Handelsgericht 1. Kammer HOR.2022.59 / SB Entscheid vom 5. Oktober 2023 Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident Ersatzrichterin Steiner Handelsrichter Hauser Handelsrichterin Scheurer Handelsrichter Nauer Gerichtsschreiber Bisegger Klägerin A._____ AG, […] vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Wilhelm Boner, […] Beklagte B._____ AG, […] vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Daniel Casarramona, […] Gegenstand Ordentliches Verfahren betreffend Forderung - 2 - Das Handelsgericht entnimmt den Akten: 1. Parteien 1.1. Klägerin Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Q._____. Sie bezweckt insbesondere […]. Einziges Mitglied ihres Verwaltungsrates sowie ihr Ge- schäftsführer ist C._____ (Klage Rz. 1; Klagebeilage [KB] 1). D._____ ist als Bauführer bei der Klägerin beschäftigt und war in dieser Funktion für das Bauprojekt tätig, das Gegenstand des vorliegenden Prozesses bildet (Klage Rz. 3). 1.2. Beklagte Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in R._____. Sie bezweckt insbesondere […]. Einziges Mitglied ihres Verwaltungsrats ist E._____ (Klage Rz. 2; KB 2). Bei dem Gegenstand des vorliegenden Prozesses bil- denden Bauprojekt liess sie sich von der F._____ GmbH (Geschäftsinha- ber: G._____) vertreten (verantwortlich für Bauleitung und Planung; Klage Rz. 4; Antwort Rz. 4 f.; Replik Rz. 3; Duplik Rz. 6 ff.). 2. Sachverhalt 2.1. Ursprüngliche werkvertragliche Vereinbarungen Die Beklagte realisierte in S._____ den Neubau von zwei Häusern mit je zwei Wohnungen ("Zweifamilienhäuser"; Klage Rz. 3; Antwort Rz. 3; KB 3). Mit Werkvertrag vom 14. Juni 2021 übertrug die Beklagte der Klägerin die Ausführung der "BKP 222 / 224 Spengler-Flachdacharbeiten". Der Werk- lohn für die Spenglerarbeiten sollte Fr. 9'210.00 und für die Flachdachar- beiten Fr. 150'006.30 betragen (insgesamt also Fr. 159'216.30). Allerdings vereinbarten die Parteien, dass auf diesen Beträgen ein Rabatt von 6 % sowie ein Skonto von 2 % zu gewähren sei, sodass tatsächlich lediglich Fr. 146'670.04 bzw. zuzüglich 7.7 % MwSt. Fr. 157'963.64 als Werklohn vereinbart wurden. Gemäss Art. 13 des Werkvertrages sollten zudem noch allgemeine Abzüge in Höhe von insgesamt 0.9 % (für Bauschäden / Bau- reinigung 0.1 %, für Bauwasser / Baustrom 0.5 % und für die Bauwesen- versicherung 0.3 %) gewährt werden (Klage Rz. 8; Antwort Rz. 10; Replik Rz. 15; Duplik Rz. 23 ff.; KB 3; Replikbeilage [RB] 1 Blatt 11). 2.2. Zusätzliche Dachdeckerarbeiten Später wählte die Beklagte eine andere Variante im Bereich des Dachs, die zu Mehrkosten führte (zusätzliche Dachdeckerarbeiten, insbesondere Wahl teurerer Ziegel). 2.3. Fünf Nachträge Im Weiteren einigten sich die Parteien auf fünf von der Klägerin zu erbrin- gende Nachträge (Klage Rz. 3 und 8; Antwort Rz. 3 und 10 ff.; Replik Rz. 2; Duplik Rz. 10 und 13 ff.). - 3 - 2.4. Rechnungsstellung Gemäss Schlussrechnung Nr. 222199 (KB 9) vom 22. Juni 2022 verrech- nete die Klägerin der Beklagten (vor Berücksichtigung von 6 % Rabatt und 2 % Skonto) Fr. 192'403.30 für die ursprünglich vereinbarten werkvertrag- lichen Arbeiten (Spenglerarbeiten: Fr. 9'210.00; Flachdacharbeiten Fr. 150'753.30) sowie die zusätzlichen Dachdeckerarbeiten (Fr. 32'440.00). Abzüglich 6 % Rabatt sowie 2 % Skonto stellte die Klägerin Fr. 177'241.92 bzw. zuzüglich 7.7 % MwSt. Fr. 190'889.55 in Rechnung (Klage Rz. 3 und 8 ff.; Antwort Rz. 10 ff.). Die fünf Nachträge stellte sie ebenfalls am 22. Juni 2022 - aber separat - in Rechnung (Rechnungen Nr. 222200-222204 [KB 4-8]). Sie verrechnete in- klusive Mehrwertsteuer für diese insgesamt Fr. 31'819.72. Die Rechnung Nr. 222203 für den Nachtrag 4 (KB 7) wurde aber später von G._____ noch handschriftlich von Fr. 7'802.33 auf Fr. 7'134.84 (beide inkl. MwSt.) korri- giert. Die Klägerin akzeptierte diese Korrektur, sodass die Rechnungs- summe für die Nachträge noch Fr. 31'152.23 (inkl. MwSt.) betrug (Klage Rz. 3 und 8 ff.; Antwort Rz. 10 ff.; Replik Rz. 12; Duplik Rz. 20). Einer Zusammenstellung von G._____ vom 4. Juli 2022 mit dem Titel "Schlussrechnung" (KB 10), welche sowohl von ihm selbst und von der Klä- gerin unterzeichnet wurde, ist zu entnehmen, dass G._____ den Schluss- rechnungsbetrag von Fr. 190'889.55 noch um die Abzüge gemäss Art. 13 des Werkvertrages von total 0.9 % (oben, Ziff. 2.1) korrigierte, sodass eine neue Abrechnungssumme von Fr. 189'171.57 resultierte. Aus der Schluss- rechnung wie auch aus der Zusammenstellung ergibt sich ferner, dass die Beklagte sechs Akonto-Zahlungen im Gesamtbetrag von Fr. 154'977.85 geleistet hatte. Ausgehend von der (neuen) Abrechnungssumme von Fr. 189'171.57 und den Akontozahlungen von Fr. 154'977.85 wird auf der Zusammenstellung ein Restguthaben der Klägerin in Höhe von Fr. 34'193.72 errechnet. Die Zusammenstellung enthält überdies den Ver- merk "Der Unternehmer anerkennt die vorgelegte Abrechnung mit Verzicht auf jegliche Nachforderung." Überdies wird auf der Zusammenstellung fest- gehalten: "Grantie [recte: Garantie] 18'917.15 Bankgarantie/Versiche- rungsgarantie." 2.5. Unbestrittene Zahlung Es ist unbestritten, dass die Beklagte der Klägerin das Restguthaben ge- mäss Zusammenstellung (KB 10) von Fr. 34'193.72 bezahlt hat (Klage Rz. 8). 3. Prozessgeschichte 3.1. Klage Mit Klage vom 8. Dezember 2022 an das Handelsgericht des Kantons Aar- gau stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren: - 4 - " 1. Die Beklagte sei zu verpflichten der Klägerin CHF 31'152.23 nebst Zins zu 5% seit 4. August 2022 zu bezahlen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen." Die Klägerin führte im Wesentlichen aus, die Beklagte habe ihr zwar die aus dem Werkvertrag geschuldeten Fr. 189'171.57 (inkl. MwSt.) bezahlt, schulde ihr aber noch die Vergütung für die Nachträge in Höhe von Fr. 31'152.23 (inkl. MwSt.). 3.2. Klageantwort Mit Klageantwort vom 13. Februar 2023 beantragte die Beklagte: " 1. Die in der Klage gestellten Begehren seien vollumfänglich abzuweisen, so- weit auf diese eingetreten wird. 2. Unter Kosten[-] und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin." Die Beklagte führte im Wesentlichen aus, die Klägerin habe ihr in der Schlussrechnung (KB 9) einen zu hohen Betrag in Rechnung gestellt. Die Parteien hätten sich durch Unterzeichnung der Zusammenstellung von G._____ (KB 10) aber vergleichsweise darauf geeinigt, dass die Beklagte den Betrag von Fr. 189'171.57 dennoch anerkenne bzw. die Beklagte der Klägerin das in der Zusammenstellung festgehaltene Restguthaben be- zahle, die Parteien mit dieser Zahlung aber per Saldo aller Ansprüche aus- einandergesetzt seien. Entsprechend habe die Klägerin von der Beklagten für die Nachträge nichts mehr zu fordern (Antwort Rz. 55). 