Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG180113-O U/dz Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichterin Nicole Klausner, die Handelsrichter Hans Martin Dietschweiler, Jean-Marc Bovet und Thomas Andermatt sowie der Gerichtsschreiber Christian Markutt Urteil vom 21. Dezember 2020 in Sachen A._____ AG B._____, Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ gegen C._____, Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____ betreffend Forderung - 2 - Inhaltsverzeichnis I. Sachverhalt und Verfahren ................................................................................. 3 A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 3 a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 3 b. Prozessgegenstand .................................................................................... 3 B. Prozessverlauf ................................................................................................ 4 C. Beweisvorbringen der Parteien ...................................................................... 5 Erwägungen .......................................................................................................... 5 II. Formelles ........................................................................................................... 5 1. Spruchkörperzusammensetzung .................................................................... 5 2. Örtliche und sachliche Zuständigkeit .............................................................. 5 3. Weitere Prozessvoraussetzungen .................................................................. 6 III. Materielles ........................................................................................................ 6 1. Vertragliche Grundlage .................................................................................. 6 2. Mehrvergütung ............................................................................................... 6 2.1. Vorbemerkungen .................................................................................. 6 2.2. Rechtliche Grundlagen der Mehrvergütung .......................................... 7 2.3. Einigung der Parteien (Beschleunigungsmassnahmen)...................... 10 2.3.1. Wesentliche Parteistandpunkte ........................................................... 10 2.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 11 2.3.3. Würdigung ........................................................................................... 11 2.3.4. Fazit .................................................................................................... 12 2.4. Mangelhafte Angaben über den Baugrund? ....................................... 12 2.4.1. Gesteinsarten und -härten .................................................................. 12 2.4.1.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................. 12 2.4.1.2. Wesentliche Parteistandpunkte ........................................................... 13 2.4.1.3. Rechtliches ......................................................................................... 16 2.4.1.4. Würdigung ........................................................................................... 17 2.4.2. Eisenbahnschienen ............................................................................. 20 2.4.2.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................. 20 2.4.2.2. Wesentliche Parteivorbringen ............................................................. 20 2.4.2.3. Würdigung ........................................................................................... 21 2.4.3. Fazit .................................................................................................... 23 2.5. Verkürzung der Ausführungszeit (Arbeitszeitverluste/Schichtausfälle) 23 2.5.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................. 23 2.5.2. Wesentliche Parteistandpunkte ........................................................... 23 2.5.3. Würdigung ........................................................................................... 25 3. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen ............................................ 26 IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen ................................................................ 27 1. Gerichtskosten ............................................................................................. 27 2. Parteientschädigung ..................................................................................... 28 - 3 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Die Beklagte ist zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 850'000.– (inkl. MWSt.) zuzüglich 5% Verzugszins seit Ein- reichung der Klage zu bezahlen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag- ten." I. Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Parteien und ihre Stellung Die Klägerin bezweckt die Übernahme und Ausführ ung von Bauarbeiten … ; ihr Sitz befindet sich in B._____ (act. 3/2). Bei der Beklagten handelt es sich um die C._____, eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern ( vgl. Art. 2 SBBG). b. Prozessgegenstand Die Klägerin macht mit vorliegender Klage Werklohnansprüche aus dem Werkver- trag betreffend Teilsanierung Sohle D._____, ein Eisenbahntunnel zwischen E._____ und F._____ im Kanton St. Gallen, geltend. Die Klägerin stützt ihre A n- sprüche zusammengefasst darauf, es sei zusätzlicher – von der Beklagten zu verantwortender – Aufwand angefallen, welcher mithi n zu Verzögerungen geführt habe sowie wiederum Beschleunigungsmassnahmen notwendig gemacht und Mehraufwendungen ihrerseits verursacht hätten (act. 1 Rz. 13 ff.). Den Rückstand gegenüber dem Bauprogramm führt die Klägerin auf vier Punkte zurück: (i) Auf mangelhafte Angaben über den Baugrund in den Ausschreibungsunterlagen hin- sichtlich anzutreffender Gesteinsarten und - härten als auch in Bezug auf die a n- getroffenen Eisenbahnschienen im Ausbruchprofil, (ii) auf nicht vorgesehene, aber angeordnete Feiertage, (iii) auf Behinderungen durch die Fachdienste der Beklagten und (iv) auf Schichtausfälle für geologische Untersuch ungen (act. 25 Rz. 24, Rz. 45). Die von der Klägerin für die behaupteten Beschleunigungsmas s-- 4 - nahmen geltend gemachte Vergütung ist sowohl örtlich als auch zeitlich einge- schränkt auf die sogenannte Vorphase der Bauarbeiten bis zur Totalsperre (4. März 2013 bis 8. Juli 2013) sowie ausschliesslich auf den Streckenabschnitt E._____ (act. 1 Rz. 17, Rz. 21, Rz. 33, Rz. 41; act. 25 Rz. 11; act. 31 Rz. 57). Die Beklagte bestreitet einen Anspruch auf Mehrver gütung, dies u.a. gestützt darauf, dass die Klägerin falsche Annahmen zu Personal und Maschinen getroffen und nicht richtig disponiert habe . Beschleunigungsmassnahmen habe die Klägerin in eigenem Interesse getroffen (act. 17 Rz. 5 und Rz. 64). Klar ist, dass vereinbart war, mit den (Unterfangungs-)Arbeiten am 3./4. April 2013 zu beginnen (act. 25 Rz. 12; act. 31 Rz. 6). Nicht bestritten ist, dass das Werk schliesslich rechtzeitig beendet wurde (act. 17 Rz. 30). B. Prozessverlauf Am 25. Juni 2018 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klage ein (act. 1). Mit Verfügung vom 26. Juni 2018 wurde der Klägerin u.a. Frist zur Lei s- tung des Gerichtskostenvorschusses sowie zur Einreichung eines Beweismittel- verzeichnisses angesetzt (act. 4). Nach der recht zeitigen Leistung des Gericht