B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i ch t T ri b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T ri b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T ri b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Entscheid bestätigt durch BGer mit Urteil vom 19.12.2023 (1C_646/2022) Abteilung I A-2231/2021 U r t e i l v o m 2 6 . O k t o b e r 2 0 2 2 Besetzung Richter Maurizio Greppi (Vorsitz), Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot, Richterin Christine Ackermann, Gerichtsschreiberin Flurina Peerdeman. Parteien 1. Theler KBW Susten AG, Bahnhofstrasse 5, 3942 Raron, 2. Kies & Zementprodukte AG, Theler AG, Bahnhofstrasse 28, 3942 Raron, beide vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Ralph van den Bergh, Beschwerdeführerinnen, gegen Kanton Wallis, handelnd durch das Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt, Dienststelle für Nationalstrassenbau, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Beschwerdegegner, Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, Bundeshaus Nord, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Nationalstrassen; Ausführungsprojekt N9 Abschnitt Siders – Gampel. A-2231/2021 Seite 3 Sachverhalt: A. Mit der Teilstrecke Siders Ost – Leuk/Susten Ost wird die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Oberwallis abgeschlossen. Diese Teilstrecke tangiert das Pfynwaldgebiet, das insbesonder e im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk mäler von nationaler Bedeutung aufgenom- men ( BLN-Objekte Nr. 1716 Pfynwald – lllgraben und Nr. 1714 Bergji – Platten) und als Auengebiet von nationaler Bedeutung (Nr. 133 Pfynwald) ausgewiesen ist. Die Theler KBW Susten AG betreibt in der Gemeinde Leuk ein Kies- und Betonwerk am westlichen Standort und ein zweites Werk am neueren öst- lichen Standort am Ufer der Rhone (Rotten). Letzteres wurde als B auin- stallationsplatz errichtet. Eigentümerin des westlichen Werks ist die Kies & Zementprodukte AG, während die Theler KBW Susten AG Eigentümerin des östlichen Werks ist. Die Grundstücke beider Standorte stehen im Ei- gentum des Kantons Wallis und liegen innerhalb des Auenschutzgebietes. Die Kiesausbeutung erfolgt auf der Grundlage einer jährlichen Bewilligung seitens des Kantons Wallis. Plangenehmigung 1997 B. Am 1. Juni 1988 resp. 23. August 1991 genehmigte der Bundesrat das ge- nerelle Projekt Siders – Leuk West und Leuk West – Gampel. C. C.a In der Folge wurde vom Kanto n Wallis das entsprechende Ausfüh- rungsprojekt zur Nationalstrasse A9 Teilstrecke Siders Ost – Leuk-Susten West und zur Kantonsstrasse T9 Teilstrecke Siders Ost – Susten – Leuk ausgearbeitet. Das Ausführungsprojekt sah vor, dass die Linienführung der A9 weitgehend unterirdisch der bisherigen Kantonsstrasse T9 durch den Pfynwald folgt. Mit dem Projekt wurde die Verlegung der Kantonsstrasse auf das rechte Rottenufer verbunden. Die Kantonsstrasse sollte auf das dortige Trassee der Bahnlinie verlegt werden, die ihrerseits in einem neu zu errichtenden Tunnel geführt wird. Für Letzteres wurde ein eigenes eisenbahnrechtliches A-2231/2021 Seite 4 Verfahren durchgeführt. Gestützt auf Art. 6 und Art. 18 Abs. 1 ter des Bun- desgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur - und Heimatschutz (NHG, SR 541) enthielt der Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) vom Februar 1995 verschiedene Ersatzmassnahmen u.a. betreffend Kiesentnahme im Auenschutzgebiet (Massnahmen 1 und 2) sowie betreffend Errichtung ei- nes Fussgängerstegs bei Milljeren (Massnahme 5). C.b Die Massnahme 1, welche das vorliegende Beschwerdeverfahren be- trifft, hatte gemäss UVB 1995 insbesondere zum Ziel, das Flussbett des Rottens zu verbreitern, um so eine ökologische Aufwertung des Auenge- biets zu erreichen. Sie sah u.a. die Verlegung der Einrichtungen zur Kies- ausbeutung Leuk an den Rand des Auengebiete vor, dies in folgenden Schritten: - Bau eines rückwärtigen Dammes; - Entfernung der Einrichtungen, welche den Ziel en der Revitalisierun g des Auengebietes widersprechen oder durch die Hochwasser des Rot- tens bedroht sind; - Wiederaufbau am Rand des Auengebietes der aus Sicherheitsgründen nötigen Einrichtungen zur Kiesentnahme aus dem Rotten; - lokaler Schutz einzelner nicht versetzbarer Hochspannungsmasten; - Schaffung eines neuen Längenprofils für den Rotten; - Abbau des bestehenden Dammes, um dem Rotten eine natürliche Dy- namik zurückzugeben. Zur Ausgangslage wurde im UVB 1995 dargelegt, dass die Einrichtungen und die Kieslager zwischen Rotten und Damm auf Staatsgrund lägen und eine Fläche v on ca. 3.5 ha benötigen würden. Nach der einschlägige n Rechtsprechung zum Raumplanungsrecht handle es sich um s tandortge- bundene Anlagen. Die Fabrikationsanlagen für Asphaltprodukte würden eine Fläche von ca. 2 ha beanspruchen. Sie seien nicht standortgebunden, weil sie Material aus anderen Abbaustellen veredeln würden. Ferner seien an verschiedenen Orten militärische Anlagen vorhanden und der Sektor werde von Stromleitungen durchquert. Zur Realisierbarkeit der Mass- nahme 1 wurde des Weiteren ausgeführt, dass die Verwirklichung der ge- nannten Schritte in Etappen geschehe und mehrere Jahre benötige. Die Einzelheiten für jede Etappe würden im Hochwasserschutzkonzept festge- legt. Untersuchungen zur Bestimmung eines neuen Längenprofils für den Rotten sowie zur Bestimmung eines neuen Standortes für die Einrichtun- gen zur Kiesentnahme seien im Gang. Langfristig werde das Hochwasser- schutzkonzept Grundsätze über die anzustrebende Hydraulik des Rottens und die entsprechende Kiesentnahme festlegen und dabei sowohl auf den Hochwasserschutz als auch auf den Naturschutz achten. A-2231/2021 Seite 5 C.c Das Ausführungsprojekt wurde zunächst vom Staatsrat des Kantons Wallis am 9. Juli 1997 und später vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 14. Juni 1999 resp. 10. Januar 2001 genehmigt. Die Ersatzmassnahmen gemäss dem Massnahmenkatalog des UVB 1995 bildeten ein en integralen Bestandteil des Projekts. Die Theler KBW Susten AG und die Kies & Zementprodukte AG haben, soweit erkennbar, im damaligen Plangenehmigungsverfahren keine Einsprache erhoben. D. Im Zeitraum vom 10. September 1998 bis 8. September 1999 wies das Kantonsgericht Wallis die gegen die Plangenehmigung erhobenen 14 Be- schwerden ab resp. schrieb sie als durch Rückzug erledigt ab. E. Ab dem Jahr 1999 wurden die Arbeiten im Zusammenhang mit der neuen Kantonsstrasse T9, der Bahnlinie sowie mehreren der neun in der Plange- nehmigung 1997 vorgesehenen Ersatzmassnahmen ganz oder teilweise durch den Kanton Wallis ausgeführt. Staatsratsentscheide betreffend Kiesausbeutung F. Mit Verfügung vom 27. Februar 2002 entschied der Staatsrat des Kantons Wallis, dass u.a. die Bauunternehmung Theler AG bzw. die Kies- und Ze- mentprodukte Leuk-Susten eine provisorische Bewilligung für die Ausbeu- tung von Sand und Kies aus der Rotten am westlichen Standort Leuk bis Ende 2004 erteilt werde, bei stillschweigender jährlicher Erneuerung bis zum Abschluss der Studie betreffend die Sicherheit und die Beziehungen zwischen Fluss und Grundwasser. Der Staatsrat behielt sich das Recht vor, die Bewilligung unter Einhaltung einer 3-monatigen Frist zu beschränken, um den Erfordernissen der Sicherheit und der Umwelt Rechnung zu tragen. G. Am 23. Dezember 2009 erliess der Staatsrat des Kantons Wallis eine wei- tere Verfügung betreffend Kiesausbeutung am westlichen Standort Leuk mit folgendem Dispositiv: "1. Der Kies- und Zementprodukte AG bzw. der Theler AG wird die Bewil- ligung erteilt, mit den bisherigen Installationen im Bereich des Rottens A-2231/2021 Seite 6 von Pfyn gemäss der jährlich von der Sektion Nationalstrassen über- gebenen Programmen und Vorgaben bzw. allfälligen Reglementen des Staatsrates Kies auszubeuten. 