Kassationsgericht des Kantons Zürich Kass.-Nr. AA100101-P/U/ys Mitwirkende: die Kassationsrichter Herbert Heeb, Vizepräsident, Bernhard Gehrig, die Kassationsrichterinnen Sylvia Frei, Yvona Griesser und der Kassationsrichter Matthias Brunner sowie der juristische Sekretär Markus Nietlispach Zirkulationsbeschluss vom 8. Januar 2012 in Sachen X. AG in Liquidation , ..., Klägerin und Beschwerdeführerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. ____ sowie Z. AG, ..., Streitberufene vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. ____ gegen Y. AG, ..., Beklagte und Beschwerdegegnerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. ____ betreffend Forderung Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Juni 2010 (HG070126/U/ho) - 2 - Das Gericht hat in Erwägung gezogen: I. 1. Die Beschwerdeführerin (Klägerin) ist eine (heute in Liquidation begrif- fene) Aktiengesellschaft mit Sitz in A.__, deren Zweck die Tätigkeit im Bautreu- hand-, Architektur- und Ingenieurwesen sowi e der An- und Verkauf, die Vermitt- lung von Immobilien und die Überbauung von Grundstücken ist bzw. war. Bei der Beschwerdegegnerin (Beklagte) handelt es sich um eine in B.__ domizilierte Akti- engesellschaft, die ein Ingenieurunternehmen, namentlich für Grund- und Tiefbau, Hydrogeologie, Hydrologie, angewandte Geologie, Ab fallbewirtschaftung und Umweltschutztechnik, betreibt. 2. Die als Streitberufene am vorliegenden Prozess beteiligte Z.__ AG plante als Bauherrin im Jahr 2000 in C.__ den Bau von Mehrfamilienhäusern. Zur Reali- sierung dieses Vorhabens schloss sie mit der Beschwerdeführerin als Generalun- ternehmerin am 26. Juli 2000 einen Generalunternehmer-Werkvertrag (GU- Vertrag; HG act. 9/3 = HG act. 56/1), der in zwei Stufen aufgetei lt war. Die erste Stufe befasste sich mit der Projektierung, die zweite mit dem Bau der Häuser, welcher zu einem nach der Projektierung zu vereinbarenden Pauschalpreis erfol- gen sollte. Bevor die Beschwerdeführerin (auch) den Zuschlag für die Arbeiten der zweite Stufe erhielt, liess sie den B augrund untersuchen. Hierfür beauftragte sie die Beschwerdegegnerin, die am 18. Oktober 2000 ihr geologisches Gutach- ten erstattete (HG act. 3/2 = HG act. 9/12). Nach Be ginn der Aushubarbeiten kam es zu unerwarteten Problemen mit dem Gr undwasser, deren Beseitigung mit zu- sätzlichen Aufwendungen verbunden war. Die Beschwerdeführerin wirft der Be schwerdegegnerin in diesem Zusam- menhang im Wesentlichen vor, in Verletzung vertraglicher Sorgfaltspflichten ein falsches Baugrundgutachten erstellt zu haben. Dadurch seien ihr beim Bau der Häuser Mehraufwendungen (für Aushubarbeiten etc.) ent standen, für welche die Beschwerdegegnerin einstehen müsse. Hätte Letztere nämlich – so die klägeri- sche Argumentation – ein korrektes Gu tachten abgeliefert, wären die angefalle-- 3 - nen Mehraufwendungen beim Abschluss des We rkvertrags mit der Streitberufe- nen im Sinne der Festsetzung eines höheren Pauschalpreises mitberücksichtigt worden. Insofern habe die Beschwerdeführerin aufgrund des fehlerhaften Gutach- tens einen für sie nachteiligen Vertrag mit der Bauherrin abgeschlossen. Die Be- schwerdegegnerin bestreitet die geltend gemachten Ansprüche. 3. Mit Einreichung der friedensrichte ramtlichen Weisung vom 12. Dezember 2002 (HG act. 2) und Eingabe vom 12. Mä rz 2003 (HG act. 1) machte die Be- schwerdeführerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich (Vorinstanz) gegen die Beschwerdegegnerin eine Forderungsklage (mit ausdrücklichem Klageerweite- rungs- bzw. Nachklagevorbehalt) über Fr. 413'340.35 nebst Zins anhängig. Mit Eingabe vom 8. Juli 2004 ve rkündete sie der Bauherrin den Streit (HG act. 25). Nach abgeschlossenem Schriftenwechsel (vgl. HG act. 8, 17, 32 und 38) wies die Vorinstanz die Klage (ohne Durchführung ei nes Beweisverfahrens) mit Urteil vom 12. Januar 2006 ab (HG act. 41). Hiegegen erhob die Beschwerdeführerin kanto- nale Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassa tionsgericht, welches die Beschwerde mit Zirkulationsbeschluss vom 25. April 2007 guthiess, das vorinstanzliche Er- kenntnis aufhob und die Sach e zur Neubeurteilung an die Voristanz zurückwies (HG act. 48). Gestützt darauf schrieb das Bundesgericht die von der Beschwerde- führerin ebenfalls erklär te eidgenössische Berufung mi t Beschluss vom 22. Juni 2007 als gegenstandslos geworden ab (HG act. 49A). 4. In der Folge führte die Voristanz ein Beweisverfahren zur Frage durch, ob beim Vertragsschluss zwischen der Besch werdeführerin und der Streitberufenen (Bauherrin) ein übereinstimmender tatsäch licher Wille des Inhalts bestanden ha- be, dass die Beschwerdeführerin das B augrundrisiko tragen solle, wobei der Be- schwerdeführerin der Hauptbeweis hiefür auferlegt und der Beschwerdegegnerin der Gegenbeweis offengelassen wurde (vgl. HG act. 50, 54, 55 und 57). Anläss- lich der Beweisverhandlung vom 25. Januar 2008 wurden L.__ und S.__, die sei- nerzeit die Vertragsver handlungen geführt und den Vertr ag (für die Beschwerde- führerin bzw. die Streit berufene) geschlossen hatten, als Zeugen einvernommen (HG Prot. II S. 5 ff.). Nachdem das Verf ahren zufolge des am 26. Februar 2008 über die Beschwerdeführerin eröffneten Konkurses zwischenzeitlich sistiert und - 4 - nach dessen Einstellung mangels Aktiven am 26. Mai 2009 wieder aufgenommen und fortgesetzt worden war (vgl. HG Prot. II S. 27 ff. und HG ac t. 80, 85-86, 88 und 90), fällte die Vorinstanz am 21. J uni 2010 ein neues Urte il, mit dem die Kla- ge (wiederum) unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer- deführerin abgewiesen wurde (HG act. 91 = KG act. 2). 5. Gegen dieses der Besch werdeführerin am 24. Juni 2010 zugestellte (HG act. 92) (zweite) handelsgerichtliche Erkenn tnis richtet sich die vorliegende Nich- tigkeitsbeschwerde vom 3. September 2010 mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen, unter Kosten- und Entsc hädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer- degegnerin (KG act. 1 S. 2). Mit Präsidialverfügung vom 7. September 2010 wurden die vorinstanzlichen Akten beigezogen (s.a. KG act. 4 und 9) und der Beschwerdeführerin in Anwen- dung von § 75 ZPO/ZH eine Prozesskaution von Fr. 30'000.-- auferlegt (KG act. 6). Die Vorinstanz hat ausdrücklich auf Vernehmlassung zur Beschwerde verzich- tet (KG act. 10). Demgegenüber liess di e Beschwerdegegnerin die Beschwerde unter dem 15. November 2010 innert erstreckter Frist (vgl. KG act. 16 und 20) be- antworten, wobei sie verlangt, die Be schwerde unter Kosten- und Entschädi- gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen, soweit darauf einzu- treten sei (KG act. 22, insbes. S. 2). Die Beschwerdeantwort wurde der Be- schwerdeführerin mit Datum vom 17. November 2010 zur Kenntnisnahme zuge- stellt (KG act. 23 und 24/1). Weitere Stellungnahmen sind nicht eingegangen. II. 1. Seit dem 1. Januar 2011 steht die Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO) in Kraft. Dami t stellt sich zunächst die (intertem- poralrechtliche) Frage des anwendbaren (Prozess-)Rechts. Gemäss den Übergangsbestimmungen der eidgenössischen ZPO gilt für (auch Rechtsmittel-)Verfahren, die bei der en Inkrafttreten bereits rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen In-- 5 - stanz weiter (Art. 404 Abs. 1 ZPO). Für das vorliegende Beschwerdeverfahren ge- langen daher die Bestimmungen der (auf den 31. Dezember 2010 aufgehobenen) zürcherischen ZPO vom 13. Juni 1976 (ZPO /ZH) sowie des Gerichtsverfassungs- gesetzes vom 13. Juni 1976 (GVG/ZH) weiterhin zur Anwendung. Ebenso ist mit Bezug auf die Beurteilung der erhobenen Rügen das bisherige Prozessrecht he- ranzuziehen, weil im Besch werdeverfahren zu prüfen ist, ob der angefochtene Entscheid im Zeitpunkt seiner Fällung mi t einem der in § 281 ZPO/ZH bezeichne- ten Nichtigkeitsgründe behaftet war (s.a . von Rechenberg, Die Nichtigkeitsbe- schwerde in Zivil- und Strafsachen nach zü rcherischem Recht, 2. A., Zürich 1986, S. 17; ZR 110 Nr. 6, Erw. 3; BJM 2011, S. 224, Erw. 2; BGer 5A_405/2011 vom 27.9.2011, Erw. 4.1.2). Dabei liegt die sachliche Zuständigkeit zur Beurteilung der Beschwerde weiterhin beim Kassationsgericht (§ 69a Abs. 1 GVG/ZH und § 211 Abs. 1 des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess [GOG] vom 10. Mai 2010). 2. Als Endentscheid im Sinne von § 281 ZPO/ZH ist das angefochtene Urteil (nach bisherigem Recht) ohne Weiteres beschwerdefähi g, zumal auch kein Aus- schlussgrund gemäss § 284 ZPO/ZH vorli egt. Ferner wurde die Beschwerde rechtzeitig erhoben (vgl. § 287 ZPO/ZH sowie § 140 Abs. 1 und §§ 191-193 GVG/ZH) und die der Beschwerdeführerin auferlegte Prozesskaution innert Frist geleistet (vgl. KG act. 7/1 und 12). Sch liesslich ist die Beschwerdeführerin durch den ihre Klage abweisenden vorinstanzlich en Entscheid beschwert und deshalb zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Die Beschwerde ist somit anhand zu neh- men. 3. Zu beachten ist, dass gegen das vorinstanzliche Urte il die (ordentliche) Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht offensteht (vgl. Art. 90, Art. 74 Abs. 1 lit. b und Art. 75 BGG; s.a. hinten, Erw. V). Im Rahmen dieses Rechtsmittels überprüft das Bundesgericht (unter anderem) eine behaup- tete Verletzung von Bundesrecht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a BGG). Das hat gemäss § 285 ZPO/ZH zur Folge, dass die Rüge der Missachtung von (formellem oder materiellem) Bundesrecht im kant onalen Kassationsverfahren unzulässig ist; sie ist mittels Beschwerde in Zivilsach en vor Bundesgericht zu erheben (ZR 107 - 6 - Nr. 79, Erw. 3/b; 107 Nr . 