s- kostenvorschusses sowie der Einreichung eines Beweismittelverzeichnisses (act. 6-8) wurde der Beklagten Frist angesetzt, um die Klageantwort einzureichen (act. 9). Die Beklagte erstattete ihre Klageantwort innert Nachfrist per 16. Novem- ber 2018 (act. 15 und act. 17). Am 12. März 2019 fand eine Vergleichsverhand- lung statt, anlässlich welcher keine Einigung zustande kam (Prot. S. 7 f.). Mit Verfügung vom 14. März 2019 wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 23). Die Parteien erstatteten ihre zweiten Schriften (Replik und Duplik) j e- weils innert Frist (act. 23; act. 25; act. 27; act. 31). Mit Verfügung vom 13. Se p- tember 2019 wurde Aktenschluss festgestellt (act. 33). In der Folge verzichteten beide Parteien auf die Durc hführung der mündlichen Hauptverhandlung (act. 39 und 40). Der Prozess erweist sich als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). - 5 - C. Beweisvorbringen der Parteien Die Klägerin offeriert zum Beweis ihrer Behauptungen diver se Urkunden (act. 7; act. 3/2-35; act. 25 S. 27; act. 26/36-37), die Befragung diverser Zeugen (act. 7; act. 25 S. 27), die Edition von Unterlagen (act. 25 S. 27) sowie eine Expertise (act. 25 S. 27). Die Beklagte offeriert zum Beweis ihrer Darstellungen U rkunden (act. 17 S. 34; act. 18/1-3; act. 31 S. 28: act. 32/4-8) und Zeugen (act. 17 S. 34; act. 31 S. 28). Erwägungen II. Formelles 1. Spruchkörperzusammensetzung Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist es Sache des Gerichts, auf die beabsichtigte Auswechslung der mitwirkenden Richterinnen und Ric hter und die Gründe dafür hinzuweisen (BGE 142 I 93 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 4A_105/2017 vom 2. Juni 2017 E. 2.2.). Wie den Parteien bereits mit Verfügung vom 5. Juli 2019 bzw. 26. Mai 2020 angezeigt, wurde die Leitung des Prozesses zunächst an Oberrichterin Ruth Bantli Keller sowie in der Folge neu an Oberrich- terin Nicole Klausner delegiert (act. 29 und act. 35). Oberrichterin Nicole Klausner wirkt damit anstelle von alt Oberrichter Prof. Dr. Alexander Brunner, welcher das hiesige Gericht zufolg e Pensionierung verlassen hat, bzw. anstelle von Oberric h- terin Ruth Bantli Keller, welche auf die II. Zivilkammer des Obergerichts des Kan- tons Zürich gewechselt hat, am vorliegenden Verfahren mit. 2. Örtliche und sachliche Zuständigkeit Zur Begründung der (örtlichen) Zuständigkeit beruft sich die Klägerin auf Ziffer 21 des Werkvertrages vom 12./13. Februar 2013, wonach als ausschliesslich z u- ständiger Gerichtsstand Zürich geltend solle ( act. 1 Rz. 6; act. 3/3 Ziff. 21 [S. 15]). Nach der unangefochtenen (act. 17 Rz. II.2 [S. 3]) und zutreffenden klägerischen - 6 - Ansicht ist die örtliche Zuständigkeit gegeben (Art. 17 ZPO). Gleichermassen ist die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG ohne Weiteres gegeben, was v on der Beklagten ebens o- wenig in Abrede gestellt wird (act. 1 Rz. 6; act. 17 Rz. II.2 [S. 3]): Die vorliegende Streitigkeit betrifft die geschäftliche Tätigkeit der Parteien (lit. a), aufgrund des CHF 30'000.– übersteigenden Streitwertes steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen (lit. b) , und die Parteien sind im schweizerischen Handelsregister eingetragen (lit. c). 3. Weitere Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) geben zu keinen B e- merkungen Anlass; auf die Klage ist dementsprechend einzutreten. III. Materielles 1. Vertragliche Grundlage Als Grundlage für die Zusammenarbeit betreffend das Projekt "D._____, Teil - erneuerung Sohle " wurde unbestrittenermassen per 12./13. Februar 2013 ein schriftlicher Werkvertrag zwischen den Parteien geschlossen. Gemäss dessen Ziffer 2 lit. e wurden dabei insbesondere die SIA -Norm 118 [1977/1991] als Ver- tragsbestandteil erklärt (act. 1 Rz. 13; act. 3/3 Ziff. 2 lit. e [S. 4]). Vereinbart wurde in Ziff. 3.1. eine feste Vergütung zu Einheitspreisen (act. 3/3 [S. 4 f.]). 2. Mehrvergütung 2.1. Vorbemerkungen Da die Klägerin mit ihrer Klage eine zusätzliche über die Grundforderung hinaus- gehende Vergütung geltend macht, stellt sich die Frage nach einem Anspruch auf eine Mehrvergütung. Demgegenüber wurde weder geltend gemacht noch wäre ersichtlich, dass die Voraussetzungen für einen Schadenersatzanspruch gegeben wären (vgl. zur Abgrenzung S CHUMACHER/KÖNIG, Die Vergütung im Bauwerkver- trag, 2. Aufl. 2017, N. 326 ff.). - 7 - 2.2. Rechtliche Grundlagen der Mehrvergütung Soweit die Parteien – wie hier – feste Preise vereinbart haben, ist der Unterneh- mer prinzipiell verpflichtet (Art. 373 Abs. 1 OR; Art. 38 und 41 SIA -Norm 118 [1977/1991], das übernommene Werk gegen Bezahlung der vereinbarten Verg ü- tung herzustellen. Dies schliesst allerdings, je nach Anspruchsgrundlage, nicht aus, dass eine Mehrvergütung oder Nachforderung , d.h. eine Vergütung zusät z- lich zur Grundvergütung – allenfalls neben Schadenersatz – gefordert werden kann (SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 321a ff.). Ein Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers kann namentlich begründet sein in einer vereinbarten oder einsei- tigen Bestellungsänderung, infolge mangelhafter Mitwirkungshandlungen oder Angaben des Bauherrn (vgl. zum Ganzen S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 337 ff.; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019 N. 904; HANS RUDOLF SPIESS, Bau- ablaufstörungen im schweizerischen Werkvertragsrecht, in: recht 2012 S. 119 ff.; Urteil des Handelsgerichts HG120098 vom 4. August 2015 E. 3 bestätigt in Urteil des Bundesgerichts 4A_507/2015 vom 19. Februar 2016 E. 3.4. unter Hinweis auf Urteil 4C.188/1993 vom 1. Oktober 1993 E. 2c). Die Bestellungsänderung durch Vereinbarung beruht auf einem Änderungsver- trag, die einseitige Bestellungsänderung auf einer Willens- bzw. Gestaltungserklä- rung (PETER GAUCH, a.a.O., N. 772; vgl. zum Ganzen BGE 143 III 545 E. 4). U m- stritten ist, inwiefern sich ein Anspruch auf Mehrvergütung in Analogie zu den Prinzipien der Bestellungsänderung gemäss Art. 84 ff. SIA -Norm 118 [1977/1991] bemessen soll, wenn dem Unternehmer aus dem Annahmeverzug des Bestellers ein Mehraufwand entsteht (Urteil des Handelsgerichts HG120098 vom 4. August 2015 E. 3.1.3.2.; HAUCK/REBMANN, Auswirkungen von Bauablaufstörungen auf den werkvertraglichen Vergütungsanspruch, AJP 2018, S. 429). In BGE 143 III 545 E. 4.4.4.1 hat das Bundesgericht für den Fall der einseitigen Bestellungsän- derung – d.h. ohne Einigung der Parteien – klargestellt, dass ein Mehr- oder Min- derpreis in sinngemässer Anwendung von Art. 89 SIA -Norm 118 zu bestimm en sei. Bei der Festsetzung der Nachtragspreise ist unter Berücksichtigung von Art. 62 SIA-Norm 118 und den allgemeinen Marktpreisen ein Ermessensentscheid zu treffen (BGE 143 III 545 E. 4.4.4.2 f.). - 8 - Der Mehraufwand, welcher dem Unternehmer zufolge fehlerhafter Mitwirkung s- handlungen respektive Annahmeverzug des Bauherrn erwächst, ist mangels an- derer Abrede nach Art. 374 OR zu bemessen und dem Unternehmer zu vergüten (SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 342; PETER GAUCH, a.a.O., N. 1336). Als wichtige Mitwirkungshandlungen des Bauherrn gelten insbesondere die Abklärung, Prog- nose, Projektierung und Ausschreibung sowie die Koordination von Arbeiten der Nebenunternehmer ( SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 345). Der Annahmeverzug berechtigt gemäss Art. 94 Abs. 2 SIA-Norm 118 [1977/1991] lediglich zu einer an- gemessenen Fristerstreckung, der