國立故宮博物院南部院區

國立故宮博物院南部院區，簡稱故宮南院，俗稱南故宮或嘉義故宮，為國立故宮博物院轄下兩座主院區之一，坐落在臺灣嘉義縣太保市，鄰近高鐵嘉義站和蒜頭糖廠。場館由「國立故宮博物院南院處」負責管理與營運，以蒐藏、研究、教育、展示亞洲藝術品與相關文物為定位，院區戶外另設有人工湖和遊憩設施。 國立故宮博物院於2001年籌設建立南部院區，2003年1月3日核定在嘉義縣太保市設立南部院區，此計畫隨後成為新十大建設中的一個項目並正式動工，2015年12月28日啟用試營運。2017年提出新故宮計畫，計畫將增設國寶文物修復展示館。 國立故宮博物院位於臺北的院區，1990年代後逐漸面臨展覽空間不足的窘境，計畫進行擴建，政府也希望藉由大型建設以解決臺灣南北發展不平衡的問題；加上2000年民主進步黨陳水扁政府上台後的「南北平衡」和「本土化」等政策方興未艾，因而逐漸產生了在臺北以外地區另建分館的政策，進而確定了故宮分院的計畫。 2001年7月，故宮提出中、南部分院建設計畫，選址時共收到14個政府機關共20件申請。2002年10月，13人組成的委員會選出苗栗縣後龍鎮、臺中市西屯區、雲林縣斗南鎮、嘉義縣太保市、臺南縣玉井鄉、高雄縣橋頭鄉、高雄市鼓山區及左營區等8個地點，該年底向行政院提報3個優選及2個次優地點，其中3個優選為高雄左營、嘉義太保及臺中西屯。2003年1月3日，行政院正式選定以嘉義縣太保市為故宮分院院址，並配合鄰近的高鐵嘉義站特定區開發計畫共同進行，期待達到「平衡南北，文化均富」，順道帶動中南部的文化、教育、社會、與經濟發展。 故宮院長杜正勝當時表示，故宮南院將定位為亞洲博物館，絕對不會是臺北故宮的翻版或影子。故宮南院院址確定後，嘉義縣政府便先墊支新臺幣2億元向臺灣糖業公司徵收200,000平方公尺用地。 2004年1月，故宮甄選總部位於加拿大的羅德公司（Lord Cultural Resources）進行南院總體規劃。博物館新建工程的國際競圖結果，則在11月揭曉，美國籍建築師安東尼普里塔克（Antoine Predock（英语：Antoine Predock））以融入玉山意象的設計獲選。其設計採用中國傳統建築的雙坡玻璃屋頂作為建築物特色，並運用幾何量體組合，呼應嘉南平原的環境，同時借用對比形式，將南院的大山水融入建築物設計元素。他亦將玻璃高塔詮釋為玉山，玻璃塔下叢竹中庭及該處設置的水氣，詮釋為“阿里山森林的山嵐”，而院區外的水景荷花池象徵平原。外牆使用黑色大理石，並在花蓮生產。評審團認為設計富有「紀念性、適宜亞洲文物展示」，因而勝出。 行政院隨後於年底正式核定「南部院區」籌建計畫，將南院定位為亞洲藝術文化博物館，徵收位於太保市的臺糖蒜頭糖廠蔗田土地作為院址，院區面積703,334平方公尺。院區以人工湖為中心，博物館建於湖區西側，周遭規劃數個景觀花園。南院籌建計畫自2003年起至2008年共編列新臺幣60億元，預定於2005年開挖人工湖，博物館建築則在2006年起興建，於2008年開館。 2005年11月19日，故宮南院舉行動土典禮，但當時已有工程延宕的傳聞。2006年1月，因特別預算無法在立法院通過，加上與建築師簽約時程延宕，細部設計還需一年，使主體建築延至2007年才能正式動工，至此確定無法達成2008年開館目標。2006年4月，甫上任的故宮院長林曼麗表示，故宮南院開館時間將由2008年延至2010年。之後行政院公共工程委員會審議認定澳洲聯盛公司取得工程管理顧問資格的「新建工程委託專案管理服務」採購案違反採購法，必須重新招標，使故宮南院的新建工程設計持續拖延，聯盛公司也在隔年向故宮提告索賠近新臺幣8,500萬元。此時，南院開館時間已再延後至2011年。 2007年3月，動土典禮已逾一年，故宮南院再次舉辦整地工程開工典禮。由於規劃設計招商簽約等進度受阻以及基地週邊新增公共工程需求，行政院於2007年6月通過第一次修正計畫，增列款項新臺幣11億元，包括台電電纜地下化4.5億元及縣政府聯外道路6.5億元，並將開館日期延至2011年6月。待至2007年底，根據承包的中興顧問團隊表示，受天雨及變更設計未定等影響，工程進度已落後逾6%。故宮則在此期間審查通過建築師普里塔克率領之APA公司團隊完成的方案設計，博物館總樓地板面積由32,971平方公尺增至47,159平方公尺。 2008年1月，故宮通知APA公司繼續進行下一階段的設計工作。副院長黃永泰對外表示，南院工程進度落後約9%，但博物館區工程的細部設計可在當年完成，於2009年1月動工。