银兰高速铁路

银兰高速铁路是一条连接宁夏回族自治区银川市与甘肃省兰州市的高速铁路，是中华人民共和国国家中长期铁路网规划中八纵八横高铁网京兰通道的重要组成部分；其中，银川至吴忠段与银西高速铁路共线；银川至中卫段是宁夏回族自治区首条开通的高速铁路。银兰高速铁路正线全长429千米，设12座客运车站，设计速度250千米/小时。 银兰高速铁路銀中段，又称为银中城际铁路，工程名为银西高速铁路银川至吴忠段和吴忠至中卫城际铁路。线路长207公里，设计时速250公里，设银川站、河东机场站、灵武北站、吴忠站、红寺堡北站、中宁东站、中卫南站7个车站。 2014年12月29日，吴忠至中卫铁路环境影响评价公众参与第一次公示。 2015年4月3日，吴中段环境影响评价第二次公示。6月30日，宁夏回族自治区环境保护厅批复吴中城际铁路环境影响报告书，线路在中宁东至中卫地区走向由原来的借用太中线增建二线至中卫设中卫东站，修改为沿黄河南岸新建客运专线设中卫南站。10月10日，吴忠至中卫城际铁路在吴忠市开工；12月26日，银川至吴忠段正式开工建设。 2016年6月10日，吴忠至中卫段正式开工建设。12月19日，吴中段首榀箱梁成功架设。 2017年4月11日，银川至吴忠段开始箱梁架设。5月8日，吴中段首座连续梁特大桥顺利合龙。9月2日，吴忠至中卫城际铁路开始铺轨。12月4日，吴中段全线箱梁铺架完成。 2018年2月3日，吴忠至中卫段正线铺轨完成。3月22日，银川至吴忠段进入轨道工程施工阶段。5月1日，吴忠至中卫段沿线车站名称确定：吴忠、红寺堡北、中宁东（既有）、中卫南。6月28日，银吴段正线铺轨完成。9月10日，银川至吴忠段沿线车站名称确定：银川（既有）、银川东、河东机场、灵武北、吴忠（既有）。12月1日，银吴段正线全部完工。 2019年，中国铁路总公司将银西高铁银吴段与吴忠至中卫城际铁路正式合并命名为“银兰客专线”。6月3日，银川至中卫段完成静态验收。6月15日，银中段启动联调联试。6月21日，由CRH2A-2010担任的逐级提速列车正式上线参与测试。7月23日，河东机场站进入联调联试阶段。11月28日，中国国家铁路集团有限公司同意银兰客专线银中段自2019年12月8日开通运营，但未知原因导致该线路并未按期开通。12月29日，银兰客专线银川至中卫南段开通运营，宁夏结束没有高速铁路历史。 2020年7月27日，银兰客专线银中段开启铁路e卡通功能。 2021年8月26日，银兰客专线银中段开始发售计次票，用户购买后可通过席位预约和直接刷证两种方式，在90天有效期内乘坐20次在银中段开行的、购买产品时指定发到站和指定席位的动车组列车。 银兰高速铁路中卫至兰州段，又称中兰高铁或中兰客专，全线设中卫南、北滩、平川西、靖远北、白银南、秦王川6座车站，正线全长约220公里，其中宁夏境内线路长约46公里，设计时速250公里。计划于2022年12月29日开通。 2016年11月14日，国家发展改革委批复新建中卫至兰州铁路可行性研究报告。 2017年3月20日，中兰铁路客运专线有限公司揭牌仪式在白银市举行，标志着中卫至兰州铁路客运专线工程项目进入全面实施阶段。5月25日，环境保护部批复中卫至兰州铁路环境影响报告书。6月，中兰高铁初步设计获批。6月19日，银兰高速铁路中卫至兰州段开工建设，线路自中卫南引出，设北滩、平川、靖远北、北湾（预留）、白银南、兰州新区南，引入中川城际铁路树屏线路所。 2019年5月28日，中兰铁路首座隧道条石沟隧道成功贯通。 2020年6月8日，中兰段首座超千米级隧道顺利贯通。10月7日，盘岘山隧道和红石梁隧道于同日贯通，其中盘岘山隧道为中兰段最长的黄土隧道。 2021年5月31日，甘肃段开始铺轨。6月19日，银兰高铁中卫至兰州段进入线上施工阶段。8月14日，中兰段全线架梁施工顺利完成。9月3日，中兰段最长的隧道尖山隧道顺利贯通。 2022年3月4日，中卫至兰州段沿线车站名称确定：中卫南（既有）、北滩、平川西、靖远北、白银南、秦王川、定家沟所*、树屏。3月24日，甘肃段正线铺轨顺利完成。3月27日，宁夏段正线开始铺轨。8月4日，银兰高铁中兰段宁夏境内进入双向铺轨阶段。8月6日，银兰高铁中兰段最长隧道——香山隧道实现贯通，这是中兰段最后一座贯通的隧道，也是西北地区在建客运专线第一长隧道。9月18日，中兰段进入接触网冷滑试验阶段。9月20日，甘肃境内接触网冷滑试验完成。9月30日，甘肃境内全线接触网送电成功。10月8日，银兰高铁甘肃段进入联调联试阶段。10月11日至10月13日，银兰高铁中兰段北滩至树屏区间开展集成商ITC测试。10月13日起，银兰高铁中兰段开展逐级提速试验，由CRH2C-2068作为提速试验列车，10月21日，测试最高时速达到275km/h。11月6日，甘肃境内区段联调联试圆满结束，正式进入为期30天的运行试验阶段。 