Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG200029-O U/mk Mitwirkend: die Oberrichterinnen Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Flurina Schorta, Handelsrichter Walter Schläpfer, Handelsrichterin Anja Widmer und Handelsrichter Werner Heim sowie der Gerichtsschrei- ber Fabian Herren Urteil vom 23. November 2021 in Sachen A._____ GmbH, Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ gegen B._____ AG, Beklagte betreffend Forderung - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 33'200.00 nebst Verzugszins zu 5 % für CHF 8'200.– seit 8.4.2018 und Ver- zugszins zu 5 % für CHF 25'000.– ab 14.4.2018 zu bezahlen. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Be- klagten." Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Parteien und ihre Stellung Die Klägerin ist eine GmbH mit Sitz in C._____/SG. Sie ist im Baugewerbe tätig und führt hauptsächlich Gipserarbeiten aus (act. 3/2a). Bei der Beklagten handelt es sich um eine Akti engesellschaft mit Sitz in D._____. Sie berät, projektiert und realisiert Bauvorhaben auf nationaler und internationaler Ebene (act. 3/2b). Im vorliegenden Fall trat sie als Generalunternehmerin für den Neubau eines Mehr- familienhauses in E._____/TG auf (vgl. act. 3/3). b. Prozessgegenstand Die Parteien schlossen am 14. Juli 2017 einen Werkvertrag ab. Die Klägerin ver- pflichtete sich zur Ausführung von Gipserarbeiten und Trockenbau an der Liegen- schaft F._____-strasse … in E._____ zu einem pauschalen Werklohn von CHF 70'000.– (inkl. MwSt.). Von diesem Werklohn hat die Beklagte der Klägerin bis da- to CHF 45'000.– mittels Akontozahlungen vergütet. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin den Restbetrag von CHF 25'000.– gemäss Schlussrech- nung. Zudem fordert sie CHF 7'000.– für zusätzliche Stuckaturarbeiten (Dekor) sowie CHF 1'200.– für die Beplankung des Liftschachtes. Die Beklagte bea ntragt Abweisung der Klage im Wesentlichen mit der Begründung, dass bisher noch kei- ne Schlussabnahme stattgefunden habe und verschiedene Arbeiten noch nicht fertig gestellt worden seien. Ausserdem seien eine Konventionalstrafe und diverse Abzüge vom Werklohn in der Höhe von insgesamt CHF 7'510.– zu berücksichti- gen. Betreffend Zusatzarbeiten sei ledi glich für zusätzliche Arbeiten über - 3 - CHF 1'200.– eine (schriftliche) Vereinbarung zustande gekommen, nicht aber für die restlichen Arbeiten. B. Prozessverlauf a. Klageeinleitung Am 18. Februar 2020 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage m it dem eingangs erwähnten Rechtsbegehren beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Nach Eingang des von der Klägerin verlangten Kos- tenvorschusses von CHF 4'200.– und der Nachreichung einer prozessgenügen- den Vollmacht sowie eines Beweismittelverz eichnisses (act. 4, 6, 8 , 9) wurde der Beklagten mit Verfügung vom 16. März 2020 Frist zur Klageantwort angesetzt (act. 10). Innert Nachfrist erstattete die Beklagte am 22. Juni 2020 ihre Klageant- wort (act. 14, 16). Mit der Klageantwort stellte die Beklagte einen Antrag auf S i- cherstellung der Parteientschädigung, welchem – nach Anhörung der Klägerin – stattgegeben wurde (act. 19, 21, 23). In der Folge leistete die Klägerin durch eine unwiderrufliche, unbefristete Bankgarantie über CHF 5'400.– die gef orderte S i- cherheit für die Parteientschädigung der Beklagten (act. 23, 25). b. Wesentliche Verfahrensschritte Mit Verfügung vom 16. September 2020 wurde die Verfahrensleitung an die I n- struktionsrichterin Flurina Schorta delegiert und separat zu einer Vergleic hsver- handlung auf den 19. November 2020 vorgeladen, anlässlich welcher keine Eini- gung erz ielt werden konnte (act. 27, 29; Prot. S. 10 f.). Mit Verfügung vom 20. November 2020 wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 30). Die Replik datiert vom 28. Januar 2021 (act. 32), die Duplik vom 19. April 2021 (act. 36). Mit Eingabe vom 8. September 2021 teilte die Rechtsvertreterin der Beklag- ten mit, dass sie diese nicht mehr vertrete (act. 40). Mit Verfügung vom 22. Oktober 2021 wurde den Parteien Frist a ngesetzt zur E r- klärung, ob sie auf die Durchführung der mündlichen Hauptverhandlung – unter Vorbehalt der Durchführung eines Beweisverfahrens – verzichteten (act. 42). In - 4 - der Folge verzichtete die Klägerin auf die Durchführung einer mündlichen Haupt- verhandlung (act. 44), die Beklagte liess sich nicht vernehmen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Erwägungen 1. Formelles 1.1. Zuständigkeit Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist unbestritten; sie ergibt sich aus einer Gerichtsstandsklausel, welche sich in Ziffer 3.14 der Allgemeinen Vertragsbedingungen der Beklagten findet (act. 3/1 S. 12). Gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG ist das Handelsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit sachlich zuständig. 1.2. Weitere Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessveraussetzungen sind erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Klage ist einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO). 