat also nach der Detailplanung und dem Vor liegen der Offerten, jedoch noch vor Baubeginn, einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellt. Dies war ihm, wie bereits ausgeführt, erst nach der Detailplanung und dem Vorliegen der Of ferten möglich. Es ist auch nicht ersicht- lich, inwiefern diese detaillierten Kostenvoranschläge v erspätet erfolgt sein sollen, zumal dies vor Baubeginn geschah und die Bauherrschaft somit noch rechtzeitig die Möglichkeit hatte, vom Bauprojekt Abstand zu nehmen, was sie in der Folge auch machte. Gestützt auf diese Ausfüh- rungen hat der Architekt die Grobkostenschätzung und die Kostenvoranschläge nicht zu spät erstellt, so dass ihm diesbezüglich ebenfalls keine Sorg faltspflichtverletzung vorgeworfen wer- den kann. Seite 14 http://www.bl.ch/kantonsgericht 9. Unter dem Titel "Baueingabe ohne abgesicherten Kostenvoranschlag" monieren die Beru- fungskläger, das Bezirksgericht habe bei der folgenden Au sführung einseitig auf die Klage- schrift abgestellt: "Gerade wenn ein Bauprojekt einer Baubewilligung bed arf und das Ziel ver- folgt wird, möglichst schnell mit der Realisierung eine s Baus beginnen zu können, wird bereits eine Baueingabe gemacht, selbst wenn noch keine Detailst udien über den Innenausbau vorlie- gen. Während für die Eingabe eines Baubegehrens die F estlegung der Raumstruktur und die Erschliessung genügt, bedarf es für einen verbindlichen K ostenvoranschlag mit einer Genauig- keit von +/-10% eine Detailprojektierung mit Erstellu ng eines detaillierten Material- und Kon- struktionsbeschriebs ". Die Beklagten hätten in der Klagantwort dargelegt , dass sie nie verlangt hätten, die Baubewilligung müsse so schnell wie möglich besorgt werden. Insbesondere seien sie vom Kläger nie gefragt worden, ob es ihnen in Abwe ichung vom normalen Projektablauf genehm sei, wenn die Baueingabe vor der Erstellung de s Kostenvoranschlages erfolge. Diesen Entscheid hätte jedoch der Kläger zwingend den Beklagte n überlassen müssen. Durch die pflichtwidrige Abweichung von den standardgemässen Abl äufen, wonach die Baueingabe nach dem Kostenvoranschlag erfolgt, sei der Aufwand für die Ausarbeitung der Baueingabe vor der Vorlage des Kostenvoranschlages angefallen. Dieser Aufwan d wäre bei einem korrekten Vor- gehen eingespart worden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Beklagten den Wunsch hatten, im Frühling 2009 mit dem Bau beginnen zu können (Klagbeilage I.15). Auch a n der heutigen Verhandlung hat der Berufungskläger ausgeführt, es sei der Wunsch gewesen, das s man mit dem Bau im Frühjahr 2009 beginne und im Herbst 2009 fertig gewesen wäre. Das sei jedoch nur ein Wunsch gewe- sen und keine Bedingung. Der Kläger führte dagegen au s, es sei immer eine Bedingung gewe- sen, dass der Bau im Herbst 2009 beendet sein soll. Im Schreiben der Beklagten an den Kläger vom 22. März 2009 (Klagbeilage I.49) schreiben sie unter Ziffer 2c, Seite 2, der Umbau sei wie früher gemeinsam besprochen, bis Ende September 2009 abzuschliessen. Daraus geht klar hervor, dass eine gewisse Dringlichkeit von den Beklagten vorgegeben wurde und immer mit- gespielt hatte. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Baueingabe aufgrund des gewoll- ten Bauendes per Herbst 2009 ohnehin erfolgt wäre, au ch wenn der Architekt ausdrücklich dar- auf hingewiesen hätte, dass noch kein detaillierter Kostenvoranschlag vorlag. Im Übrigen haben die Beklagten das Baugesuch am 29. September 2008 mitu nterschrieben, obwohl ihnen be- wusst sein musste, dass damals erst eine Grobkostenschätzung vorl ag und die Offerten, die Detailpläne und der detaillierte Kostenvoranschlag noch ausstanden. Sie haben der Baueinga- be somit in Kenntnis des Projektstandes zugestimmt. Dem Architekten kann daher aufgrund der konkreten Umstände weder ein Vorwurf gemacht werden, d ass er die Baueingabe ohne abge- sicherten Kostenvoranschlag machte, noch dass er die Beklag ten nicht über eine allfällige Ab- weichung von den standardgemässen Abläufen informierte. 