北京地铁8号线

北京地铁8号线连接中国北京市昌平区朱辛庄站至大兴区瀛海站，是北京地铁的一条南北走向地铁路线，全长49.5千米，共设34座车站（其中大红门站暂缓开通），一期工程于2008年7月19日开通运营，來往森林公园南门站至北土城站，贯穿奥林匹克公园，8号线也称作奥运支线，是2008年北京奥运的配套设施之一。8号线的标识色为 Pantone 3278C 。 2001年，北京申办奥运会成功，大大推动了北京地铁建设的进程。2002年，奥林匹克公园设计方案向全球公开征集，评委在55个设计方案中选出了3个优秀方案。这三个方案都对北京的中轴线进行了延伸和一些处理，当选设计也不例外。 紧迫的工期让规划方曾经考虑利用已经建成的13号线或工期较快的5号线建设“奥运支线”。但由于中轴线下已有规划8号线，为了不破坏线网的完整性，规划方最终决定采用8号线规划建设奥运支线。 2005年5月，8号线一期工程开工。工程采用BT（Build-Transfer，即建设－转让）模式，建设方国有企业“中铁总公司投资联合体”建设线路，完成后由运营方回购。由于位于大兴土木的奥林匹克公园内，8号线并未采用1号线复八线区间、5号线和10号线所采用的暗挖盾构法，而是大部分采用与1号线1期区间和2号线相同的明挖回填法施工，为工程降低了难度。 2008年7月19日，8号线一期同10号线、机场线一起开通，當時8號綫暫時借用萬柳車輛段調度10號綫列車。这兑现了申办奥运会时的一项承诺：坐地铁从机场到奥运村。虽然名为“开通”，但直至残奥会结束，都仅对持奥林匹克身份注册卡的人员和持当日门票的观众开放。残奥会结束后8号线封闭。2008年国庆节长假期间，奥林匹克公园开放游览，8号线对持有当日奥林匹克公园参观券的乘客开放。2008年10月9日起，8号线正式对公众开放运营，而此前一直封闭的奥体中心站也同时向公众开放。 在8号线一期开通之前的2007年12月，8号线二期就已经开工。二期工程全长15.8千米，分南北两段，北段自一期北端终点森林公园南门站向北延伸，到达回龙观地区，由北至南分别为回龙观东大街站、霍营站、育新站、西小口站、永泰庄站和林萃桥站；南段自北土城站起，基本沿着中轴线向南到中国美术馆附近——为了避开北京皇城和故宮，在什剎海站以南，线路由中轴线向东平移，到三期的前门站返回中轴线。这条线路连接回龙观和西三旗等居住区和后海、钟鼓楼、奥林匹克公园等商业休闲区。 为了尽快缓解拥堵，8号线二期北段（森林公园南门站至回龙观东大街站）从2012年底提前至2011年开通。由于8号线一期（奥运支线）采用的是10号线的信号系统，而二期工程使用了不同的信号系统，因此从2011年10月15日起，一期暂时停运，以便与二期进行系统联调。2011年12月31日二期北段开通试运营，一期也同时恢复运营，同時8號綫專屬列車和平西府車輛段投入運作，不再使用10號綫列車和萬柳車輛段。 南段北土城站至鼓楼大街站已于2012年12月30日通车（安德里北街站于2015年12月26日开通），剩余的鼓楼大街站至南锣鼓巷站于2013年12月28日通车，（中国美术馆站于2018年12月30日跟随8号线三期南段及四期同步开通）。 在二期工程的基础上，作为昌平线的配套工程，8号线继续北延至朱辛庄站换乘昌平线，以分担昌平线的客流，缓解昌平线另一座换乘站——13号线西二旗站的压力。这段北延线长6.29千米，设3座车站，计划投资24亿元，于2013年12月28日建成通车。 8号线三期原为远期规划，不在2015年规划之内。但由于北京道路交通拥堵严重，作为2010年北京市交通拥堵治理措施的一部分，8号线三期被加入到2015年调整版规划之中，并于2011年4月2日开始环境影响评价公示。8号线三期北起中国美术馆站与二期相连接，向南经王府井大街、前门东大街、南中轴路最终到达大興区五福堂站，全长17.3千米，全部为地下线，设14座车站和1座停车场。 在三期工程的基础上，8号线将继续南延。8号线四期工程（又称三期南延线）北起五福堂与三期相连接，向东南沿京福路（104国道）到达大兴区德茂站和瀛海站，全长3.4千米，地下段长约988.6米，过渡段长约347.3米，高架段长约2062.4米，设2座车站，和1座車輛段。 2017年6月26日至7月3日，北京地铁8号线三期天桥站～永定门外站左线盾构在富水砂卵石地层成功下穿北京地铁14号线永定门外站特级风险源。 8号线三期分为南北兩段开通，珠市口站以南的区段（大红门站暂缓开通）于2018年12月30日开通。