高雄捷運黄線

高雄捷運黄線（たかおしょううんこうせん、イエローライン）は台湾高雄市で計画中の高雄捷運（高雄MRT、高雄メトロ）の鉄道路線。 紅線、橘線に次ぐ3番目の路線で、鉄道空白地帯だった鳥松区から、逆Y字型に三民区や苓雅区、 軌道交通が東西方向の屏東線や捷運橘線に限られていた鳳山区、新興区の都心を貫き、 高雄市沿岸都心部再開発の進む亜洲新湾区の旅運中心駅、前鎮高中駅に至る総延長約22.7kmの路線。 都心の三民区を経て旅運中心に至る14.326kmの建工民族線と、 鳳山区を経て前鎮区に至る全長13.030kmの澄清五甲線から構成され、起点から5駅4.634kmは両線の共用区間となるためインフラとしての総延長は22.702kmとなる。 1984年に交通部運輸計画委員会（運輸研究所（中国語版）の前身）が策定した長期計画での路線で澄清湖を起点とする緑線が計画されたが1990年代に民族、建工、本館路を経由しないものに改められた。2002年時点での黄線にも北部区間が受け継がれた。詳細は下記の表を参照。 しばらく計画は停滞していたが、2016年に中央政府で蔡英文政権が発足すると潮目が変わりはじめた。2017年2月14日、高雄を地盤とする民主進歩党籍の立法委員（劉世芳、李昆澤、頼瑞隆、許智傑）による合同記者会見が行われ、最新版の黄線計画案が発表された。それによると全線地下式かつ中運量鉄輪式に格上げされ、ルートもそれまでと異なるものとなった。過去の緑線、棕線、鳳山線計画案を統合し、逆Y字型に鳥松と沿岸都心を結ぶものとなった。路線記号は「Y」、東西に分岐する区間は西側をYA、東側をYBとし、26駅。総事業費は1,430億ニュー台湾ドル、行政院が推進する前瞻基礎建設計画のリスト入りを目指すことになった。 2017年 3月23日、行政院は黄線を正式に「前瞻基礎建設計画」にリスト入りを表明、事業名称は「高雄捷運都会線」となった。 3月27日、高雄市政府捷運工程局（以下、市捷運局）は交通部)にフィジビリティスタディ（実現可能性調査、可行性調査、以下F/S）報告書を提出した。この報告書では澄清湖棒球場（Y14）などが取り消され21駅となったほか、Y12駅の移設が盛り込まれた。 4月5日、行政院は前瞻基礎建設計画の軌道建設リストに「高雄捷運都会線」を編入。5月12日、交通部は審査結果を市政府に通達、修正を依頼した。5月19日、交通部で第二次審查。駅設計で改札外徒歩連絡となっていた多くを構内連絡に改善させることになった。10月5日、交通部は二次審査結果を通達。11月10日、交通部で三次審査。12月20日、交通部が現地監査12月22日、交通部が現地監査を踏まえた初回審議を招集。 2018年 1月2日、初回審査結果を通達。市政府ではY6・Y11・Y14・Y15・Y16駅の移転やY11A駅増設が盛りこんだ修正案が反映された。2月27日、交通部で第四次審査。 7月19日、鳥松機廠が東側に1.36km移転、坔埔里にY1A駅増設と事業費が1,438億元への変更（17億元減）が盛り込まれた。市捷運局によると、機廠（車両基地）の新候補地は公有地の割合が多く、民間収用費用の低減が見込めると表明した。審査が遅れた場合は法定業務である総合計画策定と環境アセスメント、都市計画変更の3つを同時並行することで時間の着工までの期間を短縮する。9月12日、交通部はF/Sに原則同意、修正後に行政院審査への移行が確実となる。 2019年 1月8日、国家発展委員会でF/S審査が通過、行政院の確定待ちとなる。5月24日，行政院が中央政府の補助800億元を盛り込んだF/Sを承認。 5月24日、行政院で承認。中央政府からの補助は800億元へ増額された。 2019年6月より始動、F/S時に追加された駅番号の末尾Aの2駅は正式に設置前提となったことから、この時点で全駅の駅番号が再編された。 2021年4月21日、環境アセスメント初期審査が環境保護署（環保署）専門部会を通過、署の本審議に送られることとなった。7月14日、環境アセスメント本審査および総合計画案が環保署・交通部の審議を通過。総合計画案はその後総事業費を1,442億ニュー台湾ドルとして、12月20日に国家発展委員会の審議を通過した。 2022年3月20日、総事業費1,442.37億元の総合計画案が行政院で承認された。 2022年10月31日、鳥松区の車両基地（機電工程YM01工区）着工。 市内バス交通（高雄市公車）を統括する高雄市政府交通局（中国語版）は、需要予測と認知向上のため、ノンステップ電気バスを使用し、黄線予定経路を雁行する高雄捷運黄線先導公車（中国語版）の運行を開始した。 