同年7月，造價估算結果指出工程經費需新臺幣58.49億餘元，但分配的博物館工程預算為30億元，兩者差距達28.49億餘元。故宮通知APA公司修正設計讓工程造價在30億元以內，但APA並未應允。APA最終於11月宣布退出設計案，並向士林地方法院遞狀控告故宮，要求支付工程設計費4,000萬元，南院計畫再次延宕。 2009年1月，行政院同意將故宮南院的軟體建置計畫併入籌建計畫內，增編經費新臺幣8.3億餘元，全案經費達到79.3億元。故宮南院的設計及監造作業也在3月確定由臺灣的宗邁建築師事務所接手。同年8月，莫拉克颱風夾帶豪大雨使朴子溪水位暴漲，造成南院預定地部分區域淹水及設施受損，使故宮南院必須再次檢討防洪措施，並再經環境影響評估相關程序，此時南院的開館日期傳出將延至2015年。故宮南院無法如期開館，行政院於2009年12月召開會議後，仍決議籌建工程繼續辦理。 2010年10月，南院的第二次修正計畫經行政院核定通過，總預算維持不變，開館日期延至2015年底。籌建計畫分博物館館區和景觀園區兩部分進行。博物館區主體建築及相關工程，轉由內政部營建署代辦，原建築設計圖因無法完成細部設計或大幅修改，決定重新招標。 2011年3月，故宮公布新的建築與景觀團隊，博物館主體建築由姚仁喜率領的大元聯合建築師事務所執行。設計師為體現「國際級亞洲藝術文化博物館」定位，建築運用「龍」、「象」、「馬」等元素交織，象徵亞洲三股主流文明——中國、印度、波斯的互動交流，同時透過書法概念帶出中庭景致與十二生肖獸首藝術形象。主體建築工程在2012年歷經三次流標後，於12月底以近新臺幣28億元由麗明營造股份有限公司得標。2013年2月，博物館主體建築工程正式動土，景觀工程則於隔年3月動工。2014年6月，博物館主體建築舉行上梁典禮，最後於2015年12月28日啟用試營運。採預約入場，其中雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市居民憑證可免費入館至2016年8月31日，嘉義縣太保市、朴子市及六腳鄉居民則可憑證永久免費入館。 2017年12月，行政院核定「新故宮─故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，其中規劃在南院博物館西側新建國寶文物修復展示館，編列新臺幣37.1億元預算進行硬體建制及初期展覽。未來部分國寶及人員均需南移進駐，以符合地方的需求。至於博物館區外，在2015年協議以BOT模式興建並營運的旅館、文創體驗館等設施開發案，因故宮和廠商雙方對開發案缺乏共識，於2018年7月協議終止契約。 2020年10月，故宮院長吳密察帶領建築師張瑪龍設計團隊公布國寶文物修復展示館規畫設計圖及建築模型。新館工程於2022年7月以新臺幣31億9394萬元決標，預計2026年完工，2027年底開館試營運。南院東側園區則規劃戶外美術館於2020年11月開幕，由國內外9位藝術家共同打造創作。園區北側新建由廖偉立設計的景觀人行橋，於2021年1月開工，全長80公尺，從北側停車場跨越至德湖，連接博物館北側入口，配合蒜頭糖廠五分車延駛至南院園區，於2023年完工。 2022年9月22日國寶文物修復展示館舉辦動土典禮，展示館將設有可見式修復室及庫房、數位展廳和挑高7公尺大型展廳，主體工程預計於2026年10月完工，交由故宮辦理特殊裝修工程及布展後，於2027年12月底開館試營運。 南院院址位於嘉義縣太保市西側，北與六腳鄉相鄰，西與朴子市為界，占地面積703,334平方公尺。院區三面臨路，北迎嘉58線，東臨嘉45線，南側寬50公尺的故宮大道為主要聯外道路。主要入口設於南側故宮大道上，北側故宮北路（嘉58線）另有一處輔助入口。 故宮南院園區鄰近嘉義縣政府、高鐵嘉義站及長庚醫院嘉義院區，附近地區並以高鐵嘉義站為中心，規劃為大規模的特定計畫區。 台灣糖業鐵路蔗埕線：五分車高鐵站—樂活農園站—蒜頭糖廠—故宮南院—嘉義縣政府 博物館位於院區西側，主體建築由姚仁喜設計，建築高度29.3公尺，造型以三個流線型量體交會組成，運用龍、象、馬為設計元素，分別象徵中華、印度與波斯三者間的文化交流。三個量體分別融入濃墨、飛白及渲染等三種書法筆法，位於主體建築西側的「實量體—墨韻樓」包含典藏與展示空間，外皮以三角形石材與鋁板覆蓋。東側的「虛量體—飛白館」包括公共服務與辦公空間，以深遮陽的結構式窗框提供戶外景觀。兩者間的「中間量體」則始於南端的跨湖景觀橋頭，穿越虛、實量體，終於北側湖岸。 博物館主體建築內部共分四層及一閣樓層，博物館總樓地板面積38,333平方公尺。