河內都市鐵路2A號線

河內都市鐵路2A號線（越南语：Tuyến số 2A／線數2A*/?），又稱吉靈－河東線（越南语：Tuyến Cát Linh – Hà Đông／線吉靈－河東），是越南河內都市鐵路路線之一，也是該國第一條城市軌道交通線路，在2021年11月6日通車。路線全長約13公里（8.1英里），設站12座，全線為高架鐵路，呈東北－西南走向，連接棟多郡、青春郡和河東郡。本路線屬由中華人民共和國援建，採用中國製造的電動列車和信號系統。 2A號線的建設規劃至少可以追溯到1998年。中鐵六局集團在2004年為這條線路完成可行性研究之後，越南政府決定與中國合作推進這個項目，並於2011年舉行動工典禮。這個項目在施工期間遇到工業意外、超支、徵地等問題的困擾，列車和高架橋的設計也在社會上引起爭議。2A號線呈東北－西南向，起於河內市棟多郡吉靈坊，駛向西南方之後先轉入蘇瀝江北岸，向東駛向青春郡，然後折向西南方，最終抵達河東郡安義坊；將來可能還會延伸到彰美縣春梅市鎮。 越南政府在1998年批准的《河內首都至2020年總體規劃》調整方案，以及2002年越南交通運輸部提出的計劃均提議河內市興建一條都市鐵路（軌道交通線），連接河內市和河西省河東市（2008年併入河內市）。2004年10月，中鐵六局集團向越南政府呈交《河內－河東高架鐵路建設工程可行性研究報告》，並與越南鐵路局簽訂協議，合作建設河內－河東線項目。根據2008年中越兩國簽訂的協議，2A號線投資總額為5億5286萬美元，其中4億1900萬美元為中方提供的优惠贷款及买方信贷（由中國進出口銀行發放），其餘1億3386萬美元出自越南政府的對應資金。 2A號線在2011年10月10日動工，承建商為中鐵六局集團。項目施工期間曾引起公眾和技術專家的安全疑慮，原因是：一、項目工地曾發生多宗工業意外，引致一名途人死亡，多名途人受傷，二、2A號線高架橋的設計起起伏伏（實際上是節能設計）。另外這個項目還出現超支的問題，直至越南政府在2017年和中國進出口銀行簽訂追加貸款的協議之後才得到解決。影響項目進度的問題還包括徵地、設計變更等。2A號線的高架橋在2015年10月合攏，主體工程也在2017年11月基本完成。2A號線在2018年7月完成正线送电和热滑测试，並於9月20日至12月30日期間完成试运行。 2A號線原訂在2015年6月完工，後來完工日期一共延遲了10次，原因包括剩餘的工程細節未完成、駕駛員資格未獲許可、交接進度延誤等。越方在2019年提出12項理由，指責中鐵六局提出的初版基礎設計粗糙，而且欠缺以總承包合約的形式執行項目的經驗和管理能力，是2A號線進度延誤的原因之一，當地網民卻質疑當局逃避責任。 2020年12月，越南登檢局根據法國顧問的安全評估結果，確認列車能夠安全運行，同時法國顧問開始和中鐵六局、深圳市地鐵集團合作，進行另一次為期20天的试运行，檢查2A號線的各項設施、設備；受2019冠狀病毒病疫情影響，這次測試工作需要延遲進行。2021年1月法國顧問呈交檢驗報告書，提出16項建議，着承辦商改善。2A號線隨即在3月底進入驗收階段，並於4月獲發安全認證證書。交通運輸部在5月完成竣工驗收工作，驗收結果於同年10月獲國家檢查委員會通過。最終，交通運輸部於11月6日把2A號線移交給河內市人民委員會（市政府），使項目能夠投入運行。通車後首15天為免费运营期，期間本線共招待乘客380,510人次，之後才開始收費。正式的落成典禮則於2022年1月13日舉行。 河內都市鐵路2A號線電動列車共有13列，為B1型車4輛編組，由北京地鐵車輛裝備（京車公司）和交控科技合組的財團製造。京車公司和北京交控在2015年投得2A號線電動列車的生產合約，樣板車也在2015年10月進行展示活動，不過期間曾經有河內市民批評列車的外觀和內部設計欠佳。第一列實體列車在2017年2月運抵河內市，其餘列車也在2018年3月之前陸續送抵車廠。 列車外觀呈「鼓」型，呈綠、銀色，車頭印有河內市市徽和越南文「吉靈－河東」字樣。一列列車共有4節車廂，每節車廂設有4道門。