59, Erw. 3.1; 107 Nr. 21 , Erw. II/5/b m.w.Hinw.; Kuhn/Nietlispach, Bundesrechtsmittel und kantonale Rechtsmittel – Die Perspek- tiven kantonaler Gerichte am Beispiel des Kantons Zürich, ZZZ 2008/09, S. 300; Reetz, Das neue Bundesgerichtsgesetz unt er besonderer Berücksichtigung der Beschwerde in Zivilsachen, SJZ 2007, S. 37). III. 1.a) Die Vorinstanz ste llte in ihrer Entscheid begründung zunächst fest, dass die Beschwerdegegnerin die klägerische Behauptung, wonach sich die Be- schwerdeführerin und die Bauherrin (Strei tberufene) am 27. Februar 2002 auf die Pauschalwerksumme von Fr. 30'380'000.-- geeinigt hätten, nicht substanziiert bestritten habe, weshalb die Vereinbarun g eines Pauschalpreises als zugestan- den gelte (KG act. 2 S. 8, Erw. III/1.9). Weiter habe sich die Beschwerdegegnerin (werk)vertraglich verpflichtet, bei verschuldeter fehlerhafter Ausführung des ihr er- teilten Gutachterauftrags der Beschwe rdeführerin den entstandenen direkten Schaden zu ersetzen. Einen solchen di rekten Schaden mache die Beschwerde- führerin mit der Klage geltend (KG act. 2 S. 12 f., Erw. II I/2.1-2.2). In Anbetracht des Kausalitätserfordernisses (zwischen Vertragsverletzung und Schaden) kom- me eine Schadenersatzpflicht jedoch nur d ann in Betracht, wenn die schlechten Bodenverhältnisse in dem Sinne Teil des abgeschlossenen Werkvertrags (über den Bau der Häuser) seien, dass die Beschwerdeführerin das volle Baugrundrisi- ko als im vereinbarten Pauschalpreis mitenthalten übernommen habe. Andernfalls sei die Generalunternehmerin (Beschwerdeführerin) ohne vorgängigen Abschluss einer ergänzenden vertraglichen Vereinbarung mit der Bauherrin nicht verpflichtet gewesen, den (unerwartet) schlammigen Boden auszubaggern. Habe sie dies dennoch getan, habe sie ihren Schaden (Mehraufwand bei den Aushubarbeiten) durch eigene Entscheidun g herbeigeführt und sei ein Zurechnungszusammen- hang zwischen dem mangelhaften Gutacht en und dem bei ihr eingetretenen Schaden (Mehraufwand) zu verneinen. Im vorliegenden Prozess komme es somit zunächst darauf an, ob die Beschwerdef ührerin oder die Streitberufene (Bauher- rin) das Baugrundrisiko zu tragen habe (KG act. 2 S. 13 ff., Erw. III/2.3). - 7 - In der Folge prüfte die Vorinstanz die zwischen den Parteien strittige Frage, ob die Beschwerdeführerin (als General unternehmerin) das B augrundrisiko über- nommen habe (KG act. 2 S. 15 ff., Erw. III/3). Dabei kam sie in einlässlicher Wür- digung der Beweislage, insbesondere der Zeugenaussagen von L.__ und S.__, zunächst zum Schluss, dass der Beschwerdeführerin der (Haupt-)Beweis für die von ihr behauptete Tatsache nicht gelungen sei, zwischen ihr und der Bauherrin habe ein übereinstimmender tatsächlicher Wille des Inhalts bestanden, dass Ers- tere das volle Baugrundrisiko tragen solle (KG act. 2 S. 16 ff., Erw. III/3.3). Gegen diese Beweiswürdigung richtet sich die vorliegende Beschwerde (dazu im Einzel- nen hinten, Erw. III/2-5). Weiter schloss die Vorinstanz aus einer normativen Aus- legung des Generalunternehmer-Werkvertrags, dass die Beschwerdeführerin und die Bauherrin vereinbart hätten, dass schle chte Bodenverhältnisse nicht von der Pauschalwerksumme erfasst würden, we shalb die Bauherrin für das Baugrundri- siko einstehen müsse. Demzufolge hätte gem äss vorinstanzlicher Ansicht die Be- schwerdeführerin die verschlammte Gr ube nicht ohne neue Vereinbarung mit der Bauherrin ausbaggern (lassen) müssen. Eine Haftung der Beschwerdegegnerin sei daher abzulehnen und die Klage demnach abzuweisen (KG act. 2 S. 22 ff., Erw. III/3.4 und III/4). Bezüglich der eingeklagten Forder ung für entgangenen Mietzins sei die Klage überdies auch deshalb abzuweisen, weil die Beschwerde- führerin diese Schadensposition nich t genügend substanziiert habe (KG act. 2 S. 33 f., Erw. III/5). b) Mit Bezug auf die (vorliegend alle in interessierende) Würdigung der Be- weise zur Behauptung, zwischen den Vert ragsparteien des Werkvertrags (betref- fend die Überbauung) habe ein übereinstimm ender tatsächlicher Wille bezüglich der Übernahme des vollen Baugrundrisikos durch di e Beschwerdeführerin be- standen, führte die Vorinstanz in Wiedergabe der Zeugenaussagen (zusammen- gefasst) aus, dass der Zeuge L.__ die Frage bejaht habe, ob aus seiner Sicht klar gewesen sei, dass er und S.__ aufgrund des konkreten Gesprächs vom 27. Feb- ruar 2002 davon ausgegangen seien, dass im Ergebnis die Beschwerdeführerin das Baugrundrisiko trage. Demgegenüber habe sich der Zeuge S.__ nicht mehr konkret an ein Meeting vom 27. Februar 2002 und an Details der Gespräche erin- nern können; er habe aber aus gesagt, dass man sich im Februar 2002 über den - 8 - Werklohn geeinigt habe und dieser sei ner Meinung nach eindeutig in Stein ge- meisselt gewesen sei. Auf die Frage, ob es gemäss seiner Überzeugung keine Umstände gegeben habe, welche die Gegenseite zu ei ner Abweichung legitimiert hätten, habe er geantwortet: "Ganz klarer Fall. Die Vereinbarung eines pauscha- len Werklohnes bedeutet Unveränderbarkeit." Die Haltung der Vertragspartner an- lässlich der Diskussion zum Thema Baugru nd, an die sich der Zeuge S.__ erin- nern könne, sei gewesen, dass sämtlic he Baugrundrisiken im Werklohn enthalten sein müssten, wobei der Zeuge den genauen Zeitpunkt, wann er diese Haltung gegenüber der Beschwerdeführer in bzw. L.__ geäussert habe, nicht mehr wisse. Auch habe S.__ erklärt, sich nicht mehr erinnern zu können, dass man über den Wegfall von Ziffer 6.2 des im Jahr 2000 geschlossenen Werkvertrags verhandelt habe (KG act. 2 S. 16 ff., Erw. III/3.3.1). Mit Blick auf die allgemeine Glaubwür digkeit der Zeugen legte die Vorin- stanz im Folgenden dar, dass und inwiefern L.__ als Inhaber und Geschäftsführer der Beschwerdeführerin nicht neutral sei, da er ein direktes persönliches Interes- se am Ausgang des Verfahr ens habe und dieses durch seine Aussage beeinflus- sen könne. Gleiches gelte für S.__, der seinerzeit als verant wortlicher Sachbear- beiter der Streitberufenen (Bauherrin) den Werkvertrag betreffend die Überbau- ung mit der Beschwerdeführerin abgeschlossen habe und noch heute für die Streitberufene arbeite. Auch er habe au s den im Entscheid näher erörterten Gründen ein direktes persönliches Inte resse am Ausgang des Verfahrens und könne dieses durch seine Aussage beeinflussen, weshalb auch er als Zeuge nicht neutral sei. Dieser Sachlage sei im Rahm en der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen (KG act. 2 S. 18 ff., Erw. III/3.3.2.2-3.3.2.3). Alsdann erwog die Vorinstanz, dass di e Beschwerdeführerin den ihr oblie- genden Beweis, dass in ihrem Vertragsverhältnis zur Streitberufenen ein überein- stimmender Wille des Inhalts bestanden habe, dass sie, die Beschwerdeführerin, das Baugrundrisiko tragen solle, mittels der beiden Zeugenaussagen nicht zu erbringen vermöge. Ein übereinstimmender ta tsächlicher Wille (Konsens) bedeu- te, dass die ausgetauschten Willenserklär ungen der Parteien be im Vertragsab- schluss übereinstimmten. Genau diesen Au stausch hätten aber weder L.__ noch - 9 - S.__ beschreiben können. Zwar würden beide aussagen, man habe über den Baugrund diskutiert und der sei auch Inhalt der Pauschale gewesen. Was das aber für die einzelnen Parteien bedeutet h abe, darin unterschieden sich die Aus- sagen der Zeugen. L.__ äussere sich wiederholt dahinge hend, dass man beim Abschluss des Vertrags bzw. der Vereinbarung der Pauschale das Baugrundrisiko gekannt habe. Man habe eine Pauschale vereinbart, da man ja genaue Kenntnis über das Bau- werk gehabt habe. Damit sage der Zeuge eigentlich nichts anderes, als auch in Ziffer 6.2.6 des GU-Vertrags vom 26. Juli 2000 (HG act. 9/3) stehe; nämlich, dass man den Baugrund gekannt habe, als die Pauschale vereinbart worden sei. Er sage aber nicht aus, dass mit Kenntnis des Baugrundes auch gemeint gewesen sei, dass die Beschwerdeführerin das volle Baugrundrisiko übernehme. Aus der Zeugenaussage von L.__, we lche allgemein als zurü ckhaltend erscheine, gehe hervor, dass die Bereitschaft der Beschwerdeführerin zur Risikoübernahme zwar wohl auf der Kenntnis des Baugrundes auf der Grundlage der Baugrunduntersu- chung der Beschwerdegegnerin ber uht habe. Dies schliesse aber nicht aus, dass es darüber hinaus zu M ehraufwendungen infolge schlech ter Bodenverhältnisse habe kommen können, die man zum Zeit punkt des Vertragsschlusses eben noch nicht gekannt habe. Jedenfalls liessen die Auss agen des Zeugen L.