Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-89 (Year: 2004, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: 1. számú melléklet a 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 490

7. A MUNKÁLATOK ÜTEMTERVE A táblázatban szereplõ építési feladat befejezésének határideje mostantól 2006. június 30.” II. Melléklet A II. Melléklet a csatolt dokumentum szerint módosul. A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelõen, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi. Üdvözlettel: Graham Meadows Kapják: Köppen úr, EU Delegáció, Budapest Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Martin úr, EIB II. Melléklet (2. módosítás) Módosított PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplõ kötelezettségvállalások alapján) A projekt megnevezése: Gyõr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése ISPA szám: 2000/HU/16/P/PE/001 Euró Elszámolható költség Nemzeti hatóságok Év Összes költség Nem elszámolható költség Összesen ISPA Központi kormányzat Helyi önkormányzat EIB kölcsön =2+3 =5+7+8 4 (%) =3/1 6(%)=5/3 (%)=9/1 11 040 000 2 340 000 8 700 000 4 350 000 3 450 000 900 000 3 450 000 780 000 780 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 680 000 780 000 2 900 000 1 450 000 1 150 000 300 000 1 150 000 - 2 900 000 - 2 900 000 1 450 000 1 150 000 300 000 1 150 000 - - - - - - - - - - - Év megjelölése nélkül - - - - - - - - - - Összesen 18 400 000 3 900 000 14 500 000 7 250 000 5 750 000 1 500 000 5 750 000 A BIZOTTSÁG LEVELE EURÓPAI BIZOTTSÁG Fõigazgatóság Regionális politika Fõigazgató 117028 Brüsszel 2003. december 23. Tisztelt Baráth úr, Tárgy: ISPA Pénzügyi megállapodás második módosítása 2000 HU 16 P PE 002 „Szelektív hulladékgyûjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása” Hajdú-Bihar megyében Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 002 – „Szelektív hulladékgyûjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja, a következõket szeretném megjegyezni: A 2000. november 10-i PH (2000)4886 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részérõl 2000. november 10-án Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részérõl 2001. március 14-én Dr. Naszvadi György aláírta. Az elsõ módosítás 2002. február 1-jén történt, a Bizottság DL(2002)0030 számú döntése alapján. Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fõ építési komponens tenderezési eljárása alatt elõállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következõk szerint módosul: „2. Cikk A projekt megnevezése Idõtartam: A befejezés idõpontja mostantól 2006. december 31.” „4. Cikk Kifizetések Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelõs szerv kifizetéseinek legkésõbb

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1820f457a8f744a5dc76dc3e39a6e172f5678804/dokumentumok/00dd1295c92134b75b5546d69a56847188b493fc/letoltes