珠機城際鐵路

珠机城际铁路，全称「珠海市区至珠海机场城际轨道交通」，为广珠城际铁路延长线。第一期由珠海站至珠海长隆站，于2020年8月18日开通；第二期延伸至珠海机场站，於2024年2月3日開通。 2012年7月19日，珠机城际拱北至横琴段环评报告公示。 2014年1月20日，拱北至横琴段工程正式动工。2015年9月21日，首台盾构机下井始发。 2018年11月19日，珠机城际一期右线隧道贯通；一个月后，全线隧道贯通。 2022年，珠机城际铁路一期工程获该年度国家优质工程奖。 2018年3月16日，珠机城际横琴至机场段暨金海大桥开工仪式举行。同年7月，二期开始主体施工。 珠机城际二期的三灶段原计划填海。由于国务院在2018年停止新增围海项目审批，加上珠海经历颱風天鴿的破坏后规划加固沿海海堤，故相关部门决定将该段的填海工程改为建设跨海桥梁，从而减少影响生态，同期进行海堤加固工程。2019年5月，珠机城际二期补充海洋环境影响报告获批。 2021年3月18日，上牛角隧道贯通。2022年5月29日，鶴洲以東引橋部分全面贯通。9月5日，金海大桥主跨钢梁顺利合龙。 2022年11月5日晚18时28分，二期首对400米长钢轨顺利落入承轨槽内，项目顺利进入长钢轨铺设阶段。2023年7月上旬，二期首条接触线成功架设。 2023年7月23日，金海大橋全线贯通。9月20日，二期信号专业首件工程顺利通过定标验收。10月29日，二期完成长钢轨铺设。12月初，完成接触网全线送电测试，并于7日开始冷滑试验。12月23日，全线完成热滑试验。 2019年11月1日，珠机城际一期开始联调联试。2020年8月18日，珠機城際一期開通。 為配合珠機城際二期聯調聯試和運行試驗要求，珠海長隆站自2023年12月19日起暫停辦理客運服務，原在珠海长隆站始发终到的列车臨時调整至横琴站。12月26日，全线开始联调联试。 2024年2月3日，二期开通运营。同年，可使用支付宝乘车码乘坐珠机城际。 珠机城际有四个车站位于横琴岛。因应横琴岛全域被划入横琴粤澳深度合作区并于2024年3月1日封关运行，横琴站和珠海长隆站增设了“二线”通道海关作业场所，横琴北站和井湾站则因未设海关作业查验设施而自2024年2月26日起暂停客运服务。 珠機城際间目前开行往返珠海站和珠海机场站的本线S字头列车，及往返广州南站和珠海机场站的C字头列车。 来往珠海站（拱北）至长隆站（横琴）之间的动车组列车自2020年8月18日起随广珠城际铁路开通运营而开行。当时开行42对动车组列，停靠珠机城际所有车站（珠海站、十字门站、横琴北站、横琴站、珠海长隆站）。车次使用代表城际列车的C字头，尾号为单数往珠海长隆方向，相反尾号为双数往珠海站方向。2023年12月19日起，为配合珠机城际二期联调，珠海長隆站暫停辦理客運服務，所有列车调整至横琴站始发终到。 2024年1月10日全国铁路季度调图后，珠海-横琴列车共开行25对，车次调整为S字头，由S3819/20次至S3867/68次，并使用8辆、4辆编组。 2024年2月3日，珠机城际二期开通，来往珠海至珠海机场的S字头列车共开行36对。大部分列车停靠所有车站，全程54分钟；小部分列车仅停靠横琴站和珠海长隆站，全程36分钟。 2021年6月25日全國鐵路季度調圖後，珠机城际首次增开由珠海长隆站至佛山西站的跨线车，每日一对，车次为C7787/7798。该车次自开办以来，曾数次因疫情、天气或车辆调度原因暂停服务。2023年末，车次取消。 2024年1月10日全國鐵路季度調圖後，横琴站增开了往返广州南站的列车班次，途经珠海站、中山北站、中山站、小榄站、顺德站等站点。在实施过渡期列车运行图期间，广州南站至横琴站跨线列车开行9对，均为“C76”打头的车次，经由广珠城际、珠机城际线运行。珠机城际二期开通后，铁路部门于2月5日开行往返珠海机场与广州南站的C字头广珠城际直通列车，全程最快113分钟，班次减少至早晚各1对。 珠海市軌道交通局目前正協調廣鐵集團，争取在2024年第四季度開行16列廣州南站-珠海機場站（橫琴站）直通列車。 由于列车需在珠海站换向，停留在该站的时间会较其他站长。 