Anspruch auf eine Mehrvergütung ergibt sich nicht direkt daraus, sondern aus allgemeinen Grundsätzen. Angaben des Ba u- herrn sind mangelhaft und können zu einer Mehrvergütung führen, wenn sie feh- len oder lückenhaft sind oder der Wirklichkeit widersprechen (SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 351). Sogenannte "Bauablaufstörungen" sind weder im gesetzlichen Werkvertragsrecht noch in der SIA -Norm 118 erwähnt und stellen damit allein kei ne Anspruchs- grundlage [für Mehrvergütungen] dar ( HANS RUDOLF SPIESS, a.a.O., S. 117). Als indirekte Wirkung der Bauablaufstörung ergeben sich für den Unternehmer Mehr- aufwand und Mehrkosten, insbesondere durch längeres Vorhalten der Baustel- leneinrichtungen und Geräte, Effizienzverluste, Beschleunigungsmassnahmen, Wegfallen von Pufferzeiten, Umstellungen im Bauablauf und Bauverfahren, etc. (HANS RUDOLF SPIESS, a.a.O., S. 118). Zu beachten ist freilich, dass sich nicht sel- ten mehrere Einzelstörungen überlagern können (vgl. S UNDERMEIER, in: Würf e- le/Gralla/Sundermeier, Nachtragsmanagement, 2. Aufl. 2012, N. 1853 ff.). Unter dem Titel der besonderen Verhältnisse wird nach Art. 58 SIA -Norm 118 [1977/1991] die Frage der Vergütung bei festen Preisen geregelt, wenn übe r- nommene Bauleistungen durch besondere Verhältnisse erschwert werden. G e- mäss Abs. 1 hat der Unternehmer bei fehlendem Verschulden des Bauherrn die geschuldete Leistung zum vereinbarten Preis zu erbringen, ohne Anspruch auf zusätzliche Vergütung. Nach Abs. 2 indes hat der Unternehmer bei Verschulden des Bauherrn Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung. Als Verschulden sind dem Bauherrn insbesondere mangelhafte Angaben in den Ausschreibungsunter-- 9 - lagen über den Baugrund (Art. 5 SIA-Norm 118 [1977/1991) anzurec hnen, v o- rausgesetzt, dass der Bauherr durch eine Bauleitung vertreten oder selbst sac h- verständig oder durch einen beigezogenen Sachverständigen beraten war. Der Unternehmer darf den Fehler (im Devis) nicht vor dem Vertragsschluss tatsächlich erkannt erhaben (Urteil des Bundesgerichts 4A_213/2015 vom 31. August 2015 E. 4.3.). Für seinen Mehrvergütungsanspruch, und damit auch für den Mehraufwand, ist der Unternehmer beweispflichtig im Sinne von Art. 8 ZGB. Dies bedeutet, dass er (i) die Existenz und den Umfan g des Mehraufwandes, (ii) eine in den Risikob e- reich des Bauherrn fallende Ursache für Mehraufwand, der und über den ur- sprünglichen Leistungsinhalt hinausging sowie (iii) den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Folgen, z.B. zwischen geltend g e- machtem Mehraufwand und anderen Baugrundverhältnissen, zu beweisen hat (SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 624 ff. ; ROLAND HÜRLIMANN, Ansprüche des U n- ternehmers aus Bauablaufstörungen des Bauherrn, in: Pierre Tercier [Hrsg.], Gauchs Welt, FS für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, 2004, S. 827 f.; im glei- chen Sinne betreffend Bauzeitverzögerung/Mehrkosten nach deutschem Recht: SUNDERMEIER, a.a.O., N. 1965). Hinsichtlich Kausalität ist indes die Schwierigkeit der (direkten) Beweisführung im Auge zu behalten, was regelmässig dazu führen dürfte, dass der Unternehmer auf den Wahrscheinlichkeitsbeweis angewiesen ist (S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 628 ff.; ROLAND HÜRLIMANN, a.a.O., S. 828 f.). Das primäre Beweisproblem bei Bauablaufstörungen liegt darin, dass aufgezeigt wer- den muss, welche Produktivität ohne die Störung erreicht worden wäre. S oweit ein Teil gleichartiger Aktivitäten auf derselben Baustelle ohne Bauablaufstörungen ausgeführt werden konnten, so kann das in verlässlicher Weise Aufschluss dar- über geben, welche Produktivität auch für die anderen Teile erreichbar gewesen wäre, so namentlich bei Behinderungen in einem Tunnelvortrieb, bei welchem sich der gestörte Ablauf mit einem anderen ungestörten Abschnitt (sog. Referenz- strecke) vergleichen lässt (R OLAND HÜRLIMANN, a.a.O., S. 831). Der Mehraufwand des Unternehmers kann sodann aus entsprechenden Abwehr - bzw. Verhinderungsmassnahmen bestehen, so etwa in Beschleunigungsleistun-- 10 - gen, wenn mehr Arbeiter und teurere Maschinen geschickt werden müssen, damit die Arbeiten doch noch vor dem drohenden und den damit zusammenhängenden Mehrausgaben fertiggestellt werden können (HAUCK/REB-MANN, a.a.O., S. 424 ff., S. 425 in fine mit Hinweis auf ROLAND HÜRLIMANN, a.a.O., S. 834). 2.3. Einigung der Parteien (Beschleunigungsmassnahmen) 2.3.1. Wesentliche Parteistandpunkte Die Klägerin bringt vor, die Parteien hätten sich am 27. Mai 2013 darauf geeinigt, die Arbeiten so zu beschleunigen, dass die ursprünglichen Termine eingehalten werden können (act. 1 Rz. 57, Rz. 72, Rz. 122, Rz. 137; act. 25 Rz. 64; act. 3/15; act. 3/18-19; act. 3/24; act. 3/35; act. 26/37). Auch wenn nicht ausdrücklich das Wort "Beschleunigungsmassnahmen" verwendet worden sei, so sei allen Beteili g- ten klar gewesen, dass es sich um solche – zu vergütende – Massnahmen handle (act. 1 Rz. 123; act. 25 Rz. 27 und Rz. 43). Die Beklagte stellt in Abrede, dass zwischen den Parteien von "Beschleuni- gungsmassnahmen" die Rede gewesen sei und solche vereinbart worden wären; die Klägerin habe sie überdies nicht darauf hingewiesen, dass die zusätzlichen Aufwendungen verrechnet werden soll ten (act. 17 Rz. 24, Rz. 31, Rz. 49, Rz. 80, Rz. 88, Rz. 105 f., Rz. 109; act. 31 Rz. 72 und Rz. 89; act. 3/15; act. 3/18-19 [Ziff. 7.3]; act. 3/35). Vielmehr seien diese B eschleunigungsmassnahmen von der Klägerin im Sinne von Art. 95 Abs. 2 SIA-Norm 118 [1977/1991] und ohne Verg ü- tungspflicht vorzunehmen gewesen (act. 17 Rz. 25; act. 31 Rz. 74 und Rz. 91 ff.). Primär habe die Klägerin in eigenem Interesse zur Vermeidung hoher Konventi o- nalstrafen wegen Nichteinhaltung von Terminen Beschleunigungsmassnahmen getroffen (act. 17 Rz. 5). Gemäss Aktennotiz vom 27. Mai 2013 habe es mehrere Varianten zur Beschleunigung der Arbeiten gegeben und es sei noch nicht fes t- gestanden, wie der Rückstand hätte aufgeholt werden sollen (act. 17 Rz. 26; act. 3/18). - 11 - 2.3.2. Rechtliches Nach Art. 95 Abs. 1 SIA-Norm 118 [1977/1991] hat der Unternehmer alle erforder- lichen Massnahmen zur Einhaltung der vertraglichen Fristen zu treffen. Die Meh r- kosten für zusätzliche Vorkehren sind, bei Verschulden des Unternehmers, nach Abs. 2 von ihm zu tragen. Ohne Verschulden des Unternehmers sind die Kosten nach Abs. 2 vom Bauherrn zu tragen. Der Unternehmer kann nur dann eine Ver- gütung für Beschleun igungsmassnahmen vom Bauherrn verlangen, wenn der Bauherr sowohl die Beschleunigungsmassnahmen genehmigt als auch eine Ver- gütungspflicht für die entsprechenden Beschleunigungsmassnahmen anerkannt hat. Die blosse Mitteilung des Bauherrn, dass er mit der Erg reifung von Beschleu- nigungsmassnahmen durch den Unternehmer einverstanden sei, begründet daher in keinem Falle eine Anerkennung einer entsprechenden Vergütungspflicht durch den Bauherrn ( REETZ, in: Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA -Norm 118, 2. Aufl. 2017, N. 3.2 und 30.1 ff. zu Art. 95). 