2. Die Bewilligung ist bis zum 31. Dezember 2015 gültig. 3. Sollte der Autobahnbau zwischen Siders – Ost und Visp – Ost nach Ablauf dieser Frist noch nicht beendigt sein, verlängert sich die Bewil- ligung stillschweigend um ein Jahr bis zur Fertigstellung der Autobahn. 4. Die Kies- und Zementprodukte AG bzw. die Theler AG hat die beste- henden Anlagen im Pfynwald per 31. Dezember 2015 bzw. unverzüg- lich nach Fertigstellung der Autobahn zu entfernen. 5. Es ist Sache der interessierten Unternehmung, den Neuaufbau von Kiesausbeutungsinstallationen für die Zeit nach 2015 bzw. Fertigstel- lung der Autobahn über ein ordentl iches Raumplanungs-, Baubewilli- gungs- und Konzessionsverfahren gemäss den gesetzlichen Vorgaben prüfen und rechtlich sichern zu lassen." H. Am 12. Mai 2010 erteilte der Staatsrat des Kantons Wallis der Theler KBW Susten AG für den neuen östlichen Standort Leuk die nachstehenden Be- willigungen: "1. Der östlichste Teil der Parzelle Nr. 7521, Plan 26 gelegen auf Gebiet der Gemeinde Leuk, im Eigentum des Staates Wallis, Amt für Natio- nalstrassenbau (vormals Sektion Nationalstrassen), wird als Bauinstal- lationsplatz des Amtes für Nationalstrassenbau für den Bau der Auto- bahn A9 genehmigt. […] 6. Der Theler KBW Susten AG wird die Bewilligung erteilt, im Bereich des Rottens von Pfyn gemäss den Richtlinien des Staatsrats vom 16. Dez. 2009 sowie den jährlich vom Amt für Nationalstrassenbau übergebe- nen Programmen und Vorgaben die erforderlichen Mengen Kies für die Abtiefung der Flusssohle und den Bau der Autobahntunnels der Teil - strecke Visp West – Visp Ost / Südumfahrung und Siders Ost – Leuk Susten West/Ost auszubeuten. 7. Die vorliegend erteilten Bewilligungen sind bis zum Ende der Kiesliefe- rungen für die Tunnelröhren der Teilstrecke Visp West – Visp Ost gül- tig, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2015. 8. Sollte der Tunnel bau zwischen Visp West und Visp Ost nach Ablauf dieser Frist noch nicht beendigt sein, verlängern sich die vorliegenden Bewilligungen stillschweigend um ein Jahr bis zur Fertigstellung der Tunnelröhren dieser Teilstrecke. A-2231/2021 Seite 7 9. Nach Ablauf der Bewilligungen hat die Theler KBW Susten AG die Neu- installationen unverzüglich auf eigene Kosten zu entfernen und die be- anspruchte Fläche gemäss den W eisungen des Staates i nstand zu stellen. 10. Es ist Sache der Theler KBW Susten AG den Weiterbestand der Neu- installationen für die Zeit nach Ablauf der vorliegenden Bewi lligung – falls von ihr gewünscht – über ein ordentliches Raumplanungs - und Baubewilligungsverfahren gemäss den gesetzlichen Vorgaben prüfen und rechtsgültig sichern zu lassen." I. I.a Am 23. Dezember 2020 fällte der Staatsrat des Kantons Wallis folgen- den Entscheid betreffend die beiden Kiesabbaustandorte Leuk: "1. Die mit Staatsratsentscheid vom 23. Dezember 2009 an die Kies - & Zementprodukte AG bzw. die Theler AG erteilte jährlich befristete Be- willigung wird per 1. Januar 2021 nicht mehr verlängert. Die entspre- chenden Anlagen (der alte westliche, untere Standort) sind bis spätes- tens am 31. Dezember 2021 vollständig zurückzubauen. 2. Der Staatsratsentscheid vom 12. Mai 2010 wird wie folgt abgeändert: Die der Theler KBW Susten AG erteilte Bewilligung, mit der zeitlich be- fristeten Bauinstallation A9 Susten i m Bereich des Rottens von Pfyn gemäss den Richtlinien des Staatsrats vom 16. Dezember 2009 sowie den jährlich vom ANSB übergebenen Programmen und Vorgaben Kies aus dem Rotten zu entnehmen, wird befristet bis zur Beendigung der Kieslieferungen für die Tunnelröhren der Teilstrecke Visp West – Visp Ost, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2024. Die mit Staatsrats- entscheid vom 12. Mai 2010 bewilligten temporären Bauinstallationen (der neue östlich, obere Standort) sind anschliessend bis spätestens am 31. Dezember 2025 vollständig zurückzubauen. [...] 4. Einer Beschwerde gegen diese Verfügung wird die aufschiebende Wir- kung entzogen." I.b Am 5. Februar 2021 reichten die Kies- & Zementprodukte AG, die The- ler KBW Susten AG und die Theler AG gegen den Staatsratsentscheid vom 23. Dezember 2020 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Kantonsgericht Wallis ein. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragten sie, die aufschie- bende Wirkung sei wiederherzustellen. Mit Entscheid vom 23. April 2021 wies das Kantonsgericht Wallis das Ge- such um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ab. A-2231/2021 Seite 8 Mit Urteil 1C_344/2021 vom 14. Januar 2022 hiess das Bundesgericht die dagegen erhobene Beschwerde gut, soweit es darauf eintrat, und hob den angefochtenen Entscheid insoweit auf, als der Beschwerde der Beschwer- deführerinnen ans Kantonsgericht gegen Dispositiv Ziff. 1 des Entscheids des Staatsrats vom 23. Dezember 2020 die aufschiebende Wirkung wieder zuerkannt wurde. I.c Am 10. Januar 2022 wies das Kantonsgericht Wallis die Beschwerde vom 5. Februar 2021 ab. In der Beschwerde an das Bundesgericht vom 18. Februar 2022 beantrag- ten die Kies- & Zementprodukte AG, die Theler KBW Susten AG und die Theler AG Bauunternehmung, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuhe- ben und ersuchten, ihrer Beschwerde aufschiebende Wirkung beizulegen. Mit Verfügung 1C_128/2022 vom 29. März 2022 wies das Bundesgericht das Gesuch um aufschiebende Wirkung ab. Das Hauptverfahren vor Bun- desgericht ist derzeit noch hängig. Plangenehmigung 2021 J. Das vom Staatsrat des Kantons Wallis resp. UVEK genehmigte Ausfüh- rungsprojekt zur Nationalstrasse A9 wurde in Folge diverser Änderungen nochmals umfassend überarbeitet. Daraus resultierte das neue generelle Projekt Sierre Est – Leuk/Susten Ost, das der Bundesrat am 8. Oktober 2014 genehmigte. K. Am 30. Mai 2017 reichte der Kanton Wallis beim UVEK das Plangenehmi- gungsgesuch für das neue Ausführungsprojekt A9 Siders Ost – Leuk/Sus- ten Ost zusammen mit dem UVB vom 26. April 2017 ein (Projektteil A). Im Laufe des Verfahrens kam es u.a. zur Vereinigung mit dem vor dem UVEK bereits hängigen Verfahren "A9 Kompensationsmassnahme Fussgänger- weg und -brücke Rotten/Trinkwasserleitung Milljeren" (Projektteil D). L. Mit