Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer Geschäfts-Nr.: LB120048-O/U.doc Mitwirkend: Oberrichter Dr. R. Klopfer, Vorsitzender, Oberrichterin Dr. M. Schaffitz und Oberrichter lic. iur. M. Spahn sowie Gerichtsschreiberin lic. iur. N. Balkanyi Urteil vom 24. Juni 2013 in Sachen A._____, Beklagter und Berufungskläger vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ gegen 1. B._____, 2. C._____, Kläger und Berufungsbeklagte 1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ betreffend Forderung Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Meilen, Abteilung, vom 24. April 2012 (CG090079) - 2 - Rechtsbegehren (Urk. 2 S. 2, Urk. 19 S. 2): 1. Es sei der Beklagte zu verpflichten, den Klägern CHF 180'000.– zu bezahlen, nebst Zins zu 5% seit dem 29. Juli 2009. 2. Es sei festzustellen, dass der Honoraranspruch des Beklagten aus dem Vertrag für Architekturleistungen vom 12./18.02.2007 betreffend den Umbau der Liegenschaft …- Strasse … in D._____ durch die bisherigen Zahlungen der Kläger getilgt ist. 3. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehr- wertsteuer zu Lasten des Beklagten. Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 24. April 2012 (Urk. 57): 1. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klägern CHF 180'000.00 zzgl. Zins zu 5 % seit dem 29. Juli 2009 zu bezahlen. 2. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 12'560.00 festgesetzt. 3. Die Kosten des Verfahrens werden zu 1/20 den Klägern (unter solidarischer Haftung) und zu 19/20 dem Beklagten auferlegt. 4. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klägern eine reduzierte Prozessentschä- digung in der Höhe von CHF 21'240.00 zu bezahlen. 5. (Mitteilungssatz) 6. (Rechtsmittelbelehrung) Berufungsanträge: Des Beklagten und Berufungsklägers (Urk. 56 S. 2): "1. Das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 24. April 2012 (Geschäfts-Nr. CG090079) sei aufzuheben. 2. Die Klage sei abzuweisen. - 3 - 3. Eventualiter sei die Klage zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzu- weisen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zulas- ten der Kläger und Berufungsbeklagten." Der Kläger und Berufungsbeklagten (Urk. 61 S. 2): "Es sei die Berufung abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zu- züglich Mwst) zulasten des Beklagten und Berufungsklägers." Erwägungen: I. 1. Die Kläger und Berufungsbeklagten (fortan Kläger) erwarben mit Kaufver- trag vom 5. Mai 2006 als Miteigentümer je zur Hälf te die Liegenschaft …- Strasse .. in D._____ (Urk. 4/3). Im Jahre 2007 planten sie den Umbau des auf der Liegenschaft stehenden Wohnhauses und den Anbau einer 2 ½ -Zimmer- Einliegerwohnung auf der Höhe des Erdgeschosses . Mit Vertrag v om 12. und 18. Februar 2007 beauftragten die Kläger den Beklagten und Berufungskläger (fortan Beklagter) mit der Erbringung sämtlicher damit verbundenen Architektur- leistungen gemäss Art. 4 der SIA-Ordnung 102, Ausgabe 2003 (Urk. 4/4). 2. Nachdem am 8. März 2007 das Baugesuch gestellt worden war, erteilten die Behörden am 29. Mai 2007 die Baubewi lligung für den An- und Umbau (Urk. 29/1+2). Am 2. Juni 2007 offerierte die Bauunternehmung E._____ GmbH die Baumeisterarbeiten im Regietarif, mit 3% R abatt und 2% Skonto, für Fr. 92'794.– (Urk. 12/6 ). Am 11. J uni 2007 erstellte der Beklagte einen Kosten-- 4 - voranschlag, in dem er die Gesamtkosten des Bauvorhabens mit Fr. 801'000. – und die Baumeisterarbeiten mit Fr. 92'000.– bezifferte (Urk. 4/5). Die Baufreigabe datiert vom 16. August 2007 (Urk. 35/6); gleichentags wurde eine Projektände- rung (Sitzplatzgestaltung im EG mit Einbau eines Aussen- Whirlpools) bewilligt (Urk. 12/23). 3. Am 10. September 2007 will der Beklagte den Klägern einen korrigier ten Kostenvorschlag übergeben haben, der die Gesamtkosten auf Fr. 805'597. – ver- anschlagte (Urk. 28 S. 11 , Urk. 29/5 ); nach Darstellung der Kläger wurde ihnen dieser Kostenvoranschlag erstmal s am 8. Dezember 2007 präsentiert (Urk. 34 S. 5 f., Urk. 52 S. 7 f.). Mit Auftragsbestätigung vom 28. September 2007 akzep- tierten die Kläger die Offerte der E._____ GmbH, wobei die Parteien die SIA-Norm 118 zu Vertragsbestandteil erhoben (Urk. 12/6). Am 11. November 2007 schätzte die E._____ GmbH die noch ausstehenden Baumeisterarbeiten auf Fr. 33'000.–, was mit den bereits geleisteten Akontozahlungen eine Rechnung über Fr. 135'000.– erwarten liess (Urk. 12/16+17). Revidierte Kostenvoranschläge veranschlagten die Baukosten per 12. Dezem ber 2007 auf Fr. 927'897.– (Urk. 12/1, Urk. 4/18), per 19. /28. Januar 2008 auf Fr. 899'897. – (Urk. 12/2+3) und per 13. März 2008 auf Fr. 928'507.– (Urk. 4/9). 4. Die zwischen Ende August 2007 und Ende Februar 2008 ausgeführten Bauarbeiten führten schliesslich zu Gesamtkosten von rund Fr. 1'100'000. – (Urk. 12/4, Urk. 4/23), wobei die Baumeisterfirma E._____ GmbH Fr. 256'775.85 in Rechnung stellte (Urk. 12/16). Obwohl seitens der E._____ GmbH ein Priva t- gutachten zur Beurteilung der Differenz zwischen Angebot und Abrechnung des Unternehmers eingeholt und darin die Werklohnforderung des Unternehmers als gerechtfertigt taxiert worden war (Urk. 20/6), weisen sowohl die Bauabrechnung der Kläger als auch die Schlussa brechnung des Beklagten Zahlungen an die E._____ GmbH von lediglich Fr. 210'000. – aus (Urk. 20/17, Urk. 12/4 S. 6). Ob diese Reduktion auf einen "Termin beim Friedensrichteramt" und auf eine "Eini-- 5 - gung mit dem Baumeister" zurückzuführen ist (Urk. 19 S. 15, Urk. 34 S. 4; Urk. 28 S. 20, S. 30 f.), erklärten die Parteien nicht explizit , kann aber aufgrund ihrer Aus- führungen und den übereinstimmenden Abrechnungen nicht bezweifelt werden. Die Schlussabrechnung des Beklagten vom 10. Januar 2010 lautet auf ein Total von Fr. 1'106'403.25 (Urk. 12/4), während dem die Kläger von Gesamtkos ten von Fr. 1'121'717.70 (Urk. 4/23) bzw. Fr . 1'113'038.95 ausgehen (Urk. 20/18). Dabei anerkennen die Kläger , dass davon Fr. 34'232.25 "durch den Bauherrn zu ver- antwortende Mehrkosten" darstellen (Urk. 4/23 S. 2, Urk. 20/18). 5. Mit der vorliegenden Klage nehmen die Kläger den Beklagten für den ihnen aus der ungenauen Kosteninformation entstandenen Schaden in Anspruch. Klageschrift und Weisung gingen bei der Vorinstanz am 20. November 2009 ein (Urk. 1, Urk. 2), worauf der Beklagte am 15. März 2010 die Klageantwort erstatt e- te (Urk. 10). D ie Replik datiert vom 21. Juni 2010 (Urk. 19), die Duplik vom 25. Oktober 2010 (Urk. 28). Nach Eingang einer Triplik (Urk. 34) fand am 26. Mai 2011 eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung statt, die zu keiner E i- nigung der Parteien führte (Prot. I S. 10 ff.). Nachdem der Beklagte am 31. Okt o- ber 2011 eine weitere Stellungnahme eingereicht hatte (Urk. 52), fällte die Vor - instanz am 24. April 2012 das eingangs aufgeführte Urteil und hiess die Lei s- tungsklage (Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klage) vollumfänglich gut . Mit Beschluss vom gleichen Tag trat die Vorinstanz auf das klägerische Feststellungsbegehren (Rechtsbegehren Ziffer 2 der Klage) mangels rechtlichem Interesse nicht ein (Urk. 54). Der Nichteintretensentscheid blieb unangefochten. 6. Mit Eingabe vom 29. Mai 2012 erhob der Beklagte Berufung gegen das ihm am 26. April 2012 zugestellte Urteil ( Urk. 55/2, Urk. 56). Den ihm auferlegten Kostenvorschuss leistete er rechtzeitig (Urk. 59). Die Berufungsantwort ging am 6. September 2012 ein und wurde dem Beklagten am 19. September 2012 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 62). Seither sind keine weiteren Eingaben mehr erfolgt. - 6 - II. 1. Die Kläger machen dem Beklagten zum Vorwurf, er habe seine elemen- tarsten Pflichten in Bezug auf die Kosteninformation verletzt. Er habe von Anfang an über weite Strecken falsch kalkuliert, diverse Positionen im Kostenvoranschlag vergessen, die Kostenkontrolle vernachlässigt und die Bauherrschaft nie im V o- raus über zu erwartende Mehrkosten informiert. Der Beklagte habe vielmehr wie- derholt darauf bestanden, dass Mehrkosten des einen Unternehmers durch Ei n- sparungen eines anderen kompensiert und die gesamten Baukosten dadurch nicht steigen würden. Dadurch sei den Klägern die Möglichkeit genommen wor- den, Alternativen zu prüfen, mit den Handwerkern nach billigeren Lösungen zu suchen, Eigenarbeit zu leisten oder sogar auf Arbeiten zu verzichten. Nebst den von ihnen anerkannten Mehrkosten seien von ihnen keine Zusatzaufträge in E i- genregie erteilt worden. Der Beklagte hafte daher den K lägern für den Ersatz des sog. Vertrauensschadens. Dabei sei zu beachten, dass aus dem vom Beklagten am 11. Juni 2007 erstellten Kos tenvoranschlag über Fr. 801'000.– diverse Positi- onen in der Höhe von Fr. 55'473.25 gestrichen worden seien, weshalb von einem massgeblichen Kostenvoranschlag von Fr. 745'526.75 auszugehen sei, zumal sie sich dahingehend geäussert hätten, sie sähen Fr. 750'000. – als absolutes Kos- tendach. Die dem Be klagten zur Last gelegte Kostenüberschreitung betrage d a- her Fr. 360'789.30 bzw. Fr. 352'110.55. Die Kläger würden rund die Hälfte desje- nigen Betrages beanspruchen, der ihnen eigentlich zustünde (Urk. 2 S. 4, S. 10 f., S. 15 f.; Urk. 19 S. 13 f., S. 20 f.). 