Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-84 (Year: 2005, Number: 84)
Era: 2004-2010
Section: 3. számú melléklet a 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 109

(3) Az elõleg második részletének fizetési feltételei Az elõleg második felének utalása a beszerzési terv I.a mellékletében feltüntetett I. alprojekt („Új deltavágány építése Zalaegerszegnél”) következõ feltételeinek a kedvezményezett általi teljesítéséhez lesz kötve: – a hatóságok (amelyeknek körét pontosan meg kell határozni) kötelezettséget vállalnak a projekt környezetre gyakorolt kedvezõtlen hatásának mérsékléséhez szükséges intézkedések megtételére. – jelen projektre vonatkozó teljes körû környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, szükség esetén lakossági konzultációval együtt. Ha ez utóbbit jogszabály nem írja elõ, megfelelõ dokumentumok elõterjesztése, amelyek igazolják, hogy nem szükséges a teljes körû EIA elvégzése. – a Környezetvédelmi Felügyelõség által a jelen projektre vonatkozó, fent körülírt környezeti hatástanulmány (EIA) alapján kiadott engedély benyújtása és közzététele. A köztes fizetésekre vonatkozó feltétel Az I.a melléklet alatti beszerzésben feltüntetett II., III., IV., V. és VI. alprojektek nem lesznek kifizetve, ha a 85/337/EEC és a 97/11/EC direktíváknak megfelelõ környezeti hatástanulmányt nem készítik el a szerzõdések aláírása elõtt. I. Melléklet 13. Költség és támogatás (EURÓ-ban) A Zalalövõ–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal összefoglaló táblázata a következõ: Költségnem Elszámolható összes költség Nem elszámolható felmerült költségek Tervezési díjak 6 786 573 Földvásárlás* Helyszín elõkészítés Fõ kivitelezési munkálatok 155 457 479 Berendezések és gépek 4 323 885 Mûszaki támogatás Ellenõrzés a kivitelezés során Tartalék (5%) 7 608 636 Adók/közterhek Egyéb (részletezve) ÖSSZESEN 167 390 000 6 786 573 Az alprojektek táblázatait ennek megfelelõen alkalmazni. Az ideiglenes beszerzési terv az I.a Mellékletben foglaltak szerinti. A Pénzügyi Megállapodás III.1 Mellékletének VI(3)(b) szakasza szerint a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi. Üdvözlettel, Guy Crauser Kapják: Köppen úr, EU Delegáció, Budapest Kenéz úr, Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Mangel úr, MÁV Gray úr, DG Regio Delsing úr, Nordin úr, EIB I.a Melléklet Aktualizált beszerzési terv A kitûzött tender formája Jelölje meg Felhívás megjelentetése Közzététel várható idõpontja A szerzõdés becsült költsége Szerzõdés száma, típusa és leírása Nyílt Elõminõsített (*) Idõpont A HLban millió Euró A finanszírozás típusa Közös/ Párhuzamos ISPA visszatérítés hányada (**) I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél (alépítményi és felépítményi munkák) Nyílt nemzetközi FIDIC régi piros könyv – – – 9,1 2001. augusztus 23. közös 50% II. A Zalalövõ–Zalaegerszeg vonalszakasz átépítése és rehabilitációja II.1. Alépítményi munkák a Zalalövõ (kiz.)–Zalacséb– Salomvár (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi FIDIC új piros könyv – – – 15,00 2001. december közös 50% II.2. Alépítményi munkák a Zalacséb– Salomvár (kiz.)– Bagod (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi FIDIC új piros könyv – – – 27,00 közös 50% II.3. Alépítményi és felépítményi munkák a Bagod (kiz.)–Andráshida– Zalaegerszeg deltavágány (kiz.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi FIDIC új piros könyv – – – 19,00 közös 50% III. A Zalaegerszeg-Boba vasútvonal átépítése és rehabilitációja III.1. A Zalaegerszeg deltavágány (kiz.)– Ukk (bez.) vonalszakasz rehabilitációja Nyílt nemzetközi FIDIC új piros könyv – – – 22,1 közös 50% III.2. Az Ukk (kiz.)–Boba deltavágány (bez.) vonalszakasz rehabilitációja (beleértve Jánosháza állomást) és egy új deltavágány építése Bobánál (alépítményi és felépítményi munkák) Nyílt nemzetközi FIDIC új piros könyv – – – 15,09 közös 50% IV. Biztosítóberendezési és távközlési munkák a Zalalövõ (kiz.)–Boba deltavágány (bez.) vonalszakaszon IV.1. Biztosítóberendezési és távközlési munkák a Zalalövõ (kiz.)– Andráshida– Zalaegerszeg deltavágány (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi FIDIC új sárga könyv – – – 10,45 közös 50% IV.2. Biztosítóberendezési és távközlési munkák a Zalaegerszeg deltavágány (kiz.)– Boba deltavágány (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi FIDIC új sárga könyv – – – 24,05 közös 50% V. Az „államhatár–Bajánsenye–Zalalövõ–Zalaegerszeg–Boba” vonalszakasz villamosítása V. Az Államhatár– Boba vonalszakasz villamosítása Nyílt nemzetközi FIDIC új sárga könyv – – – 17,6 közös 50% VI. Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) telepítése a Zalalövõ–Boba deltavágányon VI. Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) telepítése a Zalalövõ–Boba deltavágány vonalszakaszon Nyílt nemzetközi FIDIC új sárga könyv – – – közös 50%

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1fe4171c4b50fe7bcfdf849b444c868074e6d643/dokumentumok/dca8172dfebc1bec0a5ea8bddc7b7dc1cdd0a24b/letoltes