Plangenehmigu ngsverfügung vom 26. März 2021 genehmigte das UVEK das Ausführungsprojekt des Kantons Wallis mit den Projektteilen A bis H unter Auflagen und entschied über die Einsprachen. A-2231/2021 Seite 9 Betreffend die Errichtung einer Passerelle über den Rotten (Projektteil D) erliess das UVEK u.a. die folgenden zwei Auflagen (Dispositiv Ziff. 4.1.4): "(9neu) Im Rahmen des Detailprojektes ist ein Gesamtschutzkonzept für das BLN-Gebiet Nr. 1716/1714 zu erarbeiten, insbesondere für den Auen- bereich rund um den Standort der Passerelle. Zentral ist die Einhaltung ei- nes Abstandes für die Besucher*innen zu den Brutplätzen des Flussuferläu- fers von mindestens 75 m. Das Gesamtschutzkonzept wird vom ANSB [Amt für Nationalstrassenbau] in enger Zusammenarbeit mit dem BAFU ( [Bun- desamt für Umwelt] Beratung), dem ASTRA ([Bundesamt für Strassen] Ver- antwortung, Federführung), den entsprechenden kantonalen Dienststellen, den kantonalen Sektionen Pro Natura und WWF, mit dem Schweizer Land- schaftsschutz sowie dem Verein "Naturpark Pf yn-Finges" erarbeitet. Die Parkgemeinden sind anzuhören. Das ASTRA unterbreitet das Gesamt- schutzkonzept vor dessen Genehmigung dem BAFU zur Stellungnahme. (10neu) Der Kanton ist verpflichtet, - den rechtzeitigen Abbau der Kieswerke zu koordinieren und zu kontrol- lieren; - im Falle einer Verweigerung des Abbaus seitens der Kieswerkunter- nehmen entsprechende Anordnungen zu treffen und - falls notwendig, den Abbau kostenpflichtig für die Kieswerkunterneh- men vornehmen zu lassen." Auf die Einsprache der Theler KBW Susten AG trat das UVEK nicht ein (Einsprache Nr. 87; Dispositiv Ziff. 7.38). Zur Begründung des Nichteintretensentscheids führte das UVEK zusam- mengefasst aus, dass die Massnahme 1 in der Plangenehmigung 1997 rechtskräftig verfügt und durch den ebenfalls rechtskräftigen Staatsratsent- scheid 2009 grundsätzlich vollzogen worden sei. Das Kieswerk sei spätes- tens am Ende des Autobahnbaus aus dem Pfynwald zu entfernen. An der Position der Theler KBW Susten AG ändere sich mit dem vorliegenden Plangenehmigungsverfahren nichts. Im Hinblick auf die verständlicher- weise geforderte Koordination des Vorgängerprojektes mit dem laufenden Projekt sowie des funktionalen Zusammenhangs der genehmigten Mass- nahmen sei darauf hinzuweisen, dass der Vollzug der Massnahme 1 durch die Staatsratsentscheide 2009/2010 formell erfolgt und durch den Staats- ratsentscheid 2020 bekräftigt worden sei, auch wenn dieser noch nicht rechtskräftig sei. Die definitive noch ausstehende Umsetzung derselben – nämlich der Abbau de r Kieswerke und die Anstreng ung des Sondernut- zungsplanverfahrens (materieller Vollzug) – liege nicht in der Kompetenz des UVEK. Die geforderte umfassende Ent scheidkompetenz stehe der Plangenehmigungsbehörde nicht zu. Ob und inwieweit die raumplaneri- sche, konzessionsrechtliche, bau- und arbeitsrechtliche Bewilligung für ein A-2231/2021 Seite 10 Kieswerk verlängert und/oder definitiv erteilt werde, liege primär in der Zu- ständigkeit des Kantons. Auf diese Anträge sei infolge Nichtzuständigkeit nicht einzutreten. M. Gegen die Plangenehmigung des UVEK vom 26. März 2021 sind beim Bundesverwaltungsgericht insgesamt fünf Beschwerden eingegangen, da- runter die gemeinsam eingereichte Beschwerde der Theler K BW Susten AG und der Kies & Zementprodukte AG (nachfolgend: Beschwerdeführe- rinnen). Die weiteren Beschwerdeverfahren A -1970/2021, A-1997/2021, A-2086/2021 und A-2089/2021 werden vom vorliegenden Verfahren sepa- rat geführt. Die Beschwerdeführerinnen stellten in ihrer Beschwerde vom 11. Mai 2021 die folgenden Rechtsbegehren: "1. In Gutheissung der Beschwerde der Kies - & Zementprodukte AG sei die Einsprache der Kies- & Zementprodukte AG zu entscheiden bzw. zur Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 2. In Gutheissung der Beschwerden sei die Massnahme Nummer 1 der Plangenehmigungsverfügung vom 9. Juli 1997 vollumfänglich als Auf- lage in der angefochtenen Verfügung zu sichern bzw. zu integrieren. 3. Der mit der Realisierung/Ausführung des Projekts beauftrag te Kanton Wallis sei anzuweisen, die Massnahme Nr. 1, also auch die Verlegung des Kieswerkes an den neuen Standort gemäss PGV vom 9. Juli 1997 zu realisieren. 4. Eventualiter sei die Angelegenheit zu neuer Entscheidung an die Vor - instanz zurückzuweisen. 5. Subeventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, ein Projektänderungs- verfahren durchzuführen." In der Begründung beanstandeten die Beschwerdeführerinnen vorab, dass – trotz gemeinsam erhobener Einsprache – nur die Beschwerdeführerin 1 als Einsprecherin in der angefochtenen Plangenehmigung erwähnt werde. Auch wenn darin ein Versehen läge, sei die Beschwerdeführerin 2 nicht angehört worden und die Nichtberücksichtigung ihrer Einsprache stelle eine Rechtsverweigerung dar. In der Hauptsache rügten die Beschwerdeführerinnen, dass das UVEK auf ihre Einsprache hätte eintreten müssen, weshalb eine Rechtsverweigerung vorliege. In der Plangenehmigung 1997 sei als Massnahme 1 verbindlich verfügt worden, dass das Kieswerk vom alten an den neuen Standort zu verlegen sei. Gegenstand sei die definitive Versetzung des Kieswerks und A-2231/2021 Seite 11 nicht dessen Entfernung gewesen. Der neue Standort sei im UVB 1995 parzellenscharf und ohne zeitliche Beschränkung definiert worden. Selbst wenn die erforderlichen Bewilligungen für den östliche n Standort in der Plangenehmigung 1997 gestützt auf Art. 26 des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen vom 8. März 1960 (NSG, SR 725.11) noch nicht erteilt worden wären, bestehe ein Rechtsanspruch darauf, dass die zuständigen Behörden die rechtskräftig verfügte Verlegung des Kieswerks in den dafür notwendigen Verfahren an die Hand nähmen (Art. 5 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Das Verfahren sei nach Art. 25a des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700) zu koordinieren. In der Plangenehmigung 1997 S. 9 habe der Kanton Wallis seine grundsätzliche Unterstützung für die Zonen- planänderung zugesichert. Trotz mehrfacher Mahnungen von ihrer Seite seien die entsprechender Verfahren nicht durchgeführt worden. Dass die Zonenplanung laut den Staatsratsentscheiden 2009 und 2010 ihnen als Private obliegen solle, widerspreche sowohl der gesetzlichen Ordnung als auch der Plangenehmigung 1997. Damit stehe der Grundsatz von Treu und Glauben zur Diskussion. Das Verhalten des Kantons Wallis sei wider- sprüchlich und recht smissbräuchlich. Die Staatsratsentscheide 2009 und 2010 seien vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Betonlieferungen für den Tunnelbau der N9 m it dem neuen K ies- und Betonwerk in kürzester Zeit sichergestellt werden mussten. Die definitive Verlegung der Kieswerke gemäss Massnahme 1 sei dadurch nicht vollzogen worden. Die Staatsrats- entscheide seien nur deshalb rechtskräftig geworden, weil sie davon aus- gehen durften, dass im Anschluss an die provisorischen Bewilligungen der definitive