而北段由于线路经过王府井、前门等区域，沿线有大量文物、古建，以及大量既有管线和现有的地铁1、2号线、国铁地下直径线隧道，因此2018年无法通车，8号线暂时只能在南北两段分段运行。 截至2020年6月，8号线三期隧道盾构已成功下穿地铁2号线和国铁地下直径线，剩余段隧道区间工程也已于2020年12月11日全线贯通，2021年6月开始铺轨。 2021年10月9日及10月16日，为开展既有区段和新建区段信号系统贯通调试升级工作，8号线南北两段提前收车，其中北段朱辛庄站末班车提前至19:30，中国美术馆站末班车提前至20:25；南段瀛海站末班车提前至20:20，珠市口站末班车提前至20:55。 2021年12月，8号线既有区段车站开始更换贯通版线路图。8号线剩余段（金鱼胡同站—前门站）2021年12月31日首班车起开通试运营。 2022年4月30日，因有报道称某2019冠状病毒病确诊患者曾途径前门站换乘通道，前门站暂时封闭，8号线与2号线列车通过不停车，暂时不能换乘，至5月4日恢复运营。 2022年5月12日，因疫情影响，永泰庄站暂时封闭，列车通过不停车。 2022年5月21日，因疫情影响，木樨园、海户屯、大红门南、和义、东高地、火箭万源站暂时封闭，列车通过不停车。 2022年5月23日，根据首都严格疫情防控机制要求，朱辛庄站、霍营站暂时封闭所有出入口，乘客可以正常换乘昌平线或13号线。 2022年5月30日，根据疫情防控要求，育新站、西小口站暂时封闭，列车通过不停车。 2022年6月1日，根据疫情防控要求，回龙观大街站、平西府站暂时封闭，列车通过不停车。 2022年6月7日，根据疫情防控需要，朱辛庄、平西府、西小口、永泰庄站恢复运营。 2022年6月9日，根据疫情防控要求，木樨园、海户屯、大红门南、和义、东高地、火箭万源站恢复运营。 2022年6月10日，根据疫情防控要求，回龙观东大街、霍营、育新站恢复运营。 2023年4月30日，8号线创下贯通以来的客流量最高纪录，当日客流量达81.52万人次。 8号线与昌平线预计未来可通过朱辛庄站跨线运营。 8号线计划从瀛海站继续向南延伸至中日创新合作示范区，并与S6线（21号线）换乘。 一期的4座车站中，北土城站可以与10号线换乘、奥林匹克公园站可以与15号线换乘。4座车站都进行了专门的室内设计：北土城站的8号线部分为青花瓷设计，奥体中心站采用了运动主题的设计元素，奥林匹克公园站的天花板加入了“泡泡”的设计，森林公园南门站整体是森林的设计。 除北土城站外，其他3座车站均在奥运中心区内。奥体中心站东侧为奥体中心，西侧为中华民族园。奥林匹克公园站位于奥林匹克公园中央地带，为国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”、国家体育馆、国家会议中心等设施提供服务。森林公园南门站位于奥林匹克森林公园南门外。 北土城站站台 奥体中心站站台 奥林匹克公园站站台 森林公园南门站站台 二期北段及北延段的9座车站中，霍营站可以与13号线换乘、朱辛庄站可以与昌平线换乘。除朱辛庄站为高架车站之外，其他8座地下车站天花板均采用类似马赛克拼接的装饰风格，天花板中部设置灯带，取中轴线的寓意。这8座车站的风格相同，但是灯带和天花板的色调每站并不相同，一座车站使用一种颜色。 林萃桥站站厅 霍营站站台 二期南段的6座车站中，鼓樓大街站可以与2号线换乘、南鑼鼓巷站可以与6号线换乘。鼓樓大街站仿照鼓的圓形燈飾，與車站所在地鼓樓的地域特色相呼應。什剎海站的裝修風格貼近北京傳統古建風格，設計上以北京傳統市井的灰色調和青磚的肌理為背景。南鑼鼓巷站位於北京市保存最完整的四合院區，因此站內設計風格突出展現了老北京民居特色與風俗文化，車站裝飾仿照四合院的灰磚、檁條、磚雕等元素。 二期北段开通后，采用南车四方机车车辆有限公司生产的SFM12型列车，每节车厢共4对车门，为電動内藏门，停放于平西府车辆段。除了在夏季有空調裝置為乘客提供涼風，在冬季，座椅下有電取暖裝置提供取暖，列車車窗能打開20度的角，保證室內的空氣與外部對流。 二期北段开通前，8号线作为“奥运支线”借用10号线的DKZ15型列车；由于当时的8号线奥运支线开通时不设有车辆段或停车场，因此列车是通过8号线和10号线的安贞门-奥体中心之间联络线到达8号线运营。 维基共享资源上的相关多媒体资源：北京地铁8号线 【昨日客流】4月30日（星期日）北京轨道交通全网客运量850.42万人次. 北京轨指中心. 