其中包括展廳面積約8,800平方公尺（常設展廳5,200平方公尺、特別展廳3,600平方公尺）及庫房5,085平方公尺，還設有國內博物館第一間穆斯林祈禱室。館內規劃設有五個常設展廳、一個多媒體展廳、一個專題展廳、一個借展廳及兒童創意中心。 院區中央為一座人工湖，分為南側的至善湖與北側的至德湖，兩湖以跌落瀑布相連，戶外園區面積合計133,200平方公尺。南側水位較高的至善湖為景觀湖，水面高度維持穩定，常水位約10.3公尺，蓄水量約270,000立方公尺。至德湖作為生態滯洪池，水位約在5.65至7.85公尺之間，最高可達9.81公尺，以常水位7.85公尺計，蓄水量約210,000餘立方公尺。平時可以電能驅動地下管道輸水至高位的至善湖，維持至善湖水位，遇洪水則透過至真橋壩體水位重力差，溢淹到至德湖，藉以調整兩湖水位。 至善湖區設置跨湖景觀橋，名為至美橋，作為院區南側入口至博物館主體建築的進出動線。橋長141.74公尺，橋拱最高處17.5公尺，約為主體建築高度之一半。橋面微向南傾斜，南北端高程差一公尺。遊客可由南端入口處之圓形廣場，沿步道向北橫跨湖區，進入博物館二樓大廳；博物館主體東側有另一座至真橋通往院區東側。院區沿人工湖規劃綠廊與園道，園道作為人行步道、自行車道及遊園車道使用。戶外多處陳設各地藝術家作品，包括草間彌生的石雕以及刻有張大千手書的巨石。 著有《兩個故宮的離合》一書、前朝日新聞台灣特派員野島剛向端傳媒記者說著：「如果兩個中國造就兩個故宮，那麼南院和北院就是『兩個台灣』。」 參與2002年選址的故宮院長杜正勝及選址評估小組召集人國立成功大學建築所教授徐明福表示，嘉義太保腹地高達五十七公頃，為台糖蔗田用地，並無建物，用地取得容易，鄰近嘉義水上機場、高鐵嘉義站、中山高速公路、西濱快速道路等聯外道路相當發達；周邊又可結合國立中正大學、國立嘉義大學等文教設施，加上阿里山觀光資源，可望和當地發展產生經濟效益的加乘效果。國立臺北藝術大學校長邱坤良表示，嘉義太保聯絡台中或高雄都相當方便，以文化建設的南北資源分配平衡來說，嘉義更為迫切。時任嘉義縣區域立委的張花冠則在2015年專訪中表示，嘉義縣勝出的關鍵在於陳水扁政府考量區域均衡發展。 選址期間在野的國民黨立委洪秀柱曾表示：「設立故宮南院都是政治性的考量，選址時嘉義不是候選名單的第一名，但是嘉義縣長陳明文是民進黨內的重要政治人物，嘉義又是民進黨選票集中的重點區域，因此選了這個偏僻又有問題的地點。」2004年總統選舉前夕，國民黨總統候選人連戰提出將故宮本院遷至台中的主張。馬英九政府時期上任的故宮院長周功鑫於2010年受訪時表示，在嘉義平原蓋一個「前不著村、後不著店」的博物館是不容易發展的，以後是一個蚊子館的可能性很大。 故宮南院規劃綜合中華文化、臺灣文化、亞洲各國的文物為主體，定位為亞洲藝術文化博物館。陳水扁政府曾為故宮南院編列1.7億新台幣的預算購買亞洲文物，分配到2008年的7,200萬新台幣，遭到當時的國民黨立委認為收購的文物不符《國立故宮博物院組織法》第一條規定而否決。國民黨立委洪秀柱批評說：「預訂購買的文物，中華文明只占三分之一，這和故宮以中華為主體的性質相矛盾。」 馬英九政府時期，博物館工程設計因無法如約完成導致全案延宕，故宮院長周功鑫於2009年宣布，故宮南院確定以花卉為主題，定位為花卉文化博物館，可於2011年底完工，並於隔年啟用。此次發言引起嘉義縣長陳明文等人不滿，在民進黨和南部民眾的抗議聲下，南院最後又重回亞洲藝術文化博物館的定位。最終博物館於2015年底開幕試營運時，香港演員成龍捐贈故宮南院圓明園十二生肖獸首複製品，陳列於南院中庭，遭前行政院新聞局局長謝志偉批評此舉是污辱全臺民眾。前國立臺灣歷史博物館館長吳密察表示，故宮號稱世界級博物館，竟然連複製品也收，自毀格調。開幕第三日，發生情侶對龍首與馬首潑漆的事件。十二生肖獸首最終在隔年蔡英文政府執政後故宮決定拆卸入庫，潑漆二人也於2017年被判處有期徒刑二個月、可易科罰金。 2003年南院定址嘉義，嘉義縣政府在無預算、工程未發包的情況下，便在故宮南院預定地旁舉行故宮南院願景館動土典禮，縣府於隔月才獲得行政院同意，由交通部觀光局補助新臺幣1,500萬元興建願景館。2005年，耗資新臺幣兩千三百多萬元，座落於故宮大道與太子大道路口私有地上的願景館正式啟用，並計畫之後將建物全館移至南院繼續展示。願景館內部千餘坪展場，規劃展示南院籌建之過程、設計圖、建築模型等內容，並可登上願景館最高處，眺望故宮南院基地。 