高雄捷運環状軽軌

環状軽軌（かんじょうけいき）は台湾高雄市で運行されている高雄捷運のライトレール路線。2021年までに開業した区間は旧台湾鉄路管理局高雄臨港線の経路を引き継いでいる。高雄市内で現状唯一のライトレール路線であり、高雄ライトレール、高雄LRTといえばこの路線を指す。 当初の計画では2009年に高雄市で開催されたワールドゲームズ以前の開通を目標としていたが、路線予定の変更や、BOT方式の採用の是非を巡り問題が発生しており、正確な開通予定時期は未定であった。2012年に行政院でBOT事業案が承認され、路線総延長22.1km、36停留所を総額165.37億台湾ドルと投じて2段階に分けて整備することが決まった。第1段階は2013年に着工し、今後は2015年10月に籬仔内駅～凱旋中華駅で試運転を開始し、2017年9月に第1段階全区間開業を果たした。第2段階開業は台鉄縦貫線・屏東線地下化完了を待ち2024年に全通した。哈瑪星駅から西子湾方面に支線を延伸する構想もある。 2003年 12月27日 - シーメンスのライトレール車両コンビーノが中央公園で展示され、約3ヶ月のデモンストレーションを行う。（右画像参照） 2012年 9月10日 - 行政院経済建設委員会で「高雄都区軽軌運輸系統高雄環状軽軌捷運建設案」の修正案が通過し、事業の骨子が固まる。 2013年 1月4日 - スペインのCAFと台湾ゼネコン長鴻営造公司の連合がイタリアのアンサルドSTS、アンサルドブレーダ、台湾ゼネコン新亜開発の3社連合を破って、車両と第1段階区間(籬仔内駅～哈瑪星駅)8.7㎞の建設工程を総額56億7900万台湾ドルで落札。 6月4日 - 第1段階区間着工。 2014年 9月11日 - スペインで製造された車両が海上輸送で台中港に到着。ただし8月に発生した高雄ガス爆発事故による影響で前鎮機廠が使えず、紅線の南機廠に暫定保管。 11月9日 - 車両の静態試運転。 11月22日 - 試運転開始。 2015年 3月29日 - 投票によって決定された第1段階区間の駅名が発表。 10月14日 - 施行担当企業の長鴻営造公司が不渡りのため、一部区間で工事が中断 10月16日 - 籬仔内(C1)－凱旋中華(C4)間2.2キロで体験乗車のみのプレ開業。運賃は無料。 12月24日 - 籬仔内以外での駅での乗降も可能になる。 2016年 2月5日 - 凱旋中華(C4) - 高雄展覧館(C8)間で試運転開始。 3月3日 - 市政府に同区間監査申請。 4月7日 - （第2段階区間）入札がCAF連合の1社応札にとどまり、競争入札にならなかったため、再入札となる 4月29日 - 交通部による凱旋中華(C4) - 高雄展覧館(C8)間の初期審査が条件付きで通過。 5月6日 - 凱旋中華(C4) - 高雄展覧館(C8)間の初期審査で指摘された改善事項の報告とともに最終審査を交通部に申請。 5月12日 - （第2段階区間）入札再公示。 6月1日 - 高雄展覧館 - 哈瑪星間で担当ゼネコンの不渡りの影響で工事が遅れている区間について、入札再公示。 6月4日 - 交通部による最終審査が行われ、6項目の要改善事項を指摘されるも条件付きで通過。 6月26日 - 凱旋中華 - 高雄展覧館間2.4km延伸開業。 7月4日 - プレ開業区間の正式開業。運行時間帯の拡大、増発。運賃無料は継続 8月10日 - （第2期区間）中国鋼鉄コンソーシアムがCAFを破り優先交渉権を獲得。 8月24日 - 愛河にかかる鉄橋の橋桁が連結される 9月9日 - （第2期区間）『中国鋼鉄、タレスグループ、アルストム』のコンソーシアムが高雄市と約58億台湾ドルで正式にターンキー契約を締結。 9月-10月 - 有料化予定。 2017年 1月1日 - 朝ラッシュ時のダイヤを10分毎から15分毎に、深夜時間帯を20分毎に減便 1月19日 - （第2期区間）制御系統工程でタレス社と正式契約。 1月23日 - （第2期区間）車両系統工程でアルストム社と正式契約。 2月9日 - （第2期区間）起工式典開催。 5月 - （C8-C12間）試運転開始。 6月1日 - （C8-C12間）高雄市政府の開業前審査。条件付きで通過 6月16日 - （C8-C12間）交通部の開業前審査。条件付きで通過。 6月27日 - 高雄市政府捷運工程局が30日開業を公表。 6月30日 - 高雄展覧館 - 駁二大義間2.6km延伸開業。 6月9月末ごろ - 駁二大義 - 哈瑪星間1.5km延伸開業により1段階区間が全通、同時に有料化予定。 8月26日 - （C12-C14間）高雄市政府の開業前審査。条件付きで通過 9月15日 - （C12-C14間）交通部の開業前審査。条件付きで通過。 9月26日 - （C12-C14間）開業（14:00に哈瑪星駅（打狗鉄道故事館）で開通式典、16:00に運行開始。） 11月1日 - 一律10元の優待運賃による有料化。 2018年 2月13日 - 悠遊卡が利用可能に。 2月14日 - 愛金卡が利用可能に。 