__ eher da- rauf schliessen, dass eben (nur) Aufw endungen aufgrund des Baugrundes, wie man ihn zur Zeit des Vertragsschlusses gekannt habe, in der Pauschale enthalten sein sollten, die Beschwerdeführerin aber nicht das volle Baugrundrisiko habe übernehmen wollen. Nur so lasse sich auch erklären, weshalb Ziffer 6.2.6 in die- sem Wortlaut im Vertrag stehen geblieben sei, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, eine Formulierung zu wählen, die das Baugrundrisiko in vollem Umfang der Beschwerdeführerin übertragen hätte. Demgegenüber sage S.__ aus, die Vereinbarung eines pauschalen Werk- lohnes bedeute Unveränderbarkeit, weshal b auch alle Baugrundrisiken im Werk- lohn enthalten sein sollten. Dies sei die "Haltung" gewesen. Dass und mit welchen Worten er diese "Haltung" aber auch ge genüber der Beschwerdeführerin bzw. gegenüber L.__ geäussert habe o der dass die Beschwerdeführerin diese Haltung - 10 - auch geteilt und worauf diese gegründet habe, sage er nicht. Vielmehr erinnere er sich nicht einmal mehr konkret an das Treffen oder an Details davon. Seine Aus- sage stimme überdies nicht mit dem Wort laut des schriftlichen GU-Vertrags über- ein, gemäss dessen Ziffer 6.2 gewisse Kosten explizit ausgenommen würden. Damit relativiere er aber gleichzeitig auch seine Aussage, wonach er davon aus- gegangen sei, dass sämtliche Baugrundrisiken im Werkl ohn enthalten seien. Die Frage, weshalb die Ziffer 6.2.6 im Vertr ag so stehen geblieben sei, hätten beide Zeugen nicht beantworten können. S.__ sage zudem aus, er könne sich nicht er- innern, dass man über den Wegfall von Ziffer 6.2 verhandelt habe. Genau das hätte nach vorinstanzlicher Ansicht aber Inhalt des Gesprächs bilden müssen, wenn ein tatsächlicher Konsens im Si nne des Beweissatzes vereinbart worden wäre. Dass S.__ – so die Vorins tanz weiter – im Nachhi nein das Gespräch vom 23. (recte: 27.) Februar 2002 derart interp retiere, dass das volle Baugrundrisiko Inhalt der Pauschale gewesen sein solle, sei – aus heutiger Sicht der Streitberu- fenen – nachvollziehbar und auch mit dem zwischen ihr und der Beschwerdefüh- rerin vorangegangenen Streit zu erklären. Die Streitberufene stelle sich ja auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin Fo lgekosten zufolge schlechter Boden- verhältnisse zu tragen habe. Dass am 27. Februar 2002 – und nur darauf komme es an – aber auch ein tatsächlicher Konsens dieses Inhalts bestanden habe, das sage weder der Zeuge L.__ noch der Zeug e S.__ aus. Nur am Rande vermerkte die Vorinstanz ausserdem, dass zwischen der Beschwerdeführerin und der Streit- berufenen wohl kein (später durch Vergleich beigelegter) Streit darüber entstan- den wäre, wer die Mehrkosten des Aus hubes übernehme, wenn die Abmachung betreffend die Risikoübernahme des Baugrundes so klar gewesen wäre. Offenbar habe die Beschwerdeführerin damals nicht die eindeutige Ansicht vertreten, dass die Beschwerdegegnerin alle Schuld tragen solle. Zusammenfassend – so das vorinstanzliche Fazit – könne jedenfalls gesagt werden, dass beide Zeugen keine konkre ten Aussagen darüber gemacht hätten, was damals, am 27. Febr uar 2002, genau bespr ochen worden sei, und dass sich damit aus ihren Aussagen ein übereinsti mmender tatsächlicher Wille nicht erge-- 11 - be. Ein solcher ergebe sich auch aus keiner der zum Beweis angerufenen Urkun- den (HG act. 21/1 = HG act. 56/2, HG ac t. 33/1 = HG act. 56/3 und HG act. 61). Die Beschwerdeführerin habe den ihr auferlegten Hauptbeweis somit nicht zu erbringen vermocht (KG act. 2 S. 20 ff., Erw. III/3.3.2.4-3.3.3). 2.a) Die Beschwerdeführerin wirft der Vo rinstanz vor, in willkürlicher und ak- tenwidriger Weise entschieden zu haben, im Vertragsverhältnis zwischen ihr (der Beschwerdeführerin) und der Bauherrin (Streitberufene) habe kein übereinstim- mender tatsächlicher Wille des Inhalts bestanden, dass die Beschwerdeführerin das Baugrundrisiko zu tragen habe. Gegenteils hätten die beiden befragten Zeu- gen, besonders deutlich S.__, übereinstimmend und eindeutig bestätigt, dass das Baugrundrisiko im Pauschalpreis enthalten gewesen sei, woraus folge, dass die Beschwerdeführerin dasselbe trage. Bei w illkürfreier Würdigung des Beweiser- gebnisses (insbesondere der Zeugenaussagen) hätte die Vorinstanz den Beweis eines tatsächlichen Konsenses für erbrac ht erachten müssen. Insofern leide der angefochtene Entscheid am Nichtigkeitsgrund gemäss § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH (KG act. 1 S. 4 f., Ziff. 9, und S. 11, Ziff. 26). Diese Rüge ist – wie in der Beschwe rdeschrift zutreffend festgehalten wird (KG act. 1 S. 5, Ziff. 10) – unter dem As pekt von § 104a Abs. 2 GVG/ZH zulässig, nachdem sich die Vorinstanz im ersten, mit kassationsgerichtlichem Beschluss vom 25. April 2007 aufgehobenen Urteil vo m 12. Januar 2006 mit der Frage des Vorliegens eines tatsächlichen Konsenses hinsichtlich der Übernahme des Bau- grundrisikos (noch) nicht befasst, sondern diese erst im hier angefochtenen (zwei- ten) Urteil geprüft hat. Auch der Grundsatz der Subsidar ität der kantonalen Nich- tigkeitsbeschwerde (vgl. § 285 ZPO/ZH und vorne, Erw. II/3) steht einer Beurtei- lung der erhobenen Rügen nicht entgegen; denn das Bundesgericht kann im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen Feststellungen zum Sachverhalt, wozu die Frage des Vorliegens eines tatsäch lichen Konsenses gehört, nicht frei über- prüfen (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG; s.a. Kuhn/Nietlispach, a.a.O., S. 300, 301 und 307; Reetz, a.a.O., S. 37; ZR 107 Nr. 21, Erw. II/5; BGE 133 III 681, Erw. 3.3; BGer 4A_465/2009 vom 9.11.2009, Erw. 1.4.1). - 12 - b) Im Einzelnen bringt die Beschwerdeführerin (im Anschluss an die Wie- dergabe der beiden Zeugenauss agen und der sie würdigend en Erwägungen der Vorinstanz [KG act. 1 S. 6 ff., Ziff. 16 ff. und 20 ff.], in welc hen Ausführungen kei- ne Nichtigkeitsgründe geltend gemacht werden) vor, aufgrund der unter der stren- gen Strafdrohung von Art. 307 StGB abgegebenen ausdrücklichen Bestätigung durch den Zeugen L.__ sei nachgewiesen, da ss aus dessen Sicht klar gewesen sei, dass er und S.__ auf grund des Gesprächs vom 27. Februar 2002 davon aus- gegangen seien, dass im Ergebnis die Besch werdeführerin das Baugrundrisiko trage, wobei deren Bereitschaft zur Risikoübernahme auf der (vermeintlichen) Kenntnis des Baugrundes beruht habe. U ngeachtet dieser uneingeschränkten Aussage führe die Vorinstanz "am Rande zur Aktenwidrigkeit" eine Unterschei- dung zwischen einem "vollen" und einem "e ingeschränkten" Baugrundrisiko ein, für welche die protokollierte Zeugenaussage von L.__, die im Übrigen keineswegs als zurückhaltend erscheine, sondern klar und deutlich sei, keinen Anlass gebe. Auch sei der Beizug von Ziffer 6.2.6 des GU-Vertrags abzulehnen und könne Letztere entgegen dem vorinstanzlichen Vorgehen "nicht als Massstab für die Be- urteilung einer Zeugenaussage gelten", weil die Prozess parteien (nicht aber die Vertragsparteien) über das zutreffende Verständnis dieser Bestimmung stritten und sich dasselbe zunächst nach dem – durch Würdigung der beiden Zeugen- aussagen zu eruierenden – übereins timmenden tatsächlichen Willen der Ver- tragsparteien richte und erst dann, wenn dieser beweislo s bleibe, in einem zwei- ten Schritt eine normative Auslegung von Ziffer 6.2.6 des GU-Vertrags zulässig sei. Ungeachtet dessen messe die Vori nstanz die Aussage v on L.__ aber an die- ser Vertragsbestimmung, indem sie schon bei der vorgelagerten Frage nach dem tatsächlichen Konsens implizit ihr eigenes Verständnis dieser Klausel zugrunde lege, wonach die Beschwerdeführerin vertraglich nur erklärt habe, dass sie den Baugrund kenne, nicht aber, dass sie et waige Mehrkosten auch übernehme. Durch die Brille dieses Verständnisses betrachte und würdige die Vorinstanz dann die (bezüglich des überno mmenen Baugrundrisikos nich t differenzierende) Aus- sage des Zeugen in einschränkendem Sinne, was nicht angehe. Für eine solche normative Auslegung und darauf gestützte Fo lgerungen sei an dieser Stelle, wo es um den tatsächlichen Konsens gehe, kein Platz. Ausserdem habe eine Ände-- 13 - rung von Ziffer 6.2.6. des GU-Vertrags nicht zwingend der Schriftform bedurft, sondern vielmehr auch mündlich vereinbart und per Handschlag besiegelt werden können, wie das gemäss den Aussagen des Zeugen L.__ denn auch geschehen sei. Hinzu komme, dass zwischen den beiden Vertragsparteien (Beschwerdefüh- rerin und Streitberufene) im vorliegenden Verfahren Einigk eit bezüglich der Über- nahme des Baugrundrisikos herrsche. Nu r die Beschwerdegegnerin und die Vor- instanz als vertragsfremde Dritte wollten nun von aussen her einen anderen Ver- tragsinhalt sehen, obwohl se lbst Erstere vor dem Prozess noch den Standpunkt der beiden Vertragsparteien vertreten habe, wie aus zwei von ihr verfassten Schreiben vom 12. April 2002 (HG act. 9/ 24 und 9/26) hervorgehe. Insofern beru- he das angefochtene Urteil auf einem Standpunkt, der vor Anhebung des Prozes- ses von keiner der beteiligten Personen vert reten worden sei. Angesichts der kla- ren Bestätigung des Zeugen L.