十四項建設 十大建設後面十四大建設是中華民國政府在年民國年時任中華民國行政院院長俞國華推動的系列大型基礎設施建設包含三十個子計畫的十四項工程建設預計在七十九年底陸續完成十四項工程建設包括了 基層建設計畫 公路擴展計畫 臺北捷運建設計畫 臺北鐵路地下化專案 臺灣鐵路擴展計畫 中國鋼鐵公司第三期擴建 電力擴建第四核能發電廠 石油能源重要計畫 開發油氣能源 电信現代化 水资源開發計畫 防洪排水計畫 都市垃圾計畫 醫療保健計畫 自然生态保育與國民旅游計畫 然而後續工程進度在經過不斷修改更正後仍只有九個完成九件嚴重落後其中又以占總經費以上的高雄煉油廠臺北捷運福爾摩沙高速公路和牡丹水庫延誤較多而臺灣電力公司編列的第四核能發電廠新臺幣一千餘億元經費尚凍結在中華民國立法院動工時間遙遙無期在行政院經濟建設委員會的調查報告中土地取得困難是進度緩慢最大的原因特別是北二高兩年半內取到能施工的土地不及所需土地的三成