8月2日 - アルストム製車両がアントワープ港を出発、海上輸送で9月に台湾上陸予定。 8月22日 - （第2期区間）駅名確定。 9月5日 - 基隆港で9月2日に車両が陸揚げされ、陸送で前鎮機廠へ搬入された。 2020年 12月1日 - （第2期大南環区間）C14-C17およびC32-C37延伸区間の市政府初回監査を通過。 12月19日 - （第2期大南環区間）交通部による最終監査を条件付きで通過。29項目の要改善事項（8項目は開業前の対処必須）が示された。 12月30日 - （第2期大南環区間）交通部、開業許可。 2021年 1月9日 - （第2期大南環区間）既存区間と通しでの試運転列車が一部市民に開放される。 1月12日 - （第2期大南環区間）開業、2月末まで無料。 4月7日 - （第2期美術館路区間）美術館路の環境アセスメント初期審査が通過。 5月2日 - 第2期大順路区間着工。 6月8日 - （第2期馬卡道路区間）試運転列車が乗り入れ。 9月17日 - （第2期馬卡道路区間）総合試運転を開始、22日からは監査前の必須事項である連続7日間の総合試運転。 10月22日 - （第2期馬卡道路区間）市政府の初回監査 11月19日 - （第2期馬卡道路区間）交通部の最終監査を条件付きで通過。 12月3日 - （第2期馬卡道路区間）交通部、市捷運局に営業許可。 12月16日 - （第2期馬卡道路区間）延伸開業。17時より延伸区間での営業を開始。1月2日までは全線無料。 2022年 7月19日 - （第2期美術館路区間）延伸区間での試運転を開始。 8月7日 - （第2期美術館路区間）連続7日間の総合試運転を実施。 8月30日 - （第2期美術館路区間）市政府による初回監査が実施され、条件付きで通過。 9月25日 - （第2期美術館路区間）交通部による最終監査が実施され、開業前の要改善事項6項目が指摘されるも条件付きで通過。 10月3日 - （第2期美術館路区間）交通部が開業許可。 10月5日 - （第2期美術館路区間）延伸開業。 12月および2023年1月 - （第2期大順路区間）着工。 2023年 11月2日 - （第2期大順路区間）延伸区間での試運転を実施。 12月2日 - （第2期大順路区間）連続7日間の総合試運転を11月26日から実施し、法定99%の安定性をクリア。 12月9日 - （第2期大順路区間）市政府による初回監査が実施され、条件付きで通過。 12月23日 - （第2期大順路区間）交通部による最終監査が実施され、条件付きで通過。 12月26日 - （第2期大順路区間）交通部による開業許可。 2024年 1月1日 - （第2期大順路区間）プレ開業とともに全線開業、環状運転となり、運賃も一律制から距離制に移行（2月25日まではIC利用に限り無料。）。 高雄臨港線跡を再利用した1期区間と異なり、既存市街地の街路上に併用軌道が設置されるC20（台鉄美術館）からC30（科工館）にかけては美術館路や大順路（中国語版）沿道の自家用車利用住民が起工前から反対を表明し、工事は一時ストップしていた。2018年中華民国統一地方選挙期間中からそれに同調していた韓国瑜が市長選挙で当選し、高雄市長に就任すると、高架化・地下化・大幅または小幅なルート変更・当該全区間中断を含めて再度見直しが図られることが濃厚となっていた。 韓国瑜就任後の直近の公聴会では賛成派（43%）が反対派（30%）を上回っていた。2019年5月の公聴会でも従来案が最多の40%の支持を集めていた。専門家会議の建議により、美術館地区および大順路は従来通りの地上案が維持されることになった。 新市長陳其邁は大順路での一部単線化および美術館地区のホーム配置変更などの改善案を6割超が支持したとして、2020年11月10日に工事再開を正式宣布した。2021年1月、美術館路の変更案についての環境アセスメントが通過せず、市議会でこの区間の事業費執行が停止した。 2024年の全線開業に伴い、距離制運賃が導入された。5kmまでは20元、その後2kmごとに5元ずつ加算され、9km以上は一律35元となる。 2015年の一部区間暫定開業時から2017年10月までは無料（当初は予約制）。 正式開業すると30台湾ドル、IC乗車で25台湾ドルとなる。当初現金では利用できず、無料期間内も含めて一卡通（IC乗車券）が必要であった。2016年7月より高雄捷運については他の交通ICカードが利用できるが、当路線は対象外であった（2017年11月よりHappycashが、2018年2月より悠遊卡、愛金卡がそれぞれ利用可能になる）。2017年11月-2018年5月まではIC利用に限り大人・小人同額となる10元の優待運賃を適用。その後、IC割引を同年末まで延長。2023年末までは、10元の優待運賃が継続されていた。 ただし、2017年12月-2018年2月までの間、高雄市政府の環境政策により、IC利用に限り無料だった。 2021年秋にHappycashの利用は不可となり、各駅の券売機更新とともにQRコード決済が全面導入された。 ICを所持していない場合は各駅ホームにある券売機での現金購入となる。