2. Umfang und Vollendung der werkvertraglichen Arbeiten 2.1. Vorbemerkung Im Werkvertrag haben die Parteien die allgemeinen Vertragsbestimmungen der Beklagten (act. 3/1, fortan "AVB") zum festen Vertragsbestandteil erklärt (act. 3/3 S. 1). Gemäss diesen kommen auf das vorliegende Vertragsverhältnis die Rege- lungen der SIA-Norm 118 in der Ausgabe 1977/91 zur Anwendung, soweit sie nicht durch die AVB ergänzt oder abgeändert werden (act. 3/1 S. 7 und S. 17). Dies wird im Folgenden zu beachten sein. 2.2. Standpunkte der Parteien Zwischen den Parteien ist primär strittig, ob das Verputzen der Räumlichkeiten im Untergeschoss zu den werkvertraglich geschuldeten Arbeiten gehörte, das Werk - 5 - infolge Nichtausführung dieser Arbeiten bis heute unvollendet und der (restliche) Werklohn demnach noch nicht fällig geworden ist. Die Klägerin macht geltend, das Verputzen dieser Räumlichkeiten sei nicht Be- standteil des Werkvertrages gewesen. Im Devis, welches als integrierender B e- standteil des Werkvertrages zu betrachten sei, sei auf Seite 2 unter Ziffer 1.1 fol- gendes festgehalten: "Die Tiefgarage und das Untergeschoss werden ebenfalls nicht verputzt". Auf Seite 3 unter Ziffer 3 des Devis stehe: "Alle Decken, ausser die der Untergeschosse" (act. 32 S. 3). Die Beklagte entgegnet, im Untergeschoss seien 128.95 m2 Wandfläche und 68.35 m2 Deckenfläche nicht verputzt worden. Diese Flächen seien in den Aus- führungsplänen ersichtlich (act. 16 S. 4). D as Devis sei Bestandteil der Offerte, welche nicht Vertragsbestandteil sei und auch nicht von der Klägerin erstellt wo r- den sei (act. 36 S. 11). Auch wenn das Offertblatt und somit die Devisierung nicht Vertragsbestandteil geworden seien, würden jedoch die Ausmasse des Lei s- tungsbeschriebs mit dem Auszug "Verputzte Flächen" überein stimmen. Zudem werde im Werkvertrag klar dargelegt, dass Gipserarbeiten und Trock enbau be- planken aller Steigzonen in allen Wohnungen und Gewerbe [Hervorhebung durch die Beklagte] beauftragt würden. Das Gewerbe befi nde sich unter anderem im UG. Die Gewerberäumlichkeiten im UG, die Steigzonen im UG sowie die Treppe und unterhalb der Rampe seien somit klar Bestandteil des Werkvertrages (act. 36 S. 14). 2.3. Rechtliches 2.3.1. Zur Vollendung Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Vorbehältlich anderer Abreden hat der Besteller die Vergütung bei der Ablieferung des Werks zu bezahlen (Art. 372 OR). Die Ablieferung setzt voraus, dass das Werk vollendet ist. Von der Vollendung ist die Mangelfreiheit des Werk s zu unterscheiden. Die Mangelhaftigkeit des Werks verhindert die Fälligkeit des Werklohns grundsätzlich - 6 - nicht (BGE 129 III 738 E. 7.2; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zü- rich/Basel/Genf, 2019, N 1155). Ein Werk ist vollendet, sobald feststeht, dass der Unternehmer für das herzus tellende Werk keine oder bloss noch untergeordnete Arbeiten zu leisten hat (BGer 4A_319/2017 vom 23. November 2017 E. 2.3.1). 2.3.2. Zur Vertragsauslegung Haben die Parteien unterschiedliche Auffassungen über den massgeblichen Inhalt eines Vertrages, ist das Gericht aufgerufen, durch Vertragsauslegung das Verei n- barte zu ermitteln ( SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Bern, 2020, § 33 N 33.01). Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung, das heisst nach dem übereinstimmen- den wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Erst wenn eine tatsächliche Wi l- lensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien im Rahmen der objektivierten Ver- tragsauslegung aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach i h- rem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei hat der klare Wortlaut Vorrang vor weiteren Auslegungsmitteln, es sei denn, er erweise sich auf Grund anderer Vertragsbe- dingungen, dem von den Parteien verfolgten Zweck oder weiteren Umständen als nur scheinbar klar (BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Trotz des Vorrangs eines übereinstimmenden tatsächlichen Vertragswillens ist zunächst eine Aus legung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen (vgl. HG190127 vom 20. Juli 2021 E. 4.4.3). Diejenige Partei, die einen vom objektiven Auslegungsergebnis abweichenden tatsächlichen Konsens geltend macht, ist d a- für beweispflichtig. Gelingt der Bew eis nicht, bleibt das objektive Auslegungser- gebnis mass-gebend (BGE 121 III 118 E. 4.b.aa, BGer 4A_683/2011 vom 6. März 2012 E. 5.1 f.). 2.4. Würdigung 2.4.1. Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip - 7 - Die Beschreibung der werkvertraglichen Arbeiten befindet sich nur zum Teil im Werkvertrag selbst. So werden auf Seite 2 und 3 des Werkvertrags unter dem Ti- tel "Ebenfalls inbegriffene Leistungen (ergänzende zum Devi)" lediglich einige präzisierende bzw. ergänzende Arbeiten aufgeführt (act. 3/3 S. 2 f.). Für den hauptsächlichen Leistungsbeschrieb wird auf das Devis verwiesen, wie sich aus dem genannten Titel ergibt . Das Devis war im Vorfeld des Vertragsschlusses ein Teil der Offerte und beinhaltet ein Leistungsverzeichnis mit konkreten Mengenan- gaben. Anhand dieses Leistungsverzeichnisses wurde ursprünglich ein Einheit s- preis von brutto CHF 81'249.50 offeriert (vgl. act. 3/3 S. 4 f.). Die Parteien einigten sich schliesslich auf einen Pauschalpreis von CHF 70'000.