2. Für den Beklagten bildete der Kostenanschlag vom 10. September 2007 mit einer Gesamtsumme von Fr. 805'597. – Grundlage des An - und Umbaus (Urk. 10 S. 5 f.; Urk. 28 S. 15, S. 32, S. 35). Aufgrund von massgebenden Bau- kosten in der Höhe von Fr. 1'074'323.25 kann es seiner Meinung nach nur noch um Mehrkosten in der Höhe von Fr. 268'726.25 gehen (Urk. 10 S. 8). Diese Mehrkosten – so der Beklagte – seien indes auf von ihm nicht zu vertretende Pro-- 7 - jektänderungen bzw. auf damit zusammenhängende zusätzliche Aufträge der Kläger (Fr. 160'556.70) sowie auf nicht angezeigte Kostenüberschreitungen der am Bau beteiligten Unternehmer (Fr. 108'163.55) zurückzuführen, die ihm nicht angelastet werden könnten ( Urk. 10 S. 9, S. 14, S. 17 f. , S. 24 ; Urk. 28 S. 28 f., S. 36). Als Projektänderung/Zusatzauftrag seien insbesondere die Anhebung des Sitzplatzes Ost zwecks Installation eines Whirlpools, die Absenkung des Kel- lerbodens und die Räumungs - und Abbrucharbeiten zu werten (Urk. 10 S. 11 f., S. 17, S. 20). Eine allfällig verbleibende Kostenüberschreitung liege innerhalb der für Umbauten geltenden Toleranzgrenze von 15% (Urk. 10 S. 26). Er habe weder zugesichert, dass Mehrausgaben durch Einsparungen an anderen Orten wieder wettgemacht würden (Urk. 28 S. 32) , noch die Kostenkontrolle vernachlässigt (Urk. 28 S. 36). Er sei immer in genügendem Ausmass auf der Baustelle gewesen und habe die Handwerker überwacht (Urk. 28 S. 33, S. 36). Die Kläger hätten ei- nen vollständigen Überblick über die Kosten gehabt und sogar eine eigene Bau- buchhaltung geführt. Es sei aber das Problem der Kläger, wenn sie die rechtlich nicht in allen Teilen begründeten Mehrkosten des Baumeisters akzeptiert hätten. Für zu Unrecht bezahlte Leistungen könnten sich die Kläger nicht beim Beklagten schadlos halten; es sei das Problem der Kläger , wenn sie die rechtlich gesehen nicht in allen Teilen begründeten Mehrkosten grösstenteils akzeptiert hätten (Urk. 28 S. 17 S. 20; Urk. 10 S. 26). Ohnehin könne weder ein Schaden des Bau- herrn noch eine Pflichtwidrigkeit des Architekten vorliegen, soweit der Bauherr bei unverbindlichen Kostenvoranschlägen gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Kostenüber- schreitungen selbst zu tragen habe (Urk. 10 S. 26 f.). Die Kläger hätten es schliesslich versäumt darzulegen, dass und wie sie bei richtiger Kosteninformat i- on anders gehandelt und Kosten eingespart hätten (Urk. 10 S. 27 f.). Bei ent- scheidenden verzichtbaren Positionen wie bei der Realisierung des Sitzplatzes Ost seien sie zu keinen Konzessionen bereit gewesen (Urk. 28 S. 38). 3. Die Vorinstanz beurteilte die Haftung des Beklagten für seine Kosteni n- formation nach Auftragsrecht und legte zunächst Pflichten und Haftung des Vol l-- 8 - architekten im allgemeinen dar (Urk. 57 S. 13 bis S. 20). Sodann hielt die V o- rinstanz dafür , der Beklagte habe eine Kostenlimite von Fr. 801'000. – als We i- sung akzeptiert, nachdem ihm die Kläger nach Erhalt des ersten Kostenvoran- schlags mitgeteilt hätten, bei diesem Betrag handle es sich um die alleroberste Grenze, mehr könne man sich nicht leisten. Diese Kostenlimite fixiere die Höchst- grenze der zulässigen Baukosten, weshalb unerheblich sei, ob die Parteien im ur- sprünglichen Architektenvertrag eine vertragliche Toleranzgrenze von 10% ver- einbarten hätten. Aus der (bestrittenen) Zustellung des revidierten Kostenvoran- schlages am 10. September 2007 könne der Beklagte bestenfalls ableiten, dass die Kläger eine geringfügige Überschreitung der Kostenlimite um rund Fr. 4'000.– akzeptieren würden, was aber nichts daran ändere, dass eine Kostenlimite von Fr. 801'000.– gesetzt bzw. vereinbart worden sei . Es ergebe sich, dass die G e- samtbaukosten jedenfalls Fr . 805'597. – gemäss Kostenvoranschlag vom 10. September 2007 nicht hätten überschreiten dürfen (Urk. 57 S. 22 bis S. 26). Die Vorinstanz erwog, es sei nicht richtig, dass dem Beklagten nicht ange- zeigte Kostenüberschreitungen der am Bau beteiligten Unternehmer nicht ange- lastet werden könnten. Allfällige Vertragsverletzungen von Unternehmern würden nichts daran ändern, dass der Kläger seinerseits eine aktive Rolle bei der Kosten- kontrolle wahrnehmen müsse. Die Kostenüberschreitung des Baumeisters sei schlicht zu massiv, als dass sie dem Beklagten bei pflichtgemässem Handeln hät- te verborgen bleiben können. Spätestens als die E._____ GmbH mitgeteilt habe, dass für ausstehende Arbeiten noch ca. CHF 33'000. – aufgewendet wer den müssten und die Baumeisterkosten um Fr. 46'790.– höher ausfallen würden, wäre der Beklagte verpflichtet gewesen, die Grundlage der Kosteninformation des Bauunternehmers genau zu erfragen, den bestehenden Kostenvoranschlag un- verzüglich einer generellen Überprüfung zu unterziehen und hierauf ei nen rev i- dierten Kostenvoranschlag zu erstellen. Es sei mit der ihm obliegenden Kontrol l- pflicht schlicht unvereinbar, wenn der Beklagte darauf vertraut habe, die zusätzl i- chen Baumeisterkosten würden sich nun im Rahmen der von der E._____ GmbH - 9 - abgegebenen Kosteninformation vom 12. November 2007 bewegen, zumal er für die Baumeisterarbeiten kein Devis erstellt habe. Habe sich bereits im Okt o- ber/November 2007 aufgrund der Mehrkosten des Baumeisters eine Überschrei- tung der Kostenlimite abgezeichnet, wäre der Beklagte verpflichtet gewesen, auch die Kosten der übrigen Unternehmer genau im Auge zu behalten. Dass es bei den Sanitär-, Spengler- und Schreinerarbeiten ebenfalls zu Überschreitungen der Kos- tenvoranschläge gekommen sei, mache deutlich, dass der Beklagte auch insofern seine Pflicht zu laufenden Kostenkontrolle verletzt habe. Unvorhersehbare Zu- satzarbeiten habe der Beklagte weder als Eventualposition im Kostenvoranschlag berücksichtigt, noch den Klägern bei deren Erkennbarwerden sofort zur Kenntnis gebracht. Konkret habe der Beklagte einzig die Absenkung des Kellerbodens und die Feuchtigkeitsisolation des Kellerbodens als unvorhergesehene Massnahme genannt. Diese hätten aber zumindest als voraussehbare Kosten in den Kosten- voranschlag vom 10. September 2007 einbezogen werden müssen (Urk. 57 S. 34 bis S. 37). Auch auf Projekt- und Bestellungsänderungen berufe sich der Beklagte – so die Vorinstanz weiter – vergeblich. Im überwiegenden Ausmass seien diese ent- weder bereits Teil der ursprünglichen Planung gewesen oder hätten jedenfalls im Kostenvoranschlag vom 10. September 2007 ihren Niederschlag finden müssen. Als Zusatzaufträge und zulasten der Kläger gehende Mehrkosten kämen daher einzig die Schiebetüre Dusche/WC im EG (Fr. 1'994.55), die Anpassung von S a- nitärmöbeln (Fr. 2'766.70) und die kontrollier te Lüftungsanlage gemäss Offerte vom 9. Oktober 2007 (Fr. 16'423.–) in Betracht. Indes hätte der Beklagte die Kl ä- ger unaufgefordert und umfassend über die finanziellen Folgen allfälliger Projekt - und Bestellungsänderungen zu informieren gehabt, wobei der Beklagte jeweils ei- nen Überblick über die Gesamtkosten zu vermitteln gehabt hätte. Ohne Informat i- on hätten die Kläger davon ausgehen dürfen, dass sich die Gesamtkosten im Rahmen des leicht nach oben revidierten Kostenv oranschlags bewegen würden. Es sei indes erstellt, dass der Beklagte im Dezember 2007 erstmals eine Über-- 10 - schreitung des revidierten Kostenvoranschlags vom 10. September 2007 ange- zeigt habe, wobei auch dies e Kostenprognose grob falsch gewesen sei (Urk. 57 S. 38 f.). Gemäss Vorinstanz hätte der Beklagte die mutmasslichen Baukosten genau und unter Berücksichtigung sämtlicher für das Bauvorhaben notwendigen Positi o- nen abzuschätzen gehabt. Weiter hätte er ständig über die angefallenen und sich abzeichnenden Kosten im Bilde sein müssen, diese stets mit dem von ihm erstell- ten Kostenvoranschlag abgleichen und die Bauherrschaft unverzüglich über eine allfällige Überschreitung orientieren müssen. Diesen Pflichten sei der Beklagte of- fensichtlich nicht nachgekommen. Die Vorinstanz betrachtete es daher als erstellt, dass der Beklagte seiner umfassenden Pflicht zur Aufklärung der Kläger über die finanziellen Konsequenzen ihres Bauvorhabens nicht nachgekommen ist. Er hafte daher für den den Klägern durch die ungenügende Ko steninformation entstande- nen "Ausführungsschaden". Auch sei ohne weiteres davon auszugehen, dass sich die Kläger bei richtiger Information anders verhalten und Kosten gespart hät- ten, zumal die Kläger eine Kostenlimite gesetzt und sich demzufolge überlegt hät- ten, was sie sich leisten könnten und was nicht (Urk. 57 S. 40 f.). Zum Schaden und zur Schadenersatzbemessung erwog die Vorinstanz , der Schaden entspreche grundsätzlich der effektiven Kostenüberschreitung von mi n- destens Fr. 268'726. –. Der Auffassung des Beklagten, im Umfange des von den Klägern gemäss Art. 375 Abs. 2 OR zu übernehmenden Werklohnes könne kein vom Architekten zu ersetzender Schaden vorliegen, folgte die Vorinstanz nicht mit der Begründung, bei Kostenüberschreitungen sei nicht das positive Interesse sondern der Vertrauensschaden zu ersetzen (Urk. 57 S. 41 f.). Ausführlich nahm die Vorinstanz sodann zur Frage der Unterbrechung des Kausalzusammenhangs und zur Frage der Herabsetzung der Ersatzpflicht weg en eines Dritt- oder Selbst- verschuldens Stellung. Im Sinne einer Zusammenfassung führte sie aus, die Ver- letzung der Anzeigepflicht einzelner Unternehmer gegenüber den Klägern könne - 11 - zwar nicht ausgeschlossen werden. Ein allfälliges Verschulden der Unternehm er könne aber von vornherein nicht als derart schwer bezeichnet werden, dass das grob vertragswidrige Verhalten des Beklagten als Ursache der Kostenüberschrei- tung nicht mehr beachtlich erscheine. Als Reduktionsgrund falle gewöhnliches Drittverschulden grundsätzlich ausser Betracht. Auch sei nach Treu und Glauben nicht zu beanstanden, dass die Kläger die Unternehmerrechnungen im gesche- henen Umfang beglichen hätten . Werde wie vorliegend auch vom Architekten nicht in Frage gestellt, dass vertraglich vereinbarte oder angeordnete und tatsäch- lich erbrachte Leistungen für die vertragsgemässe Erstellung des Werks notwen- dig gewesen seien, müsse ein Bauherr in der Regel das Risiko eines Recht s- streits mit den Unternehmern nicht eingehen. Die relativ bescheidene Höhe der theoretisch im Raum stehenden Herabsetzungs - und Schadenersatzansprüche habe es unter Berücksichtigung der konkreten Sach- und Rechtslage nicht ge- rechtfertigt, das Risiko einer prozessualen Auseinandersetzung in Kauf zu neh- men. Kostensparende Anordnungen seien bei Bekanntwerden der Kostenüber- schreitung nur beschränkt möglich gewesen. Da den Klägern einzig hinsichtlich der Massnahmen zur Niveauerhöhung um den Whirlpool ein gewisser Vorwurf gemacht werden könne, stehe nur ein geringes Selbstverschulden der Kläger und bestenfalls eine gewisse Herabsetzung des Schadenersatzanspruches zur Di s- kussion. Indem die Kläger lediglich Fr. 180'000. – oder 67% des tatsächlichen Schadens eingeklagt hätten, sei dem insgesamt (bestenfalls) geringen Selbstver- schulden bereits in ausreichendem Masse Rechnung getragen worden. Ein Ein- schlag von 33% oder Fr. 88'700. – entspreche zudem 72% der im Raum stehen- den Herabsetzungs -/Schadenersatzansprüche gegenüber Unternehmern und möglichen Kosteneinsparungen (Verzicht auf die Niveauer höhung um den Whir l- pool). Dies führe zur vollumfänglichen Gutheissung der Leistungsk lage ( Urk. 57 S. 43 bis S. 48). - 12 - III. 1.1 Das Berufungsverfahren richtet si ch nach der schweizerischen Zivilpr o- zessordnung (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber stand das erstinstanzliche Verfahren noch unter der Herrschaft des zürcherischen Prozessrechts. 