Zustand gemäss Plangenehmigung 1997 im Zonenplanungsver- fahren erlangt werde. Mit dem Staatsratsentscheid 2020 sei die Grundlage für den Betrieb des Kieswerks entzogen worden. Es handle sich hier jedoch um eine punktuelle kantonale Verfügung, deren Rechtsschutz nicht ohne den Gesamtzusammenhang erfolgen könne. Die kantonalen und kommu- nalen Behörden würden nach wie vor keine Bereitschaft zeigen, die Rechtsverweigerung auf zugeben. Für den rechtmässigen Vollzug der Plangenehmigung 1997 sei das UVEK verantwortlich. Die nun zu verzeichnende faktische Einschränkung der Massnahme 1 auf die ausschliessliche Entfernung des Kieswerks, so die Beschwerdeführe- rinnen in der weiteren Be gründung, stelle eine wesentliche Projektände- rung im Sinne von Art. 15 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Novem- ber 2007 (NSV, SR 725.111) dar. Die Änderung sei im Stillen erfolgt, ohne ihnen den erforderlichen Rechtsschutz einzuräumen und ein faires Verfah-A-2231/2021 Seite 12 ren nach Art. 29 BV zu garantieren. In ihr Eigentum werde entschädigungs- los eingegriffen. Die verfassungsmässig geschützte Eigentumsgarantie werde unterlaufen, da sie im festen Vertrauen auf die Plangenehmigung 1997 hohe Investitionen in das neue Kieswerk getätigt hätten. In der ange- fochtenen Plangenehmigung hätte das UVEK den Vollzug der Mass- nahme 1 zumindest mit einer Auflage sicherstellen oder dann über die we- sentliche Projektänderung verfügen müssen. In beiden Fällen sei es unzu- lässig, sie durch einen Nichteintretensentscheid vom Zugang zum Rechts- weg auszuschliessen. N. In der Vernehmlassung vom 2. Juni 2021 schloss das UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung machte die Vorinstanz im Wesentlichen dieselben Gründe geltend, die zum Nichteintreten auf die Einsprache führten. Hinsichtlich der gerügten Parteibezeichnung erläutert e sie, dass die Einsprache vom 19. September 2017 auf Briefpapier der Beschwerdeführerin 1 eingereicht und durch die Beschwerdeführerin 2 lediglich mitunterzeichnet worden sei. Die Beschwerdeführerinnen würden zum gleichen Konzern gehören. Aus Sicht der Vorinstanz sei es gerechtfertigt gewesen, die Einsprache nur be- züglich der Beschwerdeführerin 1 als Betreiberin beider Kieswerke zu be- handeln. Aus der Nichtbenennung seien der Beschwerdeführerin 2 keine Nachteile erwachsen. Sie sei in das Verfahren einbezogen und an den Ein- spracheverhandlungen auch angehört worden. Die Vorinstanz stelle sich indes nicht dagegen, wenn die Parteibezeichnung bezüglich der Be- schwerdeführerin 2 entsprechend ergänzt werde. Die Rückbaupflicht des Kieswerks ergebe sich aus den bereits gefällten Staatsratsentscheiden. Der Erlass eines allf älligen Sondernutzungsplans liege in der Kompetenz der kantonal zuständigen Behörden. Durch die vorliegende Plangenehmi- gung hätten weder die Rechtsposition noch die tatsächlichen Verhältnisse bei den Beschwerdeführerinnen sich geändert. O. In der Beschwerdeantwort vom 7. Juli 2021 beantragt e der Kanton Wallis (nachfolgend: Beschwerdegegner) die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. In der Begründung verw ies der Beschwerdegegner auf di e Erwägungen der angefochtenen Plan genehmigung, welche er vollumfänglich unter- stütze. Ergänzend legte er im Wesentlichen dar, infolge der rechtskräftigen A-2231/2021 Seite 13 Massnahme 1 sei das westliche Kieswerk zu entfernen und auch das öst- liche Kieswerk könne nur befristet auf dem Bauinstallationsplatz des Kan- tons betrieben werden. Die Befristung sei in den Staatsratsentscheiden 2009 und 2010 klar hervorgehoben worden . Die Beschwerdeführerinnen hätten ihre Investitionen in diesem Wissen getätigt. Wie im Staatsratsent- scheid 2020 dargelegt, sei die Absenkung der Flusssohle inzwischen er- reicht. Für die Kiesentna hme zum Hochwasserschutz brauche es keine festen Installationen mehr, sondern mobile Mittel würden ausreichen. An- gesichts der veränderten Verhältnisse bezüglich der noch möglichen Kies- abbaumengen habe der Staatsrat seine diesbezüglichen Entscheide 2009 und 2010 durch den Entscheid 2020 abgeändert. Dagegen hätten die Be- schwerdeführerinnen Beschwerde erhoben, womit sie ihre Rechte vor den dafür zuständigen Instanzen wahrnehmen könnten. Die Beschwerdeführe- rinnen seien nicht legitimiert im vorliegenden Plangenehmigungsverfahren die Folgen der rechtskräftig verfügten Massnahme 1 geltend zu machen. P. In der Replik vom 12. Oktober 2021 hielten die Beschwerdeführerinnen an ihren Standpunkten und Anträgen fest. In Ergänzung dazu führten sie aus, dass in der Plangenehmigung 1997 nie von einer bloss provisorischen oder zeitlich befristeten Verlegung des Kieswerks die Rede gewesen sei. Dage- gen hätten sie sich mit Sicherheit schon damals zur Wehr gesetzt. Die Ver- hältnisse hätten sich insofern wesentlich geändert, als der Beschwerde- gegner die in der Plangenehmigung 1997 versprochene Unterstützung der Nutzungsplanverfahren aufgegeben habe. Das könne ein Realakt im Sinne von Art. 25a des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) darstellen, wobei der diesbezügliche Rechtsschutz wiederum im Plangenehmigungsverfahren zu erfolgen habe. Die Bewilli- gungen in den Staatsratsentscheiden 2009 und 2010 seien unter Zeitdruck entstanden und könnten die in der Plangenehmigung 1997 vorgesehene definitive Verlegung des Kieswerks nicht ersetzen. Sie selbst könnten die Revision der Nutzungsplanung nicht erreichen und die Gemeinde sowie der Beschwerdegegner würden eine zielführende Mitwirkung verweigern. Auf die in der Plangenehmigung 1997 klar verfügten Verlegung des Kies- werks hätten sie vertraut. Q. Am 18. Januar 2022 reichte der Beschwerdegegner weitere Unterlagen zu den Akten ein. A-2231/2021 Seite 14 R. Auf entsprechende Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin reichten am 4./21. und 22. Juli 2022 die Beschwerdeführerinnen, der Be- schwerdegegner sowie die Vorinstanz zusätzliche Eingaben resp. Unterla- gen ein. S. Mit Eingabe vom 12. September 2022 äusserten sich die Beschwerdefüh- rerinnen zu den neu eingereichten Akten. Ergänzend merkten sie an, dass es – anders als bei der Ersatzmassnah me der Passerelle – für die Verle- gung des Kieswerks an der notwendigen Planungsaktivität fehle. T. Auf weitergehende Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird – sofern entscheidrelevant – im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: Prozessvoraussetzungen 1. 1.1 Bei der angefochtenen Plangenehmigung vom 26. März 2021 handelt es sich um eine Verfügung gemäss Art. 5 VwVG, die von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) erlassen wurde. Da keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Be- schwerde zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). 