Discussione:Metriche di progetto

message: Ho notato una tua certa premura nell'accreditare la metrica POC (percentage of Completeness) ossia la 'Percentuale di completamento stimata dall'inizio del progetto all'istante attuale, in termini di costi e ore lavorate. E' il rapporto fra costo previsto per le attività terminate alla data attuale e costo previsto per l'intero progetto (BAC)'.
Premetto che i criteri per la valorizzazione dei task in lavorazione (ossia non iniziati o non finiti) sono tantissimi... e acquistano una certa rilevanza nel caso che la WBS del progetto sia estremamente ridotta (nel senso che i task individuati sono poco numerosi) o il parallelismo della WBS sia mostruosamente (pericolosamente) sviluppato. Nei contesti normali (nel senso di 'sani') altrimenti i task in corso di lavorazione costituiscono una percentuale minima nel peso della BCWP (Earned Value), per cui diventa poco rilevante se usare il criterio dello 0/100, 50/50, della % dei giorni erogati rispetto ai gironi a finire, ecc..., qualunque sia il criterio adottato (purché venga usato sempre quello) la sua incidenza nella stima dell'avanzamento non porterebbe a grandi differenze di valutazione.
Gli scenari che vedo sono principalmente 4:
* WBS banale: nel caso fosse banale forse non vale neanche la pena scomodare le metriche di progetto e le metodologie di Project Management, magari basterebbe il buon senso del Project Manager o piuttosto potrebbe essere consigliabile muoversi nell'ambito della Metodologia Agile.
* WBS striminzita: se un progetto non fosse banale ovviamente non sarebbe consigliabile a nessuno misurarne l'avanzamento sulla base di una WBS poco articolata;
* WBS a parallelismo ipertrofico: sempre che non sia frutto di miopia/follia di pianificazione, un progetto con queste dosi pericolose di rischio sarebbe consigliabile misurarne l'avanzamento sulla base di indicatori specifici del progetto oggettivamente misurabili senza ambiguità (es: in un progetto di porting di una grande massa di moduli software dove il porting di un singolo modulo equivale ad un elemento di WBS, potrebbe essere adottato un criterio del tipo: compilazione senza errori sul sistema target = 30% del BAC attribuito all'elemento di WBS; rilascio da parte del programmatore = 60% del BAC; certificazione da parte del tester = 100% del BAC);
* WBS normale/sana: è questo il campo di applicazione più appropriato delle Metriche di progetto e del Project management!
Provo a mettere una breve sintesi come nota nella voce, sperando che possa trovare al tua soddisfazione. --Alphamu57 (msg) 15:42, 7 nov 2009 (CET)
thread_title:  contributi dell'utente anonimo 151.89.15.211 

message: Gentili utenti,
ho appena modificato 2  sulla pagina Metriche di progetto. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20041031074220/http://www.acq.osd.mil/pm/ per http://www.acq.osd.mil/pm
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20120213220533/http://www.aof.mod.uk/aofcontent/tactical/ppm/downloads/evm/flash/Engine.swf per http://www.aof.mod.uk/aofcontent/tactical/ppm/downloads/evm/flash/Engine.swf
Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.
Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 04:45, 25 apr 2019 (CEST)
thread_title:  Collegamenti esterni modificati 

message: Gentili utenti,
ho appena modificato 3  sulla pagina Metriche di progetto. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:
*Aggiunta di  su http://www.pmi-nic.org/public/digitallibrary/200504_02_Earned_Value_-_nascita_ed_evoluzione.pdf
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20080404004644/http://www.pmi.it/project-management/articoli/887/p1/misurare-lavanzamento.html per http://www.pmi.it/project-management/articoli/887/p1/misurare-lavanzamento.html
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20081004133847/https://acc.dau.mil/CommunityBrowser.aspx?id=17609 per https://acc.dau.mil/CommunityBrowser.aspx?id=17609
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20090419071845/http://www.primavera.com/about/documents/Earned_Value_0606.pdf per https://www.primavera.com/about/documents/Earned_Value_0606.pdf
Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.
Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 12:15, 22 lug 2019 (CEST)
thread_title:  Collegamenti esterni modificati 

message: Gentili utenti,
ho appena modificato 1  sulla pagina Metriche di progetto. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20060618071812/http://evm.nasa.gov/ per http://evm.nasa.gov/
Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.
Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 19:52, 16 apr 2020 (CEST)
thread_title:  Collegamenti esterni modificati