1.2 Die Berufung wurde form - und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich ge- gen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Da auch die Streitwertgrenze erreicht wird, ist auf die Berufung einzutreten (Art. 308 und 311 ZPO). 1.3 Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung ent- halten. Dies bedeutet, dass sich der Berufungskläger substanziiert mit den ange- fochtenen Urteilserwägungen auseinandersetzt und im Einzelnen aufzeigt, worin eine unrichtige Rechtsanwendung oder eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts (Art. 310 ZPO) liegt . Es genügt nicht, wenn der Berufungskläger bloss den vor Vorinstanz eingenommenen Rechtsstandpunkt wiederholt oder gar lediglich auf die Rechtsschriften in den Vorakten verweist. Vielmehr muss er die als fehler- haft erachteten Erwägungen der Vorinstanz zum Ausgangspunkt seiner Kritik ma- chen. Die Berufungsi nstanz ist nicht verpflichtet, den angefochtenen Entscheid von sich aus auf alle denkbaren Mängel zu untersuchen, es sei denn, diese träten offen zu Tage (vgl. – je mit weiteren Hinweisen – Seiler, Die Berufung nach ZPO, Basel 2013, N 893 ff., insb. , N 896; Hohl, Procédure civil, Tome II, Bern 2010, N 2405 f.; Reetz/Theiler, in: Sutter -Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO - Komm., N 36 zu Art. 311 ZPO ; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, N 92 zu Art. 311 ZPO; CPC-Jeandin, N 3 zu Art. 311 CPC). 2.1 Mit seiner Berufung hält der Beklagte unter Verweis auf Honsell (AJP 10/1993, 1260 ff.) zunächst daran fest , dass keine Pflichtwidrigkeit und kein Schaden vorliege, soweit bei unverbindlichen Kosten ansätzen des Unternehmers Überschreitungen nach den Grundsätzen von Art. 375 Abs. 2 OR vom Bauherrn - 13 - zu tragen seien oder soweit der Bauherr unberechtigte Werklohnfor derungen be- gleiche. Vorliegend hätten seinem Voranschlag unverbindlic he Kostenschätzun- gen der am Bau beteiligten Unternehmer zugrunde gelegen. Die Kostenüber- schreitung des Architekten sei u.a. auf Kostenüberschreitungen der am Bau betei- ligten Unternehmer z urückzuführen, die ihm nicht angelastet werden könnten. Dieses für die Beurteilung des Falles wesentliche Element habe die Vorinstanz zu wenig berücksichtigt (Urk. 56 S. 4 f.). 2.2 Honsell qualifiziert den Schaden für Kostenüberschreitungen in seiner Besprechung zu einem Urteil des Schweiz erischen Bundesgerichts vom 22. Juli 1997 (BGer 4C.63/1993 = BGE 119 II 249) nicht als Vertrauensschaden; dies mit der Begründung, es handle sich um einen Fall der positiven Vertragsverletzung, weshalb der Schadenersatz auf das Erfüllungsinteresse und nicht auf das Ver- trauensinteresse gerichtet sei . Entscheidend sei also allein, ob der Bauherr ohne die Pflichtverletzung des Architekten weniger hätte bezahlen müssen. Für den genannten Autor setzt ein Schadenersatzanspruch gegen den Architekten zwar voraus, dass der Bauherr die höheren Werklohnforderungen der Unternehmer überhaupt bezahlen muss und dass dies auf einem Verschulden des Architekten beruht. Jedoch hält er dafür, dass weder ein Schaden noch eine Pflichtverletzung vorliege, soweit Kostenüberschreitungen bei unverbindlichen Kostenvoranschl ä- gen nach den Grundsätzen der Judikatur zu Art. 375 Abs. 2 OR vom Bauherrn zu tragen seien (AJP 10/1993, 1261). 2.3 Die Auffassung von Honsell zum Schaden hat sich in Lehre und Recht- sprechung nicht durchgesetzt (Gauch, Die Haftung des Architekten für die Über- schreitung seines Kostenvoranschlages, in: Festschrift für Wolfgang Heiermann, Wiesbaden/Berlin 1995, S. 85 f.; Siegenthaler, in: Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Planerverträge, Zürich 2013, S. 525 Fn 58, S. 544 Fn 128 und S. 548 Fn 138; BGE 122 III 61, BGer 4A_187/2009 Erw. 4.1, ZR 108 [2009] Nr. 31 S. 98). Inso- fern geht der Autor von falschen Voraussetzungen zum Schaden aus, worauf be-- 14 - reits die Vorinstanz hingewiesen hat (Urk. 57 S. 42 f.). Honsell scheint aber auch eine Pflichtwidrigkeit des Architekten zu verneinen, soweit der Bauherr gemäss Art. 375 Abs. 2 OR zur Zahlung des Werklohnes verpflichtet ist . Auch dieser Auf- fassung kann nicht gefolgt werde n, da sie die Haftung des Unternehmers und die Haftung des Architekten nicht genügend voneinander unterscheidet. Der ungefäh- re Kostenansatz des U nternehmers informiert den Besteller über den mutmassl i- chen Preis der eigenen Werkleistungen. Die Schätzung der Vergütung durch den Unternehmer stellt keine vertragliche Haupt - oder Nebenpflicht dar. Als blosse Vorstellungsäusserung hat der unverbindliche Voranschlag, den der Unternehmer dem Besteller im Hinblick auf den angestrebten Vertragsabschluss eröffnet, kei- nen rechtsgeschäftlichen Charakter; er erfolgt insofern unentgeltlich. Die Herab- setzung nach Art. 375 OR ist daher auch nicht Folge einer Vertragsverletzung, da den Unternehmer keine Pflicht zur Einhaltung des ungefähren Kostenansatzes trifft (Gauch, Der W erkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011, N 937, N 984; BSK OR I- Zindel/Pulver, N 5 zu Art. 375 OR). Dagegen enthält der Kostenvoranschlag des Architekten eine Auskunft über den mutmasslichen Preis fremder Bauleistungen. Die Pflicht des Architekten zur Erstellung eines Kostenvoranschlages ist Teil der von ihm geschuldeten Leistung im Sinne einer Hauptleistungspflicht des Planers (Siegenthaler, a.a.O., N 10.3; vgl. auch Ziff. 2.1 des Vertrags für Architekturlei s- tungen [Urk. 4/4] und Art. 4.32 SIA-Ordnung 102) und erfolgt entgeltlich. Die Diffe- renz, die den Kostenvoranschlag des Architekten vom ungefähren Kostenansatz des Unternehmers trennt, verbietet es, die rechtlichen Grundsätze, die für den ei- nen Sachverhalt gelten, unbesehen auf den andern zu übertragen. Auf di e Haf- tung des Architekten für seinen Kostenvoranschlag kommt Art. 375 OR daher we- der direkt noch sinngemäss zu Anwendung (Gauch, Werkvertrag, N 1001; Zehn- der, Die Haftung des Architekten für die Überschreitung des Kostenvoranschl a- ges, Freiburg 1993, N 64 f.; ZK-Bühler, N 12 zu Art. 375 OR). Die Auffassung, soweit Bauleistungen vom Bauherrn nach Art. 375 Abs. 2 OR vergütet werden müssten, sei ein e Pflichtverletzung des Architekten von vornherein ausgeschlos-- 15 - sen, erweist sich damit als unzutreffend. Soweit ersichtlich hat die Meinung von Honsell denn auch keine weitere Verbreitung gefunden. Sind an den ungefähren Kostenansatz des Unternehmers und an den Ko s- tenvoranschlag des Architekten (gemäss Auftragsrecht oder SIA -Ordnung 102) andere Anforderungen zu stellen, ist auch gesagt, dass sich der Beklagte mit dem alleinigen Hinweis, die Überschreitung seines Kostenvoranschlages beruhe auf einer Überschreitung des Kostenansatzes der Unternehmer, nicht aus der Ver- antwortung stehlen kann. 2.4 Aus dem in der Berufungssc hrift enthaltenen Hinweis, Schaden und Pflichtwidrigkeit würden auch entfallen, wenn die Bauherrschaft Werklohnforde- rungen der Bauunternehmer begleiche, die nicht berechtigt seien (Urk. 56 S. 4), geht nicht klar hervor, ob und in welcher Höhe der Beklagte den Klägern vorwirft , unberechtigte Unternehmerforderungen be zahlt zu haben. Insofern verfehlt der Beklagte die Begründungsanforderungen im Berufungsverfahren. Aber auch im vorinstanzlichen Verfahren ist der Beklagte nicht darüber hinausgegangen, den Klägern in unsubstantiierter Form vorzuwerfen, sie hätten "nicht in allen Teilen begründete Mehrkosten" des Baumeisters akzeptiert (Urk. 28 S. 17, S. 20). 2.5 Aus den Akten lässt sich jedenfalls nicht ersehen, dass die Kläger unbe- rechtigte Forderungen des Baumeisters beglichen haben: Der Beklagte hat in ei- ner E-Mail vom 20. März 2008 ausdrücklich aner kannt, dass alle erbrachten Leis- tungen des Baumeisters notwendig waren, um den Um - und Ausbau wie geplant und qualitativ zufriedenstellend zu vollenden; es seien keine verzichtbaren oder unnötigen Arbeiten ausgeführt worden (Urk. 20/9, vgl. auch Urk. 20/7 und Urk. 28 S. 17). Die Offerte der E._____ GmbH lautete auf Fr. 92'794.25 (Urk. 12/6), was unter Einschluss einer Toleranzgrenze von 10% (Gauch, Kommenter zur SIA-Norm 118, Zürich 1992, N 8 zu Art. 56) einen Betrag von Fr. 102'073.70 ergibt. Dabei ist zu beachten, dass auch eine Toleranzgrenze von 20- 25% denk-- 16 - bar wäre (BGE 115 II 460, 463), da der Beklagte für die Antragstellung durch den Baumeister kein Leistungsverzeichnis erstellte, sondern es bei einer Instruktion vor Ort beliess (Urk. 28 S. 13, Urk. 52 S. 9). Nach Auffassung des Beklagten wur- den Zusatzaufträge (Bestellungsänderungen) in der Höhe von mindestens Fr. 83'576.10 vergeben (Urk. 1 0 S. 17), was einen Werklohn von max. Fr. 185'649.80 rechtfertigt, wobei das vom Baumeister in Auftrag gegebene Pr i- vatgutachten Bestellungsänderungen von Fr. 85'650. – ausweist (Urk. 20/8 S. 9). Wird die verbleibende Überschreitung bis zu m tatsächlich in Rec hnung gestellten Betrag von Fr. 256'775.85 in Anwendung von Art. 375 Abs. 2 OR hälftig geteilt (vgl. BGE 115 II 462; BSK OR I -Zindel/Pulver, N 29 zu Art. 375 OR), resultiert e ein geschuldeter Werklohn von Fr. 220'776. –. Die Kläger haben der E._____ GmbH vergleichsweise aber lediglich Fr. 210'000.