1.2 1.2.1 Nach der Rechtsprechung sind offensichtlich fehlerhafte Parteibe- zeichnungen von Amtes wegen zu korrigieren, sofe rn es sich um die for- melle Berichtigung einer Parteibezeichnung in einem Verfahren handelt, in welchem die Identität der Partei von Anfang an eindeutig feststand, deren A-2231/2021 Seite 15 Benennung aber falsch war. Diesfalls kann durch die Behörde bzw. die Be- schwerdeinstanz eine Berichtigung erfolgen, ohne dass der angefochtene Entscheid aufgehoben werden muss ( vgl. Urteil des BGer 9C_1055/2010 vom 4. August 2011 E. 2; BVGE 2014/25 E. 3; Urteil des BVGer A-4584/2011 vom 20. November 2012 E . 1.2.1; UHLMANN/SCHILLING- SCHWANK, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Ver- waltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 38 Rz. 13; je mit Hin- weisen). 1.2.2 Vorliegend ergibt sich aus den Akten, dass die Einsprache vom 19. September 2017 von der Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerde- führerin 2 gemeinsam erhoben wurde. In der angefochtenen Plangenehmi- gung wird nur die Beschwerdeführerin 1 als Einsprecherin geführt und auf deren Einsprache nicht eingetreten. Die Beschwerdeführerin 2 rügt deswe- gen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und eine Rechtsverweigerung, ohne dies jedoch näher auszuführen. Die Einsprache selbst hat die Vor - instanz in Rahmen des Nichteintretensentscheid s behandelt. Zu berück- sichtigen ist, dass es sich hier um zwei Gesellschaften handelt, die eine gemeinsame Einsprache eingereicht und identische Interessen verfolgt ha- ben. An den Einspracheverhandlungen nahm laut Vorinstanz auch die Be- schwerdeführerin 2 teil. Von der Plangenehmigung erhielt die Beschwer- deführerin 2 Kenntnis und konnte diese fristgerecht anfechten (vgl. Art. 38 VwVG). Die fehlerhafte Parteibezeichnung kann daher im Rahmen des Be- schwerdeverfahrens – im Sinne einer Präzisierung – korrigiert werden (De- volutiveffekt, Art. 54 VwVG). 1.3 Die Beschwerdeführerinnen haben sich durch gemeinsame Einspra- che am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt (vgl. Art. 27d NSG). In der an- gefochtenen Plangenehmigung ist die Vorinstanz auf die Einsprache nicht eingetreten. Unabhängig davon, ob die Beschwerdeführerin nen zur An- fechtung des Entscheids in der Sache selbst berechtigt wäre n, sind sie grundsätzlich befugt, im Beschwerdeverfahren überprüfen zu lassen, ob der Nichteintretensentscheid zu Recht ergangen ist ( vgl. BGE 124 II 499 E. 1b; Urteil des BVGer A -1052/2020 vom 3. August 2020 E. 1.2 mit Hin- weisen; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.77). Die Beschwerdeführerin- nen sind somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). A-2231/2021 Seite 16 1.4 1.4.1 Inhalt und Tragweite einer Verfügung ergeben sich in erster Linie aus dem Dispositiv. Ist das Verfügungsdispositiv unklar, unvollständig, zwei- deutig oder widersprüchlich, so muss die Unsicherheit durch Auslegung behoben werden. Zu diesem Zweck kann auf die Begründung der Verfü- gung zurückgegriffen werden. Verwaltungsverfügungen sind nicht nach ih- rem bisweilen nicht sehr treffend verfassten Wortlaut, sondern – vorbehält- lich des Vertrauensschutzes – nach ihrem wirklichen rechtlichen Bedeu- tungsgehalt zu versteh en (vgl. BGE 132 V 74 E. 2; Urteil des BGer 2C_70/2021 vom 14. April 2021 E. 5.1; Urteil des BVGer A-2997/2020 vom 18. Juli 2022 E. 10.3.2; je mit Hinweisen). Streitgegenstand im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Der Streitgegen- stand des Beschwerdeverfahrens bestimmt sich nach dem durch die vor - instanzliche Verfügung geregelten Rechtsverhältnis, soweit es angefoch- ten wird. Der Streitgegenstand kann sich im Laufe des Beschwerdeverfah- rens verengen, darf hingegen nicht erweitert oder qualitativ verändert wer- den. Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht ent- schieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-4864/2019 vom 15. September 2020 E. 1.3.1; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.7 f. und 2.208). Wird ein Nicht- eintretensentscheid angefochten und hat sich die Vorinstanz auch nicht in einer Eventualbegründung mit der materiellen Seite des Falls befasst, so prüft das Bundesverwaltungsgericht nur die Rechtsfrage, ob die Vorinstanz die Eintretensvoraussetzungen zu Recht verneinte (vgl. BGE 132 V 74 E. 1.1; Urteil des BVGer A -2201/2021 vom 29. Juni 2022 E. 1.4; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.8, 2.164 und 2.213 f.) 1.4.2 In der angefochtenen Plangenehmigung wurden neben dem eigent- lichen Nationalstrassenprojekt (Projektteil A) die weiteren Projektteile B bis H genehmigt, die teils Ersatzmassnahmen der Plangenehmigung 1997 be- treffen. Die hier strittige Massnahme 1 ist in keinem der Projektteile aufge- führt. Zwar nahm der Fortbestand der Kieswerke im Auenschutzgebiet grossen Raum in den Stellungn ahmen des BAFU und der Eidgenössi- schen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) ein und auch die Vor- instanz behandelte diese Thematik insbesondere in E. 8.6.8 der angefoch- tenen Plangenehmigung eingehend. Diese Erwägungen dienten jedoch A-2231/2021 Seite 17 ausschliesslich dazu, über den Verfahrensstand zu informieren sowie die Auflage 10 zu begründen, die im Zusammenhang mit d er Bewilligung der Passerelle über den Rotten erlassen wurde (Massnahme 5, Projektteil D). Jene Auflage 10 sollte den Bau und den Betrieb der geplanten Passerelle zeitlich mit dem Rückbau der Kieswerke gemäss den Massnahmen 1 und 2 bestmöglich koordinieren (vgl. hierzu auch ausführlich Urteil des BVGer im Parallelverfahren A-1970/2021 E. 10.3). Die Vorinstanz hat sich in der an- gefochtenen Plangenehmigung mit dem Fortbestand der Kieswerke selbst materiell nicht befasst. Wie sich aus dem Dispositiv sowie aus den Erwä- gungen ergibt, ist die Vorinstanz davon ausgegangen, dass über die Mass- nahme 1 bereits rechtskräftig entschieden worden sei bzw. darüber in wei- teren Verfahren zu befinden sein werde, die nicht der vorinstanzlichen Zu- ständigkeit unterliegen. Die bereits ergangenen Entscheide wu rden von der Vorinstanz in der Sache auch nicht nochmals in Frage gestellt. Es liegt somit in Bezug auf die Einsprache der Beschwerdeführerinnen kein mate- rieller Entscheid vor. Der Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens beschränkt sich folglich auf die Frage, ob die Vorinstanz auf die Einsprache der Be- schwerdeführerinnen zu Recht nicht eingetreten ist. Soweit die Beschwer- deführerinnen in der Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht verschie- dene Anordnungen u.a. betreffend Sicherstellung des Kieswerksbetriebs einfordern, gehen diese Rechtsbegehren darüber hinaus, weshalb darauf nicht eingetreten werden kann. Das bedeutet auch, dass nachfolgend auf all diejenigen Ausführungen der Parteien nicht einzugehen ist, die inhaltlich über die strittige Eintretensfrage hinausführen. 1.5 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde (Art. 50 und Art. 52 VwVG) ist somit – vorbehältlich den vorstehenden Aus- führungen – einzutreten. 2. