華翠大橋

華翠大橋，為跨越新店溪的公路橋樑之一，位於臺灣的臺北市萬華區與新北市板橋區之間。此路廊以前是臺灣總督府鐵道部（臺灣總督府交通局鐵道部的前身）於1901年（明治34年）2月完成的臺灣鐵路管理局縱貫線新店溪橋。1992年台鐵「五大橋梁重建工程」之雙線上承式預力梁新店溪橋重建完成並通車，即為現今華翠大橋的前身。 第一代橋：清代鐵路由台北向南出發後，原本是以淡水河橋（今臺北大橋前身）渡河，前往桃園，1895年日本統治台灣後繼續沿用，但1897年8月初，因颱風侵襲沖毀淡水河橋，於是臺灣總督府鐵道部決定修改鐵路路線，改經由艋舺（今萬華）跨越新店溪南下桃園，當時新店溪橋建設費229,599日圓，由台北改良線事務所於1900年1月開工，總長368.5公尺，為14孔跨度24.4公尺的上承式鋼鈑梁橋，澤井組承包興建，施工期間曾遭遇洪水破壞，導致人員傷亡，1901年2月20日橋梁建成，並隨台北至桃園間新鐵路於同年8月25日通車而啟用。 第二代橋：臺灣總督府交通局鐵道部自1927年開始，將台北～竹南間單線鐵路擴建為複線鐵路 ，其中萬華～板橋段複線工程包含新建第二代橋（在第一代橋下游側）。二代橋總長368公尺，1932年竣工，並於1935年10月1日隨著萬華～板橋間複線鐵路通車而啟用，做為上行線橋梁，原第一代橋則改為下行線橋梁。 重大事故：二戰後的1948年5月28日下午，行經新店溪橋的南下第29次列車，因乘客攜帶危險可燃物導致車廂失火，造成多人傷亡。 改良：台鐵局戰後多次抽換更新第一代橋（下行線橋）鋼鈑梁，施工期間以第二代橋（上行線橋）單線雙向行車，部分列車微調時刻，甚至停駛： 1954年9月25日～10月2日，抽換第9與第11孔鋼鈑梁。 1955年1月7日～14日，抽換第10與第12孔鋼鈑梁。 1959年7月16日～20日，抽換兩孔鋼鈑梁。 1961年2月25日～28日，抽換兩孔鋼鈑梁。 1963年7月23日～25日，抽換鋼鈑梁。 災害改建：1981年6月21日凌晨， 裘恩颱風挾帶豪雨洪水衝擊，第一代橋（下行線橋）第9號橋墩傾斜、軌道彎曲，路線中斷，列車暫以二代橋（上行線橋）單線雙向行車，台鐵局緊急在6月27日上午6時30分完成橋梁兩端橫渡線，縮短列車交會時間。事後台鐵局拆除一代橋第6、7、8、9號橋墩，另建新墩，同年12月完工，新店溪橋恢復雙線行車。 1930年代由昭和橋（今光復橋前身）橋下遠望「新店溪橋」列車（洪長庚 攝）。 1935年「新店溪橋」的列車（洪長庚 攝）。 第三代橋：由於第一代新店溪橋老舊，台鐵局提出「五大橋梁重建工程」，在二代橋下游17公尺重建新橋，由中鼎工程公司設計、興松有限公司承包工程，自1983年12月26日開工，橋位配合防洪計畫提高3.54公尺，為全長701公尺之雙線橋梁，下部結構為大口徑反循環基樁與ㅠ型橋墩，上部結構分別為跨度26公尺上承式預力梁19孔、14.2公尺上承式預力梁10孔、13公尺上承式合成梁5孔。新橋原訂1985年中完工，但開工後水中基樁打設困難及障礙物清除不易，復又經過4次變更設計，並衍生長期停工、展期、追加預算等，在拖延6年多之後，終在1992年1月27日清晨5時22分切換上行線通車與停用第二代橋，同年5月31日完成下行線切換通車（鋪設傳統道碴式軌道）且停用第一代橋，為今日華翠大橋的前身。由於工期長達8年餘，故迭遭議論是否有特權介入工程、或質疑招標制度是否合理。 台鐵五大橋梁重建工程之「新店溪橋」，1992年5月雙線通車。 臺北鐵路地下化萬板專案工程期間，「新店溪橋」南北兩端小幅度改線，另築臨時軌便線橋及引道。 1999年7月21日中華民國交通部完成萬華車站至板橋車站以南之臺北鐵路地下化工程後，鐵路第三代新店溪橋停用，由臺北市區地下鐵路工程處（交通部鐵路改建工程局的前身）於同年9月15日起動工改建，中興工程顧問（股）公司設計、榮民工程（股）公司承包，預力梁拆換為鋼構箱梁與Ｉ型梁、修補橋墩、更新支承座與改建部分帽梁等，並將橋面拓寬為18.5公尺，以應未來公路橋梁使用之需，而橋名則在2001年4月17日由臺北縣政府（今新北市政府）及臺北市政府協調更名為「華翠大橋」。