– und übernahmen den Leistungsbeschrieb des Devis zur U mschreibung der werkvertraglich geschulde- ten Arbeiten. Der Leistungsbeschrieb im Devis wurde damit zum Vertragsb e- standteil. Ob die Klägerin die Arbeiten vollständig erbracht hat, ist somit anhand dieses Leistungsbeschriebs zu prüfen. Betreffend Untergeschoss wird im Leistungsbeschrieb unter der Rubrik "Grund- putz auf Wänden" (Ziffer 1.1) ausgeführt: "[…] Die Tiefgarage und das Unterge- schoss werden ebenfalls nicht verputzt" . Sodann steht bei der Rubrik "Verputzte Decken" (Ziffer 3): "[…] Alle Decken, ausser die der Untergeschosse" (act. 3/3 S. 7 ff.). Aufgrund des Leistungsbeschriebs muss somit angenommen werden, dass die Wand- und Deckenflächen nicht Gegenstand der auszuführenden Gipserar- beiten waren. Die Beklagte verweist für ihren Standpunkt auf die eingereichten Ausführungsplä- ne (act. 18/6) und den Auszug "Verputzte Flächen" (act. 3/4a), die dem Werkver- trag beigelegt waren (act. 3/3 S. 3). Gemäss diesen seien die aufgeführten Flä- chen im Untergeschoss mit Grundputz und Abrieb zu versehen gewesen (act. 16 S. 4; act. 36 S. 3). Bei einem Widerspruch zwischen einzelnen Vertragsbestandteile n ist deren Rangfolge im Vertragsverhältnis zu beachten. Die Rangordnung der Vertragsbe- standteile wird in Ziffer 2.2 der AVB und – soweit dadurch nicht abgeändert – in Art. 21 SIA-Norm 118 definiert. Sowohl gemäss Ziffer 2.2 der AVB (lit. f und g) als auch nach Art. 21 SIA -Norm 118 (Abs. 1 Spiegelstrich 3 Ziff. 3 und 4) geht das - 8 - Leistungsverzeichnis – vorliegend der Leistungsbeschrieb des Devis – den Plä- nen vor. Sodann ist zu berücksichtigen, dass d ie Parteien im Vertrag selbst expli- zit auf den Leistungsbeschrieb des Devis – und nicht auf die Ausführungspläne oder den Auszug "Verputzte Flächen" – verwiesen haben. Aus dem Wortlaut der Leistungsbeschreibung des Devis ergibt sich hinreichend klar , dass d ie Wand - und Deckenflächen des Untergeschosses nicht Teil der werkvertraglichen Arbei- ten waren, weshalb den widersprechenden Ausmassen keine Bedeutung z u- kommt. Dass gemäss Werkvertrag "Gipserarbeiten und Trockenbau beplanken aller Steigzonen in allen Wohnungen und Gewerbe" [Hervorhebung durch die Beklag- te] zur Ausführung übertragen wurden (act. 3/3 S. 1 ; act. 36 S. 14), ändert am Gesagten nichts. Bei diesem einleitenden Satz auf Seite 1 des Werkvertrags han- delt es sich zweifellos nicht um einen exakten Leistungsbeschrieb, sondern um eine allgemeine Umschreibung der übertragenen Arbeiten. Der detaillierte Leis- tungsbeschrieb befindet sich auf Seite 2 und 3 des Werkvertrags sowie im Devis, wo das Verputzen des Untergeschosses gerade ausgeschlossen wird. Sodann führt die Beklagte selbst aus, dass sich das Gewerbe unter anderem , d.h. nicht ausschliesslich, im Untergeschoss befindet (act. 36 S. 14). Die Erwähnung des Gewerbes im Werkvertrag führt somit nicht zum Schluss , dass auch die Räum- lichkeiten im Untergeschoss hätten verputzt werden müssen. 2.4.2. Tatsächlicher Konsens Die Beklagte stellt weder Behauptungen auf noch offeriert sie Beweismittel, auf- grund derer sich ein abweichender tatsächlicher Wille der Parteien feststellen liesse. Es bleibt daher beim Auslegungsergebnis nach dem Vertrauensprinzip. 2.5. Zwischenfazit Aus dem werkvertraglichen Leistungsbeschrieb ergibt sich, dass die Wand- und Deckenflächen des Untergeschosses nicht verputzt werden mussten. Ausser den Gipserarbeiten im Untergeschosses behauptet die Beklagte keine weiteren aus-- 9 - stehenden Arbeiten, jedenfalls nicht substantiiert (vgl. act. 16 S. 4, S. 11; act. 36 S. 3, S. 5, S. 14, S. 18). Die werkvertraglichen Arbeiten wurden somit vollendet. 3. Fälligkeit des Werklohns 3.1. Standpunkte der Parteien Die Klägerin bringt vor, a m 13. März 2018 habe sie eine Rechnung über CHF 25'000.– gestellt. Diese Forderung sei am 14. April 2018 fällig geworden (act. 1 S. 5). Der Garantieschein sei der Eigentümerin der Liegenschaft am 14. März 2018 zugestellt worden. Die in der Schlussphase der Arbeiten gerügten Sollwidrigkeiten seien bis spätestens am 23. März 2018 erledigt worden. Nach den Fertigstellungsarbeiten vom 22. und 23. März 2018 sei zu keiner Zeit irgend- eine Mängelrüge erfolgt ( act. 32 S. 2 f. ). Sodann stelle die tatsächliche Inge- brauchnahme des Werks rechtlich eine Abnahme dar (act. 32 S. 7). Die Beklagte macht geltend, die Zahlung des Werklohns sei gemäss Vertrag erst nach der Schlussabnahme fällig. Eine Schlussabnahme habe bisher noch nicht stattgefunden, da die Klägerin die Beendigung des Werkes noch nicht (schrif tlich) angezeigt habe und somit überhaupt keine Schlussabnahme habe stattfinden können (act. 16 S. 4). Es reiche nicht, die Schlussrechnung auszustellen (act. 16 S. 6). Am 13. März habe eine Vorabnahme des Werks stattgefunden. Anlässlich der Vorabnahme seien diverse Mängel gerügt worden (act. 16 S. 3). Die Mängel- rüge sei rechtzeitig am 13. März 2018 erhoben und am 16. März 2018 bestätigt worden. In der Folge habe sich die Klägerin geweigert, nochmals auf der Baustel- le zu erscheinen und die vertraglich vereinbarten Arbeiten fertig zu stellen, ausser sie würde dafür nochmals zusätzlich bezahlt (act. 16 S. 4). 3.2. Rechtliches Im Werkvertrag haben die Parteien die Anwendbarkeit der AVB und der SIA-Norm 118 statuiert, welche die Ablieferung bzw. Abnahme des Werks det ailliert regeln. Gemäss Art. 158 SIA-Norm 118 leitet der Unternehmer nach der Vollendung des Werks mit der Vollendungsanzeige gegenüber dem Besteller das Abnahmever- fahren ein. Für die Vollendungsanzeige haben die Parteien in Ziffer 4.2.11 der - 10 - AVB die Schriftlichkeit vorgesehen. Die Übermittlung einer Schlussrechnung an den Besteller wird von der Rechtsprechung als (implizite) Vollendungserklärung qualifiziert (BGer 4A_51/2007 vom 11. September 2007 E. 4.5). Eine Ausnahme vom Erfordernis der Vollendungsanzeige sieht Art. 158 Abs. 1 SIA-Norm 118 vor, wenn der Besteller das vollendete Werk von sich aus in Gebrauch nimmt. Dies- falls ist der Zeitpunkt der Ingebrauchnahme mit einer Vollendungsanzeige gleich- zusetzen (SPIESS/HUSER, Stämpflis Handkommentar zur Norm -SIA 118, Bern, 2014, Art. 158 N 2). Nach Er halt der Vollendungsanzeige hat der Besteller