乗車券の有効期間は、発売後1時間。 駅ではICの購入やチャージはできない。優待期間中は捷運やバスとの乗継割引、敬老割引は適用されない。信用乗車方式を採用しており、不正乗車や検札拒否などの行為は1,500元の罰金が科される。ただし、12月末までは周知期間として、通常運賃のみを請求する。 乗車時ホームか車内にある端末にタッチする。下車時はタッチ不要。→乗車時・下車時ともホームにある端末をタッチする。 下車時タッチを忘れると、カードがロックされ、窓口で解除しない限り他の交通機関で利用できなくなる。しかし、利用方法をよく理解していない市外からの観光客が、地元に戻ってからカードが使えなくなる事例が多発していることから、台北捷運と台中捷運の駅にカードロック解除機が設置されている。その際に、最高運賃の35元に罰金20元が加算され合計55元がカード残高から精算される。 高雄捷運と共通の1日、2日乗車券も発売されている。 運行時間帯：6:30 - 22:00 運行間隔：15分毎（夕ラッシュは10分毎） 運行時間帯：9:00 - 18:30（2016年春節期間のみ最終繰り下げで増発） 運行間隔：30分毎（毎時00分、30分に籬仔内を出発。） 全線開業時で20編成が運行される。 も参照 1次車 Urbos 3 エクステリアデザインはイタリアのジウジアーロ。第1段階開業時で9編成が納入された。 2次車 Citadis X-05シリーズ 第2期延伸用に15編成（オプション4編成を含む）の追加入札が行われ、中国鋼鉄とコンソーシアムを組むフランス・アルストム社の低床連節車X-05シリーズ（305型）が採用されることになった。同社の急速充電パッケージである「Ecopack」を搭載し、無架線給電の1次車と仕様を揃える。2018年9月27日、C15寿山公園駅付近で試運転開始。 運行中のUrbos3 衛生局駅停車中のCitadis X-05シリーズ（2021年1月） [脚注の使い方] ^ “高雄輕軌案過關 104年通車”. 中央通訊社 (Yahoo奇摩). (2021年9月10日). https://tw.news.yahoo.com/%E9%AB%98%E9%9B%84%E8%BC%95%E8%BB%8C%E6%A1%88%E9%81%8E%E9%97%9C-104%E5%B9%B4%E9%80%9A%E8%BB%8A-111210424.html  ^ a b “高雄輕軌第1階段尾段履勘 預計9月底全線通車”. 匯流新聞網. (2017年9月18日). https://cnews.com.tw/20170918a08/  ^ “輕軌捷運三分鐘 試乘風靡高雄人”. 自由時報. (2003年12月28日). http://old.ltn.com.tw/2003/new/dec/28/today-life3.htm  ^ “輕軌捷運招商西班牙團隊勝出”. Chinatimes. (2013年1月5日). http://news.chinatimes.com/domestic/11050612/112013010500425.html  ^ “高雄輕軌工程 西班牙團隊得標”. 中央社. (2013年1月5日). http://www.cna.com.tw/News/FirstNews/201301050006-1.aspx  ^ “台湾・高雄ライトレール、2015年開業へ向けて着工”. フォーカス台湾. (2013年6月5日). https://web.archive.org/web/20140120132434/http://japan.cna.com.tw/search/201306050004.aspx  ^ （繁体字中国語）“高雄輕軌來嚕　車廂先遊台中港”. 台灣蘋果日報. (2014年9月11日). http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20140911/467694  ^ “高雄輕軌 靜態測試完成”. 台灣新生報 (Yahoo奇摩). (2014年11月15日). https://tw.news.yahoo.com/%E9%AB%98%E9%9B%84%E8%BC%95%E8%BB%8C-%E9%9D%9C%E6%85%8B%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E5%AE%8C%E6%88%90-160000858.html  ^ “高雄輕軌動態測試 20秒充電上路”. 新頭殼 newtalk. (2014年11月22日). https://newtalk.tw/news/view/2014-11-22/53945  ^ “高雄環狀輕軌 C1-C14站名稱出爐！”. 自由時報. (2015年3月31日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1271262  ^ “長鴻跳票包商停工 高鐵高捷急擦屁股”. 