3.3. Weitere Schriftsätze In den weiteren Schriftsätzen (Replik vom 24. März 2023; Duplik vom 22. Mai 2023; Bemerkungen zur Duplik vom 5. Juni 2023) hielten die Par- teien an ihren Rechtsbegehren fest und führten ihre Standpunkte in tat- sächlicher und rechtlicher Hinsicht weiter aus. 3.4. Beweisverfügung und Anfrage betreffend Hauptverhandlung Am 30. Juni 2023 erliess der Präsident des Handelsgerichts die Beweis- verfügung. Er liess die eingereichten Urkunden als Beweismittel zu und er- wog, dass Zeugen- oder Parteibefragungen entweder nicht notwendig oder mangels schlüssiger und substantiierter Behauptungen nicht zulässig seien. Weiter setzte er den Parteien Frist bis zum 14. Juli 2023, um mitzu- teilen, ob sie auf eine Hauptverhandlung verzichten und ob sie beantragen, schriftliche Schlussvorträge einreichen zu können. - 5 - 3.5. Verzicht auf Hauptverhandlung Während die Klägerin mit Eingabe vom 6. Juli 2023 auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtete, hüllte sich die Beklagte in Schweigen. 3.6. Überweisung an das Handelsgericht Mit Verfügung vom 7 September 2023 wurde der Fall dem Handelsgericht überwiesen und den Parteien der Spruchkörper bekannt gegeben. Das Handelsgericht zieht in Erwägung: 1. Prozessvoraussetzungen Gemäss Art. 60 ZPO prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozess- voraussetzungen erfüllt sind. Zu den Prozessvoraussetzungen gehören na- mentlich die örtliche und die sachliche (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO) sowie die funktionelle Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. 1.1. Zuständigkeit 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, wird das angerufene Gericht zuständig, wenn sich die beklagte Partei ohne Einrede der fehlenden Zu- ständigkeit zur Sache äussert (Art. 18 ZPO). Die Beklagte hat sich in der Klageantwort auf den Prozess eingelassen (Antwort Rz. 7). Das angerufene Handelsgericht wäre aber auch unabhängig von einer Ein- lassung örtlich zuständig. Für Klagen aus Vertrag ist das Gericht am Wohn- sitz oder Sitz der beklagten Partei oder an dem Ort zuständig, an dem die charakteristische Leistung zu erbringen ist (Art. 31 ZPO). Vorliegend han- delt es sich um eine Streitigkeit über werkvertragliche Ansprüche. Sowohl der Sitz der Beklagten wie auch der Ort der charakteristischen Leistung (Ort der werkvertraglichen Leistungen) befindet sich im Kanton Aargau (Klage Rz. 6; Antwort Rz. 7). 1.1.2. Sachliche Zuständigkeit Der Kanton Aargau hat in § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO von der Möglichkeit gemäss Art. 6 Abs. 1 ZPO Gebrauch gemacht, ein Fachgericht zu bezeich- nen, welches als einzige kantonale Instanz für handelsrechtliche Streitig- keiten zuständig ist (Handelsgericht). Nach Art. 6 Abs. 2 ZPO gilt eine Strei- tigkeit als handelsrechtlich, wenn (a) die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist, (b) gegen den Entscheid die Beschwerde in Zivil- sachen an das Bundesgericht offen steht und (c) die Parteien im schweize- rischen Handelsregister oder in einem vergleichbaren ausländischen Re- gister eingetragen sind. Vorliegend sind beide Parteien im Handelsregister eingetragen, der Streit- wert übersteigt den gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 51 ff. BGG für - 6 - die Zulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen vorausgesetzten Streitwert und die Streitigkeit betrifft die geschäftliche Tätigkeit der Parteien (Klage Rz. 5; Antwort Rz. 6). Demgemäss ist das angerufene Handelsgericht auch sachlich zuständig. 1.1.3. Funktionelle Zuständigkeit Nach Art. 198 lit. f ZPO entfällt bei Streitigkeiten, für die nach den Art. 5 und 6 ZPO eine einzige kantonale Instanz zuständig ist, das Schlichtungs- verfahren. Damit ist das angerufene Handelsgericht auch funktionell zu- ständig. 1.2. Fazit Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen An- lass. Auf die Klage ist einzutreten. 2. Kein vergleichsweiser Verzicht auf Vergütung der Nachträge 2.1. Rechnungsstellung der Klägerin Die Klägerin macht geltend, der ursprünglich vereinbarte Werklohn (Fr. 146'670.04 bzw. Fr. 157'963.64 inkl. MwSt.) habe infolge verschiede- ner Zusätze und Änderungen letztlich Fr. 190'889.55 inkl. MwSt. betragen (vgl. Schlussrechnung, KB 9 S. 1 und 41). Von diesem Betrag seien aller- dings noch die Positionen Bauschäden/Baureinigung (0.1% bzw. Fr. 190.88 inkl. MwSt.), Bauwasser/Baustrom (0.5% bzw. Fr. 954.44 inkl. MwSt.) und Bauwesenversicherung (0.3% bzw. Fr. 572.66 inkl. MwSt.) ab- zuziehen gewesen (Abzug insgesamt also 0.9% bzw. Fr. 1'717.98 inkl. MwSt.), sodass ein Schlussbetrag von Fr. 189'171.57 inkl. MwSt. resultiert habe, wie dies aus der Zusammenstellung mit dem Titel "Schlussrechnung" von G._____ vom 5. Juli 2022 (KB 10) hervorgehe (Klage Rz. 8). Konkret berechnete die Klägerin den Betrag von Fr. 189'171.57 inkl. MwSt. wie folgt (KB 9 und 10): - 7 - Überdies stellte die Klägerin folgende Rechnungen für die fünf Nachträge (total Fr. 31'152.23 inkl. MwSt.; handschriftliche Korrekturen von G._____ in der Rechnung für Nachtrag 4, welche von der Klägerin akzeptiert wur- den, bereits berücksichtigt): Spenglerarbeiten Dachentwässerung und AnschlussblecheFr. 9'210.00(Pos. 351)Flachdacharbeiten Fr. 150'753.30(Pos. 364)DachdeckerarbeitenBestehend aus: (Pos. 900)-Mehrpreis Variante 3 (Ziegel)Fr. 16'100.00 (Pos. 900.100)-weitere Kosten:Liftaufbau Fr. 9'500.00 (Pos. 900.200)Regierapport 11327-1 Fr. 1'830.00 (Pos. 900.300)Regierapport 11327-2 Fr. 2'505.00 (Pos. 900.400)Regierapport 11327-3 Fr. 2'505.00 (Pos. 900.500)Zwischentotal Fr. 16'340.00Fr.16'340.00Fr. 32'440.00Fr. 32'440.00Bruttobetrag Fr. 192'403.30Rabatt Fr. -11'544.20Nettobetrag 1 Fr. 180'859.10Skonto Fr. -3'617.18Nettobetrag 2 Fr. 177'241.92Mehrwertsteuer Fr. 13'647.63Nettobetrag nach MwSt.Fr. 190'889.55AbzügeFr. -190.88Fr. -954.44Fr. -572.66Total Abzüge -1'717.98Fr. -1'717.98Fr. 189'171.57-Bauwesenversicherung (0.3%)AbrechnungssummeTotal Dachdeckerarbeiten6% auf Bruttobetrag2% auf Nettobetrag 17.7% auf Nettobetrag 20.9% auf Nettobetrag nach MwSt.:-Bauschäden / Baureinigung (0.1%)-Bauwasser / Baustrom (0.5%)FlachdacharbeitenFr. 