innert eines Monats das Werk zu prüfen, wobei der Unternehmer an der Prüfung teilzunehmen und die er- forderlichen Auskünfte zu erteilen hat (Art. 158 Abs. 2 SIA- Norm 118). Führt der Besteller die Prüfung des Werks nicht innert Monatsfrist durch, gilt das Werk auch ohne Prüfung als abgenommen (Art. 164 SIA-Norm 118). Führt der Besteller die Prüfung ordnungsgemäss durch und z eigen sich bei der gemeinsamen Prüfung keine Mängel, gilt das Werk mit Abschluss der Prüfung als abgenommen (Art. 159 SIA -Norm 118). Präsentiert sich das Werk hingegen als mangelhaft, ist zu unterscheiden, ob es sich um wesentliche oder unwesentliche Mängel handelt. Bei im Verhältnis zum ganzen Werk unwesentlichen Mängeln findet die Abnahme gleichwohl statt; der Unternehmer hat die Mängel aber innert angemessener Frist, die ihm der Besteller anzusetzen hat, zu beheben (Art. 160 SIA-Norm 118). Bei wesentlich en Mängeln wird die Abnahme zurückgestellt und der Besteller setzt dem Unternehmer unverzüglich eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel an (Art. 161 SIA-Norm 118). 3.3. Würdigung 3.3.1. Schlussrechnung und Vorabnahme Unbestrittenermassen hat die Klägerin am 13. März 2018 eine Schlussrechnung über den noch offenen Betrag von CHF 25'000.– ausgestellt (act. 1 S. 5; act. 3/4). Ebenfalls am 13. März 2018 hat eine "Vorabnahme" des Werks stattgefunden. Anlässlich der Vorabnahme hat die Beklagte gegenüber einem Mitar beiter der - 11 - Klägerin verschiedene Mängel gerügt und dies später der Klägerin auch noch per E-Mail mitgeteilt (act. 16 S. 3) . In der Folge kam es zwischen den Parteien zum Streit, ob für die Arbeiten eine zusätzliche Vergütung zu entrichten sei oder nicht. Unbestritten ist, dass jedenfalls das Untergeschoss von der Klägerin nicht mehr verputzt wurde, da sie dies nicht als Teil der werkvertraglichen Arbeiten betrachte- te (act. 16 S. 4; act. 32 S. 2 f.; act. 18/8). 3.3.2. Abnahme aufgrund unterlassener Schlussprüfung Zunächst ist zu prüfen, ob die Klägerin der Beklagten die Vollendung der Arbeiten (schriftlich) angezeigt hatte. Die Schlussrechnung der Klägerin vom 13. März 2018 bezeichnete das Bauobjekt und enthielt eine Abrechnung über den gesamten Werklohn von CHF 75'000.–, unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Akontozahlungen von zweimal CHF 25'000.–. Daraus resultiert e ein Schlussbetrag von CHF 25'000.– (inkl. MwSt.), zu dessen Zahlung die Beklagte bis zum 12. April 2018 aufgefordert wur- de. Die Schlussrechnung endet e mit dem Satz: "Besten Dank für Ihr Vertrauen und den geschätzten Auftrag" (act. 3/4). Mit dieser Schlussrechnung hat die Klä- gerin in genügender Art und Weise zum Ausdruck gebracht, dass sie die werkver- traglichen Arbeiten als beendet und die letzte Zahlung gemäss Werkvertrag als fällig erachtet e. Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend ist die Zustel- lung der Schlussrechnung somit als Vollendungsanzeige zu qualifizieren. Da die Parteien keinen besonderen Wortlaut für die Vollendungsanzeige festgelegt ha- ben, ist mit der Schlussrechnung vom 13. März 2018 das vereinbarte Schriftfor- merfordernis eingehalten worden. Erstmals mit der Duplik moniert die Beklagte, dass nicht ihr, sondern der G.__ ___ AG die Schlussrechnung zugesandt worden sei , einer nicht in die vorliegende Streitsache respektive den vorliegenden Werkvertrag involvierten Drittpartei (act. 36 S. 19). Zwar hat die Klägerin die Schlussrechnung tatsächlich an die Adresse der G._____ AG und nicht an die Beklagte gesandt (vgl. dazu act. 3/4 oben rechts). Die G._____ AG ist im zwischen den Parteien abgeschlossenen Werkver- trag als Bauherrschaft aufgeführt und war somit keineswegs eine "nicht involvierte - 12 - Drittpartei", wie die Beklagte vorbr ingt (act. 3/3 S. 1). Dass die beiden Gesel l- schaften überdies eng miteinander verknüpft sind, zeigt die Tatsache, dass zum damaligen Zeitpunkt (März 2018) H._____ sowohl bei der G._____ AG als auch bei der Beklagten als einziges Mitglied des Verwaltungsrat es im Handelsregister eingetragen war (www.shab.ch). Sodann hat die Klägerin bereits während den Bauarbeiten eine Offerte für Zusatzarbeiten an die Adresse der G._____ AG ge- sandt, woraufhin die Beklagte den Auftrag umgehend rückbestätigt hat (vgl. act. 3/8). Umstände, weshalb H._____ in diesem Fall die an die Bauherrin G._____ AG adressierte Schlussrechnung nicht zur Kenntnis genommen haben sollte, legt die Beklagte nicht dar, womit sich ihr Einwand als rechtsmissbräuchlich erweist. Es ist davon auszugeh en, dass die Beklagte von der Schlussrechnung vom 13. März 2018 Kenntnis erhalten hat. Mit der Anzeige der Vollendung hat die Klägerin die Abnahme im Sinne von Art. 158 SIA-Norm 118 eingeleitet. Hernach wäre es an der Beklagten gelegen, eine Schlussabnahme durchzuführen und über das Ergebnis der Prüfung ein Pro- tokoll erstellen zu lassen (Ziffer 4.2.11 AVB). Dies ist unbestrittenermassen nicht geschehen. Infolgedessen hat das Werk gemäss Art. 164 Abs. 1 SIA -Norm 118 innert Monatsfrist von der Beklagten als abgenommen zu gelten. 3.3.3. Abnahme aufgrund Ingebrauchnahme des Werks Schliesslich hätte die Beklagte das Werk auch durch die Ingebrauchnahme abge- nommen. Es ist unbestritten, dass die Beklagte die Liegenschaft – ausser das Un- tergeschoss, welches nicht Teil der werkvertraglichen Arbeiten war – mittlerweile bezogen hat (act. 36 S. 18). Die Ingebrauchnahme des Werks löst – wie die Voll- endungsanzeige – die Prüfungs - und Rügeobliegenheiten der Beklagten aus (Art. 158 Abs. 1 SIA -Norm 118). Spätestens im Moment des Bez ugs der Liegen- schaft hätte die Beklagte die Klägerin somit zu einer Schlussabnahme mit ge- meinsamer Prüfung einladen müssen, was sie nicht getan hat. Die Abnahme des Werks ist demnach erfolgt. 