自由時報. (2015年10月15日). https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/923697  ^ “＜高雄ライトレール＞あすプレ開業 日本旅行が当たるチャンスも”. フォーカス台湾. (2015年10月15日). https://web.archive.org/web/20151016125524/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201510150011.aspx  ^ “＜高雄ライトレール＞24日から途中駅で乗降可へ 予約も不要に／台湾”. フォーカス台湾. (2015年12月20日). https://web.archive.org/web/20151221203521/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201512200004.aspx  ^ 成功路上　輕軌現身 ^ 高雄輕軌C4至C8路段申請初勘 ^ “〈南部〉僅1家廠商投標 輕軌二階流標”. 自由時報. (2016年4月8日). https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/977011  ^ “〈南部〉初勘過關 高雄輕軌拚6月通車到C8站”. 自由時報. (2016年4月30日). https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/984865  ^ “高雄輕軌今提履勘 C4到C8暑假前試營運機會大”. 自由時報. (2016年5月6日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1687859  ^ （繁体字中国語）“高雄輕軌 第二階段統包公告招標”. 自立晩報. (2016年5月12日). http://www.idn.com.tw/news/news_content.php?catid=5&catsid=6&catdid=0&artid=20160512abcd017  ^ （繁体字中国語）輕軌第一階段土建工程重新分3標發包趕工 - ウェイバックマシン（2017年10月23日アーカイブ分） 高雄市政府捷運工程局 ^ “高雄輕軌C4-C8站履勘 拚暑假前通車”. 中時電子報. (2016年6月5日). http://www.chinatimes.com/newspapers/20160605000369-260107  ^ “高雄輕軌履勘”. 中央通訊社 (YouTube). (2016年6月4日). https://www.youtube.com/watch?v=OncAB9ooarE  ^ “＜高雄ライトレール＞今月末にも運転区間延長へ”. フォーカス台湾. (2016年6月5日). https://web.archive.org/web/20160606124345/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201606050005.aspx  ^ （繁体字中国語）(高雄市政府捷運工程局)高雄輕軌延伸至高雄展覽館C8站 ^ “＜高雄ライトレール＞一部区間で正式開業 運転本数増加”. フォーカス台湾. (2016年7月5日). https://web.archive.org/web/20160706164413/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201607050003.aspx  ^ "「高雄環狀輕軌捷運建設（第二階段）統包工程」統包廠商評選結果出爐" (Press release). 高雄市政府捷運工程局. 10 August 2016. ^ “＜高雄ライトレール＞愛河を跨ぐ橋げたつながる 年末の完成目指す”. フォーカス台湾. (2016年8月25日). https://web.archive.org/web/20160826184033/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201608250007.aspx  ^ “〈南部〉輕軌二階簽約 目標3年後完工”. 自由時報. (2016年9月10日). https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/1030837  ^ “體驗輕軌要快 高市擬9月後收費”. 中国時報. (2016年8月10日). http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160810003480-260410  ^ “上班族不捧場　高雄輕軌取消上午尖峰時段”. 