到了2009年，願景館土地租約到期必須搬遷，當時南院尚未完工，時任嘉義縣長陳明文指責故宮拒絕和嘉義縣政府共同分擔新臺幣900多萬元費用，時任故宮院長周功鑫回應須先找第三方評估安全且遷移經費被凍結無法使用。嘉義縣政府最後另行租用臺糖土地，耗費逾新臺幣700萬元才搬遷至180公尺外的故宮大道北側現址。故宮南院願景館之後由嘉義縣政府文化處進駐辦公，再轉型為嘉義縣文化集會所。該建物位址最終劃入9.9公頃的「嘉義縣微型文創園區」開發案，建物將作為旅客服務中心使用。 陳水扁政府執政時，民進黨在立法院未掌握多數，使中央政府年度預算很難通過。故宮南院的預算因為被多位國民黨、親民黨籍立委在國會凍結，根據法規，遭凍結預算需在第二年六月才能解凍，也因此工程一再延誤。2006年10月，嘉義縣議會接獲消息指出多位立委計劃連署減列、凍結故宮南院2007年度預算，總計達新台幣四億四千多萬元之多，立即決議隔天休會一天，陪同嘉義縣政府人員北上立法院陳情。 馬英九於2008年就任總統後，延續南院計畫，承諾在2012年完工開館。2010年，嘉義縣長張花冠率地方政界及藝文界人士，在馬英九就任兩週年之際，於南院基地設立毛公鼎造型的倒數看板，看板上載明「馬英九總統承諾故宮南院2012年春天（4月30日）完工開館倒數713天」，呼籲各界共同關心故宮南院闢建進度。因為完工日期跳票，嘉義縣政府將倒數計日器數字改為負數，最後在2015年，故宮和嘉義縣政府協調下，該計日器停於負1044天並在不久之後的工程中拆除。故宮南院最終在2015年底開幕試營運，但在開幕之前仍在趕工。開幕一週便發生大廳玻璃帷幕接縫處滲水，並且仍有多處還在施工，各種問題引發質疑。 故宮南院占地約70公頃，扣除博物館用地後，其他區域約50公頃。故宮規劃以BOT模式開發院區土地並委託營運部分院區設施，此案在2015年由故宮和樺璽公司完成簽約，計畫分期興建旅館和文創設施。南院於年底開館試營運後，館內餐廳販售國民美食牛肉麵，一碗叫價500元，每天限量50份，遭外界強烈質疑價格太高，且經嘉義縣衛生局稽查，發現餐廳廚房有多項缺失，要求限期改善。樺璽在投資第一期的停車場、接駁車、遊客中心、餐廳等設施後，第二期的飯店及文創設施出現延宕，故宮最終在2018年宣布與樺璽公司終止契約，收回規畫南院園區的權利。 2015年10月21日，立法委員鄭麗君公布資料批評，故宮南院處處長王士聖從2014年10月1日先上任副處長，之後又於2015年5月升任處長後，截至2015年9月10日止，345天中實際在故宮南院工作天數只有46天；副處長林天人從2015年7月1日上任後，截至9月10日止，實際在南院僅工作一天。鄭麗君痛陳，如果台北故宮沒有人想到故宮南院去，故宮應該選擇對外招募人才、而非依照現有的規劃，「嘉義鄉親情何以堪」。 嘉義市立博物館 國立故宮博物院 國立故宮博物院館藏文物 太保市 蔗埕線 直接抵達故宮南院。週二至週五：08:30-16:30，每60分鐘一班次。週六、週日、國定假日：08:30-18:30，每30分鐘一班次 以上路線在故宮南院南站下車。 以上路線在縣政府站下車，再沿太子大道步行北往。 以上路線在故宮南院北站下車。 該路線未經嘉義火車站，同樣是在故宮南院北站下車。 參觀資訊>交通指南>大眾運輸. 嘉義: 國立故宮博物院. [2021-10-02]. （原始内容存档于2020-03-22）. （中文） 國立故宮博物院沿革年表 （页面存档备份，存于互联网档案馆），國立故宮博物院 總統參加故宮博物院南部院區動土典禮. 中華民國總統府. 2005-11-19 [2018-10-16]. （原始内容存档于2018-10-16） （中文）.  林怡廷. 迷航於台灣、中華、亞洲之間的故宮南院. 嘉義. 2016-01-10 [2018-10-16]. （原始内容存档于2018-11-20）.  存档副本. [2019-06-16]. （原始内容存档于2020-02-16）.  106年文化行政類專業科目(五)歷屆試題精闢新解[藝術概論]. Google Books. [2018-01-26]. （原始内容存档于2020-02-16） （中文）.  楊珮欣. 自由時報電子新聞網-綜合新聞. 自由時報電子報. [2018-10-16]. （原始内容存档于2016-04-22） （中文）.  國立故宮博物院南部分院籌建計畫環境影響說明書. 國立故宮博物院. 2005-12. [永久失效連結] 廖本福、楊佩純. 故宮分院排除中市？盧秀燕 公布評估小組名單. NOWnews. 2002-11-07.  康俐雯. 故宮分院院址 太保、左營呼聲高. 自由時報. 2003-01-03 [2013-02-02]. （原始内容存档于2005-09-20）.  