3'402.75Rabattin Höhe von 6%Fr. -204.16Nettobetrag 1Rechnung Nr. 222202Fr. 3'198.59Skontoin Höhe von 2%Fr. -63.97Nettobetrag 2Rechnung Nr. 222204Fr. 3'134.62Mehrwertsteuerzzgl. 7.7%Fr. 241.37Nettobetrag nach MwSt.Fr. 3'375.99Nachtrag 1 (Rechnung Nr. 222200; KB 4) Flachdach- und Spenglerarbeiten Fr. 11'010.00 Mehrwertsteuer zzgl. 7.7% Fr. 847.77 Nettobetrag nach MwSt. Fr. 11'857.77 Nachtrag 2 (Rechnung Nr. 222201; KB 5) Mehrkosten Gehwegplatten Fr. 4'379.00Mehrwertsteuerzzgl. 7.7%Fr. 337.18Nettobetrag nach MwSt.Fr. 4'716.18Nachtrag 3 (Rechnung Nr. 222202; KB 6)Mehrkosten Gehwegplatten Fr. 6'624.40Mehrwertsteuerzzgl. 7.7%Fr. 510.10Nettobetrag nach MwSt.Fr. 7'134.84Nachtrag 4 (Rechnung Nr. 222203; KB 7)(handschriftliche Korrekturen in KB 8 beachten) - 8 - 2.2. Darstellung der Beklagten Die Beklagte machte in der Klageantwort geltend, die Klägerin habe in der Schlussrechnung vom 22. Juni 2022 für die ursprünglich vereinbarten Leis- tungen Fr. 159'963.30 (vor Mehrwertsteuer) in Rechnung gestellt (Fr. 9'210.00 für die Spenglerarbeiten und Fr. 150'753.30 für die Dachde- ckerarbeiten). Gemäss Werkvertrag sei für diese Arbeiten aber ein Werk- lohn vor Mehrwertsteuer von Fr. 146'670.00 (recte: 146'670.04, vgl. KB 3; Aktenzusammenzug Ziff. 2.1) vereinbart worden. Die Differenz von Fr. 13'293.26 sei von der Beklagten bzw. deren Architekten G._____ nicht akzeptiert worden (Antwort Rz. 40 f.). In der Duplik korrigierte die Beklagte diese Ausführungen und machte geltend, bei Verfassen der Klageantwort versehentlich davon ausgegangen zu sein, dass der Betrag von Fr. 146'670.00 (recte: Fr. 146'670.04) sich ohne 6% Rabatt und 2% Skonto verstehe. Tatsächlich seien beim Betrag von Fr. 146'670.00 (recte: Fr. 146'670.04) Rabatt und Skonto aber bereits berücksichtigt worden (Duplik Rz. 23 ff.). Aufgrund dieser Ausführungen wäre davon auszugehen, dass die Beklagte nunmehr (wie die Klägerin [Replik Rz. 15]) davon aus- geht, dass (mit Ausnahme einer Ausmassdifferenz, die offenbar beide Par- teien anerkennen) es betreffend diese Positionen tatsächlich keine Diffe- renz gibt. Allerdings verweist die Beklagte in Rz. 68 ihrer Duplik erneut auf einen zu viel in Rechnung gestellten Betrag, der diese Rechnungsdifferenz miteinschliesst. Die Ausführungen der Beklagten sind folglich widersprüch- lich. Die Beklagte führte sodann aus, sie anerkenne zwar, dass die Wahl ande- rer Dachflächen (als "Ziegel" bezeichnet, wobei genau genommen nicht nur andere Ziegel bestellt worden seien; KB 9 S. 41, Position 900.100) zu ei- nem Mehrpreis geführt hätten. Die Arbeiten seien je Haus für beide Häuser aber für Fr. 15'960.00 offeriert worden (nach Berücksichtigung von 6% Ra- batt, 2% Skonto und 7.7% MwSt.). In der Schlussrechnung werde aber der Betrag von Fr. 16'100.00 verrechnet und auf diesem Betrag zudem erneut die Mehrwertsteuer aufgerechnet (Antwort Rz. 11, 13 und 43; Replik Rz. 19; Duplik Rz. 14 und 39 ff.; Duplikbeilage [DB] 1). Dämmschichten über der Abdichtung (Umkehrdächer) Fr. 4'099.70Rabattin Höhe von 6%Fr. -245.98Nettobetrag 1Rechnung Nr. 222202Fr. 3'853.72Skontoin Höhe von 2%Fr. -77.07Nettobetrag 2Rechnung Nr. 222204Fr. 3'776.65Mehrwertsteuerzzgl. 7.7%Fr. 290.80Nettobetrag nach MwSt.Fr. 4'067.45Nachtrag 5 (Rechnung Nr. 222204; KB 8) TotalFr. 31'152.23 - 9 - Den weiteren Mehrpreis für die Dachdeckerarbeiten habe sie nicht akzep- tiert (KB 9 S. 41, Positionen 900.200 [Fr. 9'500.00], 900.300 [Fr. 1'830.00], 900.400 [Fr. 2'505.00], 900.500 [Fr. 2'505.00]). G._____ habe den Rech- nungsbetrag von Fr. 32'440.00 auf der Schlussabrechnung (S. 41) sowie den angeblich noch geschuldeten Betrag auf S. 1 der Schlussabrechnung von Fr. 35'911.70 daher durchgestrichen (Antwort Rz. 42; Duplik Rz. 15; 37 und 65). Über den Positionen 900.200 – 900.500 habe er festgehalten "2x" (KB 9 S. 41). Damit habe er zum Ausdruck gebracht, dass diese Positionen von der Beklagten doppelt verrechnet worden seien: Einmal mit dem Grundhonorar von Fr. 150'753.30 (Position 364 "Flachdacharbeiten") und dann nochmals unter der Position 900 "Dachdeckerarbeiten" (Duplik Rz. 36). Die Fr. 9'500.00 (Liftaufbau) seien ebenfalls bereits im Preis des ursprünglichen Werkvertrags inkludiert (Antwort Rz. 44). Die Ziegeleinde- ckung habe entgegen der Klägerin nichts mit der Abdeckung des Liftauf- baus zu tun. Diese betreffe vielmehr das Hausdach und sei mit E-Mails vom 9. Oktober 2021 offeriert und bestellt worden (Duplik Rz. 42 ff. und 65; DB 1). Die aus den Regierapporten hervorgehenden Kosten seien ebenfalls be- reits im ursprünglichen Werkvertrag (in Position 364 "Flachdacharbeiten") inbegriffen. Folglich seien diese Leistungen doppelt abgerechnet worden (Antwort Rz. 45). Zwar seien die Regierapporte unterzeichnet worden. Dies aber nur, weil die Klägerin die Arbeiten an Subunternehmer übertragen habe. Die Subunternehmer hätten G._____ kontaktiert und von ihm ver- langt, dass er die Regierapporte unterzeichne, damit sie ihre Leistungen gegenüber der Klägerin in Rechnung stellen könnten. G._____ habe an sich keine Regierapporte akzeptieren wollen, welche zu zusätzlichen (d.h. nicht im Werkvertrag enthaltenen) Werklohnforderungen führten. G._____ wisse nicht mehr, wer seitens der Subunternehmer die Regierapporte un- terzeichnet habe. Die Klägerin habe diesbezüglich Auskunft zu erteilen (Antwort Rz. 46 f.). Bei der beigezogenen Subunternehmerin habe es sich um die H._____ GmbH mit Sitz in T._____ gehandelt (Duplik Rz. 49 ff.; DB 2). Der Architekt G._____ habe jedoch eine unkomplizierte, einvernehmliche Lösung angestrebt (Antwort Rz. 54). Vergleichsweise sei er bereit gewe- sen, die Schlussrechnung über Fr. 190'889.55 grundsätzlich zu akzeptie- ren, allerdings unter Vorbehalt der zusätzlichen Berücksichtigung der Ab- züge im Betrag von total 0.9 % (also den Betrag von Fr. 189'171.57; Ant- wort Rz. 55 ff.). Im Gegenzug sollten mit Bezahlung dieses Betrags (nach Abzug der Akonto-Zahlungen waren noch Fr. 34'193.72 offen) die Nach- träge aber ebenfalls als getilgt gelten (Antwort Rz. 58; Duplik Rz. 71 ff.). G._____ habe der Klägerin daher mit Schreiben vom 5. Juli 2022 die mit handschriftlichen Korrekturen versehene Schlussrechnung vom 22. Juni 2022 (KB 9), die Zusammenstellung mit dem Titel "Schlussrechnung" (be- - 10 - reits durch ihn selbst unterzeichnet; KB 10), sämtliche Nachtragsrechnun- gen (KB 4-8) sowie eine handschriftliche Auflistung der Schlussrechnung (DB 3) übermittelt. Aufgrund der Tatsache, dass G._____ der Klägerin nicht nur sämtliche