2022年12月3日，银兰高铁中兰段全线铺轨完成。12月6日，宁夏境内区段开始联调联试。12月29日，银兰高速铁路中卫至兰州段开通运营。 银川至兰州3小时内可达 银兰高铁今日全线开通. [2022-12-30]. （原始内容存档于2022-12-29）.  “宁夏首条高铁”银兰客运专线今日正式开通. 北京晚報 (东方财富网). [2020-01-01]. （原始内容存档于2020-01-01）.  新建吴忠至中卫铁路环境影响评价公众参与第一次公示. 宁夏回族自治区发展和改革委员会. 2014-12-19 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  新建吴忠至中卫铁路环境影响评价公众参与第二次公示. 宁夏回族自治区发展和改革委员会. 2015-04-03 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  自治区环境保护厅关于2015年6月1日—2015年6月30日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告. 宁夏回族自治区生态环境厅. 2015-07-24 [2022-10-09]. [失效連結] 宁夏首条城际铁路项目开工. 中国政府网. 新华社. [2020-12-26]. （原始内容存档于2022-01-09）.  银西高铁宁夏段动工 3小时即可串联陕甘宁. 银川市人民政府. 银川日报. [2020-12-26]. （原始内容存档于2022-01-09）.  宁夏城际铁路有限责任公司工程部： 精耕细作打造宁夏首条高铁通道. 宁夏日报. 2021-05-25 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  定了！银西高铁12月26日开通！. 东方网. 银川发布. 2020-12-25 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  宁夏首条高铁特大桥顺利合龙. 安顺新闻网. 安顺日报. 2017-05-09 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  宁夏首条城际铁路“吴忠至中卫”正式开始铺轨. 新华网. 新华社. 2017-09-02 [2022-10-09].  中国铁路总公司. 中国铁路总公司关于部分车站命名和更名的通知（铁总客电〔2018〕40号）. 铁路客货运输专刊. 2018, (2、3).  中国铁路总公司. 中国铁路总公司关于深圳机场等站命名和新塘等站更名的通知（铁总客电〔2018〕112号）. 铁路客货运输专刊. 2018, (5、6).  《中国铁路总公司工电部关于银兰客专银川至中卫南段线路允许速度的函》（工电综技函〔2019〕28号） 『吴中城际铁路』正式启动联调联试. 轨道交通网. 中铁十九局集团第五工程有限公司. 2019-06-21 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  银中高铁联调联试进入冲刺阶段. 宁夏新闻网. 2019-08-08 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  银西高铁机场站昨日联调联试. 宁夏新闻网. 新消息报. 2019-07-24 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  中国国家铁路集团有限公司. 国铁集团关于银兰客专线银川至中卫南段开办旅客运输初期运营有关事项的通知（铁客电〔2019〕83号）. 铁路客货运输专刊. 2019, (5、6).  宁夏结束没有高速铁路历史. 中国新闻网. 新华网. [2020-12-26]. （原始内容存档于2019-12-30）.  银中城际“铁路e卡通”即将开通，“码”上乘车嗨起来. 中铁银通支付. [2020-07-28]. （原始内容存档于2022-01-09）.  宁夏第一条高铁开通铁路e卡通. 宁夏新闻网. [2020-07-28]. （原始内容存档于2022-01-09）.  银中高铁8月26日起开售计次票 90天可乘坐20次. 人民网. 宁夏日报. 2021-08-24 [2022-03-25]. （原始内容存档于2021-12-19）.  银兰高铁中兰段宁夏境内开始双向铺轨. 中国经济网. 人民铁道报. 2022-09-08 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  国家发展改革委关于新建中卫至兰州铁路 可行性研究报告的批复. 