楊珮欣. 故宮分院 太保中選. 自由時報. 2003-01-04 [2013-02-02]. （原始内容存档于2009-03-11）.  孟祥傑. 故宮分院籌設將於2008年前完成　定位為亞洲藝術文化博物館. NOWnews. 2003-01-03 [2010-03-27]. （原始内容存档于2010-12-21）.  凌美雪. 故宮南院規劃開發案國際競標 加拿大羅德公司獲青睞. 自由時報. 2004-01-29 [2013-02-02]. （原始内容存档于2005-09-05）.  周美惠. 故宮南院競圖 玉山意象奪冠. 聯合報. 2004-11-25: C6.  國立故宮南院建築設計國際競圖. 中國時報. [2021-09-27]. （原始内容存档于2021-09-27）.  國立故宮博物院南部院區籌建修正計畫書 (PDF). 國立故宮博物院. 2010-10-22. [失效連結] 葉長庚. 故宮院長：南院政策不變. 聯合報. 2003-12-26: B1.  江俊亮. 故宮南院動土 扁期許創意產業發光. 中央社. 2005-11-19 [2013-02-02]. （原始内容存档于2016-03-04）.  葉長庚. 故宮南院工程延宕 縣長：預算審查耽擱. 聯合報. 2005-10-26: C2.  周美惠. 故宮南院 明年才能動工. 聯合報. 2006-01-04: C4.  周美惠. 故宮南院一拖再拖 延至2010年開幕. 聯合報. 2006-04-14: C6.  鄭育榕、周美惠. 故宮南院採購案 工程會指違法. 聯合報. 2006-05-19: C6.  周美惠. 故宮再爆弊案 誰Ａ走六千萬. 聯合報. 2007-05-26: A6.  蕭博文、吳垠慧. 解約敗訴 故宮判賠澳商近4,000萬. 中國時報. 2008-11-29 [2013-02-02]. （原始内容存档于2008-12-05）.  高明法. 故宮南院 2011年開館. 聯合報. 2006-10-20: C1.  蔡宗勳. 動土年餘 故宮南院又辦開工. 自由時報. 2007-03-20. [永久失效連結] 陳永順. 故宮南院整地開工 蘇揆沒來. 聯合報. 2007-03-27: C2.  陳永順. 故宮南院工程 進度落後. 聯合報. 2007-12-15: C2.  監察院糾正案文第098教正0028號. 2009-11-13 [2018-10-16]. （原始内容存档于2017-07-04）.  陳永順. 故宮南院主體工程 明年1月動工. 聯合報. 2008-01-30: C1.  凌美雪. 不玩了！安普退出故宮南院設計. 自由時報. 2008-11-26 [2013-02-02]. （原始内容存档于2010-11-22）.  吳垠慧. 建築公司解約求償故宮南院工程延宕 雪上加霜. 中國時報. 2008-11-27. [永久失效連結] 周美惠. 故宮南院 臺灣建築師接手. 聯合報. 2009-03-17: A5.  魯永明. 故宮南院延後完工 地方錯愕. 聯合報. 2009-10-25: B2.  吳垠慧. 解約後 故宮南院設計案再招標. 中國時報. 2010-10-26 [2013-02-02]. （原始内容存档于2016-03-17）.  一波三折　故宮南院明年動工. 自由時報. 2011-03-25 [2021-01-19]. （原始内容存档于2020-02-16）.  藍綠分野下的故宮南院_历史-多維新聞網. 人文_人文历史-多维新闻网. 2017-01-30 [2018-10-16]. （原始内容存档于2018-10-16） （中文）.  國立故宮博物院南部院區興建計畫─博物館建築及相關工程決標公告. 內政部營建署. 2013-01-02 [2013-01-29]. （原始内容存档于2020-02-16）.  黃國芳. 故宮南院動土 總統主持. 中央社. 2013-02-06 [2013-02-06]. （原始内容存档于2013-02-07）.  故宮南院景觀動工 明年底試營運. 中廣新聞網. 2014年3月19日 [2014-03-19]. （原始内容存档于2014-03-22）.  卜敏正、黃煌權. 故宮南院上梁 嘉縣長致詞惹尷尬. 聯合報. 2014-06-06. [永久失效連結] 林宜樟、陳璟民、蔡宗勳. 故宮南院開館 獻上翠玉白菜、龍藏經. 自由時報. 2015-12-29 [2016-06-11]. （原始内容存档于2016-08-05）.  