2.3.3. Würdigung Die Klägerin führt v.a. die Aktennotiz sowie das Protokoll vom 27. Mai 2013 (act. 3/18; act. 3/24) und die Aktennotiz vom 6. Juni 2013 (act. 26/37) ins Feld . Aus der Korrespondenz der Parteien erhellt ohne Weiteres, dass beide Seiten da- von ausgegangen sind, die vertraglichen Fristen, konkret der Zeitpunkt bis zur To- talsperre, könne ohne entsprechende Massnahmen nicht (mehr) eingehalten wer- den. Damit in Einklang steht das Schreiben der Beklagten vom 17. Mai 2013, wo- rin die Klägerin aufgefordert wurde, alle erforderlichen Vorkehrungen zur Einhal- tung der vertraglichen Termine zu treffen (act. 3/15). Soweit ersichtlich lässt sich weder den Aktennotizen noch den Protokollen eine übereinstimmende Erklärung der Parteien zu Ursachen des Verzugs oder zum Verschulden am Verzug ent- nehmen; im Protokoll vom 27. Mai 2013 werden offensichtlich lediglich die Arg u- mente der Klägerin aufgeführt (act. 3/24 Ziff. 4 [S. 2 f.]). Wie sich den Pr otokollen weiter entnehmen lässt, war betreffend die Unterfangung auf der Tunnels eite E._____ von "Aufholung" die Rede, und unter dem Titel "Beschleunigungsmas s- nahmen" wurde aufgezählt, welche zusätzlichen Maschinen und Personal organi- siert werden würden (act. 3/19 [S. 5]; act. 3/24 [S. 8]). Allein die Diskussion und - 12 - Koordination der Parteien betreffend "Beschleunigungsmassnahmen" lässt noch keineswegs darauf schliessen, dass hier ein Fall von im Sinne von Art. 95 Abs. 3 SIA-Norm 118 [1977/1991] zu vergütenden Vorkehren vorliegt. Einen ausdrückli- chen Konsens über vergütungspflichtige Beschleunigungsmassnahmen behau p- tet die Klägerin nicht . Vielmehr stützt sie sich auf eine konkludente Einigung. Al- lerdings spricht ebenso wenig für eine solche konkludente Einigung. Im Gegenteil ist ersichtlich, dass die Parteien jeweils eine schriftliche Regelung trafen, wenn sie sich bezüglich zu vergüten der Mehraufwendungen einig waren, so z.B. als uner- wartet vorgefundene Schienenstücke im Aushub zu entfernen waren (act. 3/19 Ziff. 7.3 [S. 3]; act. 3/35 Ziff. 7.3 [S. 4]). 2.3.4. Fazit Zusammengefasst ist a us den von der Klägerin angeführten Dokumenten ( v.a. act. 3/18-19; act. 3/24; act. 26/37) nicht erkennbar, inwiefern sich die Parteie n, wie von ihr behauptet, auf v ergütungspflichtige zusätzliche Vorkehren geeinigt haben sollen (abgesehen im Hinblick auf die Schienenstücke). Bereits diese Um- stände sprechen gegen eine zusätzliche Vergütung an die Klägerin für Beschleu- nigungsmassnahmen. 2.4. Mangelhafte Angaben über den Baugrund? 2.4.1. Gesteinsarten und -härten 2.4.1.1. Unbestrittener Sachverhalt Im Jahr 2012 schrieb die Beklagte die Arbeiten zur Teilsanierung der Sohle im eingleisigen D._____ zwischen E._____ im Norden und F._____ im Süden öffent- lich aus. Für die Arbeiten an der Sohle, im Wesentlichen die sog. "Widerlagerun- terfangung", war ab dem 8. Juli 2013 eine Totalsperre des Tunnels von 5 Wochen vorgesehen (act. 1 Rz. 16 ff.). Gemäss unangefochtener klägerischer Darstellung bestanden die Ausschreibungsunterlagen der Beklagten (i) aus dem Entwurf der Werkvertragsurkunde, (ii) den Besonderen Bestimmungen, (iii) dem Leistungsver- zeichnis sowie (iv) den Plänen (act. 1 Rz. 19). Die Klägerin reichte ihr Angebot am 31. Juli 2012, beste hend aus Bauprogramm, technischem Bericht sowie den g e-- 13 - forderten Anhängen, ein (act. 1 Rz. 28; act. 3/9-12). Anlässlich des Unternehmer- gesprächs vom 4. Oktober 2012 zur Bereinigung des klägerischen Angebots er- klärte die Klägerin auf Nachfrage der Beklagten zu den getroffenen Leistungsan- nahmen bei der Widerlagerunterfangung, dass die Leistungswerte auf eigenen Er- fahrungen bei gleichgelagerten Projekten basierten (act. 1 Rz. 29 ff.; act. 17 Rz. 16). Dass sich in den Ausschreibungsunterlagen konkrete Angaben zur Druckfestigkeit des Gesteins finden liessen, wird von keiner der Parteien behauptet (act. 25 Rz. 19). Nach übereinstimmender Darstellung der Parteien waren in den Aus- schreibungsunterlagen an folgenden Stellen geologische Angaben zum Baugrund im D._____ zu finden: • Besondere Bestimmungen, Pos. 321.100 (act. 3/4 [S. 19]): "Mergel und Sandsteine" • Pläne Nr. 0347_410_001 (act. 3/7): " weicher und harter Mergel " und Nr. 0347_410_002 (act. 3/8) "Mergel und Kalksandstein" Zusammengefasst lässt sich damit den Ausschreibungsunterlagen unstrittig ent- nehmen, dass im Tunnel Mergel und (Kalk -)Sandstein, auf der Seite E._____ weicher und harter Mergel , auf der Seite F._____ vorwiegend Mergel und Kalksandstein anzutreffen seien (act. 1 Rz. 42-44; act. 17 Rz. 33). 2.4.1.2. Wesentliche Parteistandpunkte Die Klägerin bringt vor, es seien während der Leistungserbringung Abweichungen des tatsächlich angetroffenen Baugrunds von den Angaben gemäss Ausschrei- bungsunterlagen festgestellt worden, was einen höheren Aufwand verursacht h a- be und letztlich zu einem Anspruch auf Mehrvergütung berechtige (act. 1 Rz. 14, Rz. 54, Rz. 56 f.). Als Grundlage für ihren geltend gemachten Anspruch führt die Klägerin v.a. Art. 58 Abs. 2 SIA -Norm 118 [1977/1991] ins Feld; die Verantwor- tung der Beklagten bezüglich Baugrund stützt sie auf Art. 5, Art. 6 und 25 Abs. 3 SIA-Norm 118 (act. 1 Rz. 100 ff.). Im von der Beklagten prognostizierten Bau- grund seien die von ihr anhand der Ausschreibungsunterlagen kalkulierten Lei s-- 14 - tungswerte durchaus plausibel gewesen (act. 1 Rz. 27). Es liege kein Wider- spruch in den Ausschreibungsunterlagen vor , Art. 7 Abs. 3 SIA -Norm 118 [1977/ 1991] komme nicht zum Tragen (act. 1 Rz. 107 ff.) . Während der (Bau- )Aus- führung sei auf der Seite E._____ – entgegen den Plänen Nr. 0347_410_001 (act. 3/7) und Nr. 0347_410_002 (act. 3/8) sowie den allgemeinen Angaben in den besonderen Bestimmungen zur Geologie – praktisch kein Mergel aufgetreten, dafür v.a. Kalksandstein und teilweise Nagelfluh. D er Anteil Mergel habe lediglich 2.5 % betragen (act. 1 Rz. 46). Kalksandstein und Nagelfluh seien im Vergleich zu (weichem oder hartem) Mergel wesentlich härter und abrasiver. Sie wiesen eine grössere Druckfestigkeit und einen grösseren Quarzgehalt auf; deren Abbau sei deshalb gegenüber Mergel deutlich aufwändiger (act. 1 Rz. 46). Die Klägerin führt u.a. die geologische Karte der Schweiz und ein Gutachten von Prof. G._____ an (act. 1 Rz. 47 f.). Als Beweismittel offeriert sie weiter die Einholung einer Exper- tise sowie einen Zeugen (act. 25 Rz. 16). Soweit die Beklagte ausführe, in den Ausschreibungsunterlagen keine Angaben zur Druckfestigkeit des abzubauenden Gesteins ge macht zu haben, so entsprächen die Angaben nicht den geltenden Regeln der Baukunde, insbesondere nicht den Kriterien der SIA-Norm 199 für die Tunnelprojektierung (act. 25 Rz. 19 und 32). Aus diesem Grund sei ihr nichts an- deres übrig geblieben, als Vergleichswerte heranzuziehen und auf Erfahrung s- werte abzustellen (act. 25 Rz. 19). In den Ausschreibungsunterlagen sei von wei- chem bis hartem Mergel die Rede gewesen, mitnichten jedoch von Kalksandstein (act. 25 Rz. 20). Ihr Einverständnis mit den Bedingungen der Ausschreibung habe naturgemäss die Richtigkeit, Klarheit, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Ausschreibungsunterlagen vorausgesetzt, wovon sie damals habe ausgehen können und dürfen (act. 25 Rz. 20). Ein Einb ezug der Daten zum " H._____- Tunnel" sei durchaus legitim gewesen, obwohl dieser 100 km vom hier betroff e- nen D._____ entfernt, bezogen auf dessen geologische Einbettung jedoch "um die Ecke" liege (act. 25 Rz. 34). Nach Ansicht der Beklagten hat die Klägerin nicht dargetan, inwiefern Abwei- chungen des tatsächlich angetroffenen Baugrunds von den Angaben gemäss Ausschreibungsunterlagen vorgelegen hätten (act. 17 Rz. 5, Rz. 93). Ebenso we- nig sei dargetan, dass der angeblich abweichende Baugrund kausal für den be-- 15 - haupteten Mehraufwand gewesen sei (act. 17 Rz. 5; act. 31 Rz. II.3). Weiter hält die Beklagte dafür, in den Ausschrei bungsunterlagen seien keine Angaben über die "Härte" des abzubauenden Gesteins gemacht worden; eine unzureichende Kalkulation seitens Klägerin wäre auf ihre eigenen Annahmen und Erfahrungswer- te zurückzuführen (act. 17 Rz. 14, Rz. 33 f.). Mit Einreichung der Offerte habe die Klägerin ihr Einverständnis mit den Bedingungen der Ausschreibung im Sinne von Art. 16 SIA -Norm 118 [1977/1991] bekundet (act. 17 Rz. 15). Weitere Angaben habe sie nicht verlangt und den Baugrund auch im Rahmen der Unternehmerg e- spräche nicht angesprochen (act. 17 Rz. 15). Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Klägerin um eine spezialisierte Tiefbauunternehmung handle , habe sie (die Beklagte) grundsätzlich von der Richtigkeit der Angaben im Technischen Bericht und den weiteren Angebotsunterlagen ausgehen dürfen (act. 17 Rz. 15). Die pauschale Behauptung der Klägerin, dass Kalksandstein und Nagelfluh im Vergleich zu weichem oder hartem Mergel wesentlich härter und abrasiver seien und ausserdem eine grössere Druckfestigkeit und einen grösseren Quarzgehalt aufwiesen, weshalb deren Abbau aufwändiger sei, treffe nicht zu (act. 17 Rz. 36). Die Angaben in den Ausschreibungsunterlagen zur Geologie seien ausreichend gewesen. Es seien keine weiteren Angaben zum Gestein verlangt worden, wodurch die Klägerin bestätigt habe, dass die gemachten Angaben für die Einrei- chung des Angebots genügt hätten (act. 31 Rz. II.2, Rz. 25, act. 17 Rz. 34, Rz. 36, Rz. 92, Rz. 94). Die Beklagte verweist auf Art. 15 Abs. 2 und Art. 16 SIA- Norm 118 [1977/1991] (act. 17 Rz. 15, Rz. 47, Rz. 92; act. 3/20). Am Unterneh- mergespräch habe die Klägerin auf Vorhalt hin glaubhaf t erklärt, dass die von ihr angenommenen Leistungswerte auf ihren eigenen Erfahrungen bei gleichgelager- ten Projekten basierten. Es habe für sie kein Anlass bestanden, an dieser Ei n- schätzung zu zweifeln (act. 17 Rz. 16). Als weiteren Punkt führt die Beklagt e an, das eigentliche Problem sei gar nicht die Felshärte gewesen, sondern der von der Klägerin verwendete Abbauhammer respektive die ungünstige Angriffsfläche für den Ausbruch (act. 17 Rz. 39; act. 31 Rz. 40 ff.). An der Bausitzung vom 22. April 2013 sei, so die Beklagte, der Baugrund kein Thema gewesen (act. 17 Rz. 19). Mit den klägerischen Annahmen zu den Gesteinsfestigkeiten in der " Beurteilung geologischer Unterlagen D._____ Teilerneuerung Sohle " (act. 3/20) sei sie vor - 16 - Vertragsabschluss nicht konfrontiert worden (act. 17 Rz. 34). Das Thema Geol o- gie in Verbindung mit Verzögerungen sei von der Klägerin erstmals mit Schreiben vom 23. Mai 2013 erwähnt worden, wobei diesem eine Abmahnung von ihrer Sei- te vorangegangen sei (act. 31 Rz. 5; act. 3/15-16). An der Bausitzung vom 27. Mai 2013 habe die Klägerin (auch) eine angeblich abweichende Geologie an- geführt, was im Protokoll vermerkt worden sei (act. 31 Rz. 31; act. 3/24 [Ziff. 4 S. 2 f.]). Was die SIA -Normen 199 und 197 anbelangt, führt die Beklagte an, bei einem Projekt, wie dem vorliegenden, bei welchem aufgrund von minimalem Felsabtrag und Ersatz des Fahrbahnunterbaus keine Gefährdung des Gebirges und der Bauausführung zu erwarten sei, werde jeweils auf eine Beurteil ung der Geologie verzichtet. Es erfolge nur eine Beschreibung des Baugrunds . Zusammengefasst stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, dass die Baugrundbeschreibung den branchenüblichen Standards sowie den SIA -Normen 197, 199 und 267 entspr o- chen habe (act. 31 Rz. 17 ff.). 2.4.1.3. Rechtliches Im Zusammenhang mit der Ausschreibung nach der SIA -Norm 118 [1977/1991] hat der Bauherr nach Art. 5 Abs. 2 insbesondere die Beschaffenheit des Ba u- grundes zu ermitteln. Der Baugrund setzt sich aus verschiedenen Boden- und Gesteinsschichten zusammen, wobei für die Planung und Ausführung eines Ba u- werks die Eigenschaften des Baugrunds entscheidend sind ( SPIESS/HUSER, Handkommentar SIA-Norm 118, 2014, N. 43 zu Art. 5). Fels ist keine homogene Masse. Er setzt sich aus verschiedenen unterschiedlich harten, verklebten oder verkitteten Steinen zusammen, kann geschichtet sowie mit wasserführenden Schichten und Hohlräumen durchsetzt sein ( S PIESS/HUSER, a.a.O., N. 48 zu Art. 5). Die Kenntnis der Beschaffenheit des Baugrundes ist u.a. Voraussetzung für die Wahl des geeigneten Bauverfahrens ( SPIESS/HUSER, a.a.O., N. 58 zu Art. 5). Da eine exakte und lückenlose Untersuchung des Baugrundes enorm aufwendig, praktisch kaum möglich und insb esondere aus Kostengründen nicht zweckmässig ist, sind die Grundlagen der Planung und Ausführung eines Ba u-- 17 - werks hinsichtlich Baugrund zwangsläufig lückenhaft und ungenau ( SPIESS/HU- SER, a.a.O., N. 60 zu Art. 5). Werden bestimmte Baugrundverhältnisse oder E igenheiten der Bausubstanz, die sich auf die Ausführungskosten auswirken, in den Ausschreibungsunterlagen überhaupt nicht oder nicht richtig angegeben, so sind die betreffenden Angaben grundsätzlich "mangelhaft" im Sinne des Art. 58 Abs. 2 SIA -Norm 118 [1977/1991] (GAUCH/STÖCKLI, in: Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017, N. 12.3 zu Art. 58). Die in dieser Bestimmung statuierte Ver- schuldensfiktion ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich der Unternehmer auf sachverständige Anga ben zu Baugrund und Bausubstanz verlassen dürfen soll (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., N. 13.3 zu Art. 58; Urteil des Bundesgerichts 4A_213/ 2015 vom 31. August 2015 E. 4.4.2). 2.4.1.4. Würdigung Wie erwähnt, stützt sich die Klägerin auf vier Ursachen für den zu vergütenden Mehraufwand. Im Gegensatz zu den anderen Ursachen, namentlich den ang e- ordneten Feiertagen oder geologischen Untersuchungen, ist in Bezug auf den Baugrund nicht ohne Weiteres ersichtlich, wie die Klägerin den geltend gemac h- ten (zeitlichen) Mehraufwand berechnen will. Die unter dem Stichwort Bauablauf- störungen zusammengefassten Verzögerungen/Schwierigkeiten weisen bekann- termassen häufig mehrschichtige und komplexe Gründe auf, was auch hinsich t- lich der prozessualen Voraussetzungen zu berücksichtig en ist . Nichtsdestotrotz müssen die einzelnen geltend gemachten Ursachen nachvollz iehbar quantifizier- bar sein, nur schon um die notwendige Voraussetzung der Kausalität im Einzel- nen beurteilen zu können. Der Bauablauf muss sich nachträglich hinreichend g e- nau rekonstruieren lassen (vgl. R OLAND HÜRLIMANN, a.a.O., S. 829). Vorliegend wird nota bene die Kausalität zwischen unzureichenden Informationen über den Baugrund einerseits und Verzögerungen/Mehraufwand andererseits von der B e- klagten explizit bestritten (v gl. act. 31 Rz. II.3). Das Erfordernis der Kausalität er- übrigt sich nicht etwa, nur weil ein gewisser, tatsächlich vorgefundener Baugrund im Allgemeinen, d.h. gestützt auf einschlägige Erfahrung aufwändiger abzubauen ist. - 18 - Selbst unter der Annahme, dass der konkret vorgefundene Baugrund beim Abbau effektiv zu Mehraufwand der Klägerin geführt hat, ist weder dargetan noch plaus i- bel, dass dies bei 100 % der Arbeiten der Fall gewesen wäre: Aus der im Recht befindlichen Korrespondenz, welcher zu entnehmen ist, dass der Baugrund offen- bar – trotz Beginn der (Unterfangungs-)Arbeiten anfangs April 2013 (act. 1 Rz. 77; act. 17 Rz. 18) – bis zum 23. Mai 2013, d.h. über einen Monat, gar kein Thema war (act. 3/16), legt eher das Gegenteil nahe . Unbestrittenermassen wird erst im Schreiben vom 23. Mai 2013, und dort auch eher pauschal, die "Geologie" als Teilursache des Verzugs erwähnt (act. 3/16). Im Schreiben vom 14. August 2014 erwähnte die Beklagte, seitens der Klägerin sei bestätigt worden, dass die in den Besonderen Bestimmungen NPK 102 Pos. 321.100 aufgeführten Baugrundang a- ben ( Mergel und Sandstein) tatsächlich angetroffen worden sei en. Im gleich en Schreiben und einem weiteren, vorangegangenen Schreiben vom 17. Dezember 2013 bestätigte die Beklagte aber ebenfalls ein Vorkommen von Nagelfluh (neben den unbestrittenermassen gefundenen Stahlträgern und Eisenbahnschwellen) : "[…] sowie für die Erschwernisse durch den Nagelfluhfels im Unterfangungsbe- reich auf den ersten 40m links der Bahn […]" (act. 3/22 [S. 2]; act. 3/21 [S. 1]). Diese Ausführungen, auf welche die Klägerin nicht konkret eingeht, lassen darauf schliessen, dass neben Mergel und Sandstein wohl auch anderes Gestein ange- troffen wurde, jedoch nicht durchwegs bei allen Arbei ten. Laut den Angaben der Beklagten war dies anscheinend nur auf einer Strecke von 40m der Fall – dies no- ta bene bei einer gesamten Tunnellänge von rund 1.5 km . Dass bei derartigen Arbeiten nicht auf jedem Meter genau derselbe Baugrund angetroffen wird, ist oh- ne Weiteres nachvollziehbar. Gewisse Darstellungen der Klägerin deuten in die gleiche Richtung. So führt sie zumindest sinngemäss aus , den einzelnen Tages- rapporten lasse sich ihre Leistung bei erwarteter und abweichender Geologie ent- nehmen (act. 25 Rz. 61 und Rz. 74), verzichtet a llerdings vollständig darauf, die tatsächlich durch den Faktor "Baugrund" verursachten zeitlichen Verzögerungen im Einzelnen darzutun . Vielmehr begnügt sie sich damit, sinngemäss von einer unteilbaren Kombination der Ursachen auszugehen (act. 25 Rz. 24, Rz. 51). Mit- hin stellt sie sich auf den Standpunkt , die Kosten könnten nicht nach deren Ent- stehungsursache aufgeschlüsselt werden (act. 1 Rz. 137; act. 25 Rz. 68). Der - 19 - Auffassung der Klägerin, es sei unerheblich, inwiefern die mangelhafte Beschrei- bung des Baugrundes einerseits oder aber die Verletzung von Mitwirkungspflic h- ten der Beklagten andererseits zu Verzögerungen geführt hätten , da ohnehin ein Übereinkommen zwischen den Parteien zu den insgesamt zu treffenden Mas s- nahmen vorgelegen habe, sind die Überlegungen in Ziff. 2.3.4. der Erwägungen entgegenzuhalten. Demnach lässt sich zumindest ein Übereinkommen betreffend zu vergütende (Beschleunigungs -)Massnahmen nicht erstell en. Weshalb hier gänzlich vom Erfordernis einer genügenden Darlegung und Substantiierung der Ursache (Baugrund) zum einen und der entsprechenden Auswirkung (Mehrau f- wand und Mehrkosten) zum anderen abgesehen werden soll, ist – entgegen der Meinung der Klägerin – nicht einzusehen. Immerhin liegt die Beweislast gemäss Art. 8 ZGB grundsätzlich unverändert bei ihr. Den offensichtlichen Schwierigkei- ten, die Kausalität zwischen konkreten Mehrkosten und konkreten Ursachen im Einzelnen exakt nachzuweisen, hätte allenfalls durch Heranziehen einer Ref e- renzstrecke begegnet werden können. Die Klägerin selbst stellte in ihren Ausfüh- rungen etwa einen Bezug zur Geologie der (erheblich kürzeren) Tunnels eite F._____ her (vgl. act. 25 Rz. 9 und Rz. 59). Ferner legte sie schon der Kalkulation ihres Angebots eine Referenzstrecke zugrunde ( H._____-Tunnel; vgl. act. 3/23 S. 3). Solche Angaben der Klägerin in ihrer Rechtsschrift blieben jedoch zu vage und erfolgten ohne konkrete Quantifizierung , weshalb nicht darauf abgestellt wer- den kann. Weder aus der von der Klägerin angeführten Auflistung der Arbeitszeitverluste und Schichtausfälle (act. 1 Rz. 60) noch aus der Ganglinie der täglichen Aus- bruchsleistungen (act. 1 Rz. 75) lässt sich ein näherer Zusammenhang zwischen Baugrund und Arbeitsfortschritt bzw. - verzögerung entnehmen. Ebenso wenig lassen die unter dem Titel Berechnung des Mehrvergütungsanspruchs getätigten Ausführungen der Klägerin (act. 1 Rz. 79 ff.) Schlüsse hinsichtlich der Frage zu, welcher Teil des Mehraufwandes/Mehr kosten auf den Baugrund zurückgeführ t werden kann. Genauso wenig erlauben – soweit ersichtlich – die vorgelegten Bei- lagen, insbesondere die Tagesrapporte (vgl. act. 3/17; act. 3/25), eine solche Zu- ordnung. Ohnehin müssten für deren Berücksichtigung zunächst entsprechende Behauptungen in den Rechtsschriften vorhanden sein (vgl. BGE 144 III 519 - 20 - E. 5.2.1 = PRA 108 [2019] Nr. 87). Aufgrund dieser Feststellungen kann letztlich dahingestellt bleiben, welche Geologie (Mergel, Kalksandstein, Nagelfluh) im frag- lichen Tunnelteilstück E._____ effektiv angetroffen wurde. Das Einholen eines Gutachtens sowie die Prüfung der weiteren von der Klägerin angeführten Punkte erübrigen sich damit ebenfalls. 2.4.2. Eisenbahnschienen 2.4.2.1. Unbestrittener Sachverhalt Nach übereinstimmender Darstellung der Parteien handelt es sich bei den im Ausbruchsprofil gefundenen Eisenbahnschienen bzw. -schwellen um unvorher- sehbare Erschwernisse, da diese so nicht in den Submissionsunterlagen erwähnt wurden (act. 1 Rz. 67; act. 17 Rz. 59; act. 25 Rz. 53). Dass der durch den Ausbau der Schienenstücke verursacht e Mehraufwand zu vergüten ist, wird von der B e- klagten im Grundsatz nicht bestritten (act. 17 Rz. 106). 2.4.2.2. Wesentliche Parteivorbringen Die gefundenen Eisenbahnschienen hätten, so die Klägerin , die Arbeiten behi n- dert und zu Mehraufwendungen geführt. Nicht nur habe ihre Entfernung zusätzlich Zeit benötigt, sondern es sei darüber hinaus das ordentliche Bauprogramm stillge- legt gewesen. Der erforderliche Zusatzaufwand für die Beschleunigungsmas s- nahmen sei zu vergüten, was bisher nicht gemacht worden sei ; die Abgeltung in Regie sei abgelehnt worden (act. 1 Rz. 67; act. 25 Rz. 52, Rz. 79 und Rz. 93). In Bezug auf die Eisenbahnschienen im Ausbruchsprofil veranschlagt die Klägerin vom 7.-24. April 2013 insgesamt 28 Ausfallstunden (act. 1 Rz. 60; act. 25 Rz. 18, Rz. 49; act. 3/17; act. 3/23; act. 3/25). Die zu vergütenden Beschleunigung s- massnahmen entsprächen dem tatsächlichen Aufwand einschliesslich Risiko und Gewinn (act. 25 Rz. 74). Die Beklagte stellt in Abrede, dass der Baufortschritt durch die Eisenbahnschi e- nen verzögert worden sei. Der behauptete Zeitverlust von 28 Stunden sei über- setzt und nicht ausgewiesen; Beschleunigungsmassnahmen seien keine erforder- lich gewesen (act. 17 Rz. 59; act. 31 Rz. 27). Nachdem sich die Beklagte noch in - 21 - ihrer Klageantwort auf den Standpunkt gestellt hatte, es seien alle Ansprüche u n- ter dem Titel der Eisenbahnschwellen bereits vergütet worden (act. 17 Rz. 59, Rz. 91, Rz. 106), hält sie anlässlich der Replik dafür, dass die Arbeiten für dieje- nigen Teile der vorgefundenen Eisenbahnschienen, die während der Totalsperre des Bahnbetriebs im Sommer 2013 im Zusammenhang mit der Absenkung der Tunnelsohle entfernt worden seien, von der Klägerin in Regie verrechnet und von ihr (der Beklagten) vergütet worden seien. Die Arbeiten betreffend diejenigen Tei- le der Eisenbahnschienen, die bereits im April 2013 im Zusammenhang mit den Unterfangungsarbeiten während der Nachtintervalle ausgebaut worden seien, seien noch gar nicht in Rechnung gestellt worden (act. 31 Rz. 64). Mit Verweis auf den Tagesrapport Nr. 25 vom 7. auf den 8. April 2013 (act. 3/25) behauptet die Beklagte weiter, es seien 10 Personen, und damit mehr als 8 Pe r- sonen, für die Arbeiten eingesetzt worden. Die zeitlichen Behinderungen durch Eisenbahnschienen im Aushubprofil beschränkten sich auf die Schicht vom 7./8. April 2013 (act. 31 Rz. 13 f.). In den weiteren Tagesrapporten sei in der frag- lichen Spalte stets der Wert "0 Stunden" verzeichnet. E s handle sich um ordentl i- che, mit der Bauleitung abgesprochene Regiearbeiten, die mit zusätzlichem Per- sonal ausgeführt worden seien und den Schichtablauf nicht zusätzlich behindert hätten (act. 31 Rz. 14; act. 3/25). Selbst in dieser Schicht hätten die Aushubarbei- ten aber normal im Umfang von 43,5 Std. erbracht werden können. Der behaupte- te Zeitverlust habe nur 9 Std. betragen, was über die ganze Vorphase gesehen innerhalb des Terminprogramms habe aufgeholt werden können und keine B e- schleunigungsmassnahmen nötig gemacht habe, zumal noch ein Reservetag ei n- gerechnet worden sei (act. 31 Rz. 65). 