__, wonach die Beschwerdeführerin das Bau- grundrisiko tatsächlich (vollumfänglich) übernommen habe, se i der Standpunkt der Vorinstanz willkürlich (KG act. 1 S. 12 ff., Ziff. 27-36). Auch der Zeuge S.__ habe – so die Besch werdeführerin weiter – unter der strengen Strafdrohung von Art. 307 StGB erklärt, dass die Beschwerdeführerin das Baugrundrisiko übernommen habe. Zwar habe die Vorinstanz zutreffend fest- gehalten, dass S.__ ausgesagt habe, die Haltung sei gewesen, dass die Verein- barung eines pauschalen Werklohns Unve ränderbarkeit und damit auch bedeute, dass alle Baugrundrisiken im Werklohn enthalten seien. Schlicht aktenwidrig und willkürlich sei jedoch die vorinstanzlic he Behauptung, dass der Zeuge nicht sage, er habe diese Haltung auch gegenüber der Beschwerdeführerin bzw. L.__ geäus- sert. Gegenteils habe der Z euge S.__ gemäss Protokoll (HG Prot. II S. 20) aus- drücklich bestätigt, dass "man", womit der Zeuge offensichtlich nur die die Ver- handlungen über den Werklohn führenden Personen, d.h. L.__ und sich selbst, habe meinen können, im Zusammenhang mit diesen Gesprächen (im Februar 2002) das Thema Baugrund diskut iert und er die diesbezüglich definierte Haltung gegenüber der Beschwerdeführ erin geäussert habe. Nachdem S.__ davon aus- gehe, dass in der Folge eine Einigung über die Pauschale von Fr. 30,38 Mio. zu- stande gekommen sei, müsse es sich bei der von ihm beschriebenen Haltung letztlich um die gemeinsame Haltung der beiden Werkvertragsparteien handeln. - 14 - Dass sich der Zeuge an den genauen Zeit punkt, die verwendeten Worte und die weiteren Details der Diskussion nicht mehr genau zu erinnern vermocht habe, sei angesichts des langen Zeitab laufs von sechs Jahren verständlich und spreche nicht gegen, sondern für sei ne Glaubwürdigkeit und die Glaubhaftigkeit seiner Aussage. Aktenwidrig und willkürlich sei im Weiter en die vorinstanzliche Feststellung, dass S.__ selber seine Aussage relativiere, wonach sämtliche Baugrundrisiken im pauschalen Werklohn enthalten seien. Solc hes könne dem Protokoll an keiner Stelle entnommen werden. Vielmehr entspringe diese Auffassung dem unzulässi- gerweise beigezogenen vorinstanzlichen Verständnis von Ziffer 6.2.6 des GU- Vertrags. Zudem treffe es zwar zu, dass der Zeuge S.__ ausgesagt habe, sich nicht daran erinnern zu k önnen, dass über den Wegfall di eser Vertragsziffer ver- handelt worden sei. In der Sache habe er indessen nichts anderes als eine Neu- verhandlung (und konsensuale mündliche Abänd erung) dieser Klausel bestätigt, weshalb sich aus dieser Aussage nichts zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ableiten lasse. Nicht nachv ollziehbar sei sodann die Er wägung, wonach keiner der beiden Zeugen die Frage habe beantwort en können, weshalb Ziffer 6.2.6 des GU-Vertrags so stehen geblie ben sei, nachdem diese Fr age laut Protokoll den Zeugen gar nie gestellt worden sei. Im Weiteren gehe auch der Versuch der Vor- instanz fehl, die Ansicht des Zeugen S. __ bzw. dessen heutige Interpretation des Gesprächs vom 27. Februar 2002, wonach die Beschwerdeführerin das Bau- grundrisiko zu tragen habe, als Folge des zwischen den Vertragsparteien ver- gleichsweise erledigten Streits zu er klären. Dies stehe nämlich im Widerspruch zum Standpunkt der Beschwerd egegnerin, wie er von dieser am 12. April 2002 und damit lange vor jenem Zeitpunkt zu Pa pier gebracht worden sei, zu dem die Vertragsparteien die Bauabrechnung untere inander bereinigt hätten. Läge die Vorinstanz mit ihrer Annahme richtig, dass S.__ aufgrund der Interessenlage der Streitberufenen im Nachhinein tatsachen widrig ausgesagt habe, so ginge dies nach beschwerdeführerischer Ansicht mit dem ernsthaften Verdacht einher, der Zeuge habe im Sinne von Art. 307 StGB fa lsch ausgesagt. Das widerspreche in- dessen der allgemeinen Lebens erfahrung. Zudem sei das wirtschaftliche Wohler- gehen des Zeugen S.__ wohl kaum davon abhängig, ob aufgrund des Vergleichs, - 15 - der nicht ihn, sondern die St reitberufene berechtige und verpflichte, ein Teil eines allfälligen positiven Prozessergebnisses künftig viel leicht an seine Arbeitgeberin als börsenkotiertes Grossunternehmen f liesse. Hingegen würde ihn eine Strafe wegen falschen Zeugnisses ganz direkt un d sehr massiv treffen, weshalb nicht anzunehmen sei, dass er das Risiko eingeg angen sei, tatsachenwidrig zugunsten der Streitberufenen auszusagen. Schliesslich sei klarzustellen, dass di e Beschwerdeführerin und die Streitbe- rufene im Vorfeld des Vergleichs vom 23. September 2005 entgegen der unbe- gründeten Annahme der Vorinstanz nicht über die Frage gestritten hätten, wer das Baugrundrisiko und damit die Mehrko sten für den Aushub zu tragen habe; darüber habe seit der Vereinbarung einer Pauschale Ende Februar 2002 immer in dem Sinne Einigkeit bestanden, dass dies die Beschwerdeführerin sei. Bei der dem Vergleich zugrunde liegenden Ausei nandersetzung sei es vielmehr um die Regelung von Ausständen der Beschwerdeführerin gega ngen, welche diese we- gen schwerwiegender Liquiditätsprobleme nicht zu be gleichen in der Lage gewe- sen sei, was die Streitberufene und die Beschwerdeführerin gegenüber allen am vorliegenden Prozess beteiligten Pers onen offen gelegt habe (KG act. 1 S. 14 ff., Ziff. 37-47). Daraus erhelle (als Fazit), dass die Vo rinstanz in unhaltbarer Weise schlies- se, dass die beiden Zeugen keine konkreten Aussagen darüber gemacht hätten, was am 27. Februar 2002 besprochen word en sei, und dass sich aus ihren Aus- sagen der zum Beweis verstellte übereinstimmende Wille nicht ergebe. Gegen- teils hätten beide Zeugen übereinstimm end bestätigt, dass im Rahmen ihrer Ver- handlungen das Baugrundrisiko in den Pauschalpreis eingeschlossen worden sei. Wenn die Vorinstanz trotzdem meine, die Beschwerdeführerin habe den ihr oblie- genden Beweis eines tatsächlichen Konsen ses hinsichtlich der Übernahme des Baugrundrisikos nicht erbracht, habe sie aktenwidrig und willkürlich entschieden (KG act. 1 S. 18 f., Ziff. 48). 3.a) Eine willkürliche tatsächliche An nahme bzw. willkürliche Beweiswürdi- gung im Sinne des Nichtigkeitsgrundes von § 281 Ziff. 2, 2. Variante ZPO/ZH liegt (nur) dann vor, wenn der richtig wiede rgegebene Akteninhalt im Zusammenhang - 16 - mit der Feststellung der tatsäc hlichen Verhältnisse in qual ifiziert unrichtiger, d.h. unvertretbarer Weise gewürdi gt wurde. Das trifft nicht schon dann zu, wenn die Kassationsinstanz bei freier Prüfung ev entuell anders entscheiden würde; viel- mehr muss der vom Sachrichter gez ogene Schluss für einen unbefangen Den- kenden als unhaltbar erscheinen (ZR 81 Nr. 88, Erw. 6; von Rechenberg, a.a.O., S. 28; Lieber, Die neuer e kassationsgerichtliche Rechtsprechung zum Beweis- recht im Zivilverfahren, in: Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, S. 243 [und 247]; RB 2002 Nr. 11). Es reicht für den Willkür- vorwurf mit anderen Worten nicht aus, wenn in tatsächlicher Hinsicht auch ein an- derer Schluss als der von der Vorinstanz gezogene denkbar ist (oder gar sachge- rechter erscheint). Eine substanziierte Willkürrüge bedingt deshalb, dass im Ein- zelnen erklärt wird, inwiefern welche im angefochtenen Ent scheid effektiv ange- stellten Überlegungen tatsächlicher Natur nicht nur unzutreffend, sondern willkür- lich, d.h. unvertretbar sein sollen . Dabei sind in der Beschwerdebegründung so- wohl die angefochtenen Stellen des vorinstanzlichen Entscheids wie auch diejeni- gen Stellen in den vorinstanzlichen Akten, aus denen sich der geltend gemachte Mangel ergeben soll, genau zu bezeichnen (vgl. zu den formellen Anforderungen an eine Beschwerdebegründung auch Spühler/ Vock, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, 1. A., Zü rich 1999, S. 72 f.; von Rechenberg, a.a.O., S. 16 ff.; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilpro- zessordnung, 3. A., Zürich 1997, N 4 zu § 288; statt vieler z.B. auch Kass.