票價資訊. 國立故宮博物院. [2015-12-19]. （原始内容存档于2015-12-22） （中文（臺灣））.  新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（核定本） (PDF). 國立故宮博物院. 2011-05 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-24）.  陳小凌. 故宮啟動91.3億新故宮計畫. 民生@報. 2018-01-08 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-29）.  率行政團隊至嘉義縣 賴揆：中央地方合力落實建設計畫(行政院全球資訊網-即時新聞). 行政院全球資訊網. 2018-01-05 [2018-01-26]. （原始内容存档于2018-01-27）.  林宜樟. 故宮南院BOT案解約 地方人士：正確決定. 自由時報. 2018-07-10 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-28）.  林喬慧. 吵了3年　故宮南院BOT案終解約. 鏡週刊. 2018-07-11 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-24）.  林宜樟. 故宮南院新館設計出爐！ 預計2026年底試營運. 自由時報. 2020-10-29 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-27）.  呂妍庭. 故宮南院新館 拚2026試營運. 中國時報. 2020-10-30 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-28）.  林宜樟. 故宮南院2館動土開工 預計2027年底試營運. 自由時報. 2022-09-23 [2023-03-01]. （原始内容存档于2023-02-28）.  魯永明. 故宮南院戶外美術館開幕9件裝置藝術 內外都精采. 聯合報. 2020-11-05 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-29）.  魯永明. 故宮南院2.0啟動！北側景觀橋及園區動線整合工程動土. 聯合報. 2021-01-12 [2021-06-18]. （原始内容存档于2021-02-21）.  魯永明. 故宮南院升級2.0工程啟動！跨越人工湖鄒橋與五分車站明年3月完工. 聯合報. 2022-12-23 [2023-03-01]. （原始内容存档于2023-02-28）.  魯永明. 故宮南院園區新景觀橋完工 公開徵求命名網取「宋慧橋」. 聯合報. 2023-03-01 [2023-03-02]. （原始内容存档于2023-03-11）.  魯永明. 影／故宮南院二館國寶館動土2027年開館 抗震規模6以上. 聯合報. 2022-09-22 [2023-07]. （原始内容存档于2021-02-21）.  變更國立故宮博物院南部院區開發建築計畫 申請書暨開發事業計畫書圖 (PDF). 國立故宮博物院. 2012-01 [2013-02-02]. （原始内容 (PDF)存档于2014-03-05）.  大元聯合建築師事務所. 國立故宮博物院南部院區第一期興建計畫-博物館建築及相關工程. 2012-05-23 [2014-02-28]. （原始内容存档于2020-02-16）.  整體園區規劃. 國立故宮博物院. [2015-01-17]. （原始内容存档于2014-08-24）.  故宮：南院BOT金全解繳國庫. 中央社. 2012-04-28 [2013-02-02]. （原始内容存档于2012-05-07）.  魯永明. 友善穆斯林！故宮南院首設博物館穆斯林祈禱室. 聯合報. 2017-12-21 [2017-12-29]. （原始内容存档于2017-12-29）.  張德厚. 政院宣布：故宮南院2015年開館. 中央廣播電臺. 2011-10-06 [2013-02-02]. （原始内容存档于2011-10-07）.  魯永明. 旱象嚴重故宮南院景觀湖不乾涸 設計秘訣是這個. 聯合報. 2021-05-07 [2021-06-18]. （原始内容存档于2021-05-07）.  國立故宮博物院南部院區景觀橋工程之景觀設計簡介. 