– vergütet. Entgegen der Auffassung des Beklagten (Urk. 28 S. 20) würde ein Verlet- zung der Anzeigepflicht des Unternehmers (Art. 56 Abs. 3 SIA-Ordnung 118) nicht dazu führen, dass der Unternehmer sämtliche Mehrkosten zu übernehmen hat . Ausgelöst würde vielmehr ein auf das negative Interesse gerichteter Schadener- satzanspruch, weil der Besteller sein Rücktrittsrecht nicht frühzeitig ausüben kann (Gauch, Werk vertrag, N 1008; Gauch, SIA, N 14 zu Art. 114). Dabei müssen Schadenersatz und Herabsetzung des Werklohnes voneinander unterschieden werden (ZK-Oser/Schönenberger, N 9 zu Art. 375 OR). Zudem ist fraglich, ob bzw. in welchem Umfang überhaupt eine Verletzung der Anzeigepflicht des U n- ternehmers vor liegt. Wie bereits erwähnt, stellte sich sowohl der Beklagte wie auch die E._____ GmbH auf den S tandpunkt, es seien für gut Fr. 80'000.– Zu- satzaufträge ausgeführt worden, für welche die Anzeigepflicht ohnehin nicht gilt (Gauch, Werkvertrag, N 1007; Gauch, SIA, N 9 zu Art. 56). Auch räumte der B e- klagte ein, er habe die Kostensc hätzung des Baumeisters vom 12. November 2007 von sich aus verlangt, weil es ihm wie vermutlich auch den Klägern unhei m- lich geworden sei, dass und wie der Baumeister darauf los gearbeitet habe (Urk. 28 S. 16) . Nach Vorlage der Kostenschätzung sprach der Beklagte in einer - 17 - E-Mail vom 9. Dezember 2007 seinerseits von Mehraufwand und Mehrkos ten (Urk. 20/5 = Urk. 20/20b: "viel aufwändiger und logistisch komplizierter als ich dachte"; "weil ich sehe, dass es länger dauert und mehr kostet"). Von der E._____ GmbH wurde der Beklagte laufend mit Regierapporten (mit Angaben über den Aufwand des Unternehmers) bedient, die er im Januar 2008 auch unterzeichnete (Urk. 19 S. 9; Urk. 10 S. 21, Urk. 28 S. 17, S. 21). Da mit konnte dem Beklagten und damit auch den Klägern (Art. 33 Abs. 2 SIA-Norm 118) eine wesentliche Kos- tenüberschreitung des Baumeisters auch ohne explizite Anzeige eigentlich nicht mehr entgangen sein. Haben die Kläger in dieser Situation die Leistung der E._____ GmbH mit Fr. 210'000.– abgegolten, kann der Beklagte daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Es kann daher offen gelas sen werden, ob der Beklagte (nicht geschuldete) Rechnungen der E._____ GmbH zur Zahlung freigegeben hat (Urk. 19 S. 15, Urk. 61 S. 4, Urk. 10 S. 21). 2.6 Der Beklagte stellt nicht in Frage, dass die K läger eine Kostenlimite von Fr. 805'597.– gesetzt haben, auch wenn er für eine nachträgliche Erhöhung der- selben plädiert (Urk. 56 S. 8; dazu unten Erw. 3) . Die Haftung bei Vereinbarung einer Kostenlimite ist streng. Darf der Bauherr von der absoluten Genauigkeit des Prognosebetrages ausgehen, begründet dessen Überschreitung bereits eine tat- sächliche Vermutung der unsorgfältigen Erstellung der Kostenprognose. Dem Höchstpreis darf der Bauherr nämlich insofern eine absolute Genauigkeit beimes- sen, als der Architekt diesen nicht überschreiten darf. De r Architekt hat alles in seiner Macht stehende zu tun, damit die Kostenlimite nicht überschritten wird. Er muss, sobald er die Überschreitung der Kos tenlimite bemerkt oder bemerken muss, die Arbeiten einstellen, Abklärungen treffen und den Bauherren orientieren, damit Massnahmen zur Einhaltung der Kostengrenze getroffen werden können. Diesem Ziel muss der Architekt auch andere Interessen des Bauherrn unteror d- nen (BGer 4C.54/2006 Erw. 3.2.2, 4C.424/2004 Erw. 3.3; Siegenthaler, a.a.O., N 10.58, N 10.107 und N 10.109 [auch zur Problematik der Zusatzkosten bei Ei n- stellung der Bauarbeiten]). - 18 - 3.1 Der Beklagte wirft der Vorinstanz vor, sie habe eine entscheidrelevante Zugabe der Kläger nicht beachtet. Diese hätten in der Replik ausgeführt, dass sie dem Beklagten anfangs Dezember 2007 ihre sorgfältig nachgeführte Baukosten- abrechnung präsentiert und aufgezeigt hätten, dass die Kosten im "KV -Original" um einen signifikanten Betrag überschritten würden. Damit hätten die Kläger ei n- geräumt, dass ihnen die sich abzeichnende Kostenüberschreitung aufgrund ihrer eigenen Baubuchhaltung von Anfang an bekannt gewesen sei. Die eigene Bau- buchhaltung hätten die Kläger nur aufgrund der ihnen vom Beklagten erteilten I n- formationen führen können. Damit sei erstellt, dass der Beklagte seinen Informa- tionspflichten gegenüber den Klägern und seiner Kostenüberwachungspflicht b is anfangs Dezember nachgekommen sei. Zudem habe der Beklagte den Klägern am 12. Dezember 2007 einen revidierten Kostenvoranschlag über Fr. 927'897.– zugestellt. Trotz der damit aufgezeigten Kostenüberschreitung seien die Bauar- beiten mit Wissen und Wollen der Kläger fortgesetzt worden. Damit hätten die Kläger konkludent ihr Einverständnis zur Er höhung der Kostenlimite auf Fr. 927'897.– erteilt und den Architekturvertrag entsprechend angepasst ; zumin- dest hätten die Kläger durch Fortsetzung der Bauarbeiten auf der Basis des rev i- dierten Kostenvoranschlags vom 12. Dezember 2007 über Fr. 927'897.– allfällige Pflichtwidrigkeiten des Beklagten im entsprechenden Umfange genehmigt. Der Schaden könne daher höchstens noch Fr. 146'426.25 (Fr. 1'074'323.25 effektive Baukosten abzüglich Fr. 927'897. –) betragen. Die Parteien hätten in der Folge mehr oder weniger vergeblich nach Einsparungsmöglichkeiten gesucht; den Vor- schlag des Beklagten, auf die Aussendämmung des Hauses, auf die Erhöhung des Niveaus beim Whirlpool und auf die Gartengestaltung zu verzichten, hätten die Kläger indes abgelehnt. Wenn dem Selbstverschulden der Kläger entspr e- chend der Erwägungen der Vorinstanz mit 33% Rechnung getragen werde, be- trage der Schadenersatzanspruch höchstens noch Fr. 98'129.70 . Die Vorinstanz habe alle diese Punkte ausser Acht gelassen (Urk. 56 S. 6 ff.). - 19 - 3.2 Die Kläger verw eisen darauf, dass ihre Kostenbuchhaltung lediglich ei- nen Überblick über die bereits präsentierten Rechnungen erlaubt habe. Über die zukünftige Kostenentwicklung und die noch zu erwartenden Kosten seien sie vom Beklagten nicht aufmerksam gemacht worden. So hätten die Kläger Mitte Dezem- ber 2007 lediglich gewusst, dass der Baumeister Kostenüberschreitungen von Fr. 33'000.– ausweise. Einer Erhöhung der ursprünglich vereinbarten Kostenlimite hätten sie nie zugestimmt. Der Beklagte habe immer wieder versichert, bereits bekannte Kostenüberschreitungen würden an anderen Stellen wieder kompen- siert. Als sie aufgrund der Schlussrechnung – lange nach Fertigstellung der Arbei- ten – von der Kostenüberschreitung erfahren hätten, s ei es ihnen nicht möglich gewesen, rechtzeitig mit Sparmassnahmen zu reagieren, zumal ein Baustopp Mit- te Dezember 2007 keine Option gewesen sei (Urk. 61 S. 5 f.). 3.3 Der Vorinstanz ist nicht entgangen, dass der Beklagte den Kläger n am 12. Dezember 2007 eine Kostenüberschreitung anzeigte (Urk. 57 S. 30 f., S. 39). Der Beklagte hat vor Vorinstanz aber nie behauptet, durch die Fortsetzung der Bauarbeiten hätten die Kläger konkludent ihr Einverständnis zu einer Erhöhung der Kostenlimite erkl ärt bzw. allfällige Pflichtwidrigkeiten des Beklagten geneh- migt. Vielmehr hat er wiederholt und bis zuletzt behauptet, für die Berechnung der massgebenden Mehrkosten sei vom Kostenvoranschlag über Fr. 805'595. – aus- zugehen (Urk. 28 S. 15, S. 32, S. 34, Urk. 52 S. 7). Die Frage, ob ein bestimmtes (unbestrittenes) Verhalten – hier die Fortsetzung der Bauarbeiten durch die Kl ä- ger – als eine konkludente Willensäusserung zu werten ist, ist rechtlicher Natur, weshalb sie auch im Berufungsverfahren aufgeworfen werden kann; für die recht- liche Begründung der Parteistandpunkte gilt das Novenverbot von Art. 317 ZPO nicht (BGer 4A_519/2011 Erw. 2.1). 3.4 Aus der Fortsetzung der Bauarbeiten im Dezember 2007 kann weder ei- ne Zustimmung der Kläger zur Erhöhung der Kostenlim ite noch eine Genehm i- gung allfälliger Pflichtverletzungen des Beklagten abgeleitet werden. Noch bevor - 20 - der Beklagte den Klägern am 12. Dezember 2007 den revidierten Kostenvoran- schlag mit der "massiven Budgetüberschreitung" übermittelt hatte (Urk. 4/18), g a- ben die Kläger dem Beklagten in einer E -Mail vom 9. Dezember 2007 zu verst e- hen, dass Kosten von über Fr. 900'000. – für sie nicht akzeptabel seien, da ihnen nicht mehr als Fr. 750'000. – zur Verfügung stehen würden. Sie verlangten klare Handlungen des Beklagten, um den Bau schnellstens fertig zu stellen und die Kosten im vereinbarten Rahmen zu halten, ansonsten sie ein Finanzierungsprob- lem hätten (Urk. 4/8, Urk. 20/20a). Mit anderen Worten haben die Kläger dem B e- klagten anfangs Dezember 2007 unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass für sie eine Erhöhung der veranschlagten Bausumme nicht in Frage kommt und ihr eigentliches Kostenziel bei Fr. 750'000. – liegt (vgl. bereits die E -Mail vom 6. November 2007 [Urk. 4/7], in dem der Kläger 1 dem Beklagten nach Eintreffen des zweiten Zahlungsgesuchs der E._____ GmbH seine Sorgen in finanzieller Hinsicht mitteilte und bedauerte, dass ein grosser Teil der Einspa rungen zunichte gemacht wurde). Im Übrigen behauptet der Beklagte nicht, es wäre im damaligen Zeitpunkt kostensparend möglich gewesen, die Bauarbeiten zu unterbrechen oder gar zu stoppen. Die Bauarbeiten waren im Dezember 2007 bereits weit fortge- schritten. In der E-Mail vom 12. Dezember 2007 stellte der Beklagte den Klägern den Einzug im Januar 2008 ("KW03") in Aussicht (Urk. 4/18). 