-Nr. AA090137 vom 8.3.2010 i.S. T.c.R. et al., Erw. II/3.1). Demgegenüber liegt Aktenwid rigkeit im Sinne von § 281 Ziff. 2, 1. Variante ZPO/ZH vor, wenn Bestandteile der Akten, die im Zeitpunkt des fraglichen Ent- scheids dem Gericht vorlagen, überhaupt nich t oder nicht in ihrer wahren Gestalt in die Beweiswürdigung einbezogen wurd en und sich deshalb die angefochtene tatsächliche Feststellung als "blanker Irrtum" erweist (von Rechenberg, a.a.O., S. 27; Spühler/Vock, a.a.O., S. 67 f.; Fr ank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 44 zu § 281; ZR 55 Nr. 115; 81 Nr. 88, Erw. 6) . Die Auslegung proz essualer Erklärun- gen stellt ebenso wenig wie die Würdi gung des Beweisergebnisses eine akten- widrige tatsächliche Annahme dar. - 17 - Die Unterscheidung zwischen Aktenwidrigkeit und Willkür war unter der Herrschaft des (per 1. Januar 2007 aufgehobenen) OG insbesondere für die Abgrenzung der Prüfungszuständigkeit zwischen dem Kassationsgericht und dem Bundesgericht von Bedeutung (vgl. ZR 81 Nr. 88, Erw. 6). Seit der Inkraftsetzung des BGG hat sie ihre Relevanz jedoch weitestgehend verloren, sind nunmehr doch sowohl die Willkür- als auch die Ak tenwidrigkeitsrüge im kantonalen Kassa- tionsverfahren stets zulässig (vgl. ZR 10 7 Nr. 21; Kuhn/Nietlispach, a.a.O., S. 307). b) Nach vorinstanzlicher Auffassung trägt die Beschwerdeführerin die Be- weislast für den behaupteten tatsächlic hen Konsens bezüglich der Übernahme des Baugrundrisikos (vgl. KG act. 2 S. 16, Erw. III/3.2; HG act. 50 S. 2), wobei die Vorinstanz mit Bezug auf die notwendige Beweisintensität (implizit) vom Regel- beweismass ausging, d.h. den vo llen (strikten) Beweis für erforderlich hielt. Diese Prämissen sind bei der Ü berprüfung der vorinstanzli chen Beweiswürdigung für das Kassationsgericht verbindlich und zu beachten. Denn bei bundesprivatrechtli- chen Ansprüchen (wozu die vorliegend zur Debatte stehenden Ansprüche aus Werkvertrag gehören) werden sowohl die Beweislastverteilung als auch das erforderliche Beweismass vom Bundesrecht (Art. 8 ZGB) geregelt (BGE 128 III 273 ff., Erw. 2; 130 III 323 ff ., Erw. 3.1 und 3.2; 130 III 601, Erw. 5.4; BGer 4A_293/2011 vom 23.8.2011, Er w. 2.1.1; RB 2002 Nr. 11; Lieber, a.a.O., S. 242; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Stämpflis Ha ndkommentar, Bern 2003, N 33 und 34 zu Art. 8-10 ZGB). Folg lich kann das Bundes gericht die Fra- gen der Beweislastverteilung und des Beweismasses im Rahmen der (gegen den angefochtenen Entscheid offenstehenden) Be schwerde in Zivilsachen mit freier Kognition beurteilen (Art. 95 lit. a BGG), womit sie der kassationsgerichtlichen Überprüfung entzogen sind (§ 285 ZPO/Z H und vorne, Erw. II/3). Die Beschwer- deführerin stellt diese Prämissen denn auch nicht in Frage. c) Nach dem (dem Urteil zugrunde li egenden) Regelbeweismass gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Gericht, dem in der Beweiswürdigung ein breiter Ermessensspielraum zusteht, nach objekti ven Gesichtspunkten von der Richtig- keit einer Sachbehauptung üb erzeugt ist. Absolute Ge wissheit kann dabei nicht - 18 - verlangt werden. Die Verwirklichung der zum Beweis verstellten Tatsache braucht mit anderen Worten nicht mit Sicherheit festzustehen. Es genügt, wenn das Ge- richt am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als unerheblich erscheinen. Es muss mithin ein so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit bestehen, dass vernünftigerweise nicht mehr mit der Möglichkeit des Gegenteils zu rechnen ist. Stellt sich eine solche Überzeugung nicht ein, ist der Beweis misslungen. Nicht ausreichend ist dage- gen, wenn bloss eine überwiegende Wahrsc heinlichkeit besteht, dass sich die behauptete Tatsache verwirklicht hat (BGE 128 III 275, Erw. 2/ b/aa; 130 III 324, Erw. 3.2; Hausheer/Jaun, a.a.O., N 34 und 67 zu Art. 8-10 ZGB; Frank/Sträuli/ Messmer, a.a.O., N 3 zu § 148). d) Vor diesem (bundesrechtlich vo rgegebenen) Hintergrund ist die vo- rinstanzliche Beweiswürdigung im vor liegenden Fall nur dann als willkürlich im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH zu betra chten und die Besch werde demnach nur dann begründet, wenn es aufgrund der ab genommenen Beweise nicht nur unzu- treffend, sondern geradezu unvertretbar ersc heint, dass sich die Vorinstanz von der Richtigkeit der zum Beweis verstellten Tatsac henbehauptung nicht in besag- tem Sinne überzeugt zeigte. Dies ist dann der Fall, wenn die der Vorinstanz ge- bliebenen (rechtserheblichen) Zweifel an der Verwirklichung der behaupteten Tat- sache vernünftigerwiese nicht nachvollzi ehbar bzw. unhaltbar sind, was voraus- setzt, dass sich die Annahme, es habe ein tatsächlicher Konsens bezüglich der vollen Übernahme des Baugrundrisikos durch die Beschwerdeführerin bestanden, aufgrund der erhobenen Beweise nachgerade zwingend aufdrängt. Der Umstand allein, dass man den Beweis in abweic hender Würdigung der Beweismittel mit Fug und Recht auch als erbracht hätte betrachten können (oder sogar sollen), reicht demgegenüber nicht. Diese (erheblic he) Kognitionsbeschränkung, die der Vorinstanz im Ergebnis einen recht weit reichenden Beurteilungsspielraum bei der freien Würdigung der erhobenen Beweise (§ 148 ZPO/ZH) belässt, in den die Kassationsinstanz nicht eingreifen kann (s .a. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 12 zu § 148 sowie N 38a und 45 zu § 281), ist bei der Beurteilung der in der Be- schwerdeschrift vorgetragenen Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung im Auge zu behalten. - 19 - 4. Die Beschwerdeführerin stellt mit ihren Einwänden und Ausführungen zu- nächst ihre eigene Würdigung der Bewe ise, insbesondere der beiden Zeugen- aussagen, derjenigen der Vori nstanz gegenüber. Dabei ge langt sie zu einem ge- genteiligen Ergebnis, indem sie den ihr auferlegten Beweis eines tatsächlichen Konsenses bezüglich der Über nahme des Baugrundrisikos für erbracht hält (vgl. KG act. 1 S. 11, Ziff. 26, und S. 18, Ziff. 48) . Ihre – mitunter allerdings nur unge- nügend mit präzisen Aktenhinweisen (insbesondere auf die jeweils beanstandeten Stellen im angefochtenen Entscheid) dokumentierte – Kritik und die damit einher- gehende abweichende Würdigung der Beweislage mögen zwar geeignet sein, die von der Vorinstanz geäusserten Bedenk en, ob zwischen den Vertragsparteien eine tatsächliche Einigung hinsichtlich der Tragung des Baugrundrisikos zustan- degekommen sei, zu relativieren. Sie lassen die vorinstanzliche Ansicht, wonach nicht überwindbare Zweifel am Vorlie gen des behaupteten tatsächlichen Konsen- ses beständen und ein solcher folglich nicht rechtsgenügend erstellt resp. bewie- sen sei, zwar als diskutabel, aber nicht als unhaltbar und damit willkürlich im Sin- ne von § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH erscheinen. a) So scheint insbesondere der Zeuge S.__ zu bestätigen, dass sich die Vertragsparteien einig gewesen seien, dass das volle Baugrundrisiko im pauscha- len Werklohn enthalten sei und demnach von der Beschwerdeführerin übernom- men werde (vgl. insbes. HG Prot. II S. 19/20). Dabei erklärt er zwar, dass die "Haltung", wonach "sämtliche Baugrundrisiken im Werklohn enthalten sein müs- sen", anlässlich der Verhandlungen über den Pauschalpreis definiert und gegen- über der Beschwerdeführerin bzw. der en Organ L.__ auch geäussert worden sei (HG Prot. II S. 20). Soweit die Vorinstanz dies in Abrede stellt (KG act. 2 S. 21), erweisen sich ihre Ausführungen somit als aktenwidrig. Dieser Mangel hat sich im Ergebnis jedoch nicht zum Nachteil der Beschwerdeführerin ausgewirkt, was ge- mäss § 281 ZPO/ZH aber Voraussetzung fü r eine Gutheissung der Beschwerde bzw. eine Aufhebung des angefochtenen Ent scheids wäre (vgl. Frank/Sträuli/ Messmer, a.a.O., N 13 zu § 281; von Rech enberg, a.a.O., S. 23 f.; Spühler/Vock, a.a.O., S. 65). Entscheidend ist (auch nac h vorinstanzlicher Ansicht) nämlich al- lein, ob es sich bei der geäusserten Haltung um die gemeinsame Haltung der bei- den Vertragsparteien gehandelt habe (vgl. in sbes. auch KG act. 2 S. 21 unten/22 - 20 - oben). Dass dem so sei oder dass (und in welcher Form) L.__ seinerseits diese Ansicht geteilt, d.h. diese Forderung der Bauherrin tatsächlich als Vertragsbe- standteil akzeptiert habe, geht – wie die Vorinstanz zutreffend ausführt (KG act. 2 S. 21) – aus den in der Beschwerdeschrift (KG act. 1 S. 15, Ziff. 39) bezeichneten Stellen der Zeugenaussage S. __ (HG Prot. II S. 20 und 21) jedoch nicht hervor. Insbesondere impliziert auch der in der Beschwerde (a.a.O.) genannte, aber nicht rechtsgenügend (mittels Verweisung auf die betreffende Aktenstelle) dokumen- tierte blosse Umstand, dass S.__ "davon ausgeht, dass in der Folge eine Eini- gung über die Pauschale von CHF 30,38 Mio. zustande kam", keine dahingehen- de Aussage des Zeugen (und erst recht kein tatsächliches Einverständnis von L.__ zur Haltung/Forderung der Bauherrin). Die – im vo rliegenden Kontext ent- scheidende – vorinstanzliche Feststell ung, wonach der Zeuge S.__r nicht erklärt habe, dass L.__ seine Haltung geteilt, d.h. die v on ihm geäusserte Forderung (nach einer umfassenden Übernahme sämt licher Baugrundrisiken) auch tatsäch- lich akzeptiert habe, erweist sich somit w eder als aktenwidrig noch als willkürlich. Diesbezüglich (KG act. 1 S. 15, Ziff. 39) vermag die Beschwerde nicht durchzu- dringen. Daran ändert auch der Einwand nichts, wonach der Umstand, dass sich der Zeuge S.__ nach so langer Zeit nicht m ehr an Details der Diskussionen um das Baugrundrisiko erinnern konnte, nich t gegen, sondern vielmehr für dessen Glaubwürdigkeit und die Gla ubhaftigkeit seiner Aussage spreche (KG act. 1 S. 15/16, Ziff. 40). Das mag zwar zutreffen. Die Vorinstanz hat aber nicht erwogen, der Zeuge S.__ sei wegen seiner Erinnerungslücken nicht glaubwürdig bzw. seine Aussage deswegen nicht glaubhaft. Vielmehr hat sie an der fraglichen Stelle (KG act. 2 S. 21 Mitte) nur (und willkürfrei) fe stgestellt, dass er mangels Erinnerung nicht plausibel darlegen konnte, dass und in welcher Form die Beschwerdeführe- rin (bzw. L.