內政部營建署. [2013-02-02]. （原始内容存档于2014-03-04）.  陳睿中. 「故宮南院」建築之美搶先看！108函《龍藏經》鎮館寶. ETtoday. 2015-09-18 [2015-12-26]. （原始内容存档于2015-12-23）.  呂妍庭. 草間彌生割愛 南瓜精靈坐鎮故宮南院. 中國時報. 2016-12-05 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-28）.  錢欽青、袁世珮. 張大千3巨石的奇幻漂流 從巴西到落腳故宮南院 新石頭記120歲不退流行. 聯合報. 2019-09-24 [2021-06-17]. （原始内容存档于2021-06-30）.  陳俊廷. 鳥不生蛋？小花諷秀柱選總統 故宮南院翻轉嘉縣盼小英. 民報. 2015-06-22 [2018-01-02]. （原始内容存档于2018-01-07）.  野島剛. 兩個故宮的離合：歷史翻弄下兩岸故宮. 台北: 聯經出版事業股份有限公司. 2012 熊迺祺. 連戰：故宮遷台中 陳明文：腳涼了. 聯合報. 2003-12-23: B1.  故宮南院延宕 張花冠要周功鑫下台 （页面存档备份，存于互联网档案馆），新頭殼，2010年10月25日 凌美雪. 故宮文物購藏經費遭凍結－故宮院長林曼麗：別再因政治化而畫地自限. 自由時報. 2008-04-01 [2021-06-23]. （原始内容存档于2021-06-29）.  邵冰如. 故宮南院定調 轉型為花博館. 聯合晚報. 2009-03-19: A4.  陳宛茜、黃煌權、林新輝. 翠玉白菜變花椰菜？. 聯合報. 2009-03-21: A6.  Billy H.C. Kwok. 成龍捐生肖獸首複製品予台灣故宮，被批統戰. 端傳媒. 2015年12月29日 [2015年12月30日]. （原始内容存档于2016年1月1日） （中文（臺灣））. 籌建15年的台灣國立故宮博物院南部院區（下稱故宮南院）於12月28日開館，香港影星、中國政協委員成龍捐贈的「十二生肖獸首」複製品被陳列於中庭，但因其價值、民族主義涵義等，引起台灣輿論爭議，更有聲音質疑此舉是要「統戰」台灣。  政治中心. 故宮獸首有獻頭意味？謝志偉：侮辱所有台灣人！. 三立新聞網. 2015年12月29日 [2015年12月30日]. （原始内容存档于2016年5月22日） （中文（臺灣））. 據《自由時報》報導，前新聞局長謝志偉批評，當出民進黨籌建故宮南院為的就是加強故宮與台灣連結，「今收下十二獸首複製品，就是要台灣人向中國『授首』。」謝認為，成龍捐贈此物根本是污辱全台民眾。  楊媛婷、林宜樟、張筱笛. 連贗品也收…故宮南院展「統戰」獸首. 自由時報. 2015年12月29日 [2015年12月30日]. （原始内容存档于2015年12月30日） （中文（臺灣））. 昨日開幕的國立故宮博物院南院，中庭矗立著由現任中國政協委員的影星成龍所致贈的「圓明園十二生肖獸首」複製品，前國立台灣歷史博物館館長吳密察痛批，故宮號稱是世界級博物館，「竟然連複製品也收，自毀格調」！學者謝志偉痛批，南院展出獸首，是用中國統戰工具來侮辱所有台灣人。  三立新聞網. 不爽統戰？成龍捐獻故宮南院十二生肖獸首　今遭民眾噴漆. 三立新聞網. 三立新聞網. [2015-12-30]. （原始内容存档于2016-01-01）.  江俊亮. 故宮南院獸首 潑漆已清除. 中央通訊社. [2015-12-31]. （原始内容存档于2016-03-05）.  唐詩. 成龍捐贈「12生肖獸首」被指文化統戰 故宮南院確定要拆了. 民報. [2016-09-22]. （原始内容存档于2016-09-26）.  徐偉真. 5成民眾贊成拆獸首？ 藍委公布民調指故宮說謊. 聯合新聞網. [2016-11-08]. （原始内容存档于2016-11-08）.  丁偉杰. 潑漆故宮南院獸首 2人各判2個月. 自由時報. 2017-04-21 [2021-06-23]. （原始内容存档于2021-06-28）.  13年紛擾糾葛 南怨起伏難平 （页面存档备份，存于互联网档案馆），中國時報，2014年6月6日 吳晉輝. 百里侯／故宮南院願景館深鎖　陳明振批「馬屁館」. NOWnews. 2005-11-22.  故宮南院願景館未來將全館移至南院做展示. 嘉義縣政府新聞行銷處公共關係科. 2007-05-03 [2021-06-24]. [失效連結] 蘇泰安. 故宮南院願景館重新開幕. 