成都有轨电车

成都有轨电车是中华人民共和国四川省成都市建设的适用于地面（有独立路权）、街面混行或者高架的中低运量城市轨道交通方式。有轨电车蓉2号线首开段于2018年12月26日开通试运营，全线2019年12月27日正式运营。是成都有轨电车系统首段开通商业运营线路。目前成都有轨电车运营网络由蓉2号线、都江堰有轨电车旅游专线组成。在建项目包括都江堰有轨电车旅游专线熊猫谷支线。另外以前曾规划、建设新津有轨电车R1线、蓉1号线等线路，现已取消。 2014年，根据国务院正式批复的第一、二轮轨道交通建设规划，到2020年成都市将累计建成9条轨道交通线路，总运营里程约350公里，城市轻轨、有轨电车等也即将启动建设。 2015年初，成都市规划局表示，未来成都将形成‘1环4射9片区’有轨电车线网，同时披露了益州大道有轨电车（有轨电车蓉1号线）走向。 2015年4月3日，成都有轨电车R1线在新津正式动工修建。 2015年中旬，成都地铁官网发布了《成都市益州大道有轨电车示范线工程勘察设计总承包招标公告》。 2015年9月，成都市发展和改革委员会以“成发改政务审批〔2015〕216号”文正式下发了对成都市IT大道现代有轨电车（蓉2线）工程项目建议书的批复。 2015年9月，成都市政府公布《城市轨道交通加速成网建设实施方案》。 2015年10月26日，成都公布益州大道有轨电车（蓉1线）站点拟命名。 2015年12月，IT大道有轨电车示范线（蓉2线）前期工程开工。 2016年4月15日，有轨电车蓉2号线47座车站的拟命名开始公示。 2016年5月5日，新津现代有轨电车R1线示范线开始试运营。 2016年7月，有轨电车蓉2号线47座车站的命名获成都市政府同意。 2016年11月25日，有轨电车蓉2号线施工正式开始。 2016年底，蓉2号线示范车站百叶路站完成建设。 2017年5月，成都制造的有轨电车车辆下线。 2017年9月25日，蓉2号线首开段实现长轨通。 2018年4月20日，都江堰M-TR旅游客运专线开始主线施工。 2018年12月26日，蓉2号线首开段开通试运营。 2019年12月27日，蓉2号线非首开段开通初期运营。 2024年5月15日，都江堰M-TR旅游客运专线主线、都江堰站支线开通初期运营。 有轨电车蓉2号线线路全长39.3km，设站35座，首开段于2018年12月26日开通试运营，全线于2019年12月27日开通运营。线路采用成都制造的阿尔斯通Citadis 302 五节编组100%低地板有轨电车，连接郫都区、高新西区与青羊区，并与成都地铁2号线、4号线、6号线、9号线、成灌铁路和成蒲铁路构成换乘，成为成都轨道交通网络的补充。 该专线线路全长约20.33公里，共设置28座车站（其中5座预留）。该线路由成都地铁有限责任公司、中铁二院、成都万达城投资有限公司等合作建设。曾计划于2020年7月1日实现首开段试运行，后多次推迟。2021年6月，车站名称经公示后正式确定。2022年1月21日开始试运行，2023年3月29日启动联调联试，计划实现7月30日完工实体工程和11月30日开通初期运营。在经过多次推迟后，于2024年5月15日开通主线及都江堰支线。 全长约14.35公里，共设21座车站。起点设置在成灌線离堆公园站西侧，仰天广场南侧，主要沿都之都广场路-天乙街-康复路-鲤鱼沱大桥-鑫玉大道-106省道敷设，终点站设在青城山景区山门处。 全长约3.48公里，共设5座车站。起点位于省道106线和都汶高速路口东侧，主要沿都汶高速北侧规划道路-玉沿路-2号闸坝-永安大道-都江堰站西侧道路敷设，终点设在紫荆城二期西南侧。 线路规划起于新津主城区，经五津东路、新普路、石化大道连接工业园A区、老城区、普兴镇、物流园区、新材料功能区和工业园B区，串联起新津老城区和天府新区新津片区。线路全长约19.82公里，共设车站17座，均为地面车站；在西成客运专线西侧、新普路南侧设停保基地1座。同时，R1线项目线路向西在大件路与地铁10号线接驳，向东R1线联络线将延伸至天府新区核心区，在双流区境内与地铁5号线、地铁11号线接驳。 2016年1月15日，媒体报道新津现代有轨电车示范线R1线（五津东路-普兴段）是有轨电车R1线的中段部分，线路呈东西走向。起点位于三号桥西侧的五津东路与武阳东路路口，线路沿五津东路向东，依次经过三、二、一号桥，然后沿新普路铺设至普兴镇路口，设置本段终点站普兴站。本段线路右线全长8.681公里，其中地面线8.109公里，共设车站8座。2018年全线开通运营。 2016年5月6日，媒体报道R1线首开段一期工程起于三号桥西侧（五津东路），止于新普路西成客运专线跨线桥西侧（白鹤滩站），长度约为3.7公里，共设4站，依次为五津东路站、岷江东站、滨河路站和天府新区白鹤滩站。 2017年，人民网称该线路一期（3.71公里）主体工程已经建成，由于线路里程较短，不具备运营条件，暂未考虑运营，仅作为调试使用。2020年，新建县交通运输局表示现已建成的有轨电车段主要为R1线运行数据测试，已建段正在开展运营方案研究。 新津现代有轨电车列车采用100%低地板设计，3节或4节编组，可容纳305名乘客。供电方式为超级电容，最高时速可达80公里，一般运行速度是60公里/每小时，运行非常平稳。