__) seine Forderung ("Ha ltung") nach einer Übernahme des vollen Baugrundrisikos tatsächlich geteilt und akzeptiert habe, weshalb seine Aussage sich in diesem Punkt nicht verifizieren lasse und daher nicht beweisbildend sei. Wenn die Vorinstanz seiner Äusserung, man sei sich bezüglic h der Tragung des vollen Baugrundrisikos einig gewesen se i, mangels hinreich ender Schilderung von Einzelheiten resp. schlüssiger Darl egung des Einigungsvorgangs keine (für - 21 - die richterliche Überzeugung) genügende Bewe iskraft zumass, liegt darin keine Willkür. Fehl geht im Weiteren die beschwerdeführerische Kritik an der vorinstanzli- chen Erwägung, der Z euge S.__ relativiere selber seine Aussage, wonach er da- von ausgegangen sei, die ermittelte und vereinbarte Werklohnpauschale sei ein- deutig in Stein gemeisselt, stimme dies do ch nicht mit dem Wortlaut des schriftli- chen Vertrags überein, in dessen Ziffer 6.2 gewisse separat verrechenbare Kos- ten explizit ausgenommen würden (s. KG act. 2 S. 21). So hat der Zeuge S.__ – entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift (KG act. 1 S. 16, Ziff. 41) – nach seiner Erklärung, die Vereinbarung eines pauschalen Werklohnes bedeute Unveränderbarkeit desselben (HG Prot. II S. 19/20), auf Vorhalt von Ziffer 6.2 des schriftlichen GU-Vertrags (HG act. 9/3) ex plizit eingeräumt, dass der schriftliche Vertrag gewisse Kosten von der Pauschal e ausnehme und er sich nicht daran er- innern könne, dass die Vertragsparteien über den Wegfall dieser Ziffer verhandelt hätten (HG Prot. II S. 21). Wenn die Vorinst anz in diesem Eingeständnis, mit dem der Zeuge S.__ seine kategorische Aussage , die vereinbarte Werklohnpauschale sei unveränderlich bzw. in Stein gemeisselt gewesen, selber korrigiert und ab- schwächt, gleichzeitig auch eine Relativi erung seiner Aussage sieht, er sei davon ausgegangen, dass sämtliche Baugrundrisik en im vereinbarten Werklohn enthal- ten seien (vgl. in diesem Zusammenhang insbesondere auch HG act. 9/3 S. 7, Ziff. 6.2.5, und HG Prot. II S. 10 unten), liegt darin weder eine Aktenwidrigkeit noch Willkür in der Beweiswürdigung. Schliesslich sind in Anbetracht der im angefochtenen Urteil dargelegten (und unbestritten gebliebenen) Interessenlage au ch die von der Vorinstanz geäusser- ten Vorbehalte bezüglich der Glaubwür digkeit des Zeugen S.__ keineswegs un- haltbar (KG act. 2 S. 19 f., Erw. III/3.3.2 .3). Es mag zwar zutreffen, dass das wirt- schaftliche Wohlergehen von S.__ kaum davon abhängen dürfte, ob seiner Ar- beitgeberin, der Streitber ufenen, aufgrund des mit der Beschwerdeführerin ge- schlossenen Vergleichs ein Teil des Proz essergebnisses zufliesst oder nicht (KG act. 1 S. 17, Ziff. 45). Dennoch ist die Ann ahme keineswegs abwegig, als Arbeit- nehmer der Streitberufenen, die aufgrund des mit der Beschwerdeführerin ge-- 22 - schlossenen Vergleichs (unbestrittenerma ssen) ein eigenes Interesse am Aus- gang des Prozesses hat (vgl. HG act. 71/1 S. 7, lit. f), sei der Zeuge aus den im Entscheid genannten Gründen nich t neutral. So bergen insbesondere die Tatsa- chen, dass der Vertrag für die Streitberufene, die mit dem Wunsch nach einem pauschalen Werklohn offenbar eine möglichst fixe Kostenbegrenzung anstrebte (vgl. HG Prot. II S. 10), von S.__ ausgehandelt und abgeschlo ssen wurde, dass dessen Arbeitgeberin der Meinung gewesen ist, die Beschwerdeführerin trage die Verantwortung für die Kosten inklusive der (unerwartet hohen) Aushubkosten, und dass die Vertragsparteien vereinbart haben, dass die Beschwerdeführerin die zu- sätzlichen Aufwendungen auf dem Rechts weg gegen die Beschwerdegegnerin geltend machen solle (vgl. KG act. 2 S. 19), eine gewisse Gefahr, dass der Zeuge versucht sein könnte, seine Arbeitgeberin durch seine Aussagen nicht zu schädi- gen und sein eigenes (damali ges) Verhalten in einem für ihn günstigen (d.h. den Erwartungen seiner Arbeit geberin entsprechenden) Licht erscheinen zu lassen, bzw. dass er das Gespräch vom 27. Febr uar 2002 im Nachhinein (subjektiv) im von ihm (und der Beschwerdeführerin) behaupteten Sinne interpretiert, ohne dass darin eine (vorsätzliche) tatsachenwidri ge Falschaussage im Sinne von Art. 307 StGB zu liegen braucht (vgl. KG act. 1 S. 17, Ziff. 45). Die von der Vorinstanz ge- äusserten, der Sache nach zumindest nachv ollziehbaren Vorbehalte hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Zeugen S.__ erscheinen jedenf alls nicht unvertretbar und lassen deshalb keine Willkür in der Beweiswürdigung erkennen. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte ist es nicht unhaltbar resp. willkür- lich im Sinne von § 281 Zi ff. 2 ZPO/ZH, wenn sich die Vorinstanz durch die Aus- sagen des Zeugen S.__ nicht (im Sinne der notwendigen Beweisintensität) davon überzeugen liess, dass der beha uptete und zu beweisende tatsächliche Konsens bestand, sondern diesbezügliche Zweifel behielt. b) Auch der Zeuge L.__ bestätigt, da ss wegen der Einigung, wonach "pau- schal" "pauschal" heisse, aus seiner Sicht klar gewesen sei, dass die Vertragspar- teien bzw. die für sie handelnden natürlichen Person en aufgrund des konkreten Gesprächs vom 27. Februar 2002 davon ausgegangen seien, dass im Ergebnis die Beschwerdeführerin das Baugrundrisiko trage (HG Prot. II S. 10/11). Ferner - 23 - enthält die Aussage dieses Zeugen – wie die Beschwerdeführerin mit Recht mo- niert (KG act. 1 S. 12, Ziff. 28) – keine Anhaltspunkte dafür, dass der Zeuge zwi- schen einer vollen und einer bloss be schränkten Risikoübernahme differenzieren würde. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass er die Aussage, die Beschwerdefüh- rerin habe das Baugrundris iko übernommen, jeweils mi t dem Hinweis verband resp. mit dem Umstand rechtfertigte, m an habe das Werk bzw. den Baugrund (aufgrund des geologischen Gutachtens un d dessen Verifizierung auf dem Feld) ja gekannt (was in Wahrheit offenbar gerade nicht zutraf) (vgl. HG Prot. II S. 10 und 11). Im Lichte dieses (wiederholten) Hinweises und der weiteren vom Zeugen erwähnten Vorbehalte (archäologische Funde, Schlechtwettertage, Gebühren, Naturkatastrophen "und solche Sachen"; vgl. HG Prot. II S. 10 unten), muss man zwar nicht zwingend, darf man aber, ohne damit in Willkür zu verfallen, Zweifel hegen, ob der Zeuge L.__ damit auch bestätigt habe, dass sich die einvernehmli- che Übernahme des gesamt en kostenmässigen Risikos des Baugrundes durch die Beschwerdeführerin auch auf unerwartet e Schwierigkeiten erstrecke, die klar ausserhalb der (vermeintlich) bekannten Baugrundbeschaffenheit liegen (was er so nicht konkret gefragt wur de und was er so auch nirgends bejaht hat). Insoweit sind die von der Vorinstanz geäusserten Bedenken, ob der Zeuge L.__ tatsächlich gemeint habe, die Vertragsparteien se ien einvernehmlich davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführerin das volle (kostenmässige) Baugrundrisiko (also auch für unvorhergesehen bzw. unerwartet schlechte Bodenverhältnisse) über- bunden werde, zumindest nicht unhaltbar. Vi elmehr erscheint statt dessen auch die (vorinstanzliche) Auffassung vertre tbar, dass aus seinen Aussagen, auch wenn er selber keine entsprechende Differe nzierung trifft (wofür er mangels einer dahingehenden Fragestellung au ch keinen Anlass hatte), eher nur hervorgeht, dass nach übereinstimmender Auffassung der Vertragsparte ien eben lediglich Aufwendungen in der Pauschale enthalten sein sollten, die im Rahmen des zur Zeit der Vereinbarung des Werklohns (aufgrund des geologischen Gutachtens) präsumierten Baugrundes liegen, solc he für einen vollkommen unerwartet schlechten Baugrund davon aber nicht erfasst seien. Eine Aktenwidrigkeit liegt darin schon deshalb nicht, weil die Vorinstanz die Ausführungen des Zeugen L.__ - 24 - in ihrem Entscheid richtig erfasst und wiedergegeben (vgl. KG act. 2 S. 16 f. und 20 f.), diese aber anders gewürdigt hat als die Beschwerdeführerin. Im Übrigen lässt sich der Vorinstanz auch keine Willkür vorwerfen, wenn sie die Darstellung des Zeugen L.__ wegen de r von ihr dargelegten Vorbehalte be- züglich dessen Neutralität und damit Glaubwürdigkeit mit einer gewissen Zurück- haltung gewürdigt hat; umso weniger, als si ch die Beschwerdeführerin mit diesen Erwägungen (KG act. 2 S. 18 f., Erw. III/3.3.2.2) nicht näher auseinandersetzt und in dieser Hinsicht auch keine Einwände er hebt. Und schliesslich ist weder ersicht- lich noch rechtsgenügend dargetan, was di e Beschwerdeführerin für ihren Stand- punkt ableiten will, indem sie (in rein appel latorischer Weise) rügt, für einen ver- ständigen Leser des Protokolls ergebe sich, dass die Aussagen des Zeugen L.