目前城际动车组列车均使用配属广州局集团广州动车段广珠城际动车运用所的CRH6A电力动车组。该列车由中车广东轨道交通车辆有限公司制造，共有9列，时速200公里，于2019年11月20日交付。 广珠城际铁路 新建珠海市区至珠海机场城际铁路项目 （拱北至横琴段）. [2016-03-10]. （原始内容存档于2016-03-10）.  杜娟. 广珠城际 2016年延至横琴. 广州日报. 2012-07-25 [2024-02-03]. （原始内容存档于2012-07-26）.  网易. 珠海澳门间将建海底通道 澳门轻轨接广珠城轨_网易财经. money.163.com. [2014-01-21]. （原始内容存档于2018-12-05）.  潘晓晨. 广珠城轨延长线 首台“钻地龙”下井 (jpg). 南方日报. 2015-09-22 [2024-02-03]. （原始内容存档于2020-08-30） –通过百度百科.  索有为. 连接珠澳两地重要轨道枢纽珠机城轨右线顺利贯通. 中新网. 2018-11-20 [2024-02-03]. （原始内容存档于2019-12-19） –通过新华网.  王韶江. 最新！珠机城轨一期工程全线贯通！拥有全国第二大城轨地下车站！. 南方日报. 2018-12-19 [2024-02-03]. （原始内容存档于2024-02-03）.  珠机城际一期项目荣获国家优质工程奖. 广东铁投. 2022-12-20 [2024-01-12]. （原始内容存档于2024-01-11） –通过南方网.  李红云. 广东首条公铁两用特大桥开工. 新快报. 2018-03-17 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  梁涵. 第一根桩灌注成功！珠机城际二期主体工程全面施工. 南方日报. 2018-07-22 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  珠海市区至珠海机场城际轨道交通工程（含代建金海公路大桥工程）补充海洋环境影响报告书 (PDF). 中国科学院南海海洋研究所. 2019-01-30 [2024-02-02]. （原始内容存档 (PDF)于2024-02-02） –通过广东省生态环境厅.  广东省生态环境厅关于珠海市区至珠海机场城际轨道交通工程（含代建金海公路大桥工程）补充海洋环境影响报告的批复. 广东省生态环境厅. 2019-05-17 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  何康杰. @珠海人，又有一条新隧道贯通了！. 南方日报. 2021-03-18 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  鶴洲以東引橋工程全面貫通 珠機城際二期料明年可營運. 力報. 2022-05-30 [2023-05-31]. （原始内容存档于2023-05-31）.  李赫. 世界首座公铁同层多塔斜拉桥合龙，珠机城际二期建设加速｜走进广东大基建. 南方日报. 2022-09-05 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  陈颖. 预计明年具备运营条件！珠机城际二期进入最后建设阶段. 珠海传媒集团. 2022-11-06 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  甘丰恺. 最新进展！珠机城际二期首条接触线成功架设. 珠海传媒集团. 2023-07-20 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  陈新年. 金海公路大桥全线贯通！年底与珠机城际二期同步通车. 珠海特区报. 2023-08-10 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  吴冠霖. 开通在即！