3.5 Dem Beklagten kann auch insofern nicht gefolgt werden, als er geltend macht, aufgrund der eigenen Baubuchhaltung sei den Klägern die sich abzeic h- nende Kostenüberschreitung "von Anfang an" bekannt gewesen, weshalb es an einem Vertrauensschaden fehle. Die Baubuchhaltung der Kläger konnte lediglich die vom Beklagten bereits freigegebenen Rechnungen erfassen. Sie stellt e also lediglich eine Z usammenstellung bereits abgerechneter Arbeiten an einem be- stimmten Stichtag dar. Dagegen schuldete der Beklagte den Klägern eine Kos- tenprognose, d.h. eine Aussage über die insgesamt zu erwartenden Kosten, w o- rauf die Beklagten zu Recht hin wiesen (Urk. 61 S. 5). Wohl waren die Kläger an- fangs Dezember 2007 mit ei ner einsetzenden bzw. drohenden Kostenüberschrei-- 21 - tung konfrontiert. Es kann aber keine Rede davon sein, dass die Kläger Anlas s gehabt hätten, "von Anfang an" an der ihnen vom Beklagten gegebenen Kostenin- formation zu zweifeln. Im Übrigen liessen nicht einmal die vom Beklagten peri o- disch erstatteten Baukostenstände samt aktualisierter Kostenprognose d as Aus- mass der schliesslich eingetretenen Kostenüberschreitung erwarten: Per 12. Dezember 2009 prognostizierte der Beklagte Gesamtkosten von Fr. 927'897.– (Urk. 12/1), per 19. Januar 2008 solche von Fr. 899'897. – (Urk 12/2 ) und per 13. März 2008 solche von Fr. 928'507.– (Urk. 4/9). Der Beklagte lag also mit se i- nen revidierten Kostenvoranschlägen nach Abschluss der Arbeiten imm er noch mindestens Fr. 146'000. – zu tief. Hatte n aber selbst die nach oben angepassten Kostenprognosen des Beklagten mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun, kann er nicht den Klägern vorwerfen, sie hätten die schliesslich eingetretene Kostenüber- schreitung aufgrund ihrer Baubuchhaltung "von allem Anfang an" bzw. anfangs Dezember 2007 erkennen müssen. Der Beklagte war sich in seiner E -Mail vom 12. Dezember 2007 im Übrigen bewusst, dass die neue Situation für die Kläger eine unangenehme Überraschung darstellte (Urk. 4/18 : "Dass die Situation ein Hammer ist bin ich mir bewusst") und die S chlussabrechnung des Baumeisters (auch für ihn selbst) ein neuerlicher Paukenschlag bedeutete ( Urk. 4/11 ). Auch haben die Kläger dem Beklagten im Dezember 2007 mehrmals zu verstehen ge- geben, dass sie keinen sicheren Überblick über die definitiven Kosten hätten bzw. Unklarheiten bestehen würden ( Urk. 20/20a: "Was wir noch nicht beurteilen kön- nen …", "Was uns auch besorgt ist …"; Urk. 20/20c: "Eine grosse Unsicherheit verbleibt bei den Überschneidungen"; "Wir brauchen Deine Hilfe hier"; Urk. 20/21: "Wir sind wie gelähmt […] und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus"). Grundsätzlich darf der Bauherr im Rahmen der (allenfalls um den Genauigkeit s- grad erhöhten) Summe der K ostenprognose darauf vertrauen, dass der von ihm zugezogene Planer seine Pflichten vollständig und sorgfältig erfüllt. Er ist nament- lich nicht gehalten und regelmässig auch nicht in der Lage, die Tätigkeit des Pl a-- 22 - ners zu überwachen und die Kostenprognose auf ihre Richtigkeit hin zu überpr ü- fen (Siegenthaler, a.a.O., N 10.45, mit Verweis auf BGer 4C.424/2004 Erw. 3.2). 3.6 Aus dem gleichen Grund sticht auch das Argument des Beklagten, er sei seinen Informations - und Überwachungspflichten bis anfangs Dezembe r 2007 nachgekommen, weil die Kläger ihre eigene Baubuchhaltung doch nur aufgrund der von ihm erteilten Informationen hätten führen können (Urk. 56 S. 7), nicht. Der Beklagte hatte nicht nur die eingehenden Rechnungen zu prüfen und an die Kl ä- ger weiterzuleiten, sondern – basierend auf einer detaillierten Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewählten Materialien, mit Ausmass und geschätzten Preisen (Art. 4.32 SIA -Norm 102) – eine Kosten- prognose zu erstellen und die finanziellen Folgen des Projekts aufzuzeigen. Als er realisierte, dass diese nicht stimmte und die Kostenlimite von Fr. 805'000. – über- schritten wird , war es für eine Beeinflussung der Kosten grösstenteils schon zu spät bzw. der Bau bereits vollendet (vgl. zur Niveauerhöhung um den Whirl pool sogleich Erw. 3.7). Es wird dem Beklagten auch gar nicht vorgeworfen, die "Über- arbeitung der Kostenübersicht" (Urk. 4/18) per 12. Dezember 2007 als solche stel- le eine Pflichtwidrigkeit dar . Vielmehr wird dem Beklagten von der Vorinstanz zur Last gelegt, die mutmasslichen Baukosten nicht hinreichend genau abgeschätzt sowie die angefallenen und sich abzeichnenden Kosten nicht stetig mit den von ihm erstellten Kostenvoranschlag abgeglichen zu haben (Urk. 57 S. 40). Damit wird der Be klagte für eine verspätete Information über bereits aufgelaufene und noch anfallende Kosten verantwortlich gemacht. 3.7 Insofern stellt sich nur noch die Frage, ob die Kläger nach Kenntnisnah- me des Baukostenstandes per 12. Dezember 2007, der einen revidierten Kosten- voranschlag über rund Fr. 928'000. – enthielt, ihrer Obliegenheit, den (sich a b- zeichnenden) Vertrauenss chaden zu mindern, nachgekommen sind. Der Kläger hatte den Beklagten bereits am 9. Dezember 2007 zu verstehen gegeben, dass in der jetzigen Phase nur noch radikal zurückgestellt oder gestrichen werden könne, - 23 - um Kosten zu reduzieren; dabei erwähnte er die Aussendämmung beim Haus, die Niveauerhöhung beim Whirlpool und die Gartengestaltung (Urk. 4/8). Bereits am 10. Dezember 2007 teilte der Beklagte dem Kläger 1 indes mit, es würde in der Tat keinen Sinn machen, die Aussendämmung weg zu lassen (Urk. 20/5). Am 20. Dezember 2007 zeigte er dem Kläger 1 gar an, sie müssten nochmals z u- sammen reden, weil sich die Situation nicht mehr gross ändern lasse (Urk. 20/21). Die Vorinstanz erwog dazu, im vorliegenden Prozess mache der Beklagte den Klägern einzig noch (substantiiert) zum Vorwurf, nicht auf die Niveauerhö- hung um den Whirlpool verzichtet zu haben (mit Ver weis auf Urk. 28 S. 38) . Wer- de trotz der Bestreitung der Kläger davon ausgegangen, dass hinsichtlich des Sitzplatzes bei Bekanntwerden der Kostenüberschreitung gegen Mitte Dezember noch ein grundsätzliches Einsparpotential von Fr. 46'000. – bestanden habe, gelte es zu bedenken, dass der Entscheid, dieses Einsparpotential nicht zu nutzen, von den Klägern auf der Basis einer zwar nach oben angepassten, aber immer noch deutlich zu tiefen und damit weiterhin klar falschen Kostenprognose gefällt wor- den sei, was ein allfälliges Selbstverschulden der Kläger in deutlich milderem Licht erscheinen lasse. Könne den Klägern (ausgehend von der bestrittenen Dar- stellung des Beklagten) einzig hinsichtlich der Massnahmen zur Niveauerhöhung um den Whirlpool ein gewisser Vorwurf gemacht werden, stehe insgesamt nur ein geringes Selbstverschulden der Kläger zur Diskussion. Dem insgesamt (besten- falls) geringen Selbstverschulden der Kläger sei in ausreichendem Mass Rec h- nung getragen, wenn die Kläger mit Fr. 180'000. – einen um Fr. 88'700. – oder 33% unter der tatsächlichen Schadenssumme liegenden Betrag forderten (Urk. 57 S. 47 f. ). Hat die Vorinstanz die – mit dem aktualisierten Kostenvoranschlag am 12. Dezember 2007 einsetzende – Obliegenheit zur Schadensminderung in ihrem Urteil bereits berücksichtigt, vermag der Beklagte mit seinem Hinweis, die Kläger hätten beispielsweise auf die Aussendämmung, die Niveauerhöhung beim Whir l-- 24 - pool und der Gartenanlage verzichten müssen, keine fehlerhafte Sachverhaltser- mittlung oder Rechtsanwendung durch die Vorinstanz aufzuzeigen. Entgegen sei- ner Auffassung hat die Vorinstanz "diesen Punkt " (Urk. 56 S. 8) bei der Urteilsfäl- lung nicht übersehen. Wie bereits erwähnt, hat der Beklagte den Verzicht auf die Aussendämmung als sinnlos bezeichnet. Mögliches Einsparungspotential bei der Gartengestaltung hat die Vorinstanz zu Recht als unsubstantiiert betrachtet, zu- mal der Beklagte auch in der Berufungsschrift nicht aufzeigt, wo er im vor - instanzlichen Verfahren diesbezüglich einen genauen Sparbetrag behauptet hat. 3.8 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Kläger weder einer Erhöhung der Kostenlimite von Fr. 805'000.– auf Fr. 927'897. – zugestimmt, noch die Bau- summenüberschreitung von Anfang an vorausgesehen haben. Der Umstand, dass die Kläger eine Baubuchhalt ung führten und die in Rechnung gestellten A r- beiten erfassten, schliesst eine Pflichtverletzung des Beklagten nicht aus. A uch standen die Kläger der ab anfangs Dezember 2009 akut drohenden Kostenüber- schreitung keinesfalls gleichgültig gegenüber . Insofern t rifft sie kein Selbstve r- schulden (vgl. Siegenthaler, a.a.O., N 10.81; Krauskopf -Forero/Siegenthaler, in: Münch/Karlen/Geiser, Beraten und Prozessieren in Bausachen, Basel 1998, S. 325, mit Verweis auf BGer 4C.82/1996 Erw. 5) . Schliesslich kann ihnen auf- grund der zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz höchstens die Inkaufnahme einer Bausummenüberschreitung in der Höhe von Fr. 46'000. – zum Vorwurfe ge- macht werden. 4.1 Der Beklagte beruft sich darauf, er habe entgegen der Auffassung der Vorinstanz auf die Kostenschätzung der E._____ GmbH vom 12. November 2007 vertrauen dürfen, zumal es für ihn trotz täglicher Anwesenheit auf der Baustelle keine Anhaltspunkte für eine Überschreitung dieser Kostenschätzung gegeben habe. Hinzu komme, dass weder die Offerte vom 2. Juni 2007 noch die Kost en- schätzung vom 12. November 2007 irgendwelche Kalkulationsgrundlagen für die noch auszuführenden Baumeisterarbeiten enthalten hätten und eine Kostenkon-- 25 - trolle damit objektiv gar nicht möglich gewesen sei. Die Vorinstanz habe die Ver- nachlässigung der Kostenkontrolle zu Unrecht damit begründet, dass di e Kosten- überschreitung zu massiv sei, als dass sie dem Beklagten habe verborgen blei- ben können. Das Drittverschulden der E._____ GmbH (wegen Verletzung der An- zeigepflicht; Art. 56 Abs . 