__ entgegen vorinstanzlicher Auffassung keines falls "allgemein als zurückhaltend" erschienen, sondern der Zeug e klar und deutlich aus gesagt und dabei bestätigt habe, dass die Beschwerdeführ erin das Baugrundrisiko trage (vgl. KG act. 1 S. 12, Ziff. 29). Mit dieser Rüge ist bezüglich der vorinstanzlichen Beweiswürdigung jedenfalls kein Nichtigkeitsgrund nachgewiesen. c) Soweit die Beschwerdeführerin sodann sinngemäss einwendet, die Vorin- stanz habe mit ihrem Vorgehen Art. 18 OR verletzt, indem sie – statt sich zur Be- stimmung des Inhalts der Vereinbarung zunächst allein auf die Zeugenaussagen zu stützen – Ziffer 6.2 des schriftlichen GU-Vertrags vom 26. Juli 2000 (HG act. 9/3) normativ ausgelegt und in ihre Beweiswürdigung (insbesondere in die Beur- teilung der Zeugenaussagen) miteinbezogen hat (vgl. KG act. 1 S. 12/13, Ziff. 30 f.), kann unter Hinweis auf § 285 ZPO/Z H nicht auf die Beschwerde eingetre- ten werden: Mit diesem Einwand wird die Verletzung von Bundesrecht gerügt, dessen richtige Anwendung das Bundesgeric ht im Rahmen der gegen das ange- fochtene Urteil zulässigen Beschwerde in Zivilsachen mit freier Kognition überprü- fen kann (Art. 95 lit. a BGG). Damit ist die Rüge im Kassationsverfahren unzuläs- sig (vgl. vorne, Erw. II/3). d) Auch mit Bezug auf die Erstellung des zu beweisenden Sachverhalts ist (unter dem beschränkten Blickwinkel vo n § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH) nicht zu bemän-- 25 - geln, dass die Vorinstanz den schriftlichen GU-Vertrag vom 26. Juli 2000 (HG act. 9/3) in die Beweiswürdigung miteinbezogen hat (KG act. 2 S. 20 ff.). Diesbezüglich verkennt die Beschwer deführerin (KG act. 1 S. 12 f., Ziff. 30 f.) einerseits, dass beide Parteien in ihren Beweisantretungsschriften neben den beiden Zeugen L.__ und S.__ auch den schriftlichen GU-Vertrag (sowie wei- tere Urkunden) als Beweis- bzw. Gegenbeweismittel für die zum Beweis verstellte Tatsache (tatsächlicher Konsens bezüglich der Tragung des Baugrundrisikos) ge- nannt haben (HG act. 54 S. 2 und HG act. 55 S. 3) und der GU-Vertrag im Be- weisabnahmebeschluss vom 8. November 2007 als Beweismittel auch zugelas- sen wurde (HG act. 57 S. 2, Disp.-Ziff. 2) . Da sich die Vorinstanz ihre Meinung zum Beweisthema aufgrund einer (freie n) Würdigung sämtlicher zugelassener Beweismittel (Gesamtwürdigu ng) zu bilden hatte (§ 148 ZPO/ZH) – eine Aus- klammerung einzelner zugelassener Be weismittel wäre einer Gehörsverweige- rung sowie einer Missachtung des Rechts auf Beweis gleichgek ommen –, durfte (und musste) sie bei der Beweiswürdi gung somit auch den GU-Vertrag mitbe- rücksichtigen und dabei dem Umstand Beachtung schenk en, dass trotz des be- haupteten abweichenden tatsäc hlichen Konsenses dessen Ziffer 6.2.6 stehen blieb und keiner der beiden Zeugen hief ür eine schlüssige Erklärung gab (wofür zumindest für den Zeugen S.__ im Zusamm enhang mit dem Vorhalt dieser Ver- trags-Ziffer [HG Prot. II S. 20 f.] auch ohne explizite Frage Gelegenheit bestanden hätte [vgl. KG act. 1 S. 16 f., Ziff. 43] ). Demgegenüber wurden – im Unterschied zur GU-Vertragsurkunde – die beiden Schreiben vom 12. April 2002 (HG act. 9/24 und 9/26) in den Beweisantretungsschriften nicht als Beweismittel offeriert und daher auch nicht als solche abgenommen (v gl. HG act. 57; s.a. Frank/Sträuli/ Messmer, a.a.O., N 5 zu § 54, N 1 zu § 142); sie dürfen bei der Beweiswürdigung deshalb nicht mitberücksichtigt werden und die Beschwerdeführerin kann daraus nichts zur Begründung ihres Standpunktes ableiten. Die klägerische Argumentati- on ist daher unbehelflich, sowe it sie sich auf diese be iden Schreiben und das da- mit untermauerte Argument stützt, da ss vor Anhebung des vorliegenden Prozes- ses selbst die Beschwerdegegnerin den Standpunkt vertreten habe, dass die Be- schwerdeführerin das Baugrundrisiko über nommen habe (vgl. KG act. 1 S. 14, Ziff. 34-36). - 26 - Andererseits hat die Vorinstanz im vorliegenden Zusammenhang (noch) kei- ne normative Auslegung des GU-Vertrags textes vorgenommen und die Zeugen- aussagen an deren Ergebnis gemessen (welches – als vom Bundesrecht be- herrschte Rechtsfrage – im Kassationsve rfahren nicht überprüft werden könnte [vgl. § 285 ZPO/ZH und vorne, Erw. II/3 ; BGE 132 III 27 f., Erw. 4; 132 III 274 f., Erw. 2.3.2; Kuhn/Nietlispach, a.a.O., S. 301]). Vielmehr hat sie – ausgehend von der (nicht beanstandeten und zutreffenden) Feststellu ng, dass der Zeuge L.__ bezüglich Kenntnis des Baugrundes nur wie derholt habe, was auch im Vertrag stehe – neben der Aussage der Zeugen ledigl ich den Umstand mitberücksichtigt und gewürdigt, dass Ziffer 6.2.6 des Vertrags, welche sich ebenfalls mit der zum Beweis stehenden Frage der Tragung des Baugr undrisikos befasst, von den Ver- tragsparteien nicht (formell) angepasst oder gestrichen wurde, obwohl ihr Wortlaut nicht explizit von einer vollumfänglich en Übertragung des Baugrundrisikos auf die Beschwerdeführerin spricht (sondern gegent eils einen ausdrücklichen Vorbehalt für schlechte Bodenverhältnisse statuiert) und insoweit inhaltlich nicht mit der be- haupteten tatsächlichen Vereinbarung korrelier t. (Wie der Vertragstext nach Treu und Glauben auszulegen sei bzw. dass er nicht per se im Sinne einer Übernahme des vollen Baugrundrisikos durch die Beschwerdeführerin verstanden werden dür- fe, lässt sich den vorinstanzlichen Erwägungen zur Würdigung der Zeugenaussa- gen hingegen nicht entnehmen. Die normati ve Auslegung des schriftlichen GU- Vertrags erfolgt gemäss dem klaren Aufbau der Urteilsbegründun g vielmehr erst in Erwägung II/3.4 des angefochtenen Entscheids [KG act. 2 S. 22 ff.].) Wenn die- ser Umstand (unveränderter Fortbestand von Vertragsziffer 6.2.6) die Würdigung der zum Beweisthema abgenommenen Beweise in sofern beeinflusste, als er bei der Vorinstanz gewisse Zweifel an der Schlüssigkeit und Überzeugungskraft der Zeugenaussagen auslöste oder bereits vorhandene Zweifel verstärkte, kann darin keine Willkür in der Beweiswürdigung erbl ickt werden. Vielmehr durfte die Vorin- stanz zur Überprüfung und Beurteilung der Zuverlässigkeit der Zeugenaussagen ohne Willkür auch die Nichtanpassung resp. den unveränderten Fortbestand die- ser Ziffer im schriftlichen GU-Vertrag (sowie den Umstand, dass sich der Zeuge S.__ nicht daran erinnern konnte, dass man über deren Wegfall verhandelt habe) heranziehen und als Indiz betrachten, das geeignet ist, rechtserhebliche Zweifel - 27 - am behaupteten tatsächlichen Konsens zu begründen (vgl. BGE 132 III 632, Erw. 3.1 a.E. m.w.Hinw.; BGer 4A_465/2009 vom 9.11.2009, Er w. 1.5.2). Das würde im Lichte der von der Vorinstanz willkür frei geäusserten Vorbehalte bezüglich der Überzeugungskraft der Zeugenaussagen (vgl. dazu vorstehende Erw. III/4/a und b) selbst dann gelten, wenn – wie die Beschwerdeführerin einwendet – L.__ und S.__ mit ihren Depositionen (HG Prot. II S. 10 und S. 19 ff.) der Sache nach bes- tätigt haben sollten, dass anlässlich des Gesprächs vom 27. Februar 2002 die Zif- fer 6.2.6 des GU-Vertrags durch münd liche Vereinbarung abgeändert und die Än- derung per Handschlag besiegelt worden sei (vgl. KG act. 1 S. 13, Ziff. 32, und S. 16, Ziff. 42). Nachdem die Beschwerdeführerin aber nicht dartut, dass (und wo) sie eine solche Behauptung bereits vor Vo rinstanz aufgestellt habe, muss darin jedoch eine erstmals vor Kassationsgericht vorgetragene neue Tatsachenbehaup- tung erblickt werden, di e wegen des im Beschwerdev erfahren geltenden Noven- verbots, welches auch neue Vorbringen im Sinne von § 115 ZPO/ZH umfasst (vgl. dazu Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 4a zu § 288 [und N 7b zu § 115]; Spüh- ler/Vock, a.a.O., S. 75; von Rechenberg, a.a.O., S. 17/18; ZR 76 Nr. 26; RB 1996 Nr. 121), unzulässig und somit nicht zu hören ist. e) Der Beschwerdeführerin hilft auch der Einwand nicht weiter, dass im vor- liegenden Verfahren zwischen den beiden Ve rtragsparteien (Beschwerdeführerin und Streitberufene) Einigkeit bezüglich der Tragung des Baugrundrisikos herrsche und nur die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz als vertragsfremde Dritte "von aussen her nun einen ander en Vertragsinhalt sehen" wollten, obwohl selbst die Beschwerdegegnerin vor dem Prozess noch die Auffassung der Vertragspar- teien geteilt habe; dass das Urteil mith in auf einem Standpunkt beruhe, der vor Anhebung des Prozesses von keiner der beteiligten Personen vertreten worden sei (KG act. 1 S. 14, Ziff. 33-36). Abges ehen davon, dass die zur Untermauerung dieser Rüge genannten Schreiben vom 12. April 2002 (HG act. 9/24 und 9/26) bei der Beweiswürdigung nicht mitberücksich tigt werden können (vgl. vorstehende lit. d), ist nämlich ohne Belang, welche Meinung die Streitberufene im und die Be- schwerdegegnerin vor dem Prozess vertreten haben. Entscheidend ist allein, dass die Beschwerdegegnerin (als beklagte Prozesspartei) die (sinngemässe) klägerische Behauptung, im Vertragsverhäl tnis zwischen den Werkvertragspartei-- 28 - en habe ein tatsächlicher Konsens vorgelegen, im Hauptverfahren (Behauptungs- stadium) des Prozesses bestritten und damit zum Gegenstand der Beweisführung gemacht hat (vgl. HG act. 17 S. 6 und HG act. 38 S. 14 f.). In deren Rahmen ob- lag es der beweisbelasteten Beschwer deführerin gerade, mit den zugelassenen Beweismitteln den Beweis zu erbringen, dass zwischen den Vertragsparteien im Zeitpunkt der Werklohnvereinbarung Einigkeit bezüglich der Übernahme des Bau- grundrisikos herrschte. Wenn die Vorinstanz in Würdigung der hiezu abgenom- menen Beweise zum Schluss gelangte, dies er Beweis sei nicht