蘋果日報. (2017年1月1日). http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170101/1025748/  ^ "THALES WINS KAOHSIUNG LIGHT RAIL TRANSIT SIGNALLING CONTRACT IN TAIWAN" (Press release) (英語). Thales公式. 19 January 2017. ^ "Alstom awarded its first tramway contract in Taiwan" (Press release) (英語). Alstom公式. 23 January 2017. ^ “環狀輕軌第二階段動土 陳菊：大步邁向低碳運輸的進步城市”. 高雄市政府捷運工程局. (2017年2月9日). http://mtbu.kcg.gov.tw/cht/news_content.php?sn=2017020902  ^ “＜高雄LRT＞第2期区間起工式 陳市長、早期完成に期待”. フォーカス台湾. (2017年2月9日). https://web.archive.org/web/20170209111916/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201702090003.aspx  ^ “〈南部〉輕軌跨越愛河 拚7月通車到駁二”. 自由時報. (2017年5月18日). https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/1103350  ^ “〈南部〉輕軌C8～C12初勘過關 可望七月通車”. 自由時報. (2017年6月2日). https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/1107303  ^ “〈南部〉輕軌C8至C12履勘過關 月底通到駁二”. 自由時報. (2017年6月16日). https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/1111179  ^ “＜高雄ライトレール＞展覧館－駁二大義間が30日開業へ”. フォーカス台湾. (2017年6月28日). https://web.archive.org/web/20170628070132/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201706280002.aspx  ^ “高雄輕軌 最後1里路分3段趕工”. 中央通訊社. (2016年5月30日). http://www.cna.com.tw/news/aloc/201605300217-1.aspx  ^ “＜高雄ライトレール＞第1期区間、来年6月までに全線開業か”. フォーカス台湾. (2016年7月19日). https://web.archive.org/web/20160720175024/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201607190001.aspx  ^ a b c d “〈南部〉輕軌一階9月底全線通車 單一票價30元”. 自由時報. (2017年6月11日). https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/1109779  ^ “初勘今合格　高雄輕軌一階九月底全線通車”. 台灣蘋果日報. (2017年8月26日). https://tw.appledaily.com/life/20170826/64J4LMDFT4BR543SMA5VLTPIQ4/  ^ “高雄ライトレール第1期区間、9月末に全線開業へ”. フォーカス台湾. (2017年9月10日). https://web.archive.org/web/20170910125251/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201709100002.aspx  ^ （繁体字中国語）本日9/26（二）14:00 輕軌C14哈瑪星站通車典禮（於本館月台）2017-09-26|publisher=打狗鉄道故事館 ^ “輕軌C1(離仔內站)至C14(哈瑪星站)全線通車，營運時間為0700-2200。”. 高雄捷運公司. (2017年9月26日). http://www.krtco.com.tw/act_news/flourishing-2_detail.aspx?ID=72df2b8e-45fd-4fb1-ab40-d07ff16a3ce8  ^ “迎接生態交通盛典 水岸輕軌全線通車”. 中央通訊社. (2017年9月26日). http://www.cna.com.tw/news/ahel/201709260243-1.aspx  ^ “〈新聞稿〉高雄捷運與悠遊卡公司攜手合作，旅客春遊高雄更加便利”. 