Nachtragsrechnungen, sondern auch die handschriftlich kor- rigierte Schlussrechnung und eine handschriftliche Auflistung mit dem Aus- gangsbetrag gemeinsam mit der Zusammenstellung, welche den Hinweis "Der Unternehmer anerkennt die vorgelegte Abrechnung mit Verzicht auf jegliche Nachforderung" übermittelt habe, sei der Klägerin klar gewesen, dass er eine vergleichsweise Einigung per Saldo aller Ansprüche vor- schlage. Der Klägerin sei also klar gewesen, dass sie nur noch den Betrag von Fr. 34'193.72 erhalte, für die Nachträge dagegen nichts mehr zu for- dern habe (Duplik Rz. 71 ff.). Diesen Vorschlag habe die Klägerin angenommen. Auch sie habe die Zu- sammenstellung von G._____ (KB 10) unterzeichnet (Antwort Rz. 59 ff.). Die Klägerin habe der Beklagten auch einen Garantieschein der I._____ AG [eine Versicherung] über Fr. 18'918.00 ausgehändigt (Antwortbeilage [AB] 6). Der Betrag entspreche exakt 10 % des gesamten Werklohns (Fr. 189'171.57) gemäss Art. 4 des Werkvertrages (i.V.m. Art. 181 SIA- Norm 118; Antwort Rz. 62). Träfe die Behauptung der Klägerin zu, wonach die Beklagte der Klägerin zusätzlich noch eine Vergütung für die Nachträge schulde, so hätte auch ein entsprechend höheres Garantieversprechen ausgestellt werden müssen (Antwort Rz. 63; Duplik Rz. 78). 2.3. Darstellung der Klägerin Die Klägerin führte aus, die Beklagte mache betreffend den ursprünglich vereinbarten Werkpreis ein Durcheinander mit den Zahlen, indem sie mit den Zahlen vor Rabatt, Skonto und MwSt. rechne. Rechne man richtig, gebe es – unter Vorbehalt einer Ausmassdifferenz – keine Abweichung zum vereinbarten Werklohn (Replik Rz. 15). Betreffend die bestrittenen Positionen der Dachdeckerarbeiten (Positionen 900.200-900.500) verhalte es sich so, dass diese Positionen von der Be- klagten unterschriftlich anerkannt worden seien (Replik Rz. 17). Die Bau- leitung als Vertretung der Beklagten habe die einzelnen Positionen für rich- tig befunden (Replik Rz. 18). Betreffend den Liftaufbau blende die Beklagte den Ablauf der Angelegen- heit aus. Bei der Offertstellung sei lediglich ein Flüssigkunststoffanschluss gerechnet worden (Bitumenabdichtung zu Betonwand der Liftüberfahrt). Mit der nachträglich gewählten besseren Ziegeleindeckung seien die ent- sprechenden Spenglerarbeiten im Anschlussbereich ausgeführt worden. Bezüglich weiterer Abdichtungsarbeiten seien keine Anforderungen gestellt worden. Die Ausführung der Arbeiten sei während der Bauphase auf der Baustelle jeweils zwischen dem Bauleiter G._____ und dem Bauführer - 11 - D._____ besprochen worden. Die Klägerin sei entsprechend dieser Ab- sprachen beauftragt gewesen. Gemäss der Zusammenstellung mit dem Ti- tel "Schlussabrechnung" (KB 10) sei der Nettobetrag ohne Abzüge akzep- tiert worden (Fr. 190'889.55 netto vor MwSt. [recte: inkl. MwSt.]). Lediglich die im Werkvertrag (KB 3) aufgeführten Abzüge für Bauschäden / Baurein- igung (0.1 %), Bauwasser / Baustrom (0.5%) und Bauwesenversicherung (0.3 %) seien noch vorgenommen worden (insgesamt 0.9 %). Das Total der Abzüge betrage folglich Fr. 1'717.98 (vor MwSt. [recte: nach MwSt.]; Replik Rz. 20). Alle zusätzlichen Arbeiten seien mit G._____ besprochen und von ihm als Vertreter der Beklagten ausdrücklich in Auftrag gegeben worden. In der Klageantwort seien die erfolgten Auftragserteilungen ohnehin ausdrücklich anerkannt worden (siehe Klageantwort Rz 18, 23, 28, 30, 33, 37, 38). Alle Regierapporte seien seitens der F._____ GmbH während der Bauphase kontrolliert und unterschrieben worden. Damit liege die Beweislast auf Sei- ten der Beklagten (Art. 8 ZGB). Nach Art. 47 SIA-Norm 118 habe die Bau- leitung jeden Regierapport zu prüfen und dem Unternehmer die für ihn be- stimmte Anzahl Exemplare innert sieben Tagen unterzeichnet zurückzuge- ben. G._____ habe die Regierapporte unterzeichnet und der Klägerin re- tourniert (Replik Rz. 21). Die Klägerin habe keine Tätigkeiten an Subunternehmer übertragen. Sie habe lediglich für bestimmte Teilaspekte, die nicht in das Tätigkeitsgebiet der Klägerin gefallen seien, sondern beispielsweise in die des Gartenbau- ers, entsprechende Hilfskräfte beigezogen, die dann für ihre Arbeit als Hilfs- person durch die Klägerin im Stundenlohn entlohnt worden seien. Diesbe- züglich sei nie strittig gewesen, dass die H._____ GmbH auf dem Bau tätig geworden sei. Es seien daher keine im Werkvertrag nicht enthaltenen Wer- klohnforderungen gestellt worden. Lediglich die Tätigkeit der Klägerin für die zusätzlich gewünschten Tätigkeiten, die teilweise nicht das eigentliche Tätigkeitsgebiet der Klägerin betroffen hätten, seien durch entsprechende Hilfspersonen geleistet und über die Klägerin abgerechnet worden. Folglich könnten die Mitarbeitenden der Klägerin gar nicht unter Druck gestanden haben, Regierapporte unterzeichnen zu lassen, weil sie damit nichts zu tun gehabt hätten. Dazu sei nur der Bauführer der Klägerin (D._____) ermäch- tigt gewesen. Gemäss Art. 6 des Werkvertrages (KB 3), wo das Ausführen von Regiearbeiten (Taglohnarbeiten) beschrieben sei, ergebe sich die Be- antwortung der Frage der Beklagten. Entscheidend sei, dass die Rapporte einerseits durch den Bauführer (G._____) sowie anderseits durch den Bau- leiter D._____ unterschrieben worden seien (Replik Rz. 22; Bemerkungen Rz. 17). - 12 - Darüber, dass G._____ angeblich den Betrag der Schlussrechnung (bzw. die genannten Positionen) nicht akzeptiert habe, habe es keinerlei Kommu- nikation gegeben. Es handle sich hierbei höchstens um eine blosse Men- talreservation (Replik Rz. 25). Es treffe im Weiteren auch nicht zu, dass die Klägerin in der Schlussrech- nung einen zu hohen Betrag verrechnet habe (Replik Rz. 26). Die Berech- nungen der Beklagten hinsichtlich des angeblich zu viel in Rechnung ge- stellten Betrages seien falsch (Replik Rz. 27). Eine angeblich behauptete vergleichsweise Lösung durch Zahlung von Fr. 189'171.57 inklusive Nachträge sei nie diskutiert worden. Die Beklagte könne denn auch keine entsprechenden Beweise vorlegen oder nennen (Art. 8 ZGB). Es gebe keine entsprechende Rechnung der Beklagten, die sich auf die massgeblichen Fakten abstützen könne (Replik Rz. 27). Schon die Tatsache, dass die Berechnungen in der Klageantwort in mehrfacher Hinsicht falsch seien, lasse erkennen, dass eine solche Rechnung gar nie aufgegangen wäre (Replik Rz. 28). Die Beklagte habe mit der Zahlung vom 18. Juli 2022 über Fr. 34'193.70 (AB 5 S. 1) den Restbetrag der Schluss- rechnung gemäss Werkvertrag (KB 3) getilgt. Von einer angeblichen per- Saldo-Zahlung sei erstmals in der Klageantwort gesprochen worden (Rep- lik Rz. 29; vgl. auch Bemerkungen Rz. 5, 23). Der Garantieschein (AB 6) sei in Bezug auf die im Werkvertrag geleisteten Arbeiten (KB 3) und die Schlussrechnung zum Werkvertrag (KB 9) erstellt worden. Der Garantieschein beziehe sich ausschliesslich auf die in der Schlussrechnung behandelten Positionen des Werkvertrages (KB 10) und nicht auf die fünf separaten Nachtragsvereinbarungen (KB 4-8). Diese Nachträge seien daher in der Unternehmerschlussrechnung vom 4. Juli 2022 nicht erwähnt (KB 10; Replik Rz. 30). 