Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-89 (Year: 2004, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: [7. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez]
Paragraph Index: 304

8. A munkálatok ütemezése (i) A csatornahálózat bõvítése Mûvelet Kezdés idõpontja Befejezés idõpontja Megvalósíthatósági tanulmány 1998/08 2001/07 Gazdasági elemzés 1998/08 2001/07 Pénzügyi elemzés 1998/08 2001/05 Tervtanulmányok 2001/11 2002/06 Hatósági engedélyezési eljárások* 2002/01 2002/06 Földterületek megvásárlása 2002/01 2002/06 Építési munkálatok 2003/01 2005/10 Üzemeltetés szakasza 2003/10 (ii) Megfigyelõ rendszer kialakítása Mûvelet Kezdés idõpontja Befejezés idõpontja Tervezés és engedélyeztetés 2001/01 2001/11 A megvalósítás tendereztetése 2002/01 2002/03 A megfigyelõ rendszer kiépítése 2002/08 2004/06

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1820f457a8f744a5dc76dc3e39a6e172f5678804/dokumentumok/00dd1295c92134b75b5546d69a56847188b493fc/letoltes