国家发展改革委. 2016-11-14 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  中兰客专工程项目进入全面实施阶段. 中国甘肃网. 2017-03-22 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  环境保护部关于2017年5月31日—2017年6月15日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告. 国家生态环境部. 2017-06-15 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  中兰高铁初步设计获批，宁夏段6月底前将开工建设. 澎湃新闻. 宁夏日报. 2017-06-12 [2022-10-09]. （原始内容存档于2021-07-25）.  高宇婷. 宁夏首条高铁银中高铁29日正式开通，系银兰高铁重要部分. 澎湃新闻. [2020-01-01]. （原始内容存档于2020-01-01）.  中兰铁路首座隧道成功贯通 历时四个月. 中国新闻网. 2019-05-28 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  中兰客专首座超千米级隧道顺利贯通. 新华网. 新华社. 2020-06-08 [2022-03-25]. （原始内容存档于2020-08-05）.  新建中兰客专两条隧道同日贯通. 宁夏新闻网. 2020-10-09 [2022-03-25]. （原始内容存档于2022-09-20）.  中兰客专甘肃段开始铺轨. 人民网. 人民日报. 2021-05-31 [2022-03-25]. （原始内容存档于2022-09-20）.  中卫至兰州客运专线进入线上施工阶段. 新华网. 宁夏日报. [2021-08-25]. （原始内容存档于2021-08-25）.  中兰客专铁路全线架梁施工顺利完成. 新华网. 兰州日报. 2021-08-15 [2022-03-25]. （原始内容存档于2022-03-31）.  中兰客专控制性工程尖山隧道顺利贯通. 中国政府网. 新华社. 2021-09-03 [2022-03-25]. （原始内容存档于2022-03-31）.  中国国家铁路集团有限公司. 国铁集团关于公布中卫至兰州高速铁路等有关名称的通知（铁运函〔2022〕85号）. 铁路客货运输专刊. 2022, (2、3).  中兰客专（甘肃段）正线铺轨顺利完成. 甘肃铁投. 2022-03-24 [2022-03-25]. [失效連結] 中兰铁路（宁夏段）正线开始铺轨. 人民网. 宁夏新闻网. 2022-03-29 [2022-03-31]. （原始内容存档于2022-03-31）.  时速250公里，这条铁路进入双向铺轨阶段. 微信. 中国铁路. 2022-08-06 [2022-08-09]. （原始内容存档于2022-08-09）.  银兰高铁最长隧道——香山隧道贯通 银兰高铁中兰段年底可开通 宁夏中卫至兰州缩短到1小时左右. 中国日报网. 2022-08-07 [2022-08-09]. （原始内容存档于2022-08-07）.  中兰客专开始接触网冷滑试验. 微信. 中铁电气化局北京电气化公司. 2022-09-20 [2022-09-20]. （原始内容存档于2022-09-20）.  银兰高铁中兰段甘肃境内接触网冷滑试验完成. 人民铁道网. 2022-09-29 [2022-10-01].  银兰高铁中兰段（甘肃境内）全线接触网送电成功. 人民铁道网. 2022-10-01 [2022-10-01]. （原始内容存档于2022-10-01）.  通车进入倒计时 银兰高铁甘肃段联调联试启动. 人民网. 兰州日报. 2022-10-09 [2022-10-09]. （原始内容存档于2022-10-09）.  这条高铁进入开通倒计时！. 微信. 中国铁路. 2022-11-07 [2022-11-07]. （原始内容存档于2022-11-07）.  全线开通进入“倒计时”！银兰高铁中兰段铺轨完成. [2022-12-11]. （原始内容存档于2022-12-11）.  开通在即！又一条高铁开始联调联试！. 微信. 中国铁路. 2022-12-08 [2022-12-11]. （原始内容存档于2022-12-11）.  中国国家铁路集团有限公司. 国铁集团关于银兰高铁中卫南至树屏段等线开通运营的通知（铁运电〔2022〕158号）. 铁路客货运输专刊. 2022, (5、6).