3.3.4. Mängel - 13 - Wie ausgeführt, verhindern Mängel die Abnahme des Werks grundsätzlich nicht. Lediglich bei wesentlichen Mängel n hätte die Beklagte das Werk zurückweisen und die Abnahme zurückstellen dürfen (Art. 161 SIA-Norm 118). Da es sich um rechtshindernde Tatsachen handelt, liegt die Behauptungs- und Beweislast für die Wesentlichkeit der Mängel bei der Beklagten ( SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 161 N 20). Die Beklagte versäumte es aber darzutun, welcher Art und Schwere die von ihr anlässlich der Vorabnahme zunächst mündlich und in der Folge mit E-Mail vom 16. März 2018 gerügten Mängel waren (act. 16 S. 3; act. 18/8). Deshalb ist zum Nachteil der Beklagten davon auszugehen, dass es sich um unwesentliche Mängel handelte, welche eine Abnahme nicht verhindert hätten. Ungeachtet der Abnahme könnte die Beklagte jedoch ihre Mängelrechte gemäss Art. 169 ff. SIA-Norm 118 geltend machen und allfällige Gegenansprüche mit der Werklohnforderung verrechnen. Unbestritten ist zwar, dass die Beklagte anlässlich der Vorabnahme diverse Män- gel gerügt hatte. Allerdings bl ieb bis zuletzt unklar, welche Ansprüche sie in die- sem Zusammenhang geltend macht. Weder konkretisiert sie die gerügten Mängel und deren Auswirkungen auf das Werk noch beziffert sie allfällige Gegenanspr ü- che und stellt sie zur Verrechnung (vgl. act. 16 S. 3 f., S. 11). Die unsubstantiier- ten Vorbringen der Beklagten zur Mangelhaftigkeit der werkvertraglichen Arbeiten schmälern den Werklohnanspruch der Klägerin somit nicht. Demzufolge muss auch nicht geprüft werden, ob die Klägerin am 22. bzw. 23. März 2018 nochmals auf der Baustelle war, um die gerügten Mängel zu beheben. 3.3.5. Übrige Voraussetzungen für die Fälligkeit der Schlusszahlung Nebst der Vollendungsanzeige, der gemeinsamen Prüfung des Werks und der Zustellung der Schlussrechnung haben die Parteien die Abgabe einer Baugaran- tie in der Höhe von 10% der Vertragssumme als weitere Voraussetzung für die Bezahlung der Schlussrechnung vorgesehen (act. 3/3 S. 2). Am 14. März 2018 hat die Klägerin der Bauherrin G._____ AG eine Baugarantie über CHF 7'000.– ausgestellt. Dies entspricht 10% der vereinbarten Werk summe - 14 - von CHF 70'000.– (act. 3/9). Analog den Ausführungen zur Schlussrechnung ist davon auszugehen, dass die Beklagte von der Zustellung der Baugarantie an die G._____ AG Kenntnis erhalten hat. Materielle Einwände gegen die abgegebene Baugarantie erhebt die Beklagte nicht. Da die Voraussetzungen für die Zahlung der Schlussrechnung somit erfüllt sind, ist der noch offene Werklohn in der Höhe von CHF 25'000.– fällig und zu bezah- len. 4. Konventionalstrafe 4.1. Standpunkte der Parteien Die Beklagte macht eine Konventionalstrafe in der Höhe von CHF 3'500.– (5% der Werksumme) geltend, welche mit der Werklohnforderung zu verrechnen sei (act. 16 S. 8; act. 36 S. 8 ff., S. 16 f.). Gemäss Werkvertrag sei vereinbart worden, dass das Werk bis zum 20. Oktober 2017 fertiggestellt werden müsse und das s die Übergabe an den Bauherr n bis zum 27. Oktober 2017 zu erfolgen habe, da die Liegenschaft am 1. November 2017 hätte bezugsbereit sein s ollen. Diese Termine habe die Klägerin nicht eingehalten. Wenn die Klägerin geltend mache, die Vorarbeiten seien nicht erledigt gewesen, so hätte sie den Bauherr n abmah- nen müssen (act. 16 S. 7). Die Klägerin bringt vor, sie habe ihre Arbeiten erst nach Fertigstellung der Plat- tenbeläge beginnen können. Die ganzen Arbeiten seien gegenüber dem ur- sprünglichen Zeitplan massiv verspätet gewesen. Sowohl der Baumeister wie auch der Plattenleger seien Mitarbeiter der Beklagten gewesen, also keine eigen- ständigen Drittfirmen. Die Beklagte müsse sich somit allfällige Verspätungen sel- ber anrechnen lassen. Die Parteien seien in mündlichem Kontakt gestanden und die Klägerin habe ihre vertraglichen Arbeiten aufgenommen, sobald sie von der Beklagten avisiert worden sei (act. 32 S. 5). 4.2. Rechtliches - 15 - Die Konventionalstrafe im Sinne von Art. 160 ff. OR dient der Sicherung der kor- rekten Vertragserfüllung. Sie ist schadensunabhängig geschuldet, weshalb der Gläubiger keinen Schaden nachzuweisen hat (BSK OR I - WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, Art. 161 OR N 4). Von Gesetzes wegen verfällt sie a l- lerdings nur, wenn die Schuldnerin die nicht gehörige Erfüllung des Vertrags zu vertreten hat (Art. 163 Abs. 2 OR). Ein Verschulden wird dabei vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR). In Ziffer 3.13 der AVB haben die Parteien vereinbart, dass der Unternehmer bei Nichteinhalten der Zwischen- und Endtermine eine Konventionalstrafe von CHF 1'000.– pro Kalendertag Verzug zu bezahlen hat. Die gesamte Konventi o- nalstrafe darf dabei maximal 5% der Werkvertragssumme betragen (act. 3/1). Gemäss Art. 94 ff. SIA -Norm 118 hat der Unternehmer sodann eine Anzeige- bzw. Informations pflicht gegenüber dem Besteller, wenn sich während der Aus- führung der Arbeiten zeigt, dass er die vertraglich vereinbarten Fristen nicht ei n- halten kann. Diese Pflicht besteht allerdings dann nicht, wenn der Besteller die Verzögerung und deren Ursache nachweisbar auch ohne Anzeige kennt (Art. 96 Abs. 1 SIA-Norm 118). 