3 SIA -Norm 118) wiege so schwer, dass der Kausalz u- sammenhang zwischen einer allfälligen Pflichtverletzung des Beklagten und dem durch die Kostenüberschreitung entstandenen Schaden unterbrochen sei. Soweit die Kostenüberschreitung nicht ohnehin auf zusätzlich vergebenen Arbeiten beru- he, könne sie dem Beklagt en nicht angelastet werden. Damit reduziere sich ein allfälliger Schadenersatzanspruch auf Fr. 27'650. – (Fr. 146'426.25 abzüglich Fr. 118'775.85), was innerhalb der Toleranzgrenze gemäss SIA -Norm 102 von 15% für Umbauten und 10% für Neubauten liege. Ein Vertrauensschaden sei nicht entstanden (Urk. 56 S. 9 ff.). 4.2 Die Kläger verweisen darauf, dass der Beklagte mit mehrmonatiger Ver- spätung sämtliche Regierrapporte des Baumeisters unterzeichnet habe. Hät te er die Rapporte pflichtgemäss innert sieben Tagen eingefordert und unterzeichnet, wäre ihm eine Kostenkontrolle möglich und die Anhäufung von Zusatzkosten nicht verborgen geblieben. Die Kläger hätten sich zunächst geweigert, die Rechnung des Baumeisters zu bezahlen. Nach Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts sei ihnen vor dem Friedensrichter aufgrund der unterzeichneten Regierapporte aber keine Widerspruchsmöglichkeit mehr geblieben (Urk. 61 S. 6 f.). 4.3 Die Vorinstanz hat es nicht beim Hinweis belassen, die Kostenüber- schreitung sei schlicht zu massiv, als dass sie dem Beklagten bei pflichtgemäs- sem Handeln hätte verborgen bleiben können (Urk. 57 S. 35). Sie hat vielmehr auf die tägliche Präsenz des Beklagten auf der Baustelle verwiesen und eine Ver- letzung der Kontrollpflicht darin gesehen, dass der Beklagte mangels Devis die Kostenschätzung für die ausstehenden Arbeiten (Urk. 12/17) nicht genauer hinter- fragte, die Mehrkosten ab dem 12. November 2007 n icht permanent im Auge be-- 26 - hielt, die Einhaltung der Kostenvoranschläge der übrigen Unternehmer nicht aus- drücklich anmahnte bzw. rigide kontrollierte und Zusatzleistungen nicht von ver- bindlichen Nachtragsofferten und umfassender Informat ion der Kläger anhängig machte (Urk. 57 S. 35 ff.). 4.4 Nachdem sich der Beklagte täglich auf der Bau stelle aufhielt (Urk. 28 S. 16: "tägliche Präsenz auf der Baustelle") , es ihm schon vor dem 12. November 2007 unheimlich wurde, "wie der Baumeister darauf los arbeitete" (Urk. 28 S. 16 ), und er am 9. Dezember 2007 klar erkannte, "dass es länger dauert und mehr kos- tet" (Urk. 20/5), erscheint unverständlich, dass der Beklagte im März 2008 von der Schlussrechnung der E._____ GmbH über Fr. 256'775.85 überrascht wurde (Urk. 10 S. 10: "zur Überraschung aller") . Wie die Kläger zu Recht vorbringen, ist die Bauleitung verpflichtet, die Regierapporte des Baumeisters unverzüglich zu prüfen, innert sieben Tagen dem Unternehmer unterzeichnet zurückzugeben oder Differenzen innert Monatsfrist zu bereinigen (Art. 47 Abs. 2 und 3 SIA -Ordnung 102). H ätte der Beklagte die Regierapporte zur Kenntnis genommen, hätte ihm nicht entgehen dürfen, dass sich der Baumeister auch von seiner Kostenschät- zung vom 12. November 2007 immer mehr entfernte. Wie der Beklagte den Kl ä- gern in der E-Mail vom 4. März 2008 mitteilte, kann es nur daran liegen, dass das Ausmass der Arbeiten nicht richtig vorausgesehen worden ist (Urk. 20/9; vgl. auch Urk. 20/7: "dass ich bei der Abwicklung von E urem Projekt vieles unterschätzt ha- be"). Wenn der Beklagte den Klägern in der gleichen E -Mail mitteilt e, im Nac h- hinein habe festgestellt müssen, dass die vom Baumeister abgegebene Nac h- tragsofferte vom 12. November 2007 nicht gestimmt habe (Hervorhebung durch das Gericht), mutet dies reichlich blauäugig an. 4.5 Zu verwerfen ist schliesslich der Einwand, eine Kostenkontrolle sei dem Beklagten objektiv gar nicht möglich gewesen, da weder die ursprüngliche Offerte noch die Kostenschätzung irgendwelche Kalkulationsgrundlagen für die (noch) zu erstellenden Baumeisterarbeiten enthalten hätten. Dieser Vorwurf f ällt auf den - 27 - Beklagten zurück. Gemäss Art. 4.32 SIA -Norm 102 muss der Kostenvoranschlag "mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, B e- zeichnung der gewählten Material ien, mit Ausmass und geschätzten Preisen" er- folgen. Es ist unbestritten, dass der Beklagte für die Baumeisterarbeiten kein D e- vis (Ausschreibung mit detaill iertem Leistungsverzeichnis) erstellte (Urk. 28 S. 13). Er kann sich daher nicht mit dem Hinweis entschuldigen, der Unternehmer habe ohne Ausmasse offeriert, zumal sich dieser mit der Angabe eines ungefäh- ren Kostenansatzes (Art. 375 OR) bzw. eines Richtpreises (Art. 56 SIA-Norm 118) begnügen kann. 4.6 Die Vorinstanz hat den Einwand des Beklagten, er habe sich mangels Anzeige des Unternehmers auf die Kostenschätzung vom 12. November 2007 verlassen dürfen, zu Recht verworfen. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf BGE 130 III 59 1, 603, Erw. 5.5.1, richtig erkannt , dass allfällige Ver tragsverletzungen beteiligter Unternehmer eine Haftung des Architekten wegen Verletzung der – mit Abschluss des Architekturvertrags übernommenen – Pflicht zur umfassenden Kostenkontrolle nicht ausschliessen. Es kann auf die entsprechenden Erwägun- gen verwiesen werden (Urk. 57 S. 34 ff.). Vorliegend ist aber nicht nur die Kos- tenkontrolle ungenügend ausgefallen. Dem Kläger ist – wie bereits angetönt – be- reits ein Fehler bei der Kostenprognose unterlaufen, der ihn haftbar werden lässt: Gemäss dem vorliegend anwendbaren Art. 4.32 SIA- Norm 102 hat der A r- chitekt bei der Projektierung den Kostenvoranschlag mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewählten Mat e- rialien, mit Ausmass und geschätzten Preisen zu erstellen. Bei der Ausschreibung ist die Kostenermittlung aufgrund der Angebote zu revidieren und mit dem Kos- tenvoranschlag zu vergleichen (Art. 4.41 SIA -Norm 102). Damit wird klargestellt, dass der Architekt für seinen Kostenvoranschlag die voraussichtlichen Mengen der einzelnen Unternehmerleistungen aus den Plänen zu ermitteln und nachher mit den (von ihm) geschätzten Einheitspreisen zu multiplizieren hat. Dafür muss - 28 - der Architekt Planungsunterlagen zur Verfügung haben, die eine derart diff eren- zierte Kalkulation ermöglichen: das Bauprojekt und die Detailstudien (Zehnder, a.a.O., N 49). Nicht fachmännisch handelt z.B. der Architekt, wenn er seinen Kos- tenvoranschlag bloss auf eine überschlägige Berechnung (z.B. nach Kubikinhalt) abstützt, wenn er gewisse Arbeiten nicht berücksichtigt oder die Baugrundverhäl t- nisse nicht genügend abklärt (Zehnder, a.a.O., N 186). Bestehen einzelne konkre- te "Angebote" trotzdem nur aus Aufwandschätzungen mit einem ungefähren Kos- tenansatz (Art. 375 OR) oder sind dar in Leistungspositionen ohne Mengenanga- ben enthalten ("Per-Positionen"), ist es notwendig, dass der Planer den Bauherrn auf die verbleibende Unsicherheiten und Ungenauigkeiten hinweist; andernfalls könne bei ihm der Eindruck entstehen, er könne sich auf die absolute Richtigkeit der Kosteninformation verlassen (Siegenthaler, a.a.O., N 10.65). Ein Vorbehalt besteht bei den Kostenangaben der vom Bauherrn beigez o- genen Spezialisten (z.B. über die Baugrube oder die elektrischen Installationen). Der Spezialist liefert den Kostenvoranschlag für den von ihm geplanten Bauteil selbst. Der Architekt hat diese Kosteninformationen in seinen Voranschlag unter Berücksichtigung des vereinbarten Genauigk eitsgrades zu integrieren (Art. 4.32 SIA-Norm 102), weshalb allein daraus keine Haftung des Architekten begründet werden kann. Doch wird vom Architekten verlangt, dass er diese Angaben zumi n- dest auf Fehler hin prüft, die mit dem von einem durchschnittlichen Architekten zu erwartenden Sachverstand erkennbar sind. Offensichtliche Fehler sind dem Bau- herrn zu melden. Vertragswidrig verhält sich auch der Architekt, der dem Spezi a- listen mangelhafte Berechnungsgrundlagen (z.B. ein falsch dimensioniertes Bau- projekt) zur Verfügung stellt (Zehnder, a.a.O., N 68, N 113, N 183 f.; Siegenthaler, a.a.O., N 10.48). Indes kann die E._____ GmbH nur schon deshalb nicht als von den Klägern eingesetz te Spezialistin bezeichnet werden, weil sie für ihren Täti g- keitsbereich (Baumeisterarbeiten) keine Kostenprognose im Sinne eines eigentl i- chen Kostenvoranschlags zu erstellen hatte. Sie war auch nicht Hilfsperson der - 29 - Kläger, dessen Verhalten sich die Kläger im Verhältnis zum Beklagten anrechnen lassen müssten. Weder die Offerte vom 2. Juni 2007 (Urk. 12/6) noch die Kostenschätzung vom 12. November 2007 (Urk. 12/17) basiert auf den in Art. 4.32 SIA -Norm 102 geforderten Angaben. Beide Dokumente enthalten Circa- Preise für einzelne A r- beitsgattungen; mit Ausnahme der Schuttmulden sind aus der Offerte keine Aus- masse oder Mengenangaben ersichtlich. Der Beklag te räumt ein, auf eine Dev i- sierung verzichtet und den Baumeister "vor Ort" instruiert und mit Plänen versorgt zu haben (Urk. 28 S. 13, Urk. 52 S. 9 ; Urk. 20/7 ). Vor Vorinstanz berief sich der Beklagte darauf, bei Umbauten gebe es zahlreiche Arbeiten, die i n keinem Norm- positionenkatalog enthalten seien (Urk. 28 S. 13). Die SIA- Norm 102 sieht jedoch keine Ausnahme für Umbauten vor; eine solche hätte von den Parteien vereinbart werden können, was aber nicht erfolgt e. Der Beklagte übersieht im Übrigen, dass Art. 4.32 SIA-Norm auch die Elementmethode genügen lässt, die das Bindeglied zwischen kubischer Berechnung und Kostenvoranschlag mit Leistungsverzeichnis darstellt. Wenn der Beklagte behauptet, aus dem vom Baumeister in Auftrag ge- gebenen Privatgutachten er gebe sich nicht, dass die entstandenen Mehrkosten wegen eines fehlenden Devis entstanden sind (Urk. 28 S. 13), kann ihm nur tei l- weise beigepflichtet werden. Der Privatgutachter F._____ erwähnt in seinen Zu- satzbemerkungen ausdrücklich, dass überhaupt keine eigentliche Ausschreibung erfolgt sei. Es sei weder ein Leistungsverzeichnis noch ein Baubeschrieb erarbei- tet worden. Der Massenauszug sei vom Unternehmer, auf der Basis unklarer Pl ä- ne, erarbeitet worden. Der Bauherr habe die Honorarkosten für die Teilleis tung "Ausschreibung" eingespart (Urk. 20/8 S. 12). Aus dem Privatgutachten kann der Beklagte daher nichts zu seinen Gunsten ableiten. Bei dieser Sach - und Rechtslage könnte selbst ein allfälliges Drittverschul- den der E._____ GmbH wegen Verletzung der Anz eigepflicht den (adäquaten) Kausalzusammenhang zwischen den Pflichtwidrigkeiten des Beklagten und der - 30 - Kostenüberschreitung des Baumeisters nicht unterbrechen. Als Reduktionsgrund fällt – wie bereits die Vorinstanz festgestellt hat (Urk. 57 S. 47) – gewöhnliches Drittverschulden regelmässig ausser Betracht (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 43 und 50 Abs. 1 OR; BGE 130 III 591, 603 Erw. 5.5.1; BSK OR I-Heierli/Schnyder, N 19 zu Art. 43 OR , mit Verweis auf BGer 6B_86/2008 Erw. 5.3; Fellmann/Kott -mann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, N 2425 ff. ). Da die E._____ GmbH nicht als Hilfsperson der Kläger gehandelt hat , kann ihr Verhalten auch nicht den Klägern zum Selbstverschulden (Art. 44 Abs. 1 OR) gereichen. 