成都地铁30号线

成都地铁30号线位于四川省成都市，为隶属于成都地铁系统的地铁线路，线路代表色为粉色，一期工程西起双流机场2航站楼东，东至龙泉站，线路主要沿双流区大件路、高新区府城大道、锦江区南三环、龙泉驿区陵川路敷设，呈西南东北走向。线路长约27.89km，均为地下线，共设置车站24座，初期换乘站8座。全线设车辆段1座，为高碑坝车辆段；主变电所2座，分别为石羊主变电所和洪家桥主变电所。车辆采用6节编组B型车，GoA4级（无人看守运行）全自动无人驾驶技术，设计时速80km/h。2020年，线路正式开工，计划工期4年，预计2025年建成通车。 2019年8月21日，30号线一期工程随《成都市城市轨道交通第四期建设规划（2019-2024年）》获中国国家发改委批复。其中，30号线一期工程规划方案为：线路长约24.78千米，自航枢大道站至洪家桥站，为全地下敷设，共设车站24座，设车辆段和停车场各一座（洪家桥车辆段，红河村停车场），主变电所两座（石羊、洪家桥主变电所）。线路为地铁普线，使用6节编组B型车。建设工期为5年。总投资约191亿元人民币。 2020年 3月19日，《30号线一期工程环境影响报告书（征求意见稿）》公示。 5月8日、6月16日，四川省生态环境厅受理并批复了《30号线一期工程环境影响报告书》。其中，30号线的初步设计方案基于原建设规划方案做出如下调整，使线路长度调整为26.292千米，增加1.452千米；车站数量调整为23座，减少1座；总投资调整为216亿元人民币，增加13.39%： 调整车站位置2座：航枢大道站（原定与前往双流机场2航站楼站的8号线支线航枢大道站换乘）调整为双流机场2航站楼站（与10号线、19号线二期换乘）；白鹤林站（工程名：洪家桥站）向东调整一个街区，预留远期延伸条件； 取消车站1座：取消惠王陵站~玉石站（工程名：洪河东站）区间的三桥村站（应所在地陵川工业建议）； 调整场段设置：洪家桥车辆段改为停车场，位置微调；红河村停车场取消（占用双流机场第三跑道预留用地），改为使用原22号线车辆段预留用地，设置高碑坝车辆段； 调整主变电所1座：石羊主变电所调整至高碑坝。 5月18日，30号线一期工程举行了开工仪式，宣告线路正式开工。 9月16日，成都市民政局公示车站命名，征求意见。 11月30日，成都市民政局公布30号线一期工程车站标准名称。 2021年，为配合国铁十陵南站的建设，30号线一期工程东段基于原初步设计方案做出如下调整，使线路长度调整为27.74千米，增加1.448千米；车站数量调整为24座，增加1座： 取消车站1座：东端终点站白鹤林站（工程名：洪家桥站）取消建设，改为远期预留； 新增车站2座：沿白鹤林站前一站分水站向东南延伸2站，工程名分别为银玉路站、龙泉站（接驳十陵南站，换乘2号线）； 取消停车场1座：白鹤林站后接入的洪家桥停车场取消建设，改为远期预留。 2022年 12月13日，成都市民政局公示30号线3座车站命名，征求意见。其中将原工程名为“银玉路”的车站命名为“玉虹路”，30号线“石羊”车站拆分命名为“石羊东”、30号线“双流机场2航站楼”车站拆分命名为“双流机场2航站楼东”车站。 2023年 2月7日，成都市民政局发布公告，宣布3座车站公示站名无异议，确定为车站标准名称。 9月22日，成都轨道交通30号线一期工程全线“洞通”。 10月7日，四川省发改委批复《30号线一期工程可行性研究调整报告》，30号线一期工程东段基于原初步设计方案做出如下调整，使线路长度调整为27.89公里，较原可研批复增加1.28公里，均为地下线；车站数量调整为24座，增加1座；项目调整后的估算总投资212.04亿元，较原批复可研总投资210.99亿元增加1.05亿元，增幅0.5%： 取消车站1座：分水站（不含）—白鹤林站（含）调整为支线预留，东端终点站白鹤林站（工程名：洪家桥站）取消建设； 新增车站2座，调整车站1座：线路自玉石站向东南延伸，调整分水站位置；沿规划鹤经二路敷设，在玉虹路北侧增设玉虹路站；下穿绕城高速、货运铁路后在铁路十陵南站站前广场增设终点龙泉站； 取消停车场1座：白鹤林站后接入的洪家桥停车场取消建设，改为远期预留； 调整车辆段1座：配车数增加1列，新增高碑坝车辆段10列位规模。 