4.3. Würdigung Im Werkvertrag haben die Parteien verschiedene End - und Zwischentermine des Bauprojekts aufgeführt, die unbestrittenermassen nicht eingehalten worden sind. Die Liegenschaft hätte bis zum 27. Oktober 2017 an den Bauherrn übergeben werden sollen, da die Bezugsbereitschaft per 1. November 2017 geplant war (act. 3/3 S. 2). Die Kläger in hat ihre letzten Arbeiten jedoch erst im März 2018 ausgeführt. Die Arbeiten waren somit um mehrere Monate in Verzug. Allerdings ist strittig, ob die Klägerin eine (Mit-)Verantwortung für diesen Verzug trägt. Die Parteien haben mit Ziffer 3.13 der AVB keine Vereinbarung getroffen, dass die Konventionalstrafe auch dann vom Unternehmer zu bezahlen wäre, wenn er die Terminüberschreitung nicht verursacht hat . Es ist somit von der gesetzlichen - 16 - Regelung auszugehen, dass die Klägerin die Konventionalstrafe nur zu bezahlen hat, wenn sie die Verzögerung zu vertreten hat, was im Folgenden zu prüfen ist. Zu den genauen Gründen der Bauverzögerungen äussert sich keine der Parteien. Unbestritten ist jedoch, dass die Arbeiten gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan massiv verspätet waren. Unbestritten ist auch, dass die Beklagte während den Bauarbeiten mit der Klägerin in mündlichem Kontakt gestanden ist und die Kläg e- rin ihre vertraglichen Arbeiten aufgenommen hat, sobald sie von der Beklagten avisiert worden ist (act. 32 S. 5; act. 36 S. 8 f.). Daraus folgt, dass die Beklagte über den Baufortschritt bzw. die bestehenden Verzögerungen informiert war, was eine Anzeige seitens der Klägerin obsolet machte. Da die Klägerin ihre Arbeit so- dann erst auf Abruf durch die Beklagte aufgenommen hat, hat sie grundsätzlich nicht zu vertreten, wenn die Bautermine insgesamt nicht eingehalten werden konnten. Bei dieser Sachlage hätte die Beklagte darzulegen gehabt, inwiefern die Klägerin für die Verzögerung der Bauarbeiten mitverantwortlich war. Irrelevant ist in diesem Zusammenhang das (hypothetische) Vorbringen der Bekl agten, dass die Klägerin mit dem Grundputz notfalls vor dem Unterlagsboden hätte beginnen können (act. 36 S. 9). Die Beklagte selbst hat darüber bestimmt , zu welchem Zeitpunkt die Klägerin mit ihren Arbeiten auf der Baustelle beginnen sollte. Dem- zufolge kann sie der Klägerin nicht vorwerfen, wenn sie ihre Arbeit entsprechend der beklagtischen Avisierung ausgeführt hat. Damit ist eine Verantwortung der Klägerin am Verzug der Bauarbeiten zu vernei- nen. Infolgedessen hat sie der Beklagten auch keine Konventionalstrafe zu be- zahlen. 5. Abzüge 5.1. Standpunkte der Parteien Die Beklagte macht geltend, gemäss AVB seien Abzüge von insgesamt 1.3% von CHF 70'000.– sowie CHF 200.– für die Baustellenr eklame bei der Schlussrec h- nung vorzunehmen. Weiter müsse sich di e Klägerin einen Abzug für die Entsor- gungspauschale in der Höhe von CHF 2'900.– vorhalten lassen (act. 16 S. 7 f.). - 17 - Die Klägerin entgegnet, es sei nach der Offertstellung verhandelt und als Ergeb- nis dieser Verhandlungen eine Pauschale vereinbart worden. Ei ne Pauschale sei ein Fixpreis, wovon keine Abzüge mehr gemacht würden (act. 32 S. 6). - 18 - 5.2. Vertragliche Grundlagen Gemäss Ziffer 3.12 der AVB werden bei der Schlusszahlung von der Nettoab- rechnungssumme folgende Beträge abgezogen (act. 3/1 S. 11): Baustellenreklame CHF 200.00 Allgemeine Baureinigung und Schäden 0.5% Bauwasser 0.3% Baustrom 0.3% Bauwesenversicherung 0.2% 5.3. Würdigung Da sich die Parteien uneinig sind, ob vom vereinbarten, pauschalen Werklohn die Abzüge gemäss den AVB gemacht wer den können, i st wiederum eine Vertrags- auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen und die Beweislast für ei- nen vom Auslegungsergebnis abweichenden tatsächlichen Part eiwillen festzule- gen (vgl. Erw. 2.3). Zunächst ist festzuhalten, dass die Vertragsurkunde nach der Rangordnung ge- mäss AVB und SIA -Norm 118 allen übrigen Vertragsbestandteilen vorgeht (Zi f- fer 2.2 AVB; Art. 21 SIA-Norm 118). Im Werkvertrag haben die Parteien eine pau- schale Vergütung von CHF 70'000.– (inkl. MwSt.) für die werkvertraglichen Lei s- tungen vereinbart. Ein pauschaler Werklohn stellt grundsätzlich einen Fixpreis dar, der unabhängig von Mehr- oder Minderaufwendungen bei der Ausführung der Arbeiten geschuldet ist (Art. 41 i.V.m. Art. 40 SIA-Norm 118). Die Abzüge gemäss AVB betreffend Baureinigung, -wasser und -strom etc. stellen einen pauschalisier- ten Ersatz für Aufwendungen auf der Baustelle dar , die nach dem Gesagten ver- mutungsweise in der Pauschalabrede bereits berücksichtigt sind. Sodann haben die Parteien im Werkvertrag einen Zahlungsplan mit zwei Akontozahlungen und einer Schlusszahlung aufgestellt. Die letzte Zahlung soll te gemäss Vertrag "die Schlussrechnung […] in der Höhe von SFr. 25'000.–" darstellen (act. 3/3 S. 2). Der vertragliche Zahlungsplan mit betragsmässig definierten Zahlungen, ohne ei-- 19 - nen Vorbehalt für allfällige Abzüge, lässt ebenfalls darauf schliessen, dass es sich um reine Nettozahlungen ohne weitere Abzüge handeln sollte. Demzufolge hätte die Beklagte zu beweisen, dass trotz der Vereinbarung einer Pauschalvergütung die Abzüge gemäss Ziffer 3.12 der AVB von der Schlusszah- lung vorzunehmen wären. Dafür hat sie aber weder Behauptungen aufgestellt noch Beweismittel offeriert, weshalb es beim Auslegungsergebnis nach dem Ver- trauensprinzip bleibt. Die Abzüge gemäss Ziffer 3.12 der AVB fallen somit beim vorliegend vereinbarten Pauschalpreis nicht an. 5.4. Zwischenfazit zum Werklohn Die Beklagte schuldet der Klägerin den Restbetrag des vereinbarten Werklohns in der Höhe von CHF 25'000.– (inkl. MwSt.). 