4.7 Soweit der Beklagte in diesem Zusammenhang auch noch auf zusätzlich in Auftrag gegebene und daher zusätzlich zu vergütende Arbeiten verweist (Urk. 56 S. 10), verfehlt er die Begründungsanforderungen, weil er sich mit den Erwägungen der Vorinstanz zu diesem Themenkreis (Urk. 57 S. 37 ff.), auf die verwiesen werden kann, nicht hinreichend auseinander setzt. Im Zeitpunkt, als der massgebliche Kostenvoranschlag über Fr. 805'000. – nach Darstellung des B e- klagten vorgelegt wurde (10. September 2007), stand jedenfalls fest, dass der Sitzplatz Ost an gehoben wird (Urk. 12/23). Die Feststellung der Vorinstanz, in diesem Zeitpunkt sei auch die Absenkung des Kellerbodens bzw. der damit z u- sammenhängende Abbau von Felsmaterial und Einbau einer Feuchtigkeitsabdich- tung voraussehbar gewesen (Urk. 57 S. 37), st ellt der Beklagte nicht in Frage. Damit bleibt es dabei, dass im Verhältnis zwischen Klägern und Beklagtem ledig- lich nachträgliche Projekt- und Bestellu ngsänderungen in der Höhe von Fr. 21'184.25 in Betracht kommen. Dies hilft dem Beklagten indes nicht, we il die Vorinstanz ebenso unangefochten wie zutreffend festhielt, der Beklagte sei seiner Pflicht, die Kläger unaufgefordert und umfassend über die finanziellen Kons e- quenzen allfälliger Projekt - und Bestellungsänderung zu informieren, erst im D e- zember 2007 nachgekommen, wobei sich die angezeigte Bausummenüberschrei- tung erst noch als grob falsch erwiesen habe (vgl. Urk. 57 S. 39). - 31 - 4.8 Haben die Kläger weder einer Erhöhung des Kostenvoranschlags auf Fr. 927'897.– zugestimmt, noch Pflichtverletzungen des Bekl agten genehmigt (Erw. 3) und hat der Beklagte auch für die Überschreitung der Kostenschätzungen des Baumeisters einzustehen, ist auch dem weiteren Argument der Berufung, die höchstens vom Beklagten zu vertretende Kostenüber schreitung von Fr. 27'650.40 bewege sich noch innerhalb der von der SIA -Norm 102 vorgegebenen Toleranz von 10% bis 15% (Urk. 56 S. 11), der Boden entzogen. Ohnehin ist die Vorinstanz zum Schluss gelangt, die Parteien hätten eine Kostenli mite vereinbart, welche die Höchstgrenze der zulässigen Baukosten fixiere (Urk. 57 S. 26). Der Beklagte setzt sich auch mit diesen Erwägungen berufungsweise nicht hinreichend auseinander, weshalb er sich nicht auf eine Toleranzgrenze berufen kann. 4.9 Aus den gleichen Überlegungen ist auch der Einwand des Beklagten z u- rückzuweisen, ausgehend von einem (erhöhten) Kostenvoranschlag von Fr. 927'897.– werde die Toleranzgrenze von 15% auch nicht verletzt, wenn vom Höchstschaden von Fr. 146'426. – Projekt- und Bestellungsänderungen gemäss Urteil der Vorinstanz in der Höhe von Fr. 21'184.25 abgezogen würden, da eine Kostenüberschreitung von Fr. 125'242. – lediglich 13.5% der veranschlagten Kos- ten ausmache, was innerhalb der Toleranzgrenze für Umbauten liege (Urk. 56 S. 11 f.). Weder ist von einer prognostizierten Bausumme von Fr. 927'897. – noch von einer Toleranzgrenze auszugehen, weshalb die Vorbringen des Beklagten ins Leere stossen. 5.1 Auf verlorenem Posten steht der Beklagte auch mit seiner nächsten B e- anstandung: Er ist der Auffassung, die Kläger hätten anerkannt, dass das ihnen anzurechnende Selbst- oder Drittverschulden 50% betrage, weil ihrerseits nur die Hälfte der auf Fr. 360'789.30 bezifferten Kostenüberschreitung eingeklagt worden sei. Die Vorinstanz verletze daher die Verhandlungs maxime, w enn sie dem Selbst- oder Drittverschulden nur mit 33% Rechnung trage. Soweit die Klage nicht ohnehin abzuweisen sei, dürfe sie nur im Umfang von Fr. 134'636.– gutgeheissen - 32 - werden, nämlich 50% der von der Vorinstanz als massgeblich betrachteten Bau- summenüberschreitung von Fr. 268'726.– (Urk. 56 S. 12 f.). 5.2 Die Kläger führten in der Klageschrift aus, sie würden mit der Klage die Hälfte desjenigen Betrags verlangen, der ihnen aus der Kostenüberschreitung ei- gentlich zustünde. In älteren Urteilen habe das Bundesgericht eine solche Halbie- rung angewandt und damit eine allfällige Mitverursachung einer Bauherrschaft abgegolten. Eine solche Mitverursachung sei im vorliegenden Fall nicht ansat z- weise ersichtlich, weshalb die Klage ohne Abstriche gutzuheissen sei ( Urk. 2 S. 16). Die Kläger bestreiten im Berufungsverfahren, sie hätten ein Selbst - oder Drittverschulden im Umfang von 50% anerkannt (Urk. 61 S. 8). 5.3 Es kann somit keine Rede davon sein, dass die Kläger anerkannt haben, 50% der Kostenüberschreitung selbst verursacht zu haben. Es ist einem Kläger unbenommen, nur einen Teil eines Anspruchs einzuklagen (Frank/Sträuli/Mess - mer, N 17 zu § 54 ZPO/ZH, Art. 86 ZPO). Eine Verzicht resp. Verlust ist damit nicht verbunden. Eine Verletzung der Verhandlungsmaxime liegt nicht vor. Auch hat die Vorinstanz kein Zugeständnis der Kläger in tatsächlicher Hinsicht übers e- hen. Die Berufung ist auch insoweit unbegründet. 6.1 Schliesslich kritisiert der Beklagte, die Vorinstanz sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass sich die Kläger bei richtiger Information anders verhalten und damit Kosten gespart hätten. So hätten die Kläger im vorinstanzlichen Verfahren nie dargelegt, welche Anpassungen sie vorgenommen und mit welchen konkreten Massnahmen sie Kosten eingespart hätten, wenn ihnen die tatsächlichen Kosten bekannt gewesen wären . Es sei eine reine Schutzbehauptung, wenn die Kläger ausführten, sie hätten in diesem Fall das Projekt nicht in Angriff genommen, z u- mal sie die Liegenschaft in der Absicht, sie um - und auszubauen, erw orben und schon vor Abschluss des Architekturvertrags erhebliche finanzielle Verpflichtun- gen übernommen hätten. Mangels rechtsgenügender Substantiierung eines Alter-- 33 - nativverhaltens sei davon auszugehen, dass die Kläger an ihren Dispositionen bzw. ihrem Verhalten nichts geändert hätt en, wenn ihnen bei Baubeginn ei ne Kostenschätzung über Fr. 1'100'000. – vorgelegen hätte. Die Vorinstanz habe auf unsubstantiierte Vorbringen der Kläger abgestellt und dem Beklagten gleichzeitig den Entlastungsbeweis verunmöglicht. Der Entscheid beruhe in dieser Hinsicht ebenfalls auf einer Verletzung der Verhandlungsmaxime und des rechtlichen G e- hörs (Urk. 56 S. 13 ff.). Die Kläger halten im Berufungsverfahren unter Hinweis auf den E -Mail-Verkehr der Parteien daran fest, dass sie das Projekt in Kenntnis einer Überschreitung des Kostendachs von Fr. 801'000. – (abzüglich Fr. 50'000.– Sparpotenzial) nie in Angriff genommen hätten. Sie verweisen darauf, dass sie – wo immer möglich – Einsparungen realisiert hätten (Urk. 61 S. 9 f.). 6.2 Als Vertrauensschaden ist insbesondere der sog. Ausführungsschaden zu subsumieren, der dadurch entsteht, dass der Bauherr bei pflichtgemäss richti- ger Kosteninformation das Bauwerk auf kostengünstigere Weise realisiert oder von der Realisierung überhaupt abgesehen hätte (Siegenthaler, a.a.O., N 10.75; BGer 4C.424/2004 Erw. 5.1.1). Der Bauherr ist dar legungs- und grundsätzlich auch beweispflichtig dafür, dass er sich bei pflichtgemäss richtiger Kosteninforma- tion anders verhalten hätte. Indes genügt es, wenn n ach den Erfahrungen des Lebens und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine überwiegende Wahrschei n- lichkeit für ein hypothetisches Alternativverhalten spricht. Es reicht aus, wenn auf- grund der Darlegung des Bauherrn und der konkreten Umstände wahrscheinlich erscheint, dass der Bauherr gewisse Kosten hätte einsparen können ( Siegentha- ler, a.a.O., N 10.78, mit Verweis auf BGer 4D_131/2009 Erw. 3.3.3). Der Architekt hat demgegenüber nachzuweisen, dass der Bauherr die ihm noch nicht bekann- ten Kosten ohnehin in Kauf genommen hätte bzw. dass sich der Bauherr im kon- kreten Einzelfall trotz richtiger und rechtzeitiger Kosteninformation dennoch nicht anders verhalten hätte. Der "Gegenbeweis" des Architekten kann ebenfalls über Indizien geführt wer den und muss etwa dann als erbracht gelten, wenn für den - 34 - Bauherrn beim konkreten Projekt die Kosten nachweislich keine Rolle spielten (Siegenthaler, a.a.O., N 10.79; Zehnder, a.a.O., N 278). 6.3 Für die Vorinstanz begründete bereits das Ausmass der Kostenüber- schreitung von mindestens einem Drittel der veranschlagten Bausumme eine na- türliche Vermutung dafür, dass die Kläger die von ihnen behaupteten Anpassun- gen vorgenommen bzw. das Projekt so nicht in Angriff genommen hätten. Wicht i- ge Bedeutung mass die Vorinstanz aber ebenso der Anordnung einer Kostenlimi- te durch die Kläger zu. Bauherren, die eine Kostengrenze setzten, hätten eine kla- re Vorstellung darüber, was sie sich leisten könnt en und wollten und was nicht , und würden sich bei ihren Entscheidungen von diesen finanziellen Überl egungen leiten lassen. Demgegenüber hielt die Vorinstanz den Umstand, dass die Kläger nachträglich eine Finanzierung der Mehrkosten durch die Bank erreichen konnten, nicht für geeignet, die natürliche Vermutung, dass sich die Kläger in voller Kennt- nis der Sachlage gegen die Ausführung des Projektes entschieden hätten, zu w i- derlegen. Zusammenfassend sei ohne weiteres davon auszugehen, dass sich die Kläger bei richtiger Information anders verhalten und damit Kosten gespart hätten (Urk. 57 S. 41 f.). 