成都地铁30号线一期共设车站24座，均为地下站。 30号线使用6节编组B型列车，具备GoA4级（无人看守运行）全自动驾驶水平。共采购36列。 支线自分水站向东北引出，内容为在先前规划变更中取消近期建设的白鹤林站和洪家桥停车场。 关于成都轨道交通30号线一期工程可行性研究调整报告的批复（川发改基础〔2023〕500号）. 四川省发展和改革委员会. [2023-10-11]. （原始内容存档于2023-11-28）.  成都轨道交通30号线一期工程 首次环境影响评价信息公开. 成都轨道集团官方网站. [2020-02-19]. （原始内容存档于2020-07-27）.  成都轨道交通集团有限公司. 轨道交通30号线一期工程. [2021-12-02]. （原始内容存档于2022-03-07）.  四川日报. 明年成都开通无人驾驶地铁 装上“科技脑”的地铁有啥不一样？. 新华网. [2021-12-03]. （原始内容存档于2021-10-30）.  成都市人民政府新闻办公室. #成都轨道交通19号线和30号线多久开通#？回复来了. [2023-02-03]. （原始内容存档于2023-02-03）. 成都轨道集团:目前30号线一期的土建及机电装修施工正稳步推进,预计2025年达到开通条件,具体开通时间以官方媒体发布为准。  成都轨道交通集团有限公司. 成都轨道交通30号线一期工程环境影响报告书征求意见稿公示_环评公示. 轨道交通网. 2020-03-26 [2022-08-20]. （原始内容存档于2022-08-20）.  成都轨道交通集团有限公司. 成都轨道交通30号线一期工程环境影响报告书征求意见稿公示. 2020-03-19. （原始内容 (PDF)存档于2020-03-25） （中文）.  四川省生态环境厅. 关于2020年5月8日已受理建设项目环评文件公告. sthjt.sc.gov.cn. [2021-12-03]. （原始内容存档于2021-12-03）.  四川省生态环境厅. 关于成都轨道交通30号线一期工程环境影响报告书的批复. [2021-12-03]. （原始内容存档于2021-12-03）.  成都市民政局. 成都市民政局关于104座地铁站命名的公示. 2020-09-16 [2021-11-11]. （原始内容存档于2022-09-05）.  成都市民政局. 关于龙港站等104座地铁站命名的公告. 2020-11-30 [2021-11-11]. （原始内容存档于2022-09-05）.  龙泉驿区网民留言办理工作领导小组办公室. 地铁2号线加站与30号线改线相交于十陵南站？. liuyan.people.com.cn. 2021-05-06 [2021-12-06]. （原始内容存档于2021-12-06）.  成都市民政局. 关于幸福梅林路等29条道路2座桥梁隧道4座轨道交通站点命名更名的公示. 成都市民政局. [2022-12-16]. （原始内容存档于2023-07-02）.  成都市民政局. 关于幸福梅林路等29条道路2座桥梁隧道4座轨道交通站点命名（更名）的公告. 成都市民政局. 2023-02-07. [失效連結] 成都地铁公司. 通了！通了！轨道交通30号线一期全线洞通！. 2023-09-22.  成都轨道交通集团有限公司. 成都地铁30号线石羊站能和8号线石羊站换乘吗. 问政四川. 2022-08-18 [2022-08-19]. （原始内容存档于2022-08-19）.  成都轨道交通第四期规划线路及资阳线 信号系统集成采购与施工总承包项目（第一批）. 四川省公共资源交易信息网.  本站标准名称尚未确定，暂时使用工程名