黄蒲高速公路

黄龙至蒲城高速公路，简称黄蒲高速，是中国国家高速公路网纵向并行线榆蓝高速公路（G6521）的重要路段，也是陕西省“2367”高速公路网联络线之一“黄渭线”的组成部分。线路起于延安市黄龙县石堡镇安善村，顺接延黄高速公路，经洛川县石头镇、白水县史官镇、雷牙镇、冯雷镇、蒲城县罕井镇、上王乡，止于蒲城县城东约2.5公里的转弯村，与渭蒲高速公路起点相接。全长80.090公里，采用BOT模式建设运营。总投资75.385亿元人民币。于2020年12月23日全线正式通车，结束了黄龙县不通高速公路的历史，使延安市实现了“县县通高速”的目标。 线路全长80.09公里，其中黄龙至白水段长45.962公里，白水至蒲城段长34.128公里，全线采用双向四车道高速公路标准，路基宽度26米，其中雷牙立交至史官南立交段10.351公里，与合铜高速公路共线，采用双向六车道标准建设，路基宽度33.5米。设计时速100公里/小时。全线设互通立交7处，匝道收费站5处，服务区2处，停车区1处。全线共设隧道1座，桥梁13120米/72座，最高墩达131米，桥隧比17.4%。 洛河大桥：全长1538米，跨越洛河，采用预应力混凝土结构，跨径布置为：13×40米箱梁+（65+3×120+65）米刚构连续梁+13×40米箱梁，下部结构为薄壁空心墩及柱式墩、桩基础，最大桩长20米，承台体积为11.6×11.6×5米，最大墩高131米，最大桥高142米。2018年3月1日开工，2020年10月5日全线贯通。 石堡川河大桥：全线最长的特大桥，跨越石堡川河，全长1538米，最大桥高136.9米，主桥最大墩高129米。全桥结构形式：主桥上部为（65+4×120+65）米预应力混凝土连续刚构，下部为单薄壁空心墩，钻孔灌注桩基础；引桥上部为（3×40）+5（4×40）米预应力混凝土箱梁，下部为柱式桥墩及空心墩，钻孔灌注桩基础；桥台为肋板式、柱式桥台，钻孔灌注桩基础。于2018年9月18日全桥贯通。 洛窑科隧道：全线唯一一座隧道，进口位于黄龙县龙尾湾村以南，出口位于店子河村以北。为双向四车道分离式隧道，设计速度80公里/小时，限高5米。人行横洞宽度2.2米，车行横洞宽度4.0米。复合式衬砌，端墙式洞门，纵向坡度为-1.2/1370。左线全长1370米，最大埋深160米；右线全长1485米，最大埋深166.8米。于2018年4月3日正式开工，2019年7月22日左洞贯通。 2012年11月，吉林省长城路桥建工有限责任公司与陕西鑫昱置业公司组成的联合体，在省级蒲白黄高速公路项目工程招标中成功中标。2013年6月，黄蒲高速公路被升级纳入国家高速公路网。7月5日，陕西省白水县人民政府与吉林省长城路桥建工有限责任公司签订《黄渭线黄龙至蒲城段公路BOT项目投资合同书》，双方约定按照投标书、陕西省人民政府复函、中标书以及各会议纪要所承诺的条件建设上述项目，工期4年，并就违约责任做出约定。9月12日，白水至蒲城段正式开工。10月15日，吉林省长城路桥建工有限责任公司出资设立陕西蒲白黄高速公路建设管理有限责任公司（简称“蒲白黄公司”）。12月5日，蒲白黄公司与渭南市人民政府签订了《黄渭高速白水至蒲城段高速公路BOT特许经营权合同》。2014年3月14日，蒲白黄公司与中核西北建设集团有限公司签订了白水至蒲城段施工总承包合同。 根据《黄渭线黄龙至蒲城段公路BOT项目投资合同书》约定，项目资金由企业自筹、银行贷款、国家补助三部分组成，其中投资总额中，企业自筹35.54%作为项目资本金，64.46%的项目资金通过银行贷款和国家补助解决。2015年10月22日，蒲白黄公司向陕西省发改委报送“专项基金申请”获批。11月27日，国家开发银行批复的8.75亿元专项建设基金全部付至渭南城市投资集团有限公司的账户，为确保专款专用，该资金受渭南市政府国资委监督管理。然而，在国家资金拨付前的11月20日，渭南市交通局以“投资人资金筹措不力等原因”为由，停工了该项目。据渭南市交通局于2016年11月9日给渭南市政府专项基金使用流程请示（渭交字〔2016〕161号）的文件显示，8.75亿元国家专项建设基金被转入渭南市交通局账户，交通局又将这笔基金转入新组建的陕西渭黄公路建设有限责任公司账户。而作为项目建设主体的蒲白黄公司最终未能取得该项资金，致使项目陷入停滞。 2017年4月10日，渭南市政府公告，以投资方资金不足为由，单方面宣布终止蒲白黄公司取得并已经实施投资建设的黄渭高速白水至蒲城段BOT项目《特许经营合同》约定的特许经营权及投资建设权。9月22日，渭南市交通局作为招标人就该BOT项目重新进行招标，招标公告称：因原投资人原因，渭南市人民政府和白水县人民政府已依法终止与原投资人相关协议和合同。中铁二十局集团有限公司和新余铁建广融投资合伙企业组成的联合体于2017年10月13日中标，成立陕西黄蒲高速公路有限公司负责建设运营，收费期30年，建设期36个月。后经新闻媒体调查，当时中铁二十局被列入失信被执行人名单，完全不具备此次项目的投标人资格；而联合体中的新余铁建广融投资合伙企业，属于一家注册地址失实、无办公场地及人员的虚假注册公司。 