erbracht, und wenn sie eine entsprechende tatsächliche Eini gung deshalb verneinte, wollte sie nicht als vertragsfremde Dritte "von aussen her einen anderen Ve rtragsinhalt se- hen". Vielmehr zog sie damit lediglich die Konsequenzen aus der die Beweislast und deren Verteilung regelnden Vorschrift v on Art. 8 ZGB, welche verbietet, dem Urteil bestrittene, aber unbewiesen geblie bene Tatsachen zugrundezulegen, und die vom Richter verlangt, die Folgen der Beweislosigkeit einer beweisbedürftigen Tatsache der beweisbelasteten Partei aufzubürden (vgl. BGE 130 III 601 f., Erw. 5.4; 114 II 290 f., Erw. 2/a; Frank/Sträu li/Messmer, a.a.O., N 1 und 3 vor §§ 133 ff.; Hausheer/Jaun, a.a.O., N 26 und 33 zu Art. 8-10 ZGB). Diesbezüglich ist ebenfalls kein (der kassationsgerichtlic hen Prüfung zugängliche r) Mangel im Sin- ne von § 281 ZPO/ZH ersichtlich. f) Schliesslich ist auch mit der blo ss appellatorischen Kritik an den vo- rinstanzlichen Erwägungen zum vergleichsweise beigelegten Streit zwischen der Beschwerdeführerin und der Streitberufenen (KG act. 1 S. 17 f., Ziff. 44 und 46) kein Nichtigkeitsgrund bezüglich der Be weiswürdigung dargetan. So bezeichnet die Beschwerdeführerin (auch) in diesem Zusammenhang nicht näher, gegen welche konkreten Stellen bzw. Feststellungen im an gefochtenen Urteil sie sich damit wendet, und sie legt auch nicht mi ttels Hinweisen auf bestimmte Stellen in ihren Rechtsschriften dar, dass und wo sie ihre in der Beschwerdeschrift gemach- ten Ausführungen zu Hintergrund und Zw eck des geschlossenen Vergleichs be- reits vor Vorinstanz vorgetragen habe. (Die beiden Verweisungen auf Stellen im Vergleich selbst [KG act. 1 S. 18, Ziff. 46] sind diesbezüglich unbehelflich [vgl. ZR 97 Nr. 87].) Insoweit genügt die Beschwe rde den formellen Anforderungen an die Begründung einer solchen nicht (vgl. dazu vorne, Erw. III/3/a) bzw. haben die be-- 29 - treffenden Vorbringen als im Kassationsverfahren unzulässige Noven zu gelten. Zudem ist auch in inhaltlicher Hinsicht nur schwer nachvollziehbar, inwiefern das Argument, selbst die Beschwerdegegnerin habe schon lange vor Bereinigung der Bauabrechnung durch die Beschwerdeführer in und die Streitberufene die Auffas- sung vertreten und zu Papier gebracht, dass die Folgekosten schlechter Boden- verhältnisse von der Beschwerdeführerin zu tragen seien (vgl. KG act. 1 S. 17, Ziff. 44), die vorinstanzliche Würdigung der Aussage des Zeugen S.__ und den in diesem Zusammenhang erfolgt en Hinweis der Vorinstanz auf den dem Vergleich vorangegangenen Streit zwischen den Vertragsparteien al s willkürlich erscheinen lassen sollte. Im Übrigen geht aus den einleitenden Ausführungen im Vergleich hervor, dass die Beschwerdeführerin gegenüber der Streitberufenen Mehrforderungen für (Mehr-)Aufwendungen in der Höhe von über Fr. 1 Mio. geltend gemacht (und teil- weise mit der Eintragung von provisor ischen Bauhandwerkerpfandrechten abge- sichert) hat, die grösstenteils wegen ei nes mutmasslich falschen geologischen Gutachtens entstanden seien (HG act. 71/1 S. 2 Mitte). Daraus abzuleiten, dass zwischen den Vertragsparteien zunächst st rittig gewesen sei, wer die finanziellen Folgen des unerwartet schlechten Baugrund es zu tragen habe, was indiziell eher gegen das Vorliegen eines tatsächlichen Konsenses im Zeitpunkt des Zustande- kommens der Werklohnabrede spreche (KG act. 2 S. 22), ist nachvollziehbar und jedenfalls nicht willkürlich. 5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nicht nach- weist, dass die Vorinstanz bei der Beweiswürdigung zu ihrem Nachteil aktenwidri- ge Annahmen getroffen hat oder in Willkür verfallen ist. Insbesondere erscheint es (unter Berücksichtigung des dem Sachri chter bei der freien Beweiswürdigung nach § 148 ZPO/ZH eingeräumten Ermessen sspielraums) jedenfalls nicht als un- haltbar, wenn die Vorinstanz in Würdigung der abgenommenen Beweise nicht (im Sinne des Regelbeweismasses) zur rich terlichen Überzeugung gelangte, es habe zwischen den Parteien des GU-Werkvertra gs ein tatsächlicher Konsens in dem Sinne bestanden, dass die Beschwerdeführe rin das volle Baugrundrisiko trage; vielmehr lässt sich die Auffassung durc haus vertreten, aus den im angefochtenen - 30 - Entscheid angeführten, der kassations gerichtlichen Über prüfung standhaltenden Gründen blieben rechtserhebliche Zweifel an der Verwirklichung dieser Tatsache, weshalb der Beweis als gescheitert zu bet rachten sei. (Ob das Kassationsgericht als Sachrichter ebenso entschieden oder ob es aufgrund der Aktenlage diesen Beweis für erbracht erachtet hätte, ist wegen der auf Willkür beschränkten Kogni- tion der Kassationsinstanz bei der Pr üfung von Tatfragen [nach § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH] ohne Belang.) Die Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit sie den formellen Begrün- dungsanforderungen entspricht und unter dem Gesichtspunkt von § 285 ZPO/ZH auf sie eingetreten werden kann. IV. 1. Bei diesem Ausgang sind die Ko sten des Kassationsverfahrens, deren Bemessung sich nach der obergerichtlichen Verordnung über die Gerichtsgebüh- ren vom 4. April 2007 (aGGebV) rich tet (vgl. § 23 der Gebührenverordnung des Obergerichts [GebV OG] vom 8. September 2010 und vorne, Erw. II/1), der mit ihren Rechtsmittelanträgen unterliegende n Beschwerdeführer in aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 Satz 1 ZPO/ZH). Sie best ehen in einer sämtliche Kosten abdecken- den Gerichtsgebühr (§ 2 Abs. 3 aGGebV), die – ausgehend von einem (Verfah- rens-)Streitwert von Fr. 413'340.35 – in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 aGGebV in Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 aGGebV auf Fr. 15'000.-- festzu- setzen ist. 2. Zudem hat die (für kostenpflichti g erklärte) Beschwerdeführerin der an- waltlich vertretenen Beschwerdegegnerin für die im Zusammenhang mit der Be- antwortung der Beschwerde verursachten Kosten und Um triebe eine Prozessent- schädigung auszurichten (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verordnung über die An waltsgebühren vom 21. Juni 2006 (aAnwGebV) (vgl. § 25 der Verordnung über die Anwaltsgebühren [AnwGebV] vom 8. September 2010 und vorne, Erw. II/1) und is t im Rahmen der §§ 3 ff. aAnwGebV (insbes. § 3 Abs. 1 aAnwGebV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und 3 aAnwGebV) nach Ermes-- 31 - sen festzusetzen (§ 69 ZPO/ZH; Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 2 zu § 69 [und N 13 zu § 68]), wobei mange ls eines entsprechenden Antrags (vgl. KG act. 22 S. 2) kein Mehrwertsteuerzusatz hinzuzuschlagen ist (vgl. Kreisschreiben der Ver- waltungskommission des Obergerichts über die Mehrwertsteuer vom 17. Mai 2006, Ziff. 2.1.1 [abrufbar unter http://www.obergericht-zh.ch, "Kreisschreiben"]). V. Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich um einen Endentscheid (im Sinne von Art. 90 BGG) in einer vermögensrechtlichen Zivilsache weder miet- noch arbeitsrechtlicher Natur, deren (Rec htsmittel-)Streitwert Fr. 413'340.35 be- trägt (vgl. Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG). Damit steht gegen ihn aus den in Art. 95 ff. BGG genannten (Rüge-)Gründen di e Beschwerde in Zivils achen nach Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht offen (Art. 74 Abs. 1 lit. b und Art. 75 BGG). Ferner beginnt – worauf in Anbetrac ht der unzutreffenden Rechtsmittelbe- lehrung im angefochtenen Entscheid (vgl. KG act. 2 S. 35, Disp.-Ziff. 6/b) beson- ders hinzuweisen ist – mit der Zustellung des Beschlusses des Kassationsge- richts (als ausserordentlicher Rechtsmi ttelinstanz) auch die dreissigtägige Frist zur (direkten) Anfechtung des handelsgeric htlichen Urteils mittels Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff. BGG) an das Bu ndesgericht wegen Mä ngeln, deren Prü- fung dem Kassationsgericht (zumal wegen der Vorschrift von § 285 ZPO/ZH) ent- zogen ist, (neu) zu laufen (Art. 100 Abs. 1 und aAbs. 6 BGG; s.a. BGE 135 III 339, Erw. 1.3; BGer 4A _398/2008 vom 18.12.2008, Er w. 1.3; 4A_141/2008 vom 8.12.2009, Erw. 13.1). Das Gericht beschliesst: 1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgew iesen, soweit auf sie eingetreten wird. - 32 - 2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 15'000.--. 3. Die Gerichtsgebühr wird der Beschwerdeführerin auferlegt. 4. Die Beschwerdeführerin wird verpf lichtet, der Beschwerdegegnerin für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 11'000.-- zu ent- richten. 5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der Streitwert beträgt Fr. 413'340.35. Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des Han- delsgerichts vom 21. Juni 2010 mit Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht neu ab Empfang des vorliegenden Entscheids (Art. 100 Abs. 1 und aAbs. 6 BGG). Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. 6. Schriftliche Mitteilung an die Part eien und das Handelsgericht des Kantons Zürich, je gegen Empfangsschein. ______________________________________ KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH Der juristische Sekretär: