Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-89 (Year: 2004, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: 1. számú melléklet a 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 489

2003. december 31-rõl – 2007. június 30-ra hosszabbítsák meg. Szintén szíves figyelmébe ajánljuk a Gyõri szennyvíz és a Szeged szennyvíz projektek mellékelt módosított Pénzügyi Terveit. A projekt végrehajtásának folytatására irányuló, kedvezõ válaszát várva Tisztelettel: Dr. Baráth Etele Kapják: EU Delegáció Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Melléklet: Módosított Pénzügyi Tervek a Gyõr szennyvíz és Szeged szennyvíz projekthez Lluis Riera úr részére Igazgató ISPA és Csatlakozás Elõkészítés DG Regio Európai Bizottság Brüsszel A BIZOTTSÁG LEVELE EURÓPAI BIZOTTSÁG Fõigazgatóság Regionális politika Fõigazgató 117022 Brüsszel, 2003. december 23. Tisztelt Baráth úr, Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás második módosítása 2000 HU 16 P PE 001: Gyõr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 001 számú „Gyõr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodása módosítását javasolta a következõket szeretném megjegyezni: A 2000. december 21-i PH (2000)5984 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részérõl 2000. december 21-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részérõl 2001. március 14-én Dr. Naszvadi György aláírta. Az elsõ módosítás 2002. július 18-án történt, a Bizottság DL(2002)1190 számú döntése alapján. Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fõ építési komponens tenderezési eljárása alatt elõállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következõk szerint módosul: „2. Cikk A projekt megnevezése Idõtartam: A befejezés idõpontja: mostantól 2006. június 30.” „4. Cikk Kifizetések Az I. mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelõs szerv által történõ kifizetéseknek 2006. június 30-ig le kell zárulniuk.” „I. Melléklet

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1820f457a8f744a5dc76dc3e39a6e172f5678804/dokumentumok/00dd1295c92134b75b5546d69a56847188b493fc/letoltes