2.4.2.3. Würdigung Da sich der vorliegende Prozessgegenstand ausschliesslich auf die sogenannte Vorphase bis zur Totalsperre ( 4. März 2013 bis 18. Juli 2013) bezieht, ist uner- heblich, inwiefern bereits eine Vergütung für die Arbeiten während der Totalsperre geleistet wurde (vgl. act. 31 Rz. 64). Wie bereits erwähnt, stellt die Beklagte nicht grundsätzlich in Abrede, dass wegen der unerwartet gefundenen Eisenbah n- schienen eine (zusätzliche) Vergütung geschuldet ist, sie bestreitet allerdings den - 22 - von der Klägerin angeführten Zeitverlust bzw. den geltend gemachten Aufwand und das Erfordernis von Beschleunigungsmassnahmen. Offensichtlich geht es der Klägerin lediglich um eine Entschädigung der geltend gemachten 28 Ausfallstun- den. Eine Vergütung der Arbeiten an si ch fordert sie scheinbar nicht ; so führt sie selber aus, sie habe eine Abgeltung der Arbeiten in Regie abgelehnt (vgl. act. 25 Rz. 52). Wie die Beklagte zu Recht einwendet, lässt sich den von der Klägerin angeführten Tagesrapporten Nr. 31-38 – abgesehen von Nr. 25 (dazu sogleich) – unter der Rubrik "Erschwerniss durch Eisenbahnschinen" [sic!] jeweils der Eintrag "0" Stunden entnehmen. Wie die Klägerin unter Verweis auf diese Tagesrapporte auf die entsprechenden Ausfallstunden schliess en will, ist nicht nach vollziehbar, legen diese von ihr ins Recht gelegten Unterlagen doch den gegenteiligen Schluss nahe. Im Tagesrapport Nr. 25 dagegen werden unter derselben Rubrik 9 Stunden verzeichnet. Ob es sich bei diesen 9 Stunden effektiv um zu vergütende Beschleunigungsmassnahmen handelt oder ob diese, so die Beklagte, ohne We i- teres im Bauprogramm hätten aufgeholt werden können, kann offen bleiben, nachdem die Klägerin bereits ihre Vergütungsforderung bezüglich 28 Ausfallstun- den nicht exakt beziffert hat. Abgesehen davon, dass demzufolge bereits substan- tiierte und konkrete Behauptungen fehlen, wäre auch nicht erkennbar, inwiefern sich aus der von der Klägerin gemachten Gesamtberechnung des Mehrverg ü- tungsanspruchs ohne Weiteres die Grundlagen für bloss 9 Ausfallstunden erui e- ren liessen: In der Klagebegründung findet sich ab Rz. 79 wohl eine Gesamtbe- rechnung zu (i) Personal, (ii) Inventar und (iii) Zusatzinstallationen. Aus den kläge- rischen Aufstellungen lassen sich ferner für die einzelnen Positionen Beträge pro Stunde eruieren, so z.B. hinsichtlich Löhne. Wie indes aus der Gesamtberec h- nung eine Vergütung pro "Ausfallstunde", respektive 28 oder 9 Stunden, punkto Zusammensetzung von Personal -, Inventar - und Zusatzinstallationskosten be- rechnet werden soll te, bleibt unklar. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt blei- ben, ob sich anhand der von der Klägerin präsentierten Aufwandvergütung an sich ordnungsgemäss Nachtragspreis e ermitteln l iessen (vgl. BGE 143 III 545 E. 4.4.4.2 f.). - 23 - 2.4.3. Fazit In Bezug auf die ins Feld geführten abweichenden Gesteinshärten unterlässt es die Klägerin bereits, das konkret vorgefundene Gestein plausibel mit dem jeweils daraus folgenden Mehraufwand und den kausalen Mehrkosten im Einzelnen zu verknüpfen. Obwohl sich dagegen – zumindest teilweise – ein Zeitverlust infolge vorgefunde- ner und auszubauender Eisenbahnschienen erstellen lässt, scheitert das kläger i- sche Begehren hier daran, dass sich aus den Darstellungen der Klägerin keine massgeblichen und substantiierten Behauptungen zur Berechnung einer Vergü- tung finden. 2.5. Verkürzung der Ausführungszeit (Arbeitszeitverluste/Schichtausfälle) 2.5.1. Unbestrittener Sachverhalt Die Klägerin führt zusammengefasst an, es sei durch einseitige Anordnungen der Beklagten oder durch Umstände, die nicht sie zu vertreten gehabt habe, zu A r- beitszeitverlusten gekommen durch: (i) Behinderungen der C._____ Fachdienste Fahrleitungsbau und Kabelbau , (ii) von der Beklagten angeordnete, aber nicht vorgesehene Feiertage, (iii) von der Beklagten angeordnete Untersuchungen der Felsqualität (act. 1 Rz. 60 ff.). Von der Beklagten wird an sich nicht bestritten, dass diese angeführten Umstände tatsächlich eingetreten sind. Abgesehen von der explizit bestrittenen Behinderung durch Fachdienste, stellt die Beklagte auch nicht (substantiiert) in Abrede, dass diese Umstände zu Zeitverlusten betreffend die Arbeiten der Klägerin im Tunnel auf Seite E._____ geführt haben (act. 1 Rz. 64 f. und 70; act. 17 Rz. 57 f. und 60). 2.5.2. Wesentliche Parteistandpunkte (i) Behinderungen der Fachdienste Fahrleitungsbau und Kabelbau der Beklagten Verschiedentlich sei sie, so die Klägerin , durch Fahrleitungs- und Kabelarbeiten der Beklagten in der Ausführung ihrer A rbeiten behindert worden, was zu mehr e- ren Ausfallstunden geführt habe (act. 1 Rz. 62). Sie stützt sich auf diverse Tages-- 24 - rapporte und stellt sich auf den Standpunkt, entsprechend den Tagesrapporten Nr. 12, 13, 15- 19 und 22 hätten die Behinderungen nachweisl ich auch auf Seite E._____ stattgefunden; soweit nur von Behinderungen auf Seite F._____ und nicht E._____ die Rede sei, könne es sich dabei nur um ein unbereinigtes, redak- tionelles Versehen handeln (act. 25 Rz. 48; act. 3/17). Zum strittigen Punkt der Behinderung durch ihre Fachdienste stellt sich die B e- klagte auf den Standpunkt, es sei nicht dargetan, dass die beanstandeten Behi n- derungen (auch) die Seite E._____ betroffen hätten (act. 17 Rz. 54). Hierzu stützt sie sich auf Feststellungen im Protokoll vom 25. März 2013 sowie das Protokoll der folgenden Bausitzung vom 22. April 2013 (act. 31 Rz. 60; act. 3/ 13-14). Be- stritten sei, dass die eigentlichen Unterfangungsarbeiten bereits Ende März 2013 hätten starten sollen, vielmehr hätten die Parteien gemeinsam den Termin für den Beginn dieser Arbeiten auf die Schicht von 3./4. April 2013 gelegt (act. 17 Rz. 55). Nachdem ein Arbeitszeitverlust von 7,5 Stunden beziffert worden sei, bleibe es das Geheimnis der Klägerin, wie daraus eine angebliche Verzögerung von einer ganzen Woche auf das Bauprogramm hätte resultieren sollen (act. 17 Rz. 56). (ii) von der Beklagten angeordnete, aber nicht vorgesehene Feiertage Obschon die Nacht vom 28. auf den 29. März 2013, so die Klägerin, gemäss den Besonderen Bestimmungen explizit als Arbeitsschicht vorgesehen gewesen sei, habe die Beklagte ihr das Arbeiten damals untersagt. Das Gleiche gelte bezüglich der Nacht auf den 1. Mai 2013, welche ausdrücklich nicht als Arbeitsschicht aus- geschlossen gewesen sei, und zwar weder von der Beklagten, noch durch den geltenden Arbeitszeitkalender des Kantons St. Gallen (act. 1 Rz. 65 f.; act. 3/24). Nicht ein einzelnes losgelöstes Element habe den Rückstand gegenüber dem Bauprogramm bewirkt, sondern es sei die Summe von Faktoren gewesen. Zudem seien während der Unterfangungsarbeiten