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneinge- schränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Plangenehmigung auf Verletzung von Bundesrecht – einschliesslich der unvollständigen oder un- richtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfeh- lern bei der Ausübung des Ermessens – sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich all erdings eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen zu beurteilen sind oder die Vorinstanz gestützt auf eigene besondere Fachkompetenz oder die ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden hat. A-2231/2021 Seite 18 Dies setzt voraus, dass im konkreten Fall der Sachverhalt vollständig und richtig abgeklärt worden ist und die Vorinstanz die für den Entscheid we- sentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat (vgl. statt vieler BGE 142 II 451 E. 4.5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.149 ff.; je mit Hinweisen). Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Recht von Am- tes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG). Verfahrensgegenstand 3. Die in der Plangenehmigung 1997 verfügte Massnahme 1, auf die sich die Beschwerdeführerinnen in der Hauptsache berufen, hat ihren Ursprung im UVB 1995. Als Ersatzmassnahme für das Nationalstrassenprojekt gestützt auf Art. 6 und Art. 18 Abs. 1 ter NHG sah er die Verlegung d er im Auen- schutzgebiet gelegenen Einrichtungen zur Kiesentnahme vom westlichen an den östlichen Standort Leuk in mehreren Schritten vor. Zwischenzeitlich ist der neue östliche Standort als zeitlich befristeter Bauinstallationsplatz in Betrieb genommen worden. Wie eingangs in E. 1. 4.2 aufgezeigt, bildete die Massnahme 1 keinen Bestandteil des neuen Ausführungsprojekts. In der angefochtenen Plangenehmigung wurde die Massnahme 1 nur ange- führt, um den Verfahrensstand zu beschreiben sowie als Auflage 10 in Be- zug auf die Bewilligung der Passerelle über den Rotten (Massnahme 5, Projektteil D). Eine inhaltliche Beurteilung ist nicht erfolgt, weshalb die Be- schwerdeführerinnen denn auch eine Rechtsverweigerung rügen. Im Hinblick auf den hier strittigen Nichteintretensentscheid ist demnach zu klären, ob die Vorinstanz im vorliegenden Plangenehmigungsverfahren über die Massnahme 1 erneut hätte materiell entscheiden müssen. Die Be- schwerdeführerinnen erachten dies in ihrer Einsprache als geboten, u m ihre Interessen am langfristigen Realersatz des Kieswerk s am östlichen Standort zu wahren. Zum besseren Verständnis und zur Prüfung der Vor- bringen der Beschwerdeführerin nen sind im Folgenden zunächst die Rechtsgrundlagen darzulegen (nachfolgend E. 4 f.). Anschliessend sind die gegen den Nichteintretensentscheid vorgebrachten Rügen im Einzel- nen zu prüfen (nachfolgend E. 6). A-2231/2021 Seite 19 Rechtsgrundlagen 4. 4.1 Gemäss Art. 20 NSG genehmigt der Bundesrat das generelle Projekt. Das vorliegende Plangenehmigungsverfahren betrifft ein Ausführungspro- jekt im Sinne von Art. 21 ff. NSG, welches vom zuständigen Kanton Wallis im Rahmen der Netzvollendung eingereicht wurde (Art . 21 Abs. 2 Bst. a NSG). Mit der Plangenehmigung erteilt die Vorinstanz sämtliche nach Bun- desrecht erforderlichen Bewilligungen. Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es Bau und Betrieb der Nationalstrassen nicht un verhältnismässig ein- schränkt (Art. 26 NSG). Die Konzentration der Entscheidkompetenzen bei der Leitbehörde besteht seit dem 1. Januar 2000 (Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren vom 18. Juni 1999 [Koordinationsgesetz; AS 1999 3071; BBl 1998 2591]; vgl. STEFAN VOGEL, in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [Hrsg.], Fachhandbuch Öffent- liches Baurecht, 2016, Rz. 5.26 ff. mit Hinweisen). Auf Bauvorhaben, die der Bewilligungshoheit des Bundes unterstehen, ist die Bestimmung zur Koordinationspflicht von Art. 25a RPG nicht direkt an- wendbar (vgl. Urteil des BGer 1C_544/2008 vom 27. August 2009 E. 5.2; ARNOLD MARTI, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskom- mentar RPG, 2020, Art. 25a Rz. 13). Nach der Rechtsprechung muss indes auch für solche Vorhaben die Rechtsanwendung materiell koordiniert, d.h. inhaltlich abgestimmt werden, wenn für die Verwirklichung eines Projekts verschiedene materiellrechtliche Vorschriften anzuwenden sind und zwi- schen diesen Vorschriften ein derar t enger Sachzusammenhang besteht, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander angewendet werden dürfen. In solchen Fällen ist die Anwendung des materiellen Rechts über- dies in formeller, verfahrensmässiger Hinsicht in geeigneter Weise zu ko- ordinieren, um sich widersprechende Entscheide zu vermeiden (vgl. BGE 137 II 182 E. 3.7.4.1; Urteil des BGer 2C_975/2019 vom 27. Mai 2020 E. 4.5.2; Urteil des BVGer A-2415/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 10.2). 4.2 Ersatzmassnahmen nach der Natur - und Heimatschutzgesetzgebung sind integrale Bestandteile eines Vorhabens und unterliegen grundsätzlich der Koordinationspflicht. Bezüglich der Sicherung von Ersatzmassnahmen lässt das Bundesgericht indes bei komplexen Ausga ngslagen ein stufen- weises Vorgehen ausnahmsweise zu. In solchen Fällen hat der Entscheid der zuständigen Behörde über das einen technischen Eingriff in ein A-2231/2021 Seite 20 Schutzobjekt zulassende Vorhaben die Realisierung der Wiederherstel- lungs- oder Ersatzmassnahmen rechtsverbindlich sicherzustellen oder zu- mindest in geeigneter Weise vorzubehalten (vgl. Urteil des BGer 1C_156/2012 vom 12. Oktober 2012 E. 6.2.2 [betreffend Koordinations- grundsatz gemäss Art. 25a RPG]; Urteil des BGer 1C_401/2020 vom 1. März 2022 E. 7.1; Urt eil des BVGer A -4394/2020 vom 7. April 2022 E. 15.3.2 [noch nicht rechtkräftig]; KARL LUDWIG FAHRLÄNDER, in: Keller/Zu- fferey/Fahrländer [Hrsg.], Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019 ; KÄGI/STAL- DER/THOMMEN, Wiederherstellung und Ersatz im Natur - und Landschafts- schutz, BUWAL [Hrsg.], Leitfaden Umwelt Nr. 11, 2002, S. 70). 5. 5.1 Das Verbot der formellen Rechtsverweigerung (in engeren Sinn) ergibt sich sinngemäss aus Art. 29 Abs. 1 BV. Eine formelle Rechtsverweigerung liegt vor, wenn eine Behörde auf eine ihr frist - und formgerecht unterbrei- tete Sache nicht eintritt, obschon sie materiell darüber befinden müsste (vgl. BGE 135 I 6 E. 2.1, 117 Ia 116 E. 3a; Urteil des BGer 1C_216/2022 vom 31. März 2022 E. 2.2; Urteil des BVGer A-3484/2018 vom 7. Septem- ber 2021 E. 20.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 199 mit Hinweisen). 