珠机城际二期信号专业通过首件定标. 南方日报. 2023-09-20 [2024-02-02]. （原始内容存档于2024-02-02）.  赵雨琪. 仅需15分钟！横琴至珠海机场段城轨轨道铺设完成. 南方都市报. 2023-10-30 [2023-10-31]. （原始内容存档于2023-10-31）.  甘丰恺. 离全线通车又迈进一步！珠机城际二期迎来新进展. 珠海传媒集团. 2023-12-08 [2023-12-11]. （原始内容存档于2023-12-11）.  甘丰恺. 珠机城际二期完成接触网热滑试验. 珠海特区报. 2023-12-25 [2023-12-25]. （原始内容存档于2023-12-25）.  李洁琼. 重磅！往返横琴和拱北有轻轨了，今天启动联调联试，预计年内通车. 南方都市报. 2019-11-01 [2024-02-03]. （原始内容存档于2019-12-19）.  明起，拱北到长隆只需30分钟！将来还要对接澳门轻轨. 澳门日报. [2020-08-17]. （原始内容存档于2020-08-17）.  陈新年. 今日起，珠海长隆站将短期停运！最新出行攻略→. 珠海传媒集团. 2023-12-19 [2024-01-09]. （原始内容存档于2024-01-09）.  吴冠霖. 联调联试启动，珠机城际二期有望两周后完成动态验收. 南方日报. 2023-12-27 [2023-12-27]. （原始内容存档于2023-12-27）.  陈新年. 定了！珠机城际二期和金海公路大桥明天同步开通运营. 珠海传媒集团. 2024-02-02 [2024-02-03]. （原始内容存档于2024-02-02）.  便捷出行新篇章:珠机城际引入支付宝乘车码. 河青新闻网. （原始内容存档于2024-05-16）.  横琴粤澳深度合作区将于3月1日0时起封关运行. 横琴在线. 2024-02-08 [2024-02-08]. （原始内容存档于2024-02-08） –通过第一财经.  陈秀岑. 2月26日起，横琴北站、井湾站将暂停运营. 珠海传媒集团. 2024-02-25 [2024-02-26]. （原始内容存档于2024-02-26）.  10月11日開始珠海站往返珠海長隆站珠機城際列車從每天往返20個車次增加至42個車次. 教育及青年發展局. 2020-10-11 [2021-07-06]. （原始内容存档于2021-07-11） （中文）.  今日起，珠海长隆站将短期停运！最新出行攻略→. 观海融媒. 2023-12-19 [2024-01-09]. （原始内容存档于2024-01-09）.  李志文. 新列车运行图10日起实施，广州南站列车开行有这些变化. 羊城晚报. 2024-01-09 [2024-01-11]. （原始内容存档于2024-01-11）.  深合區往來珠海市區更便捷 珠海站往返橫琴站「小交路」開通. 力報. 2024-01-11 [2024-01-12]. （原始内容存档于2024-01-24）.  钟丽婷. 首开云浮东至深圳站、佛山西至珠海长隆动车. 南方都市报. 2021-06-21 [2024-02-03]. （原始内容存档于2021-06-21）.  陈秀岑. 1月10日起，横琴站增开往返广州南站列车班次. 珠海传媒集团. 2024-01-09 [2024-02-03]. （原始内容存档于2024-02-03）.  粤港澳大湾区今年第一条新铁路线开通. 中国铁路广州局集团. 2024-02-03 [2024-02-03]. （原始内容存档于2024-02-03） –通过官方微信公众号.  記者觀察 澳門輕軌擬10月通橫琴 為粵港澳跨境銜接提供借鑒. 文匯報. 2024-08-06 [2024-08-11]. （原始内容存档于2024-08-11）.  假日安排｜“暑”不尽的精彩就在C7787次列车！. 广州南站. 2022-08-12 [2024-02-03]. （原始内容存档于2024-02-03） –通过官方微信公众号.  维基共享资源上的相關多媒體資源：珠機城際鐵路