2.4. Beurteilung 2.4.1. Keine per-Saldo-Vereinbarung Der Darstellung der Beklagten, die Parteien hätten sich vergleichsweise darauf geeinigt, dass die Beklagte den Betrag der Schlussrechnung (unter Vorbehalt der Berücksichtigung zusätzlicher Abzüge von 0.9 %) aner- kenne, und die Parteien damit per Saldo aller Ansprüche auseinanderge- setzt seien (die Beklagte also nichts mehr für die fünf Nachträge bezahlen müsse), kann nicht gefolgt werden. Mit der Schlussrechnung rechnete die Klägerin ausschliesslich über die Ar- beiten ab, welche sie gemäss dem (ursprünglichen) Werkvertrag (Aktenzu- sammenzug Ziff. 2.1) sowie den später vereinbarten zusätzlichen Dachde- ckerarbeiten (Aktenzusammenzug Ziff. 2.2) erbrachte. Die fünf Nachträge (Aktenzusammenzug Ziff. 2.3) stellte sie zwar zeitgleich (22. Juni 2022), aber separat in Rechnung (vgl. Rechnungen Nr. 222200 bis 222204 vom - 13 - 22. Juni 2022 [KB 4-8]). Bereits dies legt nahe, dass sich die Zusammen- stellung von G._____, welche den Titel "Schlussrechnung" trägt, lediglich auf die Schlussrechnung der Klägerin bezog und nicht auch auf die separat in Rechnung gestellten fünf Nachträge. Der Inhalt der Zusammenstellung (KB 10) bestätigt dieses Ergebnis: Mit der Schlussrechnung stellte die Klägerin den Betrag von Fr. 190'889.55 in Rechnung. Die Zusammenstellung geht ebenfalls von diesem Betrag aus, berücksichtigte aber zusätzliche Abzüge von 0.9 % (Art. 13 des Werkver- trages), sodass sich eine Abrechnungssumme von Fr. 189'171.57 ergibt. Von diesem Betrag werden dann in der Zusammenstellung lediglich noch die Akonto-Zahlungen der Beklagten (welche im Übrigen auch auf der Schlussrechnung aufgelistet werden) in Abzug gebracht und der von der Beklagten für die Leistungen gemäss Werkvertrag noch zu bezahlende Restbetrag festgehalten. Die Nachträge werden auf der Zusammenstellung nirgends erwähnt. Diese bilden folglich nicht Gegenstand der Zusammen- stellung. Die Parteien haben durch Unterzeichnung der Zusammenstellung von G._____ folglich zwar sehr wohl eine Vereinbarung getroffen, aller- dings nur hinsichtlich der Tatsache, dass der Beklagten ein zusätzlicher Abzug von 0.9% auf dem Betrag der Schlussrechnung zu gewähren ist, dieser ansonsten von der Beklagten aber anerkannt wird. Über die Nach- träge spricht sich die Zusammenstellung nicht aus. Daran ändert die Tatsache nichts, dass die Zusammenstellung den Hinweis enthält "Der Unternehmer anerkennt die vorgelegte Abrechnung mit Ver- zicht auf jegliche Nachforderung". Bezieht sich die Zusammenstellung bloss auf die Schlussrechnung betreffend den Werkvertrag sowie die zu- sätzlich vereinbarten Dachdeckerarbeiten, so bezieht sich auch der Ver- zicht auf Nachforderungen bloss auf diese Positionen, nicht jedoch auf die fünf Nachträge. Bei den fünf Nachträgen handelt es sich zudem ohnehin nicht um Nachforderungen der Klägerin, waren diese im Zeitpunkt der Un- terzeichnung der Zusammenstellung doch bereits in Rechnung gestellt. An diesem Ergebnis ändert auch die Tatsache nichts, dass die Klägerin der Beklagten gemeinsam mit der Zusammenstellung (KB 10) auch die von ihr handschriftlich korrigierte Schlussrechnung (KB 9), eine handschriftliche Auflistung (DB 3) sowie sämtliche (handschriftlich bearbeiteten) Nachtrags- rechnungen übermittelt haben will. Aus keinem dieser Dokumente geht her- vor, dass die Klägerin mit Unterzeichnung der Zusammenstellung (KB 10) auf die Vergütung der Nachträge verzichten würde. Aus der blossen Tatsa- che, dass diese Dokumente der Zusammenstellung beilagen, lässt sich sol- ches zudem nicht ableiten. Die Klägerin hat die Übermittlung dieser Doku- mente denn auch nicht so verstanden und musste sie nach dem Vertrau- ensprinzip auch nicht so verstehen. - 14 - Die Ausstellung der Bankgarantie in Höhe von Fr. 18'918.00 (AB 6) ist ent- gegen der Beklagten ebenfalls nicht als Indiz zu werten, dass die Klägerin auf die Vergütung der Nachträge verzichtet hätte. Zwar trifft es zu, dass die Bankgarantie (in Übereinstimmung mit Art. 4 des Werkvertrages i.V.m. Art. 181 SIA-Norm 118) 10 % der Abrechnungssumme gemäss der Zu- sammenstellung ausmacht. Indessen gilt es zu beachten, dass die Zusam- menstellung festhält, dass eine Garantie in Höhe von Fr. 18'917.15 (es wurde dann offenbar auf den nächsten Franken aufgerundet) abzugeben ist. Die Garantie bezieht sich folglich ebenfalls bloss auf die Schlussrech- nung (und nicht auf die fünf Nachträge). 2.4.2. Berechnungen der Beklagten nicht nachvollziehbar Dass die Behauptung der Beklagten, die Parteien hätten sich vergleichs- weise darauf geeinigt, dass die Beklagte die Abrechnungssumme von Fr. 189'171.57 anerkenne und die Klägerin auf eine Vergütung der Nach- träge verzichte, nicht zutreffen kann, ergibt sich schliesslich auch daraus, dass die Berechnung, mit welcher die Beklagte diese Vergleichslösung er- klärte, nicht nachvollziehbar ist. Die Beklagte führte diesbezüglich in der Klageantwort aus, der von der Klä- gerin für die Leistungen gemäss Werkvertrag (ohne die fünf Nachträge) ge- forderte Betrag von Fr. 189'171.57 sei um Fr. 29'193.26 zu hoch gewesen (Antwort Rz. 58). Im Sinne einer pragmatischen Lösung habe die Beklagte der Klägerin vorgeschlagen, auf die Nachträge (welche betragsmässig fast gleich viel betragen) zu verzichten. Gemäss der Beklagten ergibt sich der Betrag von Fr. 29'193.26, den die Klägerin angeblich zu viel in Rechnung gestellt habe, einerseits daraus, dass die Klägerin für die ursprünglichen Werkleistungen Fr. 13'293.26 zu viel abgerechnet habe und andererseits zusätzliche Dachdeckerarbeiten (Fr. 15'900.00) abgerechnet habe, welche von der Beklagten nicht aner- kannt worden seien. 