高雄捷運公司. (2018年2月9日). https://www.krtco.com.tw/news/flourishing-1_detail.aspx?ID=e788df91-5b20-4473-be08-1656f628cad2  ^ “愛金卡(icash)即日起可於高雄輕軌使用”. 高雄捷運公司. (2018年2月14日). https://www.krtco.com.tw/act_news/flourishing-2_detail.aspx?ID=f4635404-ad75-47d9-b5d5-3e67357983f2  ^ “高雄二階輕軌列車離港 9月下旬行車測試”. 新頭殻. (2018年8月3日). https://newtalk.tw/news/view/2018-08-03/133973  ^ "高雄環狀輕軌C15-C37車站站名一覽表" (Press release). 高雄市政府捷運工程局. 22 August 2018. ^ “新列車抵台　高雄輕軌二階邁向新里程碑”. 風傳媒. (2018年9月3日). http://www.storm.mg/localarticle/485850  ^ （繁体字中国語）“高雄輕軌二階首輛列車抵台 9月下旬上路測試”. 自由時報. (2018年9月5日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2541595  ^ “高雄輕軌二階部分路段初勘 29項缺失”. 自由時報. (2020年12月2日). https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1416341  ^ “高雄輕軌二階履勘 29事項待改善”. 自由時報. (2020年12月20日). https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1420145  ^ “高雄輕軌大南環新增9站 1月上中旬通車”. 自由時報. (2020年12月31日). https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1422440  ^ “高雄輕軌新增9站明通車　專家試乘批「連試營運標準都不到」”. 台灣蘋果日報. (2021年1月11日). https://tw.appledaily.com/life/20210111/XNDIZ4NRAFG7PKRMQNXUTGR2OU/  ^ “高雄輕軌大南環段12日通車 增9站票價不變”. 自由時報. (2021年1月6日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3403053  ^ “政策又轉彎 高雄輕軌即日起至228全線免費”. 中国時報. (2021年1月12日). https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210112002802-260405?chdtv  ^ “高雄輕軌環境影響差異差分析報告 環評委員會審查通過”. 風傳媒. (2021年4月8日). https://www.storm.mg/localarticle/3593717  ^ “高雄輕軌二階動工 明年10月底C17到C24通車”. 中国時報. (2021年5月3日). https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210503002095-260405?chdtv  ^ “高雄輕軌重大進展！列車首度駛入美術館站　拚年底通車”. 台灣蘋果日報. (2021年6月8日). https://tw.appledaily.com/life/20210608/J6ZUCYENTRGJPFATFZ73XHJF7Y/  ^ “高雄輕軌連續7天系統穩定性測試 拚年底前通車”. 新頭殼 newtalk. (2021年9月22日). https://newtalk.tw/news/view/2021-09-22/639864  ^ “高雄輕軌二階初勘 演練應變隨機殺人”. 中国時報. (2021年10月23日). https://www.chinatimes.com/newspapers/20211023000532-260107?chdtv  ^ “高雄輕軌C17至C20站順利履勘 今年底駛入高美館特區”. 自由時報. (2021年11月19日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3742426  ^ “高雄輕軌C17~C20取得營運許可 12月中通車”. 自由時報. (2021年12月3日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3756825  ^ “高雄輕軌C17～C20今起試營運 即日起到明年1/2全線免費搭”. 自由時報. (2021年12月16日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3770814 2021年12月16日閲覧。  ^ “高雄輕軌駛進美術館 C20-C24路段展開行車測試”. 自由時報. (2022年7月19日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3997083  ^ “高雄LRTの新たな延伸区間 10月の開業目指す 地下鉄とも接続へ／台湾”. 中央社 フォーカス台湾. (2022年8月16日). https://japan.focustaiwan.tw/travel/202208160008  ^ “高雄輕軌力拼10月通車！C20-C24完成初勘 共襄藝文盛事”. 風傳媒. (2022年8月30日). https://www.storm.mg/localarticle/4496652  ^ “輕軌C20-C24履勘 可望10月通車”. 自由時報. (2022年9月26日). https://news.ltn.com.tw/news/Kaohsiung/paper/1542251  ^ “高雄環狀輕軌C20~C24站 5日起試營運通車”. 中国時報. (2022年10月4日). https://www.chinatimes.com/realtimenews/20221004003125-260405?chdtv  ^ “高雄輕軌「龍貓隧道」敗部復活 陳其邁：台灣最美麗的一條捷運”. 自由時報. (2022年10月3日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4076910  ^ “高雄輕軌大順路段施工 首日車流正常”. 自由時報. (2022年12月7日). https://news.ltn.com.tw/news/Kaohsiung/paper/1555617  ^ a b 葛祐豪 (2023年12月3日). “高雄輕軌C24至C32站7天系統穩定性測試達標 12/9初勘”. 自由時報. https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4508934  ^ “高雄輕軌最後一哩路 初勘合格”. 自由時報. (2023年12月10日). https://news.ltn.com.tw/news/Kaohsiung/paper/1619945  ^ “履勘有條件通過 高雄輕軌元旦全線通車”. 自由時報. (2023年12月24日). https://news.ltn.com.tw/news/Kaohsiung/paper/1622390  ^ a b “高雄LRT 最後の延伸区間、来月1日プレ開業 環状線が完成へ／台湾”. 中央社 フォーカス台湾. (2323年12月27日). オリジナルの2023年12月28日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20231228011335/https://japan.focustaiwan.tw/travel/202312270006  ^ “輕軌二期停工 各界提6方案解套”. 中国時報. (2019年1月4日). https://www.chinatimes.com/newspapers/20190104000370-260204  ^ “韓・新市長、高雄ＬＲＴ２期工事中止を表明”. NNA ASIA. (2018年12月26日). https://www.nna.jp/news/show/1852127  ^ “高市議會：43%市民挺續建輕軌 32%反對”. 公視新聞網. https://news.pts.org.tw/article/418646  ^ “高雄輕軌二階公聽會意見整合 林于凱：40％支持原路線加平面”. 自由時報. (2019年5月2日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2777187  ^ “高雄輕軌二階爭議 高市府：採原路線但調整工法”. 中國廣播公司 (Yahoo奇摩). (2019年12月12日). https://tw.news.yahoo.com/%E9%AB%98%E9%9B%84%E8%BC%95%E8%BB%8C%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E7%88%AD%E8%AD%B0-%E9%AB%98%E5%B8%82%E5%BA%9C-%E6%8E%A1%E5%8E%9F%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E4%BD%86%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%B7%A5%E6%B3%95-103846349.html  ^ “高雄輕軌二階爭議路段民調 逾6成支持原路線路型優化”. 自由時報. (2020年10月29日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3335556  ^ “不能再拖 陳其邁宣布：高雄輕軌二階即刻復工”. 