2023-05-01 [2023-05-31]. （原始内容存档于2023-05-31）.  Archived copy 晚高峰加小圈车 地铁6号线满载率降12%. 首都之窗. 2014-08-22 [2014-09-14]. （原始内容存档于2015-01-05）.  4月30日北京地铁日客运量再创新纪录. Beijing Subway. 2014-05-01 [2015-05-04]. （原始内容存档于2015-05-05）.  北京地铁三条新线开通. 2008-07-17 [2009-02-04]. （原始内容存档于2009-06-14）.  公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通 (PDF). 2016-04-01 [2021-08-09]. （原始内容 (PDF)存档于2021-08-09）.  89个方案角逐北京奥林匹克公园设计. 人民网. 2002-07-02 [2009-07-28]. （原始内容存档于2004-06-10）.  北京奥林匹克公园优秀设计方案出炉. 搜狐. 2003-11-18 [2009-07-28]. （原始内容存档于2006-05-25）.  穿越时代与历史轴线 北京地铁八号线兼顾生活与休闲. 2007-12-12 [2009-07-28]. （原始内容存档于2007-12-24）.  北京地铁周末“三线齐发” 机场线票价尚未公布. 2008-07-18 [2009-07-28]. （原始内容存档于2013-10-29）.  中铁总公司投资联合体中标北京地铁奥运支线BT项目. 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会. [2009-07-29]. [永久失效連結] 地铁10号线一期和奥运支线线路示意图. 北京市交通委员会. [2009-07-28]. [失效連結] 地铁8号线(奥运支线)21日起暂时封闭不对外运营. 2008-09-19 [2009-07-28]. （原始内容存档于2012-07-21）.  北京地铁奥运支线25日起载客运营. [2009-07-28]. （原始内容存档于2011-07-16）.  奥运支线只要购票刷卡就能坐 奥体中心站首揭面纱. 2008-10-10 [2013-10-18]. （原始内容存档于2013-10-19）.  《中国现代奇迹》第六集. 中国中央电视台. [2014-04-10]. （原始内容存档于2014-04-13）.  北京五条新地铁线同时开工 2012年之前基本建成. 2007-12-09 [2009-07-28]. （原始内容存档于2009-03-31）.  北京三条地铁新线今日14时开通 北京西站通地铁. 2011-12-31 [2012-03-10]. （原始内容存档于2012-01-19）.  北京地铁8号线一期停运推迟至15日. 2011-10-10 [2012-03-10]. （原始内容存档于2014-03-20）.  4条新线12月30日（周日）首班车起开通试运营. 北京地铁. 2012-12-30 [2012-12-30]. （原始内容存档于2013-01-01）.  涂露芳. 四条地铁新线年底将通车 地铁总里程超440公里. 北京日报. 2012-01-07 [2012-01-07]. （原始内容存档于2012-01-10）.  轨道交通昌平线与8号线联络线工程规划方案公告. 北京市规划委员会. [2011-09-30]. （原始内容存档于2011-11-23）.  北京晚报. 北京轨交5年规划再增100公里 4条新线今年开工. 环球网. 2011-08-08 [2011-08-25]. （原始内容存档于2012-03-01）.  地铁8号线三期拟年内开工. 2011-04-17 [2011-04-23]. （原始内容存档于2011-09-12）.  《北京地铁八号线三期工程》环境影响评价第一次公示. 北京市环境保护科学研究院. 2011-04-02 [2011-04-23]. （原始内容存档于2011-04-23）.  晚间新闻报道 (视频). 北京电视台. 事件发生在 05:52. 4月26日 [2011-07-22]. （原始内容存档于2014-01-13）.  请检查|date=中的日期值 (帮助) 引文格式1维护：日期与年 (link) 8号线三期南延线首次进行环评公示. 