2.4.2.1. Ursprünglich vereinbarte Werkleistungen (ohne Dachdecker- arbeiten sowie die fünf Nachträge) Die Beklagte begründete die Behauptung, die Klägerin habe Fr. 13'293.26 zu viel für die Werkleistungen abgerechnet, in der Klageantwort wie folgt: Die Klägerin habe Fr. 159'963.30 (vor Mehrwertsteuer) für die (ursprünglich vereinbarten) Werkleistungen in Rechnung gestellt (Fr. 9'210.00 für die Spenglerarbeiten und Fr. 150'753.30 für die Dachdeckerarbeiten [KB 10]). Gemäss Werkvertrag sei für diese Arbeiten aber ein Werklohn vor Mehr- wertsteuer von bloss Fr. 146'670.00 (recte: 146'670.04, vgl. KB 3) verein- bart worden. Es bestehe somit eine Differenz von Fr. 13'293.26 (Antwort Rz. 40 f.). - 15 - Die Klägerin weist jedoch zu Recht darauf hin, dass die Berechnungen der Beklagten falsch sind, da beim Betrag von Fr. 159'963.30 anders als beim Betrag von Fr. 146'670.04 Rabatt und Skonto noch nicht berücksichtigt sind. Berücksichtigt man Rabatt und Skonto, so ergibt sich (abgesehen von einer kleinen Abweichung, die offenbar auf eine unbestritten gebliebene Ausmassdifferenz zurückzuführen ist) genau der Betrag, welcher gemäss Werkvertrag bzw. Offerte geschuldet ist. Die Gegenüberstellung der Schlussrechnung (KB 9) mit dem Werkvertrag (KB 3) und der Offerte (RB 1 Blatt 11) wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: In der Duplik erkannte die Beklagte wohl an, falsch gerechnet zu haben (vgl. Rz. 23 ff.). Allerdings führte sie an anderer Stelle der Duplik (Rz. 68) widersprüchlicherweise dennoch aus, die Klägerin habe Fr. 29'193.26 zu viel in Rechnung gestellt. Da der Betrag von Fr. 29'193.26 den angeblichen Differenzbetrag von Fr. 13'293.26 enthält, war dennoch auf die unzutref- fende Berechnung der Beklagten einzugehen (oben, E. 2.2). 2.4.2.2. Dachdeckerarbeiten Doch auch hinsichtlich der Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe Dachdeckerarbeiten abgerechnet, welche die Beklagte nicht habe bezah- len müssen, ist nicht nachvollziehbar. Von den Kosten für die Dachdeckerarbeiten im Gesamtbetrag von Fr. 32'440.00 (vor Rabatt, Skonto, MwSt. und Abzügen) anerkannte die Be- klagte in der Klageantwort lediglich den Mehrpreis für die Ziegel (KB 9 S. 41, Position 900.100: Fr. 16'100.00 exkl. Rabatt, Skonto und MwSt.). Auch in der Duplik anerkannte sie einen Mehrbetrag für die Ziegel, präzi- sierte aber, dass der Mehrbetrag unter Berücksichtigung von Rabatt, Skonto und Mehrwertsteuer lediglich Fr. 15'960.00 betrage. Den Restbe- trag von Fr. 16'340.00 bestritt sie sowohl in der Klageantwort wie auch in der Duplik. Dieser Restbetrag setzt sich aus den Kosten für den Liftaufbau (Position 900.200: Fr. 9'500.00) sowie drei Regierapporten (Position Schlussrechnung Werkvertrag OfferteSpenglerarbeiten Dachentwässerung und AnschlussblecheFr. 9'210.00 9'210.00FlachdacharbeitenFr. 150'753.30 150'006.30BruttobetragFr. 159'963.30 159'216.30Rabatt6% auf BruttobetragFr. -9'597.80 -9'552.98Nettobetrag 1Fr. 150'365.50 149'663.32Skonto2% auf Nettobetrag 1Fr. -3'007.31-2'993.28Nettobetrag 2Fr. 147'358.19 146'670.04146'670.04Mehrwertsteuer7.7% auf Nettobetrag 2Fr. 11'346.58 11'293.6011'293.60Nettobetrag nach MwSt. Fr. 158'704.77 157'963.64157'963.64Zahlen in Fettdruck enthalten mathematisch nicht korrekte Rundungen - 16 - 900.300 Fr. 1'830.00, Position 900.400 Fr. 2'505.00 und Position 900.500 Fr. 2'505.00) zusammen (KB 9 S. 41 ff.). Was zunächst die Kosten für die Ziegel angeht, so beruft sich die Beklagte auf eine E-Mail vom 12. Oktober 2021 der Klägerin an G._____ (DB 1). In dieser E-Mail findet sich folgende Offerte: Aus der E-Mail vom 12. Oktober 2021 geht folglich hervor, dass die Kläge- rin einen Bruttobetrag je Haus von Fr. 8'050.00 offerierte, für beide Häuser also den Betrag von Fr. 16'100.00. Es ist unerfindlich, wie die Beklagte bei dieser Sachlage zum Schluss kommen kann, es sei nicht wie vereinbart abgerechnet worden. Was sodann die übrigen Kosten angeht, so ist folgendes festzuhalten: Die handschriftlichen Bemerkungen auf der Schlussrechnung (KB 9) – die un- bestrittenermassen von G._____ stammen und auf welche sich die Be- klagte beruft – lassen nicht den Schluss zu, dass die Beklagte diese Kosten nicht akzeptiert hätte. Die Beklagte weist zwar zutreffend darauf hin, dass der Betrag von Fr. 32'440.00 auf S. 41 (KB 9) sowie die noch zu bezah- lende Summe von Fr. 35'911.70 auf S. 1 der Schlussrechnung (KB 9) durchgestrichen wurden. Die einzelnen Positionen 900.200-900.500 wur- den jedoch abgehakt und auf der Frontseite (wo sich ein Überblick über die Abrechnung findet) wurde der Betrag von Fr. 32'440.00 nicht durchgestri- chen. Auch der ebenfalls noch angebrachte Vermerk "2x" ist nicht zwin- gend so zu verstehen, dass etwas doppelt abgerechnet wurde bzw. G._____ diesen Einwand erhoben hätte. Naheliegend scheint, dass der Kommentar damit im Zusammenhang steht, dass die Arbeiten für beide Zweifamilienhäuser erbracht wurden. Auch betreffend die Regierapporte gelingt es der Beklagten nicht, darzule- gen, dass sie diese Kosten eigentlich nicht hätte bezahlen müssen. Unbe- stritten ist, dass die Regierapporte seitens der Beklagten von G._____ un- terzeichnet wurden. Betreffend die Frage, wer die andere Unterschrift leis- tete, behaupten die Parteien widersprüchliches. Gemäss der Beklagten seien die Regierapporte von Subunternehmern der Klägerin unterzeichnet worden. Diese hätten die Regierapporte gebraucht, um ihre Leistungen ge- genüber der Klägerin geltend zu machen. Die Klägerin behauptet demge- genüber, die zweite Unterschrift stamme von D._____. Sinngemäss stellt sie sich auf den Standpunkt, die Regierapporte seien nicht von ihren Sub- unternehmern, sondern von ihr selbst angefertigt worden, damit sie die Re- giearbeiten gegenüber der Beklagten in Rechnung stellen könne. Letzteres - 17 - erscheint zutreffend, sind die Regierapporte doch auf dem Briefpapier der Klägerin ausgestellt worden. Stammten die Regierapporte von den Subun- ternehmern, so hätten diese kaum das Briefpapier der Klägerin verwendet. 2.4.3. Zusammenfassung Zusammengefasst gelingt es der Beklagten nicht, zu beweisen, dass die Klägerin mit Unterzeichnung der Zusammenstellung von G._____ vom 4. Juli 2022 auf die Vergütung der (unbestrittenermassen vereinbarten und erbrachten) fünf Nachtragsleistungen verzichtete. 