Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-89 (Year: 2004, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: [9. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez]
Paragraph Index: 396

8. Elõzetes munkaterv Kezdés idõpontja Befejezés idõpontja Megvalósíthatósági tanulmány: 08/1999 02/2001 Gazdasági elemzés: 11/1999 02/2001 Pénzügyi elemzés: 11/1999 02/2001 Környezetvédelmi hatásvizsgálat: 10/1999 02/2001 Tervtanulmányok: 11/1999 02/2001 Tender dokumentációk (1.)∗ 01/2002 04/2002 Felügyelet (2.)* 11/2002 12/2006 Project leírás, Tájékoztatás (5.)* 11/2002 12/2006 Földterületek megvásárlása: - - (3.)* Soproni Szennyvíztisztító Mûvek Fejlesztési Építési Munkái és Technológiai Fejlesztés (3.1.) A fertõrákosi Szennyvíztisztító Mûvek Fejlesztése (3.2.) 01/2003 06/2004 05/2004 05/2005 A Soproni Szennyvíztisztító Mûvek és a Fertõrákosi Szennyvíztisztító Mûvek üzembe helyezése 06/2004 06/2005 11/2004 11/2005 Építési munkák (4)* A régió soproni kibocsátási 1. csatorna rendszerhez kapcsolása (4.1.) A régió soproni kibocsátási 2. csatorna rendszerhez kapcsolása (4.2.) A nem csatlakoztatott terület Csatornarendszer Fejlesztései (Sopron) és Csatornarendszer Fejlesztése (4.3) 01/2003 12/2006 Üzemeltetési szakasz: Soproni Szennyvíztisztító Mûvek Fertõrákosi Szennyvíztisztító Mûvek 12/2004 12/2005 Üzemeltetési szakasz: Csatornarendszer folyamatos - *a számok a beszerzési tervben megjelölt tenderszámra utalnak

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1820f457a8f744a5dc76dc3e39a6e172f5678804/dokumentumok/00dd1295c92134b75b5546d69a56847188b493fc/letoltes