Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-89 (Year: 2004, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: 1. számú melléklet a 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 493

8. Munkálatok ütemterve A táblázatban szereplõ építési feladat befejezésének határideje mostantól 2007. június 30.” II. Melléklet A II. Melléklet a csatolt dokumentum szerint módosul. A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelõen, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi. Üdvözlettel: Graham Meadows Kapják: Köppen úr, EU Delegáció Budapest Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Martin úr, EIB Dr. Baráth Etele Politikai Államtitkár Nemzeti ISPA Koordinátor Nemzeti Fejlesztési Terv és EU támogatások Hivatala Magyarország Budapest, 1133 Pozsonyi út 56. II. Melléklet (1. módosítás) Módosított Pénzügyi Terv (az EU Költségvetésében szereplõ kötelezettségvállalások alapján) A program megnevezése: Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése ISPA szám: 2000/HU/16/P/PE/003 Euró Elszámolható költség Nemzeti Hatóságok Év Összes költség Nem elszámolható költség Összesen ISPA Központi Kormányzat Helyi önkormányzat Kölcsön nemzetközi pénzintézettõl(*) 1=2+3 3=5+7+8 4(%)=3/1 6(%) =5/3 (%) =9/1 36.689.870 7.552.670 29.137.200 14.568.600 10.198.020 4.370.580 10.198.020 28% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.950.332 4.967.532 18.982.800 9.491.400 6.643.980 2.847.420 6.643.980 28% 6.600.798 1.400.798 5.200.000 2.600.000 1.820.000 780.000 1.820.000 28% 16.810.250 3.480.250 13.330.000 6.665.000 4.665.500 1.999.500 4.665.500 28% Év nélkül - - - - - - - - - - Összesen 84.051.250 17.401.250 66.650.000 33.325.000 23.327.500 9.997.500 23.327.500 28% A BIZOTTSÁG LEVELE EURÓPAI BIZOTTSÁG Fõigazgatóság Regionális politika Fõigazgató 117027 Brüsszel 2003. december 23. Tisztelt Baráth úr, Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás elsõ módosítása 2000 HU 16 P PE 004 – Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 004 számú „Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt” Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja, a következõket szeretném megjegyezni: A 2001. március 15-i PH (2001)958 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részérõl 2001. március 16-án Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részérõl Dr. Naszvadi György 2001. május 7-én aláírta. Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fõ építési komponens tenderezési eljárása alatt elõállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következõk szerint módosul: „2. Cikk A projekt megnevezése Idõtartam: A befejezés idõpontja mostantól 2006. június 30.” „ 4. Cikk Kifizetések Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelõs szerv kifizetéseinek 2006. június 30-ig le kell zárulniuk.” „I. Melléklet

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1820f457a8f744a5dc76dc3e39a6e172f5678804/dokumentumok/00dd1295c92134b75b5546d69a56847188b493fc/letoltes