6. Zusatzarbeiten 6.1. Standpunkte der Parteien Die Klägerin macht geltend, sie sei während der Ausführung der Arbeiten von der Beklagten beauftragt worden, zusätzlich zum vertraglich vereinbarten Leistungs- umfang Stuckaturarbeiten (Dekor) auszuführen. Diese Arbeiten seien im Grund- vertrag vom 14. Juli 2017 nicht enthalten. Im Leistungsverzeichnis seien keine Dekorarbeiten aufgeführt. Für diese zusätzlichen Arbeiten, welche auch ausge- führt worden seien, sei mündlich ein Pauschalpreis von CHF 7'000.– inkl. Mwst. vereinbart worden (act. 1 S. 3). Ebenfalls während der Ausführung der Arbeiten sei die Klägerin von der Beklagten beauftragt worden, zusätzlich zum vertraglich vereinbarten Leistungsumfang die Aufzugsleibungen zu beplanken. Im ursprüngli- chen Vertrag sei lediglich die Beplankung der Steigzonen, nicht aber des Lif t- schachtes vereinbart worden. Für diese zusätzlichen Arbeiten, welche auch aus- geführt worden seien, sei schriftlich ein Pauschalpreis von CHF 1'200.– inkl. Mwst. vereinbart worden (act. 1 S. 4). - 20 - Die Beklagte hält entgegen, dass Änderungen, wozu auch Zusatz arbeiten zählen würden, schriftlich vereinbart werden müssten. Vereinbart seien jedoch nur z u- sätzliche Verputzarbeiten in der Höhe von CHF 1'200.–. Für diese Arbeit sei eine Offerte erstellt worden, es sei verhandelt worden und man habe eine Auftragsbe- stätigung verfasst. Alles andere seien keine Zusatzarbeiten, sondern Bestandteile des Werkvertrages gewesen. Es sei auch unlogisch, dass man für CHF 1'200.– eine Offerte und eine Auftragsbestätigung e rstellt und für den viel höheren Betrag von CHF 7'000.– dies angeblich unterlassen habe. In Ziffer 4.1.8 der AVB sei klar vereinbart worden, dass ohne schriftlichen Auftrag jegliche Bezahlung abgelehnt werden könne. Weiter sei gemäss Ziffer 3.4 der AVB vereinbart worden, dass die Schlussrechnung einen Hinweis enthalten müsse, falls Arbeiten bzw. Lieferungen noch ausstehend seien und hierfür noch eine separate Rechnung zu erwarten sei. Ohne diesen Hinweis würden spätere Rechnungen nicht mehr anerkannt. Da auf der Schlussrechnung ein solcher Hinweis fehle, werde auch die Zusatzrechnung über CHF 1'200.– bestritten. Sodann laute auch der Garantieschein auf CHF 7'000.–, also auf 10% von CHF 70'000.–, was beweise, dass keine Zusat z- arbeiten geleistet worden seien (act. 16 S. 5). 6.2. Rechtliches Bei der Vereinbarung eines Pauschalpreises verpflichtet sich der Unternehmer , das Werk zu einer im Voraus genau bestimmten Geldsumme herzustellen, unab- hängig von den tatsächlichen Erstellungskosten. Dabei trägt er das Risiko von Mehrmengen und profitiert gleichzeitig von der Chance geringerer Mengen (BGer 4A_605/2020 vom 24. März 2021 E. 4.2; BSK OR I-Z INDEL/SCHOTT, Art. 373 OR N 6 mit weiteren Hinweisen). Die Bindung an einen vereinbarten Pauschalpreis ist jedoch nicht absolut. Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder vertragl i- chen Abreden kann die Bindung daran durchbrochen werden. Je nach der Urs a- che des Mehraufwandes und der einschlägigen rechtlichen Regelung (gesetzliche Bestimmung oder vertragliche Abrede) besitzt die Unt ernehmerin Anspruch auf Mehrvergütung für allfälligen Mehraufwand. Ursachen, welche die Unternehmerin zu einer Mehrvergütung berechtigen, können namentlich Bestellungsänderungen, unterlassene Mitwirkungshandlungen der Bestellerin sowie mangelhafte Angaben - 21 - der Bestellerin über kostenbildende Faktoren sein (SCHUMACHER RAINER, Vergü- tung im Bauwerkvertrag, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf, 2017, N 322 ff.). Bei einer Bestellungsänderung im Rahmen eines Pauschalpreisvertrages ist die zusätzliche Vergütung entweder nach Art. 374 OR (einvernehmliche Bestellungs- änderung) oder nach Art. 89 SIA-Norm 118 (einseitige Bestellungsänderung) vom Gericht zu bestimmen, sofern sich die Parteien nicht auf einen Preis geeinigt ha- ben (BGE 143 III 545 E. 4.4.2). Haben die Parteien hingegen eine zusätzliche Vergütung für die Bestellungsänderung vereinbart, sind sie in der Preisbestim- mung aufgrund ihrer Privatautonomie grundsätzlich frei ( BGE 143 III 545 E. 4.4.4.1). 6.3. Würdigung 6.3.1. Stuckaturarbeiten (Dekor) Vorliegend verlangt die Klägerin keine gerichtliche Festlegung der Vergütung, sondern behauptet eine mündliche Abrede zwischen den Parteien über CHF 7'000.– pauschal für Stuckaturarbeiten. Es ist somit zu prüfen, ob der Kläge- rin der Beweis für diese Abrede gelingt. In der Klageschrift behauptet die Klägerin , die Parteien hätten mündlich einen Pauschalpreis von CHF 7'000.– (inkl. MwSt.) für die Stuckaturarbeiten vereinbart (act. 1 S. 3). In der Klageantwort bestreitet die Beklagte eine solche Vereinbarung (act. 16 S. 5). Aufgrund der Be streitung der Beklagten greift eine über die B e- hauptungslast hinausgehende Substantiierungspflicht der Klägerin (statt vieler BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.1). Die Klägerin hätte somit in der Replik detailliert darzulegen gehabt, wer mit wem, zu welchem Zeitpunkt , eine solche Abmachung getroffen hat. Zur Preisabrede hat die Klägerin aber lediglich ihre pauschale Behauptung aus der Klageschrift wiederholt (act. 32 S. 4). Ihre üb- rigen Ausführungen zum Ablauf und Wert der Zusatzarbeiten gehen am Ker n der Sache vorbei (act. 32 S. 4 f.). Die Vereinbarung einer Pauschalvergütung von CHF 7'000.– für die Stuckaturarbeiten ist unsubstantiiert geblieben, so dass auch eine Beweisabnahme entfällt. Die Klage ist in diesem Punkt abzuweisen. - 22 - 6.3.2. Beplanken der Aufzugsleibungen Für das Beplanken der Aufzugsleibungen haben die Parteien unbestrittenermas- sen eine schriftliche Zusatzvereinbarung über pauschal CHF 1'200.