京华时报. [2014-02-20]. （原始内容存档于2014-03-24）.  北京地铁运营总里程达636.8公里. 2018-12-30 [2020-02-20]. （原始内容存档于2020-02-20）. 此次开通的8号线三期（珠市口—五福堂）、四期（五福堂—瀛海）  汪会波 阳林：北京地铁成功下穿地铁14号线永定门外站特级风险源，搜狐新闻，2017-07-05. [2018-09-22]. （原始内容存档于2018-09-22）.  李天际. 北京地铁8号线珠市口至瀛海站年底开通 20日起空载试运行. 2018-09-07 [2019-04-15]. （原始内容存档于2018-10-05）.  孙雪梅. 8号线三期2017年贯通. 京华时报. 2013-07-12 [2014-04-03]. （原始内容存档于2014-04-07）.  北京市发改委：京沈高铁计划近期全线通车. 中国新闻社. 2021-01-06 [2021-01-07]. （原始内容存档于2021-01-29）. 今年将继续加快建设大兴机场线北延CBD线等在建线路，计划建成11号线西段也就是冬奥支线，建成机场线西延，打通14号线 8号线 S1线等线路的剩余段  孙宏阳. 北京地铁今年7条线路将开通运营，这几条线路实现跨线运营. 北京日报客户端. 2021-03-24 [2021-03-26]. 在轨道交通线网建设方面，今年将实现7条线路开通运营，涉及8号线三期剩余段（中国美术馆-珠市口）、11号线西段（金顶街-首钢）、14号线剩余段（西局-右安门外）、17号线南段（十里河-亦庄站前区南）、19号线一期（新宫-牡丹园）、机场线西延（东直门-北新桥）、S1线剩余段（金安桥-苹果园）  地铁8号线三期下穿2号线和铁路地下线,年内王府井到前门贯通. 北京日报客户端. 2020-06-19 [2020-06-19]. （原始内容存档于2020-06-22）.  以考古的方式修地铁！北京地铁8号线今天全线贯通，贯穿南北中轴线. 北京日报客户端. 2020-12-11 [2021-01-07]. （原始内容存档于2021-01-10）.  北京四条轨道线9-10月这几天将提前结束运营. 北京日报客户端. 2021-09-14 [2021-09-14]. （原始内容存档于2022-04-16）.  官宣！北京9段新地铁今天开通！线路图、新站抢先看. 北京日报客户端. 2021-12-31 [2021-12-31]. （原始内容存档于2021-12-30）.  代表建议：高峰期地铁公交执行联乘优惠. 2023-01-16 [2023-01-21]. （原始内容存档于2023-02-02）. 下一步，昌平线、8号线也有望贯通运行，为乘客节省换乘时间  北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》的通知. [2022-05-07]. （原始内容存档于2022-05-07）.  北京中日创新合作示范区 (PDF): 4. [2022-02-11]. （原始内容 (PDF)存档于2022-02-11）.  奥运支线起点满眼尽是青花瓷. 2008-07-24 [2009-01-29]. （原始内容存档于2013-06-22）.  叶宁. 北京地铁奥运支线空间设计. 世界建筑. 2008, (8): 84–93.  奥林匹克公园站加入水元素. 2008-07-14 [2009-07-28]. （原始内容存档于2010-12-29）.  奥运支线揭秘 森林运动元素俱全. 2008-03-01 [2009-01-29]. （原始内容存档于2009-12-09）.  北京地铁8号线二期月底开通 换乘站增6处出入口. 2011-12-13 [2012-01-03]. （原始内容存档于2016-03-05）.  8号线路网车站站间距信息. 2022-02-18 [2020-04-29]. （原始内容存档于2020-05-08）.  北京地铁8号线年底全线贯通，王府井站、前门站可换乘既有线路. 2021-12-09 [2021-12-09]. （原始内容存档于2021-12-13）.  地铁8号线大红门站开通时间. 2023-01-09. （原始内容存档于2023-01-16）. 力争明年底具备开通条件  北京三条地铁新线今日14时开通 北京西站通地铁. [2011-12-31]. （原始内容存档于2012-01-19）.