facts: 갑 제1, 5호증, 을 제1, 5호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 동일)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
  가) 원고는 'B'라는 상호로 엘씨디자동화장비 등 제조업을 운영하고 있고, 피고는 엘지디스플레이로부터 엘씨디자동화장비 등의 제작을 수급한 회사이다.
  나) 원고는 2011. 5. 31. 피고로부터, 피고가 엘지디스플레이로부터 수급한 이 사건 제1제품의 제작·공급을 대금 513,000,000원(부가가치세 불포함)에 하수급하였는데(이하 '이 사건 제1계약'이라 한다), 그 주요내용은 다음과 같다.
  
  다) 원고는 2011. 6. 30. 피고로부터, 피고가 엘지디스플레이로부터 수급한 이 사건 제2제품의 제작·공급을 대금 294,000,000원(부가가치세 불포함)에 하수급하였는데(이하 '이 사건 제2계약'이라 하고, 이 사건 제1, 2계약을 포괄하여 '이 사건 각 계약이라 한다'), 그 주요내용은 다음과 같다.
  
  라) 원고는 이 사건 제1계약상 납품완료일인 2011. 9. 30.까지 이 사건 제1제품의 제작 및 납품 준비를 마치고, 이 사건 제2계약상 납품완료일인 2011. 8. 1.까지 이 사건 제2제품의 제작 및 납품 준비를 마쳤다.
  마) 그러나 피고는 수회에 걸쳐 이 사건 각 제품의 납품, 설치 및 시운전기일의 연기를 요청하였다. 원고와 피고는 최종적으로 이 사건 제1제품의 납품, 설치 및 시운전기일을 2012. 2. 30.로 연장하기로 합의하였고, 이 사건 제2제품의 납품, 설치 및 시운전기일을 2012. 2. 6.로 연장하기로 합의하였다(이하 '이 사건 연장합의'라 한다).
  바) 원고는 2012. 2. 6.경 피고가 지정한 공장에 이 사건 각 제품을 납품, 설치한 후 시운전을 마쳤다.
gist_of_claim.text: 피고는 원고에게 371,909,945원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
gist_of_claim.provider: 피고
gist_of_claim.taker: 원고
gist_of_claim.unit: won
ruling.text: 1. 피고는 원고에게 35,790,016원 및 이에 대하여 2013. 12. 3.부터 2015. 4. 16.까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
  2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
  3. 소송비용 중 9/10은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
  4. 제1항은 가집행할 수 있다.
ruling.provider: 피고
ruling.taker: 원고
ruling.unit: won