華翠大橋2001年8月16日第一階段新店溪下游側橋面（北橋）通車，並連接原地面鐵道改建的萬華艋舺大道與板橋縣民大道，讓臺北市萬華區的車輛可以行經華翠大橋直通新北市板橋區。隨後該橋新店溪上游側橋面（南橋）於2002年7月27日完成，使該橋雙向各2車道全線通車。 華翠大橋全長654公尺，採用簡支箱型鋼梁兩支，短跨距設計，保留了原來鐵路橋的特徵。因橋面較窄，目前僅准行駛250 CC以上機車與汽車，無機車道與自行車道。 從萬板大橋望向華翠大橋。 華翠大橋保有部分台鐵重建「新店溪橋」後的原橋墩。 新店溪 臺北鐵路地下化專案 五大橋梁重建工程 交通部鐵路改建工程局YouTube頻道. 《華翠大橋工程簡介》. 2018年3月30日 [2019年7月26日]. （原始内容存档于2020年2月12日）.  交通部. 中華民國80年《交通年鑑》. 臺北市. 1992年: 頁331.  《三重市志續編》下冊. 三重市公所 (國家圖書館 臺灣記憶). 2005年: 頁338-345、453-461 [2022-01-22]. ISBN 986000904X. （原始内容存档于2022-01-22）.  〈風水害詳報 淡水橋流失〉. 《臺灣日日新報》. 1897年8月10日: 第2版.  《臺灣鐵道史》中卷（未定稿）. 臺北: 臺灣總督府鐵道部. 1911年3月25日，日本國立國會圖書館數位典藏: 頁141 [2020年5月15日]. （原始内容存档于2020年8月6日） （日语）.  请检查|date=中的日期值 (帮助) 蔡龍保. 《推動時代的巨輪：日治中期的臺灣國有鐵路（1910－1936）》 二版一刷. 臺北市: 臺灣書房. 2007年7月. ISBN 978-986-6764-00-4.  臺灣省行政長官公署統計室. 《臺灣五十年來統計鐵路局概況》 表425〈省營鐵路主要橋樑〉，民國三十五年五月 (xls). 臺灣省行政長官公署. 1946. （原始内容存档于2017-04-01）. 台灣研究網路化 中央研究院 〈全島縱貫複線 按昭和十年度開通 僅殘萬華臺北間工事〉，《臺灣日日新報》第11694號，1932年10月28日，漢文夕刊4版。 第五款 工事 第四章 建設工事 第一節 縱貫鐵道複線其ノ他工事. 臺灣總督府交通局鐵道年報. 第34(昭和7年度). 臺灣總督府交通局鐵道部 (國立國會圖書館 數位典藏). 1933年: 頁58 [2022-01-22]. （原始内容存档于2022-01-10）.  〈板橋萬華間の複線運轉 十月一日から〉，《臺灣日日新報》第12748號，1935年9月26日，第7版。 第五款 工事 第三章 鐵道建設改良工事 第一節 縱貫鐵道複線其他工事. 臺灣總督府交通局鐵道年報. 第37(昭和10年度). 臺灣總督府交通局鐵道部 (國立國會圖書館 數位典藏). 1936年: 頁66–67 [2022-01-22]. （原始内容存档于2022-01-10）.  溫文佑. 〈戰後台灣鐵路史之研究——以莫衡擔任鐵路局長時期為例（1949－1961）〉. 國立政治大學台灣史研究所碩士論文. 2010年10月: 頁121–125.  蔡仁輝. 《閒話臺鐵五十年》. 蔡吳春月. 1996年11月2日: 頁11–13.  火車失火後聞或死于水火或死于頭身四散，慘不忍視！鐵路當局開始辦理善後. 民聲日報 (國立公共資訊圖書館 數位典藏服務網). 1948-05-30: 頁4 [2022-01-22]. （原始内容存档于2022-01-08）.  〈新店溪橋 換樑工程 昨已竣事〉，《徵信新聞》，1954年10月3日，第1版。 新店溪橋換梁工竣. 民聲日報 (國立公共資訊圖書館 數位典藏服務網). 1954-10-03 [2022-01-22]. （原始内容存档于2022-01-22）.  〈新店溪橋換梁 下行鐵路線 明起停一週〉，《聯合報》，1955年1月6日，第3版。 〈鉄路縱貫線上 新店溪橋抽換鋼樑〉，《聯合報》，1959年7月16日，第2版。 〈縱貫鐵路新店溪橋 明起四天抽換鋼樑 部分列車停開改時〉，《徵信新聞報》，1961年2月24日，第3版。 〈新店溪橋換樑 萬華下行線 封鎖62小時〉，《聯合報》，1963年7月23日，第2版。 〈縱貫鐵路板橋萬華間 第九座橋墩傾斜〉，《聯合報》，1981年6月22日，第3版。 〈新店溪上鐵橋 完成橫渡通車〉，《聯合報》，1981年6月28日，第3版。 臺灣省文獻委員會. 《重修臺灣省通志》卷四經濟志交通篇（第一冊）. 南投縣. 1993年1月15日: 頁313.  洪致文，《台灣鐵道文化志：解讀鐵道王國的文化密碼》，遠足文化，2011年5月，頁61，ISBN 978-986-6731-70-9。 臺灣老風景猜猜樂第六彈：老鐵路橋 （页面存档备份，存于互联网档案馆）2010年12月25日，「飛行機の測候所」（洪致文部落格）。 〈新店溪橋使用年久 鐵路局擬改建新橋〉，《聯合報》，1981年6月27日，第7版。 壽俊仁 (编). 《臺灣鐵路百週年紀念》. 臺灣鐵路管理局 (臺北市: 國家圖書館 臺灣記憶). 1987: 頁304～306.  〈縱貫鐵路兩大橋完工無期 火車將就走危橋〉，《聯合報》，1989年11月14日，第4版。 嚴啟昌. 《鐵路新店溪橋重建工程》 (PDF). 《臺灣公路工程》月刊 (臺北市: 交通部公路總局). 2011年1月, (第37卷 第1期): 頁1–4 [2022-03-27]. （原始内容存档 (PDF)于2022-03-08）.  交通部. 中華民國78年《交通年鑑》. 臺北市. 1990年10月10日: 頁383.  〈新店溪大漢溪橋重建 逾期兩年迄未完工 列車續駛兩舊橋安全堪虞〉，《聯合報》，1987年7月28日，第7版。 〈新店溪橋 完工期限再延一年〉，《聯合報》，1989年11月15日，第6版。 交通部臺灣鐵路管理局. 大事紀要. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國81年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁371. 1993年6月 [2022-03-27]. （原始内容存档于2021-11-22）.  〈好事多磨？工程延宕近7年 新店溪橋西主線 今通車〉，《聯合晚報》，1992年1月27日，第4版。 〈重建新店溪橋 特權包庇？ 省議員指正歷歷 鐵路局允完工後究責〉，《中國時報》，1992年8月1日，第13版。 〈新店溪橋招標制度不合理〉，《聯合晚報》，1991年10月23日，第4版。 交通部鐵路改建工程局於2018年6月11日與交通部高速鐵路工程局合併為交通部鐵道局 交通部鐵路改建工程局：《萬板紀要》第四輯，臺北市，2005年12月，頁166～170、770、773、777。 〈萬板幹道單向通車 沿線建物翻身〉，《自由時報》，2001年8月17日，第12版。 台北縣政府. 台北縣縣民大道、華翠大橋通車. 2002-08-22 [2013-10-02]. （原始内容存档于2013-10-04） （中文（臺灣））.  交通部鐵路改建工程局萬華板橋鐵路地下化工程專案 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 廖耀宇. 河濱漫步看橋樑 (PDF). 技師期刊第61期. 2012年10月 [2014-05-16]. （原始内容 (PDF)存档于2014-05-21） （中文（臺灣））.  華翠大橋- 日文維基