3. Höhe der Vergütung für die fünf Nachträge 3.1. Darstellung der Beklagten Die Beklagte führte aus, es sei richtig, dass sich die Parteien auf fünf Nach- träge geeinigt hätten (Antwort Rz. 13). Die Klägerin habe folgende Nach- träge in Rechnung gestellt (Antwort Rz. 18 ff. und 49; Duplik Rz. 20 ff. und 56): Auf diesen Nachtragsleistungen hätte ihr die Klägerin (wie bei den Leistun- gen gemäss Werkvertrag) aber noch 6 % Rabatt und 2 % Skonto gewähren müssen (Antwort Rz. 50) sowie gemäss Art. 13 des Werkvertrages einen allgemeinen Abzug von 0.9 % (Antwort Rz. 51; Duplik Rz. 57 ff.). Die Klä- gerin habe in den Nachtragsrechnungen Nr. 222200 (KB 4) und 222204 (KB 8) denn auch Rabatt und Skonto gewährt. In den drei Nachtragsrech- nungen 222201 (KB 5), 222202 (KB 6) und 222203 (KB 7) sei dies "verges- sen" gegangen (Duplik Rz. 61). Es resultiere folgende Berechnung (Duplik Rz. 59 und 63): gemäss Antwortgemäss DuplikNachtrag 1Rechnung Nr. 222200Fr. 3'402.75 3'402.75Nachtrag 2Rechnung Nr. 222201Fr. 11'010.00 11'010.00Nachtrag 3Rechnung Nr. 222202Fr. 4'379.00 4'379.00Nachtrag 4Rechnung Nr. 222203Fr.7'244.50 6'624.40Nachtrag 5Rechnung Nr. 222204Fr. 4'099.70 4'099.70Total vor MwSt.Fr.30'135.95 29'515.857.7% MwSt.Fr.2'320.47 2'272.72Total inkl. MwSt.Fr.32'456.42 31'788.57Fettdruck: Abweichungen zwischen Klageantwort und Duplikgemäss Duplik*recte:Nachtrag 1Rechnung Nr. 222200Fr. 3'402.75 3'402.75Nachtrag 2Rechnung Nr. 222201Fr. 11'010.00 11'010.00Nachtrag 3Rechnung Nr. 222202Fr. 4'379.00 4'379.00Nachtrag 4Rechnung Nr. 222203Fr. 7'134.806'624.40Nachtrag 5Rechnung Nr. 222204Fr. 4'099.70 4'099.70Total vor MwSt.Fr. 30'026.25 29'515.85Rabatt6% auf Total vor MwSt.Fr. -1'801.58 -1'770.95Werklohn nach RabattFr. 28'224.68 27'744.90Skonto2% auf Werklohn nach RabattFr. -564.49 -554.90Werklohn nach Rabatt und Skonto Fr. 27'660.18 27'190.00AbzügeArt. 13 Werkvertrag (0.9%)Fr. -248.94 -244.71Werklohn vor MwSt.Fr. 27'411.24 26'945.29*(die Beklagte setzte für den Nachtrag 4 offensichtlich den Netto- anstatt den Bruttobetrag ein; vgl. auch Tabelle oben sowie Duplik Rz. 20 und 56 ) - 18 - 3.2. Darstellung der Klägerin Die Klägerin führte aus, der von der Beklagten genannte Gesamtbetrag für die Nachtragsrechnungen sei nicht korrekt. Richtig sei der von der Klägerin genannte Betrag (Fr. 31'152.33 inkl. MwSt.). Der von der Beklagten be- hauptete Betrag entspreche nicht dem verrechneten Betrag (Replik Rz. 23; Bemerkungen Rz. 15). Rabatt und Skonto seien im Werkvertrag nicht explizit für alle möglichen Leistungen, insbesondere nicht für zusätzliche Leistungen ausserhalb des Werkvertrages aufgrund neuer Abmachungen, vereinbart worden. Die Ra- batt- und Skonto-Bestimmungen würden sich lediglich auf die zugrundelie- gende Offerte beziehen. Die fünf Nachträge seien exakt gemäss den fünf Zusatzofferten abgerechnet worden (Replik Rz. 24). 3.3. Beurteilung Die von den Parteien genannten Beträge für die Nachtragsrechnungen stimmen im Wesentlichen überein. Allerdings nennt die Beklagte jeweils die Bruttobeträge und die Klägerin die Nettobeträge. Eine Ausnahme besteht nur hinsichtlich der Rechnung Nr. 222203 (KB 7). Die Beklagte geht hier von einem Bruttobetrag von Fr. 7'244.50 aus. Dies, weil sie die handschrift- lichen Korrekturen auf dieser Rechnung ignorierte. Richtig ist der von der Klägerin genannte Bruttobetrag von Fr. 6'624.40 (welcher die handschriftli- chen Korrekturen von G._____, die von der Klägerin akzeptiert wurden, be- rücksichtigt). In der Duplik anerkannte dies die Beklagte denn auch, indem sie ausführte, nunmehr von einem Betrag von Fr. 7'134.80 auszugehen (Duplik Rz. 20 und 56 sowie korrigierte Tabellen oben in E. 3.1). Bei die- sem Betrag handelt es sich um den Nettobetrag zum Bruttobetrag Fr. 6'624.40 (vgl. oben E. 2.1). Allerdings nennt die Beklagte in der Aufstel- lung in Rz. 59 der Duplik dann ebenfalls den Nettobetrag, obwohl sie in der Tabelle ansonsten mit Bruttobeträgen rechnet. Es dürfte sich um ein Ver- sehen handeln. Entsprechend wurde dies in der obigen Tabelle bereits kor- rigiert. Was die Frage angeht, ob die Klägerin der Beklagten auch auf den Nach- trägen Rabatt (6 %) und Skonto (2 %) sowie Abzüge (0.9 %) zu gewähren hat, gilt es festzustellen, dass die Klägerin die Nachträge nicht einheitlich abrechnete. Bei den Nachträgen 2-4 (Rechnungen Nr. 222201-222203 [KB 5-7]) gewährte die Klägerin weder Rabatt noch Skonto oder einen Ab- zug. Bei den Nachträgen 1 (Rechnung Nr. 222200 [KB 4]) und 5 (Rech- nung Nr. 222204 [KB 8]) gewährte die Klägerin demgegenüber Rabatt und Skonto. Die Klägerin legt nicht dar und es leuchtet auch sonst nicht ein, weshalb für die Nachträge ein anderes Abrechnungsmodell als für die an- deren Werkleistungen gelten sollte. Dies umso mehr, als die Klägerin hin- sichtlich des von ihr geltend gemachten Verzugszinses die Auffassung ver- tritt, die Vorschriften des Werkvertrages fänden auch auf die Nachträge An- wendung (Klage Rz. 11). - 19 - Demgemäss sind der Beklagten grundsätzlich auch auf den fünf Nachträ- gen Rabatt, Skonto und die Abzüge zu gewähren. Skonto wurde aber aus- weislich der Schlussrechnung nur für Zahlungen innert 10 Tagen gewährt. Auch nach Art. 190 Abs. 1 Satz 2 SIA-Norm 118 verliert der Bauherr nach Ablauf der Zahlungsfrist den vereinbarten Anspruch auf den Skontoabzug. Da die Beklagte die Nachträge bis heute nicht bezahlt hat, hat sie keinen Anspruch auf Skonto. Die Beklagte schuldet der Klägerin demgemäss den folgenden Betrag: 4. Verzugszins 4.1. Darstellung der Klägerin Die Klägerin macht geltend, im Werkvertrag sei die SIA-Norm 118 für an- wendbar erklärt worden. In den visierten Nachtragsrechnungen seien der Beklagten Zahlungsfristen von 10 Tagen eingeräumt worden. Gemäss Art. 155 SIA-Norm 118 würden Forderungen des Unternehmers mit dem Prüfbescheid der Bauleitung (dieser sei vorliegend am 4. Juli 2022 erfolgt) fällig und seien innert 30 Tagen zu bezahlen. Sämtliche Rechnungen seien durch G._____ geprüft und als in Ordnung befunden worden, sodass die Bauherrschaft spätestens nach 30 Tagen in Verzug geraten sei (Art. 190 SIA-Norm 118). Die Nachtragsrechnungen seien am 4. Juli 2022 durch die Bauleitung visiert worden, sodass ab dem 4. August 2022 der gesetzliche Verzugszins von 5 % geschuldet sei (Klage Rz. 11). 4.2. Darstellung der Beklagten Die Beklagte bestreitet lediglich unter Verweis auf die bereits oben wieder- gegebenen Ausführungen, dass sie der Klägerin überhaupt noch etwas schulde. Auf die Verzugszinsproblematik geht sie nicht konkret ein (Antwort Rz. 68). 4.3. Beurteilung Die Beklagte bestreitet die von der Klägerin behauptete Anwendbarkeit der SIA-Norm 118 nicht. Demgemäss ist davon auszugehen, dass diese an- Nachtrag 1Rechnung Nr. 222200Fr. 3'402.75Nachtrag 2Rechnung Nr. 222201Fr. 11'010.00Nachtrag 3Rechnung Nr. 222202Fr. 4'379.00Nachtrag 4Rechnung Nr. 222203Fr. 6'624.40Nachtrag 5Rechnung Nr. 222204Fr. 4'099.70BruttobetragFr. 