計畫評核術 計畫評核術英語Program Evaluation and Review Technique簡稱PERT源於年美國軍隊的北極星火箭系統計劃主要目的是針對不確定性較高的工作項目以網路圖規劃整個專案以排定期望的專案時程PERT图把项目描绘成一个由编号结点圆形或者方形构成的网络图编号节点代表着项目中的任务每个结点都被编号并且标注了任务工期开始时间和完成时间线条上的箭头方向标明了任务次序并且标识出在开始一个任务前必须完成那些任务 該評核術的主軸為樂觀時間最有可能時間及悲觀時間 最核心公式為專案期望時間 樂觀時間悲觀時間最可能時間