时差 (项目管理) 在项目管理中时差或浮动时间Float是指工作或线路可以利用的机动时间即在项目网络图中时差的延误不会造成紧后工作自由时差或自由浮动时间和总工期总时差或总浮动时间的延误 在网络计划中总时差total float最小的工作是关键工作也就是具有的机动时间最小全部由关键工作组成的路径即为关键路径关键路径上总的工作持续时间最长如右图的双代号网络图中有项工作个节点和条路径其中BC和ADF是关键路径工作持续时间个月AE是非关键路径工作E有个月的自由时差 通过对总时差和自由时差的计算确定关键路径和非关键路径可以进行项目进度优化提高工作效率