6.4 Die Kläger haben vor Vorinstanz zunächst lediglich ausgeführt, sie hät- ten Alternativen realisiert, wenn sie das Desast er auch nur geahnt hätten (Urk. 2 S. 1 f., S. 15). In der Replik ergänzten die Kläger, dass sie das Bauprojekt nicht in Angriff genommen hätten, wenn ihnen bei Baubeginn eine Kostenschätzung über Fr. 1'100'000.– vorgelegen wäre (Urk. 19 S. 17). Sie hätten sich immer wieder um Kosteneinsparungen bemüht und gezeigt, dass die Einhaltung der Kos tenlimite ein für sie zentrales Anliegen gewesen sei. Auch hätten sie bei kommunizierten Mehrkosten versucht, zusammen mit den Handwerkern nach billigeren Lösungen zu suchen, Eigenarbeit zu leisten oder sogar auf solc he Arbeiten zu verzichten (Urk. 19 S. 20). Darauf entgegnete der Beklagte, die Kläger hätten gewisse Ei n- sparungen vorgenommen, doch hätten diese finanziell wenig gebracht. Bei ent-- 35 - scheidenden, verzichtbaren Positionen wie bei der Anhebung des Sitzplatzes Ost seien sie zu keinen Konzessionen bereit gewesen; allein dort hätten Fr. 46'000.– eingespart werden können (Urk. 28 S. 38). 6.5 Die Kläger finanzierten den Bau mit Hilfe eines Hypothekardarlehens, das sie nach Abschluss der Bauarbeiten erhöhten (Urk. 4/25). Am 12. Juni 2007 teilte der Kläger 1 dem Beklagten mit, die Fr. 801'000. – gemäss Kostenvoran- schlag vom 11. Juni 2007 seien durch sie nicht finanzierbar , sie wüssten nicht, wie sie dies der Bank darstellen wollten; der Kostenvoranschlag sei so anzupas- sen, dass er wieder in den Rahmen des Mö glichen zu liegen komme (Urk. 20/3). Am 27. Oktober 2007 wies der Kläger 1 darauf hin, sie wollten auf jeden Fall ver- meiden, dass die Gesamtkosten das besprochene Niveau übersteigen würden (Urk. 20/4). Am 6. November 2007 zeigte sich der Kläger 1 besorgt, dass ihre Fi- nanzkapazität zu arg strapaziert wird. Sie seien sehr bestrebt, das ursprüngliche Ziel von Fr. 750'000. – einzuhalten und suchten nach Einsparmöglichkeiten (Urk. 4/7). Am 9. Dezember 2007 reagierte der Kläger 1 dahingehend, die Situati- on mit Kos ten von über Fr. 900'000. – sei für sie nicht akzeptabel. Mehr als die dem Beklagten kommunizierten Fr. 750'000. – stünden nicht zur Verfügung. Die Kosten müssten vom Beklagten im vereinbarten Rahmen gehalten werden, an- sonsten sie ein grosses Problem mi t der Finanzierung hätten (Urk. 4/8, Urk. 20/20a). Aus vielen weiteren E -Mails geht hervor, dass die Kosten für die Kläger stets ein wichtiger Punkt war und die Kläger durchgehend nach Einspar- möglichkeiten suchten ( vgl. – beispielhaft – Urk. 20/1: "Mit der ZKB sind wir bei Gesamtkosten von 750 kCHF geblieben. Wir haben ihnen Deinen KV geschickt [801 kCHF] mit dem Hinweis, dass ein Sparpotenzial von 50 kCHF erwartet wird"; Urk. 20/4: "Wir sind etwas besorgt, dass die Sparpotenziale, die wir er arbeitet ha- ben […] zum Teil schnell wieder in Rauch aufgehen […] "; Urk. 4/14 in Verbindung mit Urk. 20/1: "Das angekündigte und der ZKB genannte Sparpotenzial wurde er- freulicher Weise erreicht, wird aber von den anderen Positionen wieder 'aufge- fressen'. Ich schaue mir nun al les nochmals genau an ob nicht doch noch mehr - 36 - rauszukitzeln ist"; Ur k. 20/15: " Das ist alles so teuer und wir haben ja so vieles gestrichen"; Urk. 4/8: "Wir konnten mit Sparmassnahmen (Sanitaerinstallationen, Kueche) und Abstrichen (Fenster, PV Anlage etc. ) die übrigen Kostenüberschrei- tungen (z.B . Gip ser - Faktor 3 ueber dem K V!) gerade so wettmachen"; Urk. 20/20c: "Bezüglich Einsparungen ist sicher der Gartenbau ein Thema. Die Niveauerhöhung werde ich wahrscheinlich selber machen müssen, um den gröss- ten Teil der 10'000 Sfr. dort einzusparen. Auch gewisse Mauerarbeiten ( z.B. beim Wohnungseingang) kann ich übernehmen. Die Rasenarbei ten können wir vorläu- fig streichen"; Urk. 20/13: "Die billigere Installationsmethode muss dann auf der Rechnung ersichtlich sein"; Urk. 4/11: "Wir haben immer wieder versucht, Kosten einzusparen […]"). 6.6 Wenn bei einer Kostenlimite von Fr. 805'000. – am Schluss eine Ba u- summenüberschreitung von mindestens 33.5% resultiert (Urk. 57 S. 26), kann der Einwand der Kläger, sie hätten das Projekt in der realisierten Form nicht in Angriff genommen, nicht mehr als blosse Schutzbehauptung abgetan werden. Einem vernünftigen Bauherrn, der zur Finanzierung auf Fremdmittel angewiesen ist, muss vielmehr attestiert werden, dass er auf das Projekt ganz verzichtet oder er- hebliche Abstriche daran gemacht hätte, etwa dahingehend, dass nur der Umbau, nicht aber der Anbau realisiert worden wäre. Der Beklagte rügt zw ar, die Vor - instanz habe ihm den "Entlastungsbeweis" verwehrt. Der Beklagte behauptet aber nicht, die Baukosten hätten für die Kläger keine Rolle gespielt , zumal er aner- kennt, dass Eigenleistungen erbracht wurden, um Kosten einzusparen (Urk. 28 S. 37). Nichts kann der Beklagte aus dem Umstand ableiten, dass die Kläger die Liegenschaft in der Absicht, sie um - und auszubauen, erworben haben. Seine Vorbringen in der Berufungsschrift erschöpfen sich in der Behauptung, die Kläger seien auch nach Präsentation des revidier ten Kostenvoranschlags über Fr. 927'897.– am 12. Dezember 2007 letztlich zu keinen Einsparungen bereit g e- wesen. Im Übrigen nennt der Beklagte weder Tatsachen noch Beweismittel, wel- che die Vorinstanz nicht beachtet bzw. nicht abgenommen hat und die den - 37 - Schluss erlauben, die Kläger hätten die ihnen nicht bekannten Kosten ohnehin in Kauf genommen. Letztlich verbleibt ein bereits von der Vorinstanz thematisierte s, nicht genutztes Einsparpotential v on rund Fr. 46'132.–, die für die Anhebung des Sitzplatzes Ost verbaut wurden (Urk. 12/19). Dazu muss aber mit der Vorinstanz konstatiert werden, dass im Zeitpunkt, als der Beklagte die Kläger auf diese Ein- sparungsmöglichkeit hinwies (Urk. 4/8), noch von Kosten für den Sitzplatz von l e- diglich Fr. 13'100.– (Urk. 12/17 [Terrasse]) und für den gesamten Um-/Anbau von Fr. 927'897.– (Urk. 12/1) ausgegangen wurde, was die Vorinstanz zur Bemerkung veranlasste, dadurch erscheine ein allfälliges Selbstverschulden der Kläger an der eingetretenen Kostenüberschreitung in einem deutlich milderen Licht (Urk. 57 S. 47) und durch die Begrenzung der Klage auf Fr. 180'000. – bereits abgegolten (Urk. 57 S. 48) . Ob die Kläger auf die Anhebung des Sitzplatzes Ost nicht den- noch verzichtet hätten, wenn ihnen der tatsächliche Preis und das gesamte Aus- mass der Kostenüberschreitung im Dezember 2007 bekannt gewesen wäre, ist nämlich eine ganz andere Frage. In diese Richtung zielte auch der Einwand der Kläger, der Beklagte müsse belegen können , dass er den Kl ägern die Kosten- summe von Fr. 46'000. – präsentiert habe (Urk. 34 S. 15). Die Berufungsschrift geht auf diese Frage nicht näher ein. Dieser Punkt muss auch nicht weiter erörtert werden. Hätte die Kostenüberschreitung d urch einen Verzicht auf den Sitzplatz Ost auf maximal Fr. 222'726. – reduziert werden können, bleibt jedenfalls ein überwiegend wahrscheinliches, kostensparendes Alternativverhalten der Kläger und damit ein Vertrauensschaden im Umfange der eingeklagten Fr. 180'000.– be- stehen. Daran würde sich selbst dann nichts ändern, wenn zugunsten des B e- klagten ein Abzug für Projekt - und Bestellungsänderungen von Fr. 21'184.25 (vgl. Erw. 4.7) zugelassen würde. 7. Nach dem Gesagten bleibt es dabei, dass der Beklagte für fehlerhafte Kosteninformation und ungenügende Kostenkontrolle haftet. Die Berufung erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Der Beklagte ist in Bestätigung des vor -- 38 - instanzlichen Urteils zu verpflichten, den Klägern Fr. 180'000. – zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 29. Juli 2009 zu bezahlen. IV. Die Beklagten haben ausdrücklich auf eine Anschlussberufung verzichtet, obwohl die Vorinstanz bei der Festlegung der erstinstanzlichen Parteientschädi- gung von einem Zuschlag für die Mehrwertsteuer versehentlich absah (Urk. 61 S. 10, Urk. 57 S. 53, Urk. 19 S. 2). Daher ist die erstinstanzliche Kosten- und Ent- schädigungsregelung (Dispositiv Ziffern 2 bis 4) zu bes tätigen. Die zweitinstanzli- chen Gerichtskosten sind dem unterliegenden Beklagten aufzuerlegen. Entspr e- chend ist der Beklagte zu verpflichten, den Klägern für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung gemäss AnwGebV zuzüglich 8% Mehrwertsteuer zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt: 1. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klägern Fr. 180'000.– zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 29. Juli 2009 zu bezahlen. 2. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Dispositiv- Ziffern 2 bis 4) wird bestätigt. 3. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 11'950.–. 4. Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Beklagten auf- erlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. 5. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klägern für das Berufungsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 5'670.– zu bezahlen. - 39 - 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Bezirksgericht Meilen, je gegen Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 180'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Zürich, 24. Juni 2013 Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer Der Präsident: Dr. R. Klopfer Die Gerichtsschreiberin: lic. iur. N. Balkanyi versandt am: mc