中国時報. (2020年11月10日). https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201110002234-260407?chdtv  ^ “環差未過 高雄輕軌爭議路段遭議會決議停工”. 中国時報. (2021年1月28日). https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210128005117-260407?chdtv  ^ a b 王榮祥 (2023年10月30日). “高雄輕軌成圓後將調整刷卡位置 捷運局：從車上改到車站”. https://udn.com/news/story/7327/7864127  ^ a b （繁体字中国語）“鼓勵搭乘 高雄輕軌優惠延到年底”. 自立晩報. (2018年5月29日). http://www.idn.com.tw/news/news_content.php?catid=5&catsid=6&catdid=0&artid=20180529abcd005  ^ a b “大気汚染を減らせ 高雄、公共交通機関を一部無料に 12月から／台湾”. フォーカス台湾. (2017年11月29日). https://web.archive.org/web/20171129133634/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201711290006.aspx  ^ "「高雄輕軌」有錢卡功能終止服務公告" (Press release). 遠鑫電子票證股份有限公司. 9 September 2021. 2021年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 ^ “搭高雄輕軌 10/1起掃QR Code快易通”. 自由時報. (2021年9月30日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3689015  ^ （繁体字中国語）“高雄輕軌11月1日正式收費 逃票罰1500元”. 中時電子報. (2017年10月31日). http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171031003642-260405  ^ （繁体字中国語）“外地遊客搭高雄輕軌被鎖卡有救了 台北、台中已增設解卡機台”. 聯合報. (2024年3月29日). https://udn.com/news/story/7327/7864127  ^ “＜高雄LRT＞運賃徴収、あすから ICカード利用で一律約40円に／台湾”. フォーカス台湾. (2017年10月31日). https://web.archive.org/web/20171031150802/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201710310008.aspx  ^ “高雄ライトレール、今月から運賃徴収再開／台湾”. フォーカス台湾. (2018年3月1日). https://web.archive.org/web/20180529203551/http://japan.cna.com.tw/news/atra/201803010002.aspx  ^ “開學囉！高雄輕軌9/1起首班車6:30 尖峰班距最短10分鐘”. 自由時報. (2021年8月29日). https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3653880  ^ (高雄捷運公司)〈新聞稿〉高雄輕軌「壓力測試」，春節疏運圓滿達標 ^ (高雄市政府捷運局)標題：高雄環狀輕軌車輛外觀及內裝樣式暨顏色設計說明 ^ （繁体字中国語）【影音】高雄輕軌二階首列車「C15壽山公園站」上線測試！2018-09-27,民報 ^ “高雄環狀輕軌捷運建設計畫 中長程個案計畫修正案 （第四次修正計畫書）”. 高雄市政府捷運工程局. 交通部. pp. 5-6 (2016年5月). 2021年10月3日閲覧。 台湾の鉄道 捷運 路面電車 ライトレール 台北市電敷設計画 亜洲新湾区 ウィキメディア・コモンズには、高雄捷運環状軽軌に関連するカテゴリがあります。 高雄捷運環状軽軌建設プロジェクト(第1段階)/高雄市政府捷運工程局 （繁体字中国語） 水岸輕軌一階完工通車影片 高雄市政府公式チャンネル/YouTube （繁体字中国語） 高雄環狀輕軌捷運建設（第二階段）統包工程計畫網站 高雄市政府捷運工程局 （繁体字中国語） CAF公式サイト （スペイン語） 長鴻營造公司 （繁体字中国語） 中国鋼鉄公司 （繁体字中国語） Citadis TramwaysAlstom（英語） Alstom CITADIS ECOPACK（英語） 表示 編集 表示 編集