5.2 Als objektive Prozess - bzw. Sachurteilsvoraussetzung darf über die Streitsache nicht bereits rechtskräftig entschieden worden sein; es darf keine sog. res iudicata vorliegen (vgl. WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öf- fentlichen Verfahrensrechts, 2020, Rz. 3278). Eine res iudicata (abgeur- teilte Sache) liegt vor, wenn der streitige Anspruch mit einem schon rechts- kräftig beurteilten Anspruch identisch ist; die Erkenntnisse von Beschwer- debehörden erwachsen grundsätzlich in materielle Rechtskraft und können nicht mehr zum Gegenstand eines neuen Verfahrens gemacht werden. Dies trifft zu, wenn ein Anspruch dem Gericht aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Sachverhalt erneut unterbreitet wird und sich wiederum die gleichen Parteien gegenüberstehen. Ein Sach urteil, das in anspruchsbezogene materielle Rechtskraft erwächst und damit eine neu- erliche Beurteilung desselben Anspruchs grundsätzlich ausschliesst, ist nur gegeben, wenn und soweit die Behörde die Sachverhaltsvorbringen der Parteien materiellrechtlich w ürdigt bzw. den geltend gemachten An- spruch inhaltlich beurteilt (vgl. Urteile des BGer 2C_865/2018 vom 13. Mai 2019 E. 3.1 und 1C_673/2013 vom 7. März 2014 E. 5.2; Urteil des BVGer A-2231/2021 Seite 21 A-3484/2018 vom 7. September 2021 E. 6.1; RHINOW/KOLLER/KISS/THURN- HERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 4. Aufl. 2021, Rz. 1687; je mit Hinweisen). Die Lehre zählt die Plangenehmigungsverfügung – analog zur Baubewilli- gung – zur Kategorie der grundsätzlich nicht widerrufbaren Verfügungen. Dies gilt zumindest für Tatsachen, die nach Fertigstellung der Anlage ein- getreten sind, denn mit dem Abschluss der Arbeiten ist der Vorgang been- det, auf den sich die Bewilligung bezieht. Ein Widerruf der Plangenehmi- gungsverfügung käme bloss dann in Betracht, wenn das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung jenes am Vertrauensschutz und an der Rechtssicherheit überwiegen würde. Das Bundesgericht hingegen hat im Entscheid 1C_333/2012 vom 18. März 2013 E. 2.2 eine Plangenehmi- gungsverfügung als Dauerrechtsverhältnis qualifiziert. Formell rec htskräf- tige Verfügungen über Dauerrechtsverhältnisse können – bei gegebenen Voraussetzungen – insbesondere wegen nachträglicher wesentlicher Än- derung der Sach - oder Rechtslage angepasst werden (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer A-5940/2016 vom 28. Mai 2018 E. 4.3.4.1 f. mit Hinwei- sen; vgl. betreffend die Baubewilligung: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allge- meines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1250). Rechtsverweigerung 6. 6.1 Für die Beurteilung, ob der angefochtene Nichteintretensentscheid zu Recht ergangen ist oder ob eine formelle Rechtsverweigerung vorliegt, gilt es die prozessuale Sachlage der Massnahme 1 aufzuzeigen. 6.2 6.2.1 Bezüglich des Rückbau s der im Auenschutzgebiet gelegenen Ein- richtungen zur Kiesentnahme im Rahmen der Massnahme 1 sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass sich die Verhältnisse seit der Plangeneh- migung 1997 wesentlich geändert haben könnten. Nach wie vor ist davon auszugehen, dass der Rückbau eine geeignete und auch umsetzbare Er- satzmassnahme des Nationalstrassenproje kts nach Art. 6 und Art. 18 Abs. 1ter NHG darstellt, mit der das Schutzgebiet Pfynwald massgebend aufgewertet werden kann. Die Änderungen, die zum neuen generellen Pro- jekt 2014 führten, betrafen nicht die Massnahme 1 . Aus Sicht des Natio- nalstrassenprojekts besteht damit kein Grund, diese Massnahme mit dem A-2231/2021 Seite 22 neuen Ausführungsprojekt nochmals öffentlich aufzulegen und eine weiter- gehende koordinierte Beurteilung im UVB 2017 resp. in der angefochtenen Plangenehmigung vorzunehmen, wie dies die Beschwerdeführerinnen ein- fordern. 6.2.2 Was den Vollzug des Rückbaus betrifft, so wurde in Dispositiv Ziff. 4 des Staatsratsentscheids 2009 verfügt, dass die bestehenden Anlagen am westlichen Standort nach Ablauf der Bewilligung am 31. Dezember 2015 bzw. unverzüglich nach Fertigstellung der Autobahn zu entfernen seien. Laut Dispositiv Ziff. 9 des Staatsratsentscheids 2010 sind auch die Neuin- stallationen am östlichen Standort nach Ablauf der Bewilligungen zu ent- fernen. Mit Staatsratsentscheid 2020 wurde nun der Rückbau für den west- lichen Standort auf spätestens 31. Dezember 2021 und für den östlic hen Standort auf spätestens 31. Dezember 2025 terminiert (Dispositiv Ziff. 1 und 2). Der formelle Vollzug ist insofern rechtlich sichergestellt, wenn auch mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung und in Bezug auf den Staats- ratsentscheid 2020 noch nicht rechtskräftig beurteilt. 6.2.3 Die Beschwerdeführerinnen hatten in an all den Verfahren die Mög- lichkeit, ihre Rechte wahrzunehmen. Bezüglich des Rückbaus der Anlagen ist die Vorinstanz beim gegenwärtigen Verfahrensstand zu Recht von einer res iudicata ausgegangen. Über die Rechtmässigkeit des Staatsratsent- scheids 2020 ist nicht im Plangenehmigungsverfahren zu befinden, son- dern darüber entscheidet – in Wahrung des gesetzlichen Instanzenzugs – das Bundesgericht im hängigen Beschwerdeverfahren. 6.3 6.3.1 Hinsichtlich des geforderten dauerhaften Realersatzes am östlichen Standort ist zu beachten, dass die Bestimmungen zum konzentrierten Ent- scheidverfahren gemäss Art. 26 NSG, auf d ie sich die Beschwerdeführe- rinnen berufen, im Jahr 1997 noch nicht eingeführt waren. Bereits im UVB 1995 ist der Hinweis enthalten, dass die Umsetzung der Massnahme 1 in Etappen geschehe, deren Einzelheiten im Hochwasserschutzkonzept fest- gelegt würden. Die Untersuchungen zur Bestimmung eines neuen Längen- profils für den Rotten sowie zur Bestimmung eines neuen Standorts für die Einrichtungen zur Kiesentnahme seien im Gang. Der UVB 1995 sah auch keine vorbehaltlose, sondern eine standortgebundene und namentlich si- cherheitsbedingte Kiesausbeutung im Auenschutzgebiet vor. Soweit der UVB 1995 hinsichtlich der Massnahme 1 von einem "Wiederaufbau" der nötigen Einrichtungen zur Kiesentnahme sprach und der neue östliche A-2231/2021 Seite 23 Standort im Plan schon eingezeichnet war, sind die Angaben demnach im seinerzeitigen Gesamtzusammenhang zu sehen. Schon aus diesen Grün- den kann nicht davon gesprochen werden, dass in der Plangenehmigung 1997 die abschliessende Genehmigung für die Erstellung und den dauer- haften Betrieb eines neuen Kieswerks am östlichen Standort erteilt worden wäre, wie von den Beschwerdeführerinnen geltend gemacht. Folglich kann nun allein in dem Umstand, dass der Fortbestand des Kieswerks am östli- chen Standort ungewiss ist, auch keine genehmigungspflichtige Projektän- derung vorliegen, über die die Vorinstanz in der angefochtenen Plangeneh- migung neu hätte entscheiden müssen. 6.3.2 In Bezug auf die Notwendigkeit und Bewilligungsfähigkeit der von den Beschwerdeführerinnen beanspruchten zukünftigen Kiesausbeutung im Auenschutzgebiet stellen sich verschiedene Fragen, die über das Nati- onalstrassenprojekt hinausführen und in der kantonalen bzw. kommunalen Zuständigkeit liegen. Laut den Ausführungen des Beschwerdegegners wäre ein Kiesabbau mit mobilen Installationen aktuell ausreichend, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Diese teils strittigen Fragestellungen sind nicht im Plangenehmigungsverfahren zu klären, sondern in diesem Zusammenhang kann insbesondere auf das vor Bundesgericht hängige Verfahren betreffend Staatsratsentscheid 2020 verwiesen werden. In der vorliegenden Einsprache bracht en die Beschwerdeführerinnen im Grunde dieselben Rügen vor wie im kantonalen Rechtsmittelverfahren ge- gen den Staatsratsentscheid 2020. Das Kantonsgericht Wallis befasste sich in seinem Urteil vom 10. Januar 2022 eingehend mit den einzelnen Vorbringen und erachtete diese in materieller Hinsicht als unbegründet. So setzte es sich u.a. auch mit den Rügen der Beschwerdeführerinnen ausei- nander, dass das Verhalten des Beschwerdegegners treuwidrig sei und ge- gen die Eigentumsgarantie verstosse. Über die Rechtmässigkeit des ab- schlägigen Urteils des Kantonsgerichts Wallis hat das Bundesgericht zu befinden. 