河谷線

愛民頓輕鐵河谷線（英語：Valley Line）是位於加拿大亞伯達省省會埃德蒙顿的輕軌運輸系統路線，由埃德蒙顿運輸服務營運。第一期路網起自愛德蒙頓市區（英语：Downtown Edmonton）的102街站，終於米爾伍茲市中心（英语：Mill Woods Town Centre, Edmonton）的米爾伍茲站（英语：Mill Woods stop），呈現西北－東南走向，並可於邱吉爾站轉乘首都線。第一期路網於2016年4月22日動工，原先預計2020年開通，後因故延至2023年11月4日開通。第二期路線於2022年開始建設，主要呈西北至西南，預計2028年完工。整條線完工後，河谷線每天預計將服務超過10萬名通勤者。 此路線與其他路線有些不同，在車輛配給上使用原先為艾靈頓輕鐵設計的龐巴迪運輸Alstom Flexity Freedom。 2019年9月市政府原先宣布該線路段預計延後原訂時間之一年後的2020年12月開通。 2019年12月，TransEd在塔瓦蒂納橋北護堤下發現一塊汽車大小的混凝土後將工期推遲到2021年。該線路的竣工隨後推遲至2021年末，並接續推遲至2022年春季，然後再次被延滯至2022年7月才得以繼續工程。 2022年8月10日，埃德蒙頓市政府和TransEd宣布再次推遲。主要推遲原因為7月中旬的檢查時發現線路高架部分的三個支撐橋墩出現裂縫。後經過檢測後發現路線上45個橋墩中共有30個橋墩出現裂縫。初步評估判斷意外原因為橫向熱膨脹導致。後來經過評估分析確定是為鋼筋結構不足。2023年1月3日，裂縫支柱的結構修復完成，市政府宣布測試範圍擴大到線路全路段。 2023年6月26日，因部分信號電纜發現鏽蝕情況，TransEd宣布更換管道中140公里（87英里）的信號電纜。工程預計於八月底完成從市中心到懷特瑪德道（Whitemud Drive）的工程。米爾伍茲站以南的剩餘路段原定於線路開通後的夜間進行。2023年10月24日，埃德蒙頓市宣布該線路將於2023年11月4日恢復測試並獲得獨立認證機構提交最終批准後開通。首班列車隨後於當天早上5點15分從米爾伍茲站出發。 作為27公里（17英里）河谷線的一部分，路易斯農場擴建工程（包括西埃德蒙顿商场）正處於施工早期階段。 於2010年愛德蒙頓市議會批准之方案，輕軌河谷線西部延伸段將從市中心沿著104大街和史東尼平原路延伸至156街，並接續156街向南延伸至彌多拉克衛生和購物中心。往後路線沿著87大街延伸至西愛德蒙頓商場及週邊地區。 2016年，河谷線西段透過加拿大政府公共交通基礎設施基金（PTIF）獲得資金，並且用於審查2013年完成的初步設計。該資金亦用於確定最合適的項目交付方法的工作並製定建設資金的商業案例。 加拿大政府為河谷線西段擴建項目提供了約9.48億加幣，且艾伯塔省政府於2020年承諾為該項目提供約10.4億加幣。截至2020年，埃德蒙頓市政府於擴建預計總成本共約26.7億加幣，並定標Marigold基礎設施公司承包河谷線西段；現今正在進行地下公用設施搬遷和沿線土地清理等準備工作。該線路已於2022年5月27日正式開工建設，預計2028年竣工，主要呈西北至西南走向。其中將會服務西埃德蒙頓商場和路易斯農場區域，且將配入現代Rotem的車輛。 河谷線輕軌為每10分鐘一班，高峰時段每5分鐘一班。初班車自西側端站於5:15從102街車站開始發車。下行（自米爾伍茲站出發）之列車則為週一至週五於早上5:00發車、週末早上5:15發車。路線末班車則為凌晨1:00和週日中午12:30分別從兩個端點出發。 FLEXITY Freedom (PDF). Bombardier Transportation. [2013-05-01]. （原始内容 (PDF)存档于2014-09-06）.  Valley Line - West. Edmonton.ca. [2019-02-02]. （原始内容存档于2021-06-23）.  Karen Bartko. Alberta uses carbon tax revenue to turn $176M Valley Line LRT loan into grant. Global NEWS. 2017-09-15 [2023-11-17]. （原始内容存档于2023-12-23） （英语）.  Operations and Maintenance Facility (PDF). City of Edmonton. [2023-12-01]. （原始内容 (PDF)存档于2021-05-28） （英语）.  Valley Line West LRT. majorprojects.alberta.ca. Government of Alberta. [2021-09-17].  Valley Line LRT Animation. City of Edmonton. 2013-12-03 [2015-06-16]. （原始内容存档于2021-01-25）.  Valley Line (SE to West LRT): Mill Woods to Lewis Farms. Edmonton Transit System. 2015 [2015-06-16]. （原始内容存档于2016-02-09）.  Bartko, Karen. Valley Line LRT construction to start April 22, says new website. Corus Entertainment Inc. Global News Edmonton. 2016-04-12 [2016-05-01]. （原始内容存档于2023-11-12）.  Opening of Valley Line Southeast LRT delayed again as first train crosses Tawatinâ Bridge - Edmonton | Globalnews.ca. 2021-12-22 [2022-12-08]. （原始内容存档于2021-10-12）.  Hunt, Stephen. 'The most Edmonton experience I've ever had': Hundreds of transit lovers show up to ride first Valley Line train. CTV News Edmonton（英语：CTV News） (Bell Media). 2023 [2023-11-04]. （原始内容存档于2023-11-12）.  EllisDon -Edmonton Valley Line LRT. （原始内容存档于2011-10-25）.  Bombardier Wins Order to Supply Light Rail Transit System for City of Edmonton's Valley Line in Canada. Bombardier Transportation. [2016-02-12]. （原始内容存档于2016-02-16）.  Cook, Dustin. City of Edmonton selects Hyundai Rotem Company to provide 40 light-rail vehicles for Valley Line West LRT. Edmonton Journal. 2021-11-10 [2021-11-10]. （原始内容存档于2022-08-19）.  Edmonton's Valley Line Southeast LRT set to open Nov. 4. CBC. 2023-10-24 [2023-10-25]. （原始内容存档于2023-11-03）.  Valley Line LRT Maps. City of Edmonton. [2017-07-09]. （原始内容存档于2021-06-18）.  维基共享资源上的相关多媒体资源：河谷線 Valley Line （页面存档备份，存于互联网档案馆）河谷線資訊 YouTube上的Valley Line LRT 愛德蒙頓市政府提供的河谷線第一期路網模擬動畫。 YouTube上的Valley Line West LRT 愛德蒙頓市政府提供的河谷線第二期路網模擬動畫。