29'515.85Rabatt6% auf BruttobetragFr. -1'770.95Nettobetrag 1 Fr. 27'744.90Mehrwertsteuer7.7% auf Nettobetrag 2Fr. 2'136.36Nettobetrag nach MwSt. Fr. 29'881.26Abzüge0.9% auf Nettobetrag nach MwSt.Fr. -268.93AbrechnungssummeFr. 29'612.32 - 20 - wendbar ist. Nach Art. 190 Abs. 1 Satz 5 SIA-Norm 118 ist der am Zah- lungsort übliche Zinssatz für bankmässige Kontokorrentkredite an Unter- nehmer massgebend. Die SIA-Norm 118 weicht folglich von Art. 104 Abs. 1 OR ab, wonach ein Verzugszinssatz von 5 % gilt.1 Die Klägerin hätte im vorliegenden Prozess daher darlegen müssen (Art. 55 Abs. 1 ZPO), welcher Zins am Zahlungsort (vorliegend Q._____, vgl. Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1 OR) für bankmässige Kon- tokorrentkredite an Unternehmer gilt bzw. im massgebenden Zeitpunkt galt. Da die Klägerin dies unterliess, steht die Höhe des geschuldeten Verzugs- zinssatzes nicht fest. Der Klägerin kann daher kein Verzugszins zugespro- chen werden. 5. Fazit Die Beklagte schuldet der Klägerin für die fünf Nachträge Fr. 29'612.32. Im Übrigen ist die Klage abzuweisen. 6. Prozesskosten 6.1. Allgemeines Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteient- schädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterlie- genden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unter- liegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so wer- den die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Ein geringfügiges Unterliegen im Umfang von einigen Pro- zenten ist in der Regel jedoch bei der Prozesskostenliquidation nicht zu berücksichtigen und der weit überwiegend unterliegenden Partei sind sämt- liche Prozesskosten aufzuerlegen.2 Vorliegend obsiegt die Klägerin in etwa im Umfang von 95 %. Demgemäss trägt die Beklagte sämtliche Prozess- kosten. 6.2. Gerichtskosten Die Gerichtskosten bestehen vorliegend einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Grundansatz der Entscheidgebühr bestimmt sich nach Art. 96 ZPO i.V.m. § 7 Abs. 1 VKD in Abhängigkeit des gemäss § 4 Abs. 1 VKD nach Art. 91 ff. ZPO zu bestimmenden Streitwerts. Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kos- ten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Ent- scheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Demgemäss beträgt der Streitwert Fr. 31'152.23. 1 GAUCH/STÖCKLI, in: Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017, Art. 190 N. 16.2. 2 BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl. 2017, Art. 106 N. 3; JENNY, in: Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuen- berger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 106 N. 10. - 21 - Der Grundansatz gemäss § 7 Abs. 1 VKD beträgt demgemäss Fr. 3'159.00 (Fr. 1'290.00 + 6 % des Streitwertes [gerundet Fr. 1'869.00]). Eine Erhö- hung bzw. Reduktion des Grundansatzes gemäss § 7 Abs. 3 VKD ist vor- liegend nicht angezeigt. Die Gerichtskosten werden gestützt auf Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO mit dem Gerichtskostenvorschuss der Klägerin in glei- cher Höhe verrechnet. Die Beklagte hat der Klägerin gestützt auf Art. 111 Abs. 2 ZPO die vorgeschossenen Gerichtskosten in Höhe von Fr. 3'159.00 zu ersetzen. 6.3. Parteientschädigung Die Parteientschädigung bemisst sich gemäss Art. 96 ZPO i.V.m. § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 sowie § 4 Abs. 1 AnwT i.V.m Art. 91 Abs. 1 ZPO ausge- hend von einer gestützt auf den Streitwert (Fr. 31'152.23) zu bestimmen- den Grundentschädigung in Höhe von (gerundet) Fr. 6'328.00 (Fr. 2'590.00 + 12 % des Streitwertes [gerundet Fr. 3'738.00]). Durch die Grundentschä- digung sind Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen, Korrespon- denz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT). Vorlie- gend fand keine Verhandlung statt, was mit einem ordentlichen Abschlag in Höhe von 20 % gemäss § 6 Abs. 2 AnwT zu berücksichtigen ist. Weiter fand ein doppelter Schriftenwechsel statt, der zu einem ordentlichen Zu- schlag in Höhe von 20% gemäss § 6 Abs. 3 AnwT berechtigt. Überdies be- rechtigten auch die vom Kläger eingereichten Bemerkungen zur Duplik zu einem ordentlichen Zuschlag in Höhe von 20 %. Demgemäss ist von einer Entschädigung in Höhe von (gerundet) Fr. 7'594.00 auszugehen. Ausser- ordentliche Zu- oder Abschläge nach § 7 AnwT sind keine vorzunehmen. Hinzuzurechnen ist jedoch eine Auslagenpauschale von praxisgemäss 3% (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT). Einen Mehrwertsteuerzuschlag auf der Partei- entschädigung beantragte die Klägerin zu Recht nicht. Sie ist selbst mehr- wertsteuerpflichtig und kann daher auf der von ihrem Rechtsvertreter gel- tend verrechneten Mehrwertsteuer den Vorsteuerabzug geltend machen.3 Demgemäss hat die Beklagte der Klägerin gestützt auf Art. 111 Abs. 2 ZPO eine Parteientschädigung in Höhe von (gerundet) Fr. 7'822.00 zu bezahlen. 3 Gerichte Kanton Aargau, Generalsekretariat, Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehr- wertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung, Ziff. 2.3. - 22 - Das Handelsgericht erkennt: 1. In teilweiser Gutheissung der Klage wird die Beklagte verpflichtet, der Klägerin Fr. 29'612.32 zu bezahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 3'159.00 werden der Beklagten aufer- legt. Die Gerichtskosten werden mit dem von der Klägerin geleisteten Ge- richtskostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet. Die Beklagte wird ver- pflichtet, der Klägerin die vorgeschossenen Gerichtskosten in Höhe von Fr. 3'159.00 zu ersetzen. 3. Die Beklagte hat der Klägerin eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 7'822.00 (inkl. Auslagen) zu bezahlen. Zustellung an: […]  1. Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG) Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen Eröff- nung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an gerechnet, die Be- schwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweize- rischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An- gabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elekt- ronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der ange- fochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG). - 23 - Aarau, 5. Oktober 2023 Handelsgericht des Kantons Aargau 1. Kammer Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: Dubs Bisegger