6.3.3 Im konkreten Fall kann davon ausgegangen werden, dass im hängi- gen Rechtsmittelverfahren vor Bundesgericht insbesondere die Koordina- tion nach Art. 25a RPG, sofern erforderlich, sichergestellt ist und den Be- schwerdeführerinnen ein ausreichender Rechtsschutz gewährt wird. Zwi- schen dem Nationalstrassenprojekt einerseits und dem langfristigen Fort- bestand des Kieswerks am östlichen Standort andererseits besteht vorlie- gend kein derart enger sachlicher Zusammenhang, dass eine weiterge- hende Koordinationspflicht – losgelöst von den Ersatz massnahmen nach A-2231/2021 Seite 24 NHG – zu bejahen wäre (vgl. vorstehend E. 4). Selbst wenn die Gemeinde und der Beschwerdegegner sich widersprüchlich verhalten würden oder untätig blieben, wie von den Beschwerdeführerinnen eingewandt, wird dadurch noch keine Zuständigkeit der Plangenehmigungsbehörde begrün- det. Es ist daher nicht zu monieren, dass die Vorinstanz sich dafür als nicht zuständig erachtete und den gesetzlich vorgesehenen Instanzenzug res- pektierte. 6.4 Soweit die Beschwerdeführerinnen schliesslich ergänzend geltend ma- chen, dass der Beschwerdegegner die Unterstützung für die Zonenplanän- derung des Ersatzstandortes im damaligen Plangenehmigungsverfahren zugesichert hätte, vermögen sie damit nicht durchzudringen. Die Erwä- gung in der Plangenehmigung 1997, auf die sie sich berufen, lautet folgen- dermassen (S. 9): "Der Staatsrat ist sowohl Einsprache- und Plangenehmigungsbehörde im vor- liegenden Nationalstrassengenehmigungsverfahren, wie auch Homologati- onsbehörde im Zonenplanverfahren. In dieser Eigenschaft ist es ihm nic ht möglich, im Nationalstrassenverfahren über Zonenpläne zu entscheiden; es ist ihm jedoch möglich – und er erklärt hi ermit dies auch tun zu wollen - den Zonenplanänderungen, die durch die Kompensationsmassnahmen bedingt sind, seine grundsätzliche Unterstützung zuzusichern." Die Beschwerdeführerinnen legen nicht überzeugend dar, dass der Be- schwerdegegner damit Zusicherungen abgegeben hätte, die – abweichend zur dargelegten Rechtslage – nun mit der vorliegenden Plangenehmigung zu vollziehen wären. Schon die Wortwahl "grundsätzliche Unterstützung" lässt darauf schliessen, dass es hier lediglich um eine Absichtserklärung handeln dürfte. Ob in einer nicht eingehaltenen Absichtserklärung ein Re- alakt im Sinne von Art. 25a VwVG liegen könnte, wie von den Beschwer- deführerinnen als Eventualstandpunkt ebenfalls vertreten, kann hier offen- bleiben. An dieser Stelle ist wiederum darauf zu verweisen, dass das Bun- desgericht im hängigen Beschwerdeverfahren über die strittigen F ragen zum langfristigen Fortbestand des östlichen Standorts zu entscheiden hat (vgl. vorstehend E. 6.3.2). Ausgang des Beschwerdeverfahrens 7. Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass das Vorgehen der Vorinstanz in der angefochtenen Plangenehmigung nicht zu beanstanden ist. Denn wäre sie auf die Einsprache der Beschwerdeführerinnen eingetreten, hätte sie A-2231/2021 Seite 25 einerseits über teilweise rechtskräftig beurteilte Streitfragen ohne hinrei- chenden Grund erneut entschieden, und sich andererseits zuständigkeits- halber in Widerspruch zu den Staatsratsentscheiden 2009 und 2010 sowie gegebenenfalls zu dem noch hängigen Beschwerdeverfahren betreffend Staatsratsentscheid 2020 gesetzt. Der Nichteintretensentscheid der Vor- instanz ist zu bestätigen und die von den Beschwerdeführerinnen erho- bene Rüge der formellen Rechtsverweigerung erweist sich als unbegrün- det. Die unvollständige Parteibezeichnung ist allerdings in Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 zu präzisieren (vgl. vorstehend E. 1.2.2). Die Be- schwerde ist im Sinne der Erwägungen abzuweisen, soweit darauf einzu- treten ist. Kosten- und Entschädigungsfolgen 8. 8.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Gegenüber Ver- fahrensbeteiligten, denen aufgrund der Plangenehmigung eine Enteignung droht, richten sich die Kosten- und Entschädigungsfolgen nach der Spezi- albestimmung von Art. 116 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Enteig- nung vom 20. Juni 1930 (EntG, SR 711; vgl. Urteile des BVGer A-3828/2020 vom 17. Juni 2021 E. 16.1 und A-1040/2020 vom 8. Februar 2021 E. 11.1 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung spielt es für die Anwendbarkeit dieser Norm keine Rolle, ob die be- schwerdeführende Partei spezifisch enteignungsrechtliche oder allge- meine planungs-, umwelt- oder naturschutzrechtliche Rügen erhebt; mass- gebend ist, dass ihr eine Enteignung droht (Urteil des BGer 1C_141/2020 vom 13. November 2020 E. 4.5). Anders als im Parallelverfahren A-2089/2021, wo in der Plangenehmigung 1997 die Kieswerksbetreiberin wohl aufgrund des Baurechtsparzelle als enteignete Partei geführt wurde, rechtfertigt es sich vorliegend nicht, die Kosten nach den Spezialbestimm ungen des Enteignungsgese tzes dem Enteigner aufzuerlegen. Dem Verfahrensausgang entsprechend gelten die Beschwerdeführerinnen als unterliegend und haben die Verfahrenskosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG). 8.2 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis VwVG sowie Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar A-2231/2021 Seite 26 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). In Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der vorliegenden Sache sind die Verfahrenskosten auf Fr. 2'000. -- festzulegen. Diese sind den Beschwerdeführerinnen zur Bezahlung aufzuerlegen. Der in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskos- ten verwendet. 8.3 Die unterliegenden Beschwerdeführerinnen haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE). A-2231/2021 Seite 27 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Ver- fahrenskosten verwendet. 3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerinnen, den Beschwerdegegner und die Vorinstanz. Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Maurizio Greppi Flurina Peerdeman A-2231/2021 Seite 28 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Ange- legenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Ver- tretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der ange- fochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde- führende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: A-2231/2021 Seite 29 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde) – den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 622.2-00242 / 00243 / 00121; Gerichtsurkunde)