10. Die Berufungskläger machen weiter geltend, der Kläger habe seine Forderung nicht hin- reichend substantiiert. Das Bezirksgericht hätte deshalb zum Gesamtaufwand des Architekten gar keine Expertise einholen dürfen. Wie weit ein Sachverhalt zu substantiieren ist, damit er unter die Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden kann, bestimmt das materielle Bundesrecht. Tatsachenbehauptun- gen müssen dabei so konkret formuliert sein, dass ein sub stantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (Bger 4A_ 291/2007 vom 29.10.2007, E. 3.4, mit weiteren Hinweisen). Der Kläger hat in seiner Klagebegründung aufgelistet, an welchem Datum welche Arbeiten vor- genommen wurden und wie viele Stunden er oder der Ze ichner oder das Sekretariat dafür auf- gewendet hatten. Dazu hat er als Beweis ganze Ordner mit Unterlagen eingereicht (Vorschläge, Pläne, Mails, Korrespondenzen, Baubewilligungen etc.) welche zeigen, dass die Arbeiten auch tatsächlich ausgeführt wurden. Der Kläger hat dargeleg t, was gemacht wurde und wie viel Zeit Seite 15 http://www.bl.ch/kantonsgericht dazu nötig war. Er hat dies in der Klagebegründung explizit aufgelistet und nicht einfach nur auf Beilagen oder Rechnungen verwiesen. Damit ist er der S ubstantiierungspflicht hinreichend nachgekommen. Dass Arbeitsgattungen zum Teil in Zeitspa nnen aufgelistet wurden, genügt ebenfalls. Als Beweis hat der Kläger im Bestreitungsfall eine Expertise beantragt. Die Beklagten haben den geltend gemachten Aufwand von 606 Stunden bestritten. Die Vorinstanz hat daher zu Recht eine Expertise eingeholt, da das Wissen einer Fachperson erforderlich ist, um den geltend gemachten und substantiierten Aufwand für d ie geschilderten Arbeiten zu prüfen. Der Experte war denn auch in der Lage, aufgrund der klägerischen Ausführungen und den Beilagen diese Prüfung vorzunehmen. Da nur ein Experte die Not wendigkeit und Angemessenheit des Aufwandes überprüfen kann, ist auf das eingeholte Gerichtsgutachten abzustellen. Der Gutach- ter stellte fest, dass lediglich für den Aufwand vom 21.1 0.-29.10.2008 und vom 04.11.- 14.11.2008 keine Belege vorhanden seien. Darauf und au f die in diesem Zusammenhang ge- rügte Nachsubstantiierung braucht jedoch nicht weiter eingegangen zu werden, da selbst ohne Berücksichtigung dieses Aufwandes die Höhe der geltend g emachten Forderung noch immer erreicht ist. In diesem Zusammenhang ist auszuführen, dass der Experte bei einem geschätzten Aufwand von 520 Std. und einem mittleren Stundenansatz von CHF 135.00 immer noch auf ein Honorar von CHF 75'535.00 (inkl. 7.6% MWSt.) kommt, sod ass nach Abzug der bereits geleis- teten CHF 12'000.00 eine Forderung von CHF 63'535.00 verbleibt. 11. Im Zusammenhang mit der Festlegung des Honoraransatzes m achen die Berufungsklä- ger geltend, die Vorinstanz habe auf Auftragsrecht anstatt auf Werkvertragsrecht abgestellt. Für die Bemessung der Vergütung sei daher auf Art. 374 O R abzustellen. Nach Auffassung des Kantonsgerichts ist entgegen diesen Ausführungen auf Au ftragsrecht abzustellen. Es kann auf Ziffer 4 hiervor verwiesen werden. Auf die weiteren A usführungen der Berufungskläger zur Ent- schädigung nach Art. 374 OR braucht daher nicht mehr eingegangen zu werden. Weiter stellen sich die Berufungskläger auf den Standpu nkt, der Kläger habe einfach die un- substantiierte Behauptung aufgestellt, seine Ansätze seie n "üblich". Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, haben die Parteien kein Honor ar vereinbart und die SIA-Norm 102 nicht als Vertragsinhalt übernommen. Die Vorinstanz führte weiter aus, Art. 394 Abs. 3 OR lege zwar fest, dass für die Architekturleistungen eine Vergütung zu entrichten sei, jedoch lege das Ge- setz die Kriterien für diese Vergütung nicht fest. Im Streitfall habe deshalb der Richter das Ho- norar zu bestimmen. Damit dies möglich sei, habe der Kl äger die Tatbestandselemente, die für die Berechnung des Honorars wesentlich seien, darzulegen und zu beweisen. Hauptkriterien für die Berechnung sei der für den konkreten Auftrag erf orderliche Aufwand an Personal-, Sach- und übrigen Kosten. Der Kläger hat in der Klage den Stundenaufwand für sich, den Zeichner, den Lehrling, das Sek- retariat und den Bauleiter aufgeführt und die jewei ligen Stundenansätze angegeben. Er hatte ausgeführt, diese Ansätze seien üblich. Für den Fall, dass diesbezüglich Zweifel bestehen, hat er eine Expertise beantragt. Dies ist nicht zu beanstande n. Da keine gesetzlichen Regelungen zu den Stundenansätzen existieren, konnte er nur die üb lichen Ansätze angeben und eine diesbezüglich Expertise verlangen. Er hat damit seine Sub stantiierungspflicht entgegen den Ausführungen der Beklagten nicht verletzt. Der Experte hat einen einheitlichen Satz von CHF 135.00 pro Stunde angewendet. Es ist nicht ersichtl ich und wird auch nicht geltend ge- macht, dass dieser Ansatz falsch sein soll. Die Vorinstan z hat zu Recht auf den vom Experten aufgeführten durchschnittlichen Stundenansatz abgestellt. 12. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beklagt en nicht auf die Genauig- keit der Grobkostenschätzung vom 23. September 2008 vertra uen konnten und dass dem Ar- chitekten keine Sorgfaltspflichtverletzung bezüglich di eser Kostenschätzung vorzuwerfen ist, weder betreffend Inhalt noch betreffend Zeitpunkt. D er von den Beklagten geltend gemachte Vertrauensschaden scheitert daher bereits am Vorliegen d er erforderlichen Vertragsverletzung Seite 16 http://www.bl.ch/kantonsgericht durch den Kläger. Ob die Kosten für die Bauherrschaft - wie vom Kläger behauptet und von den Beklagten bestritten - keine Rolle gespielt haben, ist dabei nicht von Belang. Auf die diesbezüg- lichen Ausführungen der Berufungskläger braucht daher nicht mehr eingegangen zu werden. Der Kläger hat seine Forderung hinreichend substantiie rt. Gestützt auf die von der Vorinstanz eingeholte Gerichtsexpertise ist auch die Höhe der gelte nd gemachten Forderung nicht zu be- anstanden. Die Vorinstanz hat die Klage daher zu Recht gutgeheissen. 13. Im Weiteren ist auch der Vertrauensschaden nicht bewiesen . Die Beklagten bringen dies- bezüglich vor, wenn sie Ende August 2008 oder zumindest anfangs Oktober 2008 vom Kläger rechtzeitig und pflichtgemäss über die zu erwartenden Kosten des Projekts aufgeklärt worden wären, hätten sie auf die weitere Projektierung verzich tet. Dies zeige sich alleine schon daran, dass es sich nach Erhalt des Kostenvoranschlages so abgespielt habe (Klagantwort Ziff. 201, S. 103). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage d es sogenannten "hypothetischen Al- ternativverhaltens der Bauherren". Hierfür sind die Bekl agten beweispflichtig. Ein strikter Nach- weis ist von der Natur der Sache her nicht möglich, denn es lässt sich nicht eruieren, wie sich der Bauherr bei Kenntnis der effektiven Kosten tatsächl ich verhalten hätte. Vielmehr ist der Richter bei der Ermittlung des mutmasslichen Verhaltens d es Bauherrn auf Hypothesen ange- wiesen und hat sich mit einem Wahrscheinlichkeitsbeweis zu begnügen (H ANNES ZEHNDER , a.a.O., S. 53). Aus den Akten geht hervor, dass die Bauh erren nach dem Kostenvoranschlag vom 26. Februar 2009 über CHF 927'600.00 nicht umgeh end auf das Bauprojekt verzichtet ha- ben. Vielmehr haben sie mit Mail vom 1. März 2009 den Kläger gefragt, weshalb zur Schätzung vom 23. September 2008 ein so grosser Unterschied bestehe . Sie wollten verstehen, was sie machen können, um die Kosten ungefähr auf den ursprüng lichen Rahmen zurück zu führen (Klagbeilage I.42). Nach einer Kostenbesprechung führten sie im Mail vom 5. März 2009 an den Kläger aus, sie müssten Verschiedenes unternehmen, um die Kosten weiter ganz wesentlich herabzudrücken (Klagbeilage I.43). Dabei erwähnten sie insbesondere Konkurrenzofferten. In einem weiteren Mail gleichentags (Klagbeilage I.44) bat der Beklagte den Kläger, noch nichts zu unternehmen, um einen anderen Küchenbauer zu kontakt ieren, weil er die Hoffnung nicht aufgebe, die Küche vom bisher involvierten Küchenbaue r erstellen zu lassen (dieser teilte mit, dass er aussteigen wolle). Im Schreiben vom 22. März 20 09 an den Kläger erklärten sie ihre Bereitschaft, mit dem Kläger einen Versuch zu unternehmen, das Projekt doch noch zu verwirk- lichen (Klagbeilage I.49). All dies zeigt, dass die Beklagten nach Erhalt des detaillierten Kosten- voranschlages vom 26. Februar 2009 nicht umgehend Abstand vom Bauprojekt nahmen, son- dern versuchten, die Kosten herabzudrücken und das Projekt dennoch zu verwirklichen. Hierfür hatte der Architekt wiederum Aufwand durch das Einholen von Konkurrenzofferten. Es ist daher anzunehmen, dass die Beklagten sich auch gleich verhalten hätten, wenn bereits in der Grob- kostenschätzung ein höherer Betrag aufgeführt gewesen wä re, und sie vom Architekten die Einholung von (Konkurrenz-) Offerten verlangt hätten . Den Ausführungen der Beklagten, wo- nach weitere Kosten nicht mehr angefallen wären, kann daher nicht zugestimmt werden. 14. Gestützt auf diese Ausführungen ist die Berufung abzuwe isen. Entsprechend dem Aus- gang des Berufungsverfahrens sind die Prozesskosten gemäss A rt. 106 Abs. 1 und 3 ZPO den Berufungsklägern in solidarischer Haftung aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist gemäss § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. f GebT auf pauschal CHF 7'000.00 festzusetzen. Überdies haben die Berufungskläger dem Berufungsbeklagten eine Partei entschädigung zu bezahlen. Der Rechtsvertreter des Berufungsbeklagten führt in seiner t arifkonformen Honorarrechnung vom 25. März 2013 ein Grundhonorar von CHF 10'500.00, Ausl agen von CHF 117.60 und Mehr- wertsteuer von CHF 849.40 auf, bzw. ein Total von CHF 11'467.00. Dieser Betrag ist angemes- sen und die Parteientschädigung dementsprechend in dieser Höhe festzulegen. Seite 17 http://www.bl.ch/kantonsgericht Demnach wird erkannt: ://: 1. Die Berufung wird abgewiesen. 2. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren von CHF 7'000.00 wird den Berufungsklägern in solidarischer Haftung auferlegt. 3. Die Berufungskläger haben dem Berufungsbeklagten e ine Parteien t- schädigung von CHF 11'467.00 (inkl. Spesen von CHF 117.60 und MWSt. von CHF 849.40) in solidarischer Haftung zu bezahlen. Vorsitzender Richter Edgar Schürmann Gerichtsschreiberin Karin Arber Die Berufungskläger haben gegen diesen Entscheid Beschwerde an das Schweizerische Bun- desgericht (Verfahrensnummer 4A_271/2013) erhoben.