大紀元. 2006-06-13 [2021-06-23]. （原始内容存档于2021-06-28）.  江昭倫. 故宮南院「願景館」搬遷爭議 周功鑫：經費遭立法院凍結. 中央廣播電臺. 2009-08-04. [永久失效連結] 呂妍庭. 故宮不認帳 願景館踢回地方. 中國時報. 2009-08-04. [永久失效連結] 楊國棠. 13怪手牽引 故宮願景館滑向新址. 自由時報. 2009-09-20 [2013-02-02]. （原始内容存档于2012-11-09）.  林宜樟. 連結故宮南院 微型文創園區明年招商. 自由時報. 2019-09-26 [2021-06-23]. （原始内容存档于2021-06-28）.  張毓翎. 嘉義縣微型文創園區招商不順遂 明年改由廠商自行提案. 中時新聞網. 2020-11-06 [2021-06-23]. （原始内容存档于2021-06-29）.  林宜樟. 連結故宮南院 微型文創園區明年招商. 自由時報. 2019-09-26 [2023-03-01]. （原始内容存档于2021-06-28）.  林宜樟. 大手筆！光禹投資嘉義縣微型文創園區14.5億. 自由時報. 2022-04-06 [2023-03-01]. （原始内容存档于2023-02-28）.  陳俊廷. 鳥不生蛋？小花諷秀柱選總統 故宮南院翻轉嘉縣盼小英. 民報. 2015-06-22 [2018-01-02]. （原始内容存档于2018-01-07）.  故宮南院預算遭凍結 嘉縣議會明赴立院陳情. 大紀元 www.epochtimes.com. 2006-10-31 [2018-01-26]. （原始内容存档于2018-01-08） （中文）.  吳世聰. 故宮南院基地荒蕪 嘉縣長憂開館跳票. 自由時報. 2010-05-20 [2021-06-24]. （原始内容存档于2021-06-27）.  林宜樟. 矗立1044天 故宮南院毛公鼎倒數計日器拆了. 自由時報. 2015-03-11 [2021-06-24]. （原始内容存档于2021-06-29）.  侯國文、陳昭谷. 試營運倒數計時 故宮南院還像工地. 中時電子報. 2015-12-27 [2015-12-30]. （原始内容存档于2021-06-28）.  羊正鈺. 耗資近80億，開館7天就滲水....故宮南院：感謝老天爺幫忙檢驗. 關鍵評論網. [2016-01-05]. （原始内容存档于2016-01-07）.  吳世聰、楊媛婷、徐義平. 開館才7天 故宮南院漏水. 自由時報. [2016-01-05]. （原始内容存档于2016-01-05）.  江俊亮. 故宮南院大廳滲水 不影響館藏展品. 中央社. [2016-01-05]. （原始内容存档于2016-01-06）.  果然爛攤！視察故宮南院 林全感嘆施工品質嚴重瑕疵. 民報. [2016-06-25]. （原始内容存档于2016-06-30）.  李昭安、梁任瑋、賴若函、陳柏樺. 故宮南院BOT案 恐變下個大巨蛋. 今周刊. 2017-02-09 [2021-06-24]. （原始内容存档于2021-06-24）.  凌美雪. 故宮南院BOT案終止 服務設施送優惠饗觀眾. 自由時報. 2018-07-11 [2021-06-24]. （原始内容存档于2021-06-30）.  王瑄琪. 故宮南院牛肉麵500元 廚房竟有多項缺失. 中國時報. [2016-01-07]. （原始内容存档于2016-03-05）.  陳宛茜、何定照. 故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所. 聯合報. [2018-07-10]. （原始内容存档于2018-07-11）.  Abby Huang. 規劃3年還是「太商業」，故宮南院BOT解約、「文化教育場所」拿回來自己做. 關鍵評論網. 2018-07-11 [2021-06-24]. （原始内容存档于2021-06-29）.  立委踢爆：故宮南院正副處長不在嘉義工作. 自由時報電子報. 2015-10-21 [2018-01-26]. （原始内容存档于2018-01-08） （中文）.  维基共享资源上的相关多媒体资源：國立故宮博物院南部院區 國立故宮博物院（南部院區） （页面存档备份，存于互联网档案馆） 國立故宮博物院Open Data資料開放平臺 （页面存档备份，存于互联网档案馆） YouTube上的國立故宮博物院頻道 臺灣主題 文化主題