Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-132 (Year: 2006, Number: 132)
Era: 2004-2010
Section: Az 1076/2004. (VII. 22.) Korm. határozatban megfogalmazottaknak megfelelően első lépésben elkészült az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
Paragraph Index: 126

8. táblázat: A KA végrehajtása* Pénzügyi előrehaladás A KA támogatási keret arányában (milliárd forint) % Teljes támogatási keret 637,30 Leszerződött 357,77 56,1 Számla alapján kifizetésre került 126,13 19,79 * 2006. június 30-i határnappal. Ez az összeg többek között 500km közút és 500km vasút felújítását, illetve építését, 10 nagyváros (köztük Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr) szennyvízkezelésének fejlesztését, több mint 1000 település komplex hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítását teszi lehetővé. Az ország minden megyéjét érinti legalább egy Kohéziós Alap által finanszírozott környezetvédelmi projekt. Ez közel. 6,5 millió lakost érint, de az országos vasút- és közút, valamint légi forgalomirányítási fejlesztések révén gyakorlatilag az egész ország életét, környezetét befolyásolják. Elérni kívánt eredmények Az elmúlt három év tapasztalatai alapján a program megvalósítása során a legnagyobb problémát • az ágazati stratégiák hiánya, • a projektek alacsony előkészítettségi szintje, • az engedélyezési eljárások lassúsága és összetettsége, • a kedvezményezettek eltérő összetétele okozta. KA projektek menedzsmentje során szerzett tapasztalatok A beruházások gyorsabb és hatékonyabb megvalósításának érdekében több intézkedést tettünk, melyek hatással lesznek a következő programozási időszakra is:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/edecebd6099bdb660eea77eb9d85b445c5421b2d/dokumentumok/dc29d9619f7c990742ef6d79a428b9bcf4995365/letoltes