黄1路（鳥松 - 旅運中心駅） - 2018年12月1日より漢程客運（中国語版）による運行。 黄2B/C路（鳥松 - 前鎮高中（中国語版）/小港公車站（中国語版）） - 2018年4月1日より港都客運（中国語版）による運行 2022年8月、シーメンス・モビリティ（ドイツ）とシュタッドラー・レール（スイス）、STEE社（シンガポールSTエンジニアリング系列）の3社連合が機電工程を受注。STEEが改札機などの附帯施設を、シーメンスがCBTCの信号システムを、シュタッドラーが車両75両（3連25編成）を受注。 前鎮漁港延伸線 2022年4月、交通部はY23駅から前鎮漁港まで約2.5kmの延伸案に実現可能性調査の経費を補助することを発表した。 屏東延伸線 2018年11月、高雄市政府捷運工程局は屏東県への複数の路線延伸についての実現可能性調査に着手、4路線について業務を民間委託した。橘線の延伸となる高雄捷運大寮屏東線（中国語版）、紅線の延伸となる高雄捷運林園東港線（中国語版）のほか、計画中の高屏第二東西快速公路（中国語版）と同時に鳥松から当路線を屏東市都心に延伸する案が盛り込まれた ^ 院臺經字第1060009184號函 ^ a b （繁体字中国語）“高雄都會區大眾捷運系統黃線 計畫規劃內容摘要”. 高雄市政府捷運工程局 (2019年9月5日). 2019年10月27日閲覧。 ^ a b c d e f （繁体字中国語）“大高雄地區整體公車捷運系統路網可行性研究案 結案報告書”. 高雄市政府交通局. pp. 2-15～2-20 (2011年12月). 2019年10月26日閲覧。 ^ a b c （繁体字中国語）黃耀能 (1996年). 續修高雄市志.卷六,工務志.公共工程, 建築管理篇. 高雄市文獻委員會. pp. pp189-204. ISBN 9789570076684. https://tm.ncl.edu.tw/article?u=006_001_0000304566  ^ （繁体字中国語）“建構高捷環線 高市府續規劃黃棕線”. 大紀元 (2009年6月2日). 2019年10月26日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“夢時代到澄清路 規劃捷運黃線BRT”. 自由時報 (2012年9月7日). 2019年10月26日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“長期路網規劃－都會延伸環線（黃線）”. 高雄市政府捷運工程局 (2019年3月26日). 2019年10月26日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“為咱的輕軌開路 李昆澤推三民輕軌新路線”. 自由時報 (2015年12月15日). 2019年10月26日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“105年8月24日 高雄市議會舉辦「高雄輕軌路網公共運輸規劃」公聽會會議紀錄”. 高雄市議會 議事資訊整合查詢系統. p. 6 (2016年9月18日). 2019年10月26日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“4綠委爭取建高捷黃線”. 中国時報 (2017年2月15日). 2019年6月30日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“砸千億！高捷新增黃線　紅線延伸到路竹”. 蘋果即時新聞. (2017年3月23日). http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170323/1082864/ 2017年3月23日閲覧。  ^ “高雄市、メトロ路線を新設・延伸へ 2024年の完成目指す／台湾”. フォーカス台湾 (2017年3月31日). 2019年6月30日閲覧。 ^ （繁体字中国語）交通部路政司 (2018年1月). “我國推動軌道建設策略”. 土木水利 (中國土木水利工程學會) 45 (第一期): p66. ISSN 02533804. http://www.ciche.org.tw/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/DB4501-P064-%E6%88%91%E5%9C%8B%E6%8E%A8%E5%8B%95%E8%BB%8C%E9%81%93-%E7%80%8F%E8%A6%BD.pdf.  ^ （繁体字中国語）“1430億的高捷黃線要站外轉乘 網友昏了”. 自由時報 (2017年6月11日). 2019年6月30日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“高捷黃線路段延伸 將新增一站”. 自由時報 (2018年7月19日). 2019年6月30日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“高捷黃線可行性報告書 審議通過”. 自立晚報. (2018年9月12日). http://www.idn.com.tw/news/news_content.php?catid=5&catsid=6&catdid=0&artid=20180912abcd008 2018年9月12日閲覧。  ^ （繁体字中国語）“韓國瑜爭取續推的高雄捷運黃線 國發會建議政院同意”. (2019年1月8日). https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190108004272-260410  ^ a b （繁体字中国語）謝承浩、吳慧芬、吳世龍 (2019年5月24日). “宣佈補助高捷黃線800億元　陳其邁：高雄絕非又老又窮”. 蘋果日報. https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190524/1572333 2019年5月24日閲覧。  ^ “高雄捷運黃線預定2022年動工 軌道路網更綿密”. 中国時報 (2019年10月22日). 2019年10月22日閲覧。 ^ “高雄捷運黃線經中央環評專案小組審議通過 續提環評大會”. 中国時報. (2021年4月21日). https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210421004174-260410?chdtv  ^ “高雄》高捷黃線 綜規、環評都過關了”. 自由時報. (2021年7月15日). https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1460712  ^ “高捷黃線綜合規劃審議過關！總經費1442億　預計2028年通車”. 台灣蘋果日報. (2021年12月20日). https://www.appledaily.com.tw/property/20211220/TOF4USJY5FHOJPBDLGCRTCBEAQ/  ^ “蘇揆宣佈核定高雄捷運黃線 下半年動工、117年底完工通車”. 自由時報. (2022年3月20日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3865490  ^ “高雄捷運黃線機廠動土 陳其邁下軍令：只可提早通車不准延後”. 自由時報. (2022年10月31日). https://news.ltn.com.tw/news/Kaohsiung/breakingnews/4107273  ^ （繁体字中国語）“高市黃1捷運先導公車 12/1上路”. 自由時報 (2018年11月29日). 2019年10月26日閲覧。 ^ （繁体字中国語）“公車闢新線祭好康 高雄市4/1推新措施”. 新頭殻 (2018年3月30日). 2019年10月26日閲覧。 ^ “Kaohsiung metro Line 5 turnkey systems contract awarded”. IRJ. (2022年9月1日). https://www.railjournal.com/passenger/metros/kaohsiung-metro-line-5-turnkey-systems-contract-awarded/  ^ "黃線綜合規劃成果報告" (PDF) (Press release). 高雄市政府捷運工程局. 2022年3月21日. pp. 30-. 車站規劃 ^ “高雄捷運黃線延伸前鎮漁港規劃案 交通部核定補助”. 自由時報. (2022年4月11日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3889147  ^ （繁体字中国語）“高捷擴大服務 評估延伸到屏東路廊”. 中央通訊社 (2018年10月6日). 2019年10月26日閲覧。 前瞻基礎建設－捷運都會線(黃線) 高雄市政府捷運工程局 （繁体字中国語） 表示 編集 表示 編集