– getroffen (act. 1 S. 4; act. 16 S. 5), wobei dies auch durch die eingereichte Auftragsbestäti- gung der Beklagten vom 16. August 2017 belegt ist (act. 3/8). Da unbestritten ist, dass es sich um eine Zusatzarbeit handelte, für welche eine zusätzliche Vergü- tung vereinbart wurde, kann die Beklagte nichts daraus ableiten, dass in der Schlussrechnung kein Vorbehalt für Zusatzrechnungen angebracht worden war (act. 16 S. 5). Im Übrigen wurde die Rechnung für das Beplanken der Aufzugslei- bungen über CHF 1'200.– noch vor der Schlussrechnung vom 13. März 2018 ausgestellt (act. 3/6). Die Forderung über CHF 1'200.– (inkl. MwSt.) für das Be- planken der Aufzugsleibungen ist demnach ausgewiesen. 7. Verzugszins Der Zahlungsverzug setzt gemäss Art. 102 Abs. 1 OR und Art. 190 Abs. 1 Satz 3 und 4 SIA-Norm 118 nebst der Fälligkeit der Forderung eine Mahnung voraus. Die Mahnung is t eine unmissverständliche Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, die Leistung ohne weitere Säumnis zu erbringen (BGE 143 II 37 E. 5.2.2). Die Erhebung bzw. Zustellung einer Leistungsklage gilt als Mahnung (BGE 116 II 225 E. 5a, BGer 4A_11/2013 vom 16. Mai 2013 E. 5). Der gesetzli- che Verzugszins beträgt 5% p.a. (Art. 104 Abs. 1 OR). Die Klägerin behauptet lediglich die Fälligkeit der Forderung mit Ablauf der drei s- sigtägigen Zahlungsfrist (vgl. act. 1 S. 5) . Eine den Verzug auslösende Mahnung liegt hingegen nicht bei den Akten. Es ist der Klägerin somit erst ab dem 28. Feb- ruar 2020 (Datum der Zustellung der Klage an die Beklagte) ein Verzugszins von 5% p.a. zuzusprechen. 8. Zusammenfassung Die Parteien haben mit Werkvertrag vom 14. Juli 2017 einen Werklohn über pau- schal CHF 70'000.– (inkl. MwSt.) vereinbart, wovon die Beklagte bislang CHF 45'000.– (Akonto) bezahlt hat. Da die Klägerin die werkvertraglichen Arbei-- 23 - ten vollendet hat und die Abnahme durch die Beklagte erfolgt ist, ist die Schluss- zahlung in der Höhe von CHF 25'000.– fällig geworden. Weiter hat die Beklagte der Klägerin für das Beplanken der Aufzugsleibungen die vereinbarte (Zusatz- )Pauschale von CHF 1'200.– (inkl. MwSt.) zu bezahlen. Die angeblich verabrede- te Vergütung über CHF 7'000.– für Stuckaturarbeiten (Dekor) konnte die Klägerin hingegen nicht beweisen, weshalb die Klage in diesem Punkt abzuweisen ist. 9. Kosten- und Entschädigungsfolgen 9.1. Verteilung Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung um- fassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden in der Regel der unterliegenden Partei aufer- legt. Obsiegt keine Partei vollständig, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). V orliegend unterliegt die Beklagte zu rund 3/4, in welchem Umfang sie kosten- und entschädigungspflichtig wird. 9.2. Gerichtskosten Bei einem Streitwert von CHF 33'200.– beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr CHF 4'200.– (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Angesichts des Aufwandes des Gerichts mit der Beurteilung des prozessualen Antrags betreffend Sicherheitsleistung, der Durchführung einer Vergleichsverhandlung und des zweiten Schriftenwechsels ist die Gerichtsgebühr um einen Drittel zu erhöhen und dementsprechend auf CHF 5'600.– festzusetzen (§ 4 Abs. 2 GebV OG) . Die Gerichtskosten sind zu 3/4 der Beklagten und zu 1/4 der Klägerin aufzuerlegen und – soweit möglich – aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss (CHF 4'200.–) zu beziehen. Der Restbetrag (CHF 1'400.–) ist von der Beklagten nach zufordern. Der Klägerin ist sodann im Umfang von CHF 2'800.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einz u- räumen. 9.3. Parteientschädigung - 24 - Bei einem Obsiegen von 3/4 und einem Unterliegen von 1/4 hat die Klägerin A n- spruch auf eine verrechnungsweise reduzierte Parteientschädigung von 1/2. Die Grundgebühr für die Parteientschädigung liegt beim vorliegenden Streitwert bei CHF 5'350.– (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist mit der Begründung bzw. Beant- wortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an ei- ner Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften fällt ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr an (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Vorliegend ist die Grundgebühr aufgrund der Stellungnahme zum prozessualen Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung, der Teilnahme an einer Ver- gleichsverhandlung und der Erstattung einer zweiten Rechtsschrift um insgesamt 50% auf rund CHF 8'000.– zu erhöhen. Es ist der Klägerin dementsprechend eine (auf die Hälfte reduzierte) Parteientschädigung von CHF 4'000.– zuzusprechen. Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 26'200.– (inkl. MwSt.) zu- züglich Verzugszins von 5% seit 28. Februar 2020 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird die Klage abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'600.–. 3. Die Kosten werden der Klägerin zu 1/4 und der Beklagten zu 3/4 auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt und im Mehrbetrag (CHF 1'400.–) von der Beklagten nachgefordert. Im Be- trag von CHF 2'800.– wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 4'000.– zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. - 25 - 6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 33'200.–. Zürich, 23. November 2021 Handelsgericht des Kantons Zürich Die Vorsitzende: Dr. Claudia Bühler Der Gerichtsschreiber: Fabian Herren