2020年1月20日，黄蒲高速公路白水至蒲城段正式建成通车。4月，黄蒲高速公路项目获评2019年陕西省平安工地省级“示范工程”。10月10日，全线72座桥梁全部贯通。12月19日，陕西省人民政府以陕政函〔2020〕176号文件批复了黄龙至蒲城高速公路设站收取车辆通行费等有关问题。12月23日，黄蒲高速公路全线建成通车。 2022年7月28日，陕西黄蒲高速公路有限公司与中铁建公路运营有限公司共同签署了委托运营协议，黄蒲高速公路项目运营权正式移交。 黄龙至蒲城高速公路收费期限暂定10年，自2020年12月23日至2030年12月22日。待暂定期限到期时，最终核定该项目收费年限。若国家公路收费政策调整，从其规定。 大件运输车辆的道路收费标准和桥隧加收标准，以1类货车收费标准为基数，7轴收费系数为7，7轴以上按每增加一轴增加收费系数1，依此类推，最高至15轴。15轴以上收费系数统一按15轴执行。 左瑞. 陕西黄蒲高速全线通车 收费标准公布. 人民网. 2020-12-23 [2022-12-04]. （原始内容存档于2022-12-05）.  国家高速公路榆蓝线（G65E）陕西境黄龙至蒲城公路BOT项目第三方检测服务招标招标公告. 陕西省公共资源交易中心. 2018-06-20 [2022-12-05]. [失效連結] 白水至蒲城高速公路开工. 渭南市对外经济技术合作局（外事办）. 2013-09-17 [2022-12-04]. （原始内容存档于2022-12-05）.  黄蒲高速公路全线72座桥梁全部贯通. 延安日报. 2020-10-12 [2022-12-04]. [失效連結] 史王萍. 穿山越壑筑坦途 贯通南北惠民生——国家高速公路榆蓝线黄龙至蒲城（黄蒲）高速公路全线通车. 渭南日报. 2020-12-25 [2022-12-04].  陈黎. 二公司黄蒲高速控制性工程洛河特大桥首桩开钻. 中铁二十局集团有限公司. 2018-03-02 [2022-12-04].  黄蒲高速公路洛河特大桥全线贯通. 渭南市交通运输局. 2020-10-09 [2022-12-04]. （原始内容存档于2022-12-05）.  侯建宏. 四公司黄蒲高速石堡川河特大桥18号墩桩基ZA1浇筑完成. 中铁二十局集团有限公司. 2018-06-20 [2022-12-05].  陶柯宇. 好消息！黄蒲高速石堡川河特大桥全幅贯通. 陕西网. 2020-09-20 [2022-12-05].  弓娜、王向会. 黄蒲高速项目唯一的隧道正式进洞施工. 中铁二十局集团有限公司. 2018-04-04 [2022-12-05].  舒娜、弓娜. 四公司黄蒲高速公路洛窑科隧道左洞顺利贯通. 中铁二十局集团有限公司. 2019-07-23 [2022-12-05].  陈林、党志学. 白水黄渭高速试验段建设如火如荼 2015年建成通车. 中共渭南市委党校. 2013-11-28 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-12-05）.  毛毛、宇林. 75亿BOT项目一波三折 黄渭高速命运多舛. 西安商网. 2018-03-22 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-12-05）.  烟火落半. 举报渭南市人民政府、渭南市交通局违规截留国开行8.75亿专项基金. 新浪网. 2018-04-17 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-12-05）.  黄龙至蒲城高速公路. 渭南市交通运输局. 2019-11-01 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-12-05）.  75亿的陕西高速公路工程 中标者竟是20平方米燃气用品店. 西安商网. 2017-12-29 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-12-05）.  雷恺. 黄蒲高速公路白水至蒲城段建成通车. 央广网. 2020-01-20 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-11-21）.  黄蒲高速获评省级平安工地“示范工程”. 渭南日报. 2020-04-23 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-12-05）.  关于国家高速公路榆蓝线（G65E）黄龙至蒲城高速公路设站收取车辆通行费等有关问题的批复. 陕西省人民政府. 2020-12-28 [2022-12-05]. （原始内容存档于2022-12-05）.  黄蒲高速公路委托运营正式落地. 中铁二十局集团有限公司. 2022-07-30 [2022-12-05].