其中首、尾兩節車廂為拖車，長20米，設有駕駛室和42個座位，定員250人，最高載客量354人；中間兩節車廂為動車，長19.5米，設有36個座位，定員230人，最高載客量327人。整列車長79米，高3.8米（從路軌到車頂），最大寬度2.8米，定員960人，最高載客量為1326人，每小時單向載客量（英语：passengers per hour per direction）約為28500人。列車的最高時速為80公里，平均運行時速大於或等於35公里。車廂內設有LED路線圖、優先座、輪椅專用位等設施。 2A號線採用第三軌供電，以750伏特直流電驅動列車運行，列車上的8個電動機會把第三軌輸送的電力轉換成三相交流電。本線路採用交控科技提供的移動閉塞式列車自動控制系統（ATO），設計和建設標準為列車運行自動化等級的第2.5級，列車操作由車務控制中心負責監控。2A號線的車廠位於河東郡富良坊，佔地約19.6公頃（0.196平方公里），設有車務控制中心、訓練設施和維修設施。 2A號線全長13.08公里，全線為高架鐵路。起點站吉靈站位於棟多郡吉靈坊吉靈路和講武路的交界，列車駛出吉靈站後，首先會沿着豪南路、棟多湖上方的高架橋和郎路駛向西南方，然後轉向西南方的蘇瀝河河岸，再越過蘇瀝河，駛向西南方的阮廌路、陳富路和光中路，越過國鐵線之後，最後駛進位於新河東客運站附近的終點站——安義站。2A號線遠期將沿國道6號向西南方延伸至彰美縣春枚市鎮（越南语：Xuân Mai (thị trấn)）。 中、越兩國傳媒又稱為「吉靈－河東城鐵」、「吉靈－河東輕軌」、「吉靈－河東鐵路」、「吉靈－河東高架鐵路」等。 王健. 越南河内吉灵-河东城铁施工进度慢原因解读. 中国日报 (河内). 2016-03-03 [2019-03-20]. （原始内容存档于2016-03-04）.  王迪; 黄朝晖. 通讯：中越合作河内轻轨背后的汗水. 河内. 新华社. 2018-09-25 [2019-03-20]. （原始内容存档于2018-09-25）.  Tiến Hiếu; Huy Hùng. Người dân Thủ đô hào hứng với tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Báo Tin tức (Hà Nội Mới). 2018-08-11 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-02-28） （越南语）.  Phan Văn Khải. Quyết định 108/1998/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hà Nội: Bộ Tư pháp. 1998-06-20 [2017-09-12]. （原始内容存档于2017-09-12） （越南语）.  Kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông đô thị Hà Nội. VnExpress.net (Tiền Phong). 2002-06-14 [2018-03-15]. （原始内容存档于2019-01-22） （越南语）.  Hoàn thành báo cáo khả thi tuyến đường sắt trên cao Hà Nội - Hà Đông. Hà Nội Mới (Việt Báo). 2004-10-23 [2017-12-26]. （原始内容存档于2017-12-26） （越南语）.  Lê Mạnh Hùng. Quyết định 3899/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông. Hà Nội: Bộ Giao thông vận tải. 2008-12-26. （原始内容存档于2019-01-22） （越南语）.  助力发展 中国打造越南首都河内首条轻轨. 河内: 中国中央电视