3.7公里的一期工程，将运行10～13分钟。超级电容在配备适当充电设备的情况下，充电时间仅需几分钟甚至几十秒。列车可在每个站点进行充电。超级电容一次充满电仅需要五分钟，正常行驶的话，可以达到13公里。共计制造4列，其中3编组列车3列，颜色分别为深黄色、淡紫色和纯白色，4编组列车为银白色。截至2020年3月，4列列车均停放于新津三号线桥西端的五津东路站。 都江堰M-TR旅游客运专线熊猫谷支线全长约2.48公里，共设2座车站。起点位于鑫玉大道和赵公路路口西侧，主要沿赵公路-环山路敷设，终点站设在熊猫谷景区。 线路沿益州大道修建，全长9.62km，设站16座 ，目前暂缓修建。 2019年起，城市轨道交通试运营改称初期运营。 即现6号线3期观东站至兰家沟站段 成都将建轻轨和有轨电车 拟对乘车人提出全新要求. [2017-06-08]. [永久失效連結] 今年开建三条有轨电车 未来覆盖全域成都. [2017-06-08]. （原始内容存档于2019-01-23）.  益州大道上将建成都首条有高架段有轨电车线路. [2017-06-08]. （原始内容存档于2015-08-05）.  成都IT大道有轨电车正式获批立项 年底前将开工. [2017-06-08]. （原始内容存档于2017-12-29）.  又静又快又稳 成都首条现代有轨电车试跑. [2017-06-08]. （原始内容存档于2019-08-16）.  中铁十四局五公司成都有轨电车蓉二号线工程正式开工. [2017-06-08]. [永久失效連結] 首列“成都造”有轨电车下线 明年即可乘坐. [2017-06-08]. （原始内容存档于2019-11-30）.  张想玲. 有轨电车成都2号线长轨贯通 首段明年上半年通车. 华西都市报. 2017-09-26. （原始内容存档于2017-09-26）.  都江堰M-TR旅游客运专线主线开始施工 计划2020年正式运营. 成都商报. 2018-04-25. （原始内容存档于2018-06-12）.  成都拟建3条有轨电车线 2号线呈Y形布局. [2017-06-08]. （原始内容存档于2018-06-21）.  都江堰M-TR有轨电车线路规划. [2017-06-08]. （原始内容存档于2019-08-21）.  成都又一条有轨电车要来啦！串联这些地标-微成都- （页面存档备份，存于互联网档案馆） 都江堰市交通运输局关于都江堰M-TR旅游客运专线站点名称的公示. 都江堰市人民政府. 2021-04-22 [2022-01-13]. （原始内容存档于2023-06-06）.  都江堰市人民政府关于都江堰M—TR旅游客运专线站点命名的通知. 成都市人民政府. 2021-06-04 [2022-01-13]. （原始内容存档于2022-01-13）.  张天磊. 都江堰M-TR旅游客运专线首开段开始试运行. caijing.chinadaily.com.cn. 2022-01-26 [2023-06-06]. （原始内容存档于2023-06-06）.  四川都江堰M-TR旅游客运专线正式启动联调联试！. www.sohu.com. 2023-03-30 [2023-06-06]. （原始内容存档于2023-06-06）.  四川发展都江堰轨道交通公司. 川发轨道召开“全力以赴抓项目、打好收官攻坚战”专项行动动员会. 2023-06-06 [2023-06-06]. （原始内容存档于2023-06-07）.  今日开通！成都有轨电车+1！. 蓉城政事. （原始内容存档于2024-05-16）.  成都首条现代有轨电车试跑 乘坐又快又平稳. 2016-05-06 [2021-11-15]. （原始内容存档于2021-11-15）.  尝鲜！西南首条有轨电车 新津带电试跑-成 都 区-地铁族. www.ditiezu.com. [2021-11-15]. （原始内容存档于2021-11-16）.  请问一下这个有轨电车就这样烂尾了么？ -人民网- （页面存档备份，存于互联网档案馆） 【交通 咨询】有轨电车烂尾后续问题-新津县交通局- Freezepage的存檔，存档日期2020-12-14 新津有轨电车亮相. www.ditiezu.com. [2021-11-15]. （原始内容存档于2017-11-10）.  新津有轨电车烂尾了？新津县交通局官方回应项目情况. www.sohu.com. [2021-11-15]. （原始内容存档于2021-11-15） （英语）.  西南首条-新津现代有轨电车1号线首次内测试跑！002A小黄首次亮相！-成 都 区-地铁族. www.ditiezu.com. [2021-11-15]. （原始内容存档于2021-11-15）.  有轨电车在新津的烂路上组装调试了-成 都 区-地铁族. www.ditiezu.com. [2021-11-15]. （原始内容存档于2021-11-16）.  成都益州大道有轨电车最新消息. [2016-06-08]. （原始内容存档于2019-08-19）.  成都有轨电车站点标准名称汇总（名单+位置）. [2017-06-08]. （原始内容存档于2019-08-18）.