gerade keine Reserven und Pufferzei- ten eingeplant gewesen, weshalb auch kein Spielraum bestanden habe, einen Verzug aufzuholen (act. 25 Rz. 51). Die Beklagte wendet ein, die Klägerin blende aus, dass der Rückstand gegenüber dem verbindlichen Terminprogramm auf Seite E._____ Anfang Juni 2013 ganze - 25 - drei Wochen betragen habe, wobei die zwei behaupteten Schichtausf älle diesen enormen Verzug nicht zu erklären vermöchten, zumal die Klägerin noch Reserven und Pufferzeiten eingeplant gehabt habe (act. 17 Rz. 58). Ein Reservetag sei in der Vorphase vorgesehen gewesen (act. 31 Rz. 63 und 57). (iii) von der Beklagten angeordnete Untersuchungen der Felsqualität Die Klägerin bringt vor, aufgrund der zwischen den Parteien entstandenen Di s- kussion über die Diskrepanz zwischen ausgeschriebener und angetroffener Ge o- logie habe die Beklagte während zwei Nachtschichten Untersuchungen und A b- klärungen durchführen lassen, w as sie in der Arbeitsausführung behindert und ebenfalls zu Verzögerungen geführt habe (act. 1 Rz. 70). Jede Schicht, welche nicht gemäss Bauprogramm habe durchgeführt werden können, habe unmittelbar zu einem Zeitverlust geführt, welcher nur mit Beschleunig ungsmassnahmen wie- der habe aufgefangen werden können. Für die kausalen Aufwände der von der Beklagten veranlassten Beschleunigungsmassnahmen habe diese einzustehen (act. 25 Rz. 55). Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, soweit Ausfallstunden entstan den sein sollten, was nicht nachgewiesen sei, so hätte die Klägerin sich diese selber zuzuschreiben. Die Untersuchungen/Abklärungen seien im Übrigen rechtzeitig im Voraus angekündigt worden, womit sich die Klägerin hätte organisieren können (act. 17 Rz. 60). 2.5.3. Würdigung (i) Behinderungen der Fachdienste Fahrleitungsbau und Kabelbau der Beklagten Wie die Beklagte zum strittigen Punkt betreffend Behinderungen durch ihre Fac h- dienste zutreffend festhält, lässt sich weder aus den entsprechenden Protokollen noch den von der Klägerin angeführten Tagesrapporten erstellen, inwiefern auf Seite E._____ solche Behinderungen erfolgt sein sollen, was aber letztlich – wie sogleich zu zeigen ist – offen bleiben kann. Obschon es offenbar wirklich zu A r- beitszeitverlusten gek ommen ist, bleibt wiederum unklar, wie im Einzelnen eine Vergütung berechnet werden soll, wenn die Klägerin, wie bereits beim Thema - 26 - Entfernung der Eisenbahnschienen gesehen (vgl. oben Ziff. 2.4.3.) , lediglich die Grundlagen für eine Gesamtberechnung des Mehrvergütungsanspruchs von total CHF 953'841.07 präsentiert. Die Auflistungen der Klägerin hinsichtlich Personal, Inventar und Zusatzinstallationen (siehe act. 1 Rz. 87, Rz. 91, Rz. 93; act. 3/25- 26) sind weder selbsterklärend noch lassen sie keinen Spielraum für Interpretati- onen. Beides wäre jedoch erforderlich, um ausgehend von diesen Auflistungen im Sinne substantiierter Behauptungen auf die Vergütung für einzelne Stunden, Tage oder Schichten schliessen zu können. (ii) von der Beklagten angeordnete, aber nicht vorgesehene Feiertage Nachdem die Beklagte die beiden Schichtausfälle vom 28. /29. März 2013 und 30. April/1. Mai 2013 an sich nicht ernsthaft bestreitet, sind diese zwar als erstellt zu erachten. Es kann allerdings auf die soeben erfolgten Ausführungen bezüglich nicht eruierbarer Vergütungsforderung verwiesen werden. In der Konsequenz kann mangels Berechnungsgrundlage keine Vergütung für die beiden Schichtaus- fälle berechnet werden. (iii) von der Beklagten angeordnete Untersuchungen der Felsqualität Abgesehen davon, dass die Klägerin die behaupteten Behinderungen und die da- raus folgenden kausalen Verzögerungen nicht näher darlegt, lassen die fehlenden Berechnungsgrundlagen eine Berechnung bzw. Zusprechung einer Vergütung abermals nicht zu. 3. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Zwischen den Parteien war eine feste Vergütung für die streitgegenständliche Tunnelsanierung vereinbart, welche unbestrittenermassen rechtzeitig abgeschlos- sen werden konnte. Die Klägerin fordert eine sogenannte Mehrvergütung zufolge getroffener Beschleunigungsmassna hmen. Zunächst lässt sich aus den von der Klägerin angeführten Dokumenten keine Einigung der Parteien auf vergütungs- pflichtige zusätzliche Vorkehren ("Beschleunigungsmassnahmen") erhärten. In Bezug auf den zentralen Standpunkt der Klägerin, aufgrund von härterem Gestein sei ihr von der Beklagten zu ersetzender Mehraufwand/Mehrkosten entstanden, - 27 - fehlt es bereits an massgeblichen Ausführungen, welche eine Beurteilung der Kausalität zuliessen. Namentlich mangelt es an Behauptungen, auf welcher Str e- cke, welches Gestein, zu welchem zusätzlichen Aufwand geführt hat. Die Ansicht der Klägerin, es könne im Einzelnen darauf verzichtet werden, die verschiedenen Ursachen (Beschreibung des Baugrunds, Verletzung von Mit wirkungspflichten) den entsprechenden Verzögerungen zuzuordnen, ist nicht zu teilen. Ein klägeri- scher Anspruch entfällt ; insbesondere das Einholen eines Gutachtens erübrigt sich damit. Unter Berufung darauf, die Kosten der getroffenen ( Beschleunigungs-)Massnah- men könnten nicht nach deren Entstehungsursache aufgeschlüsselt werden, stellt die Klägerin lediglich eine Gesamtberechnung ihrer Vergütungsforderung dar. Da ihre Auflistungen und Berechnung weder selbsterklärend noch ohne Interpretat i- onsspielraum s ind, kann daraus indes nicht ohne Weiteres auf die zutreffende Vergütung für einzelne Arbeitsstunden, Schichten, etc. geschlossen werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich – ungeachtet dessen, dass es teilweise unbestritt e- nermassen zu Verzögerungen/Behinderungen gekommen ist – keine Vergütungs- forderung in Bezug auf vorgefundene Eisenbahnschienen, Behinderungen durch Fachdienste, angeordnete Feiertage sowie Schichtaus fälle für geologische Unter- suchungen dartun. Damit erübrigt sich auch ein Beweisverfahren (v gl. Urteil des Bundesgerichts 4A_125/2017 vom 20. November 2017 E. 4, nicht publ. in BGE 143 III 545). Der Klägerin ist zusammengefasst keine (zusätzliche) Vergütung z u- zusprechen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Gerichtskosten Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenver- ordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der - 28 - Streitwert unbestrittenermassen CHF 850'000.– (act. 1 Rz. 3; act. 17 Rz. II.1). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 27'800.– festzusetzen und de r Klägerin aufzuerlegen. Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu decken. 2. Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwalts - gebühren vom 8. September 2010 festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient; für jede zusätzliche Verhandlung und jede weitere Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Aufgrund des Streitwertes von CHF 850'000.– sowie in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV beträgt die Parteientschädigung rund CHF 41'000.–. Die Beklagte hat keinen Mehrwerts teu- erzuschlag beantragt. Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 27'800.–. 3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr ge- leisteten Kostenvorschuss gedeckt. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 41'000.– zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder - 29 - Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 850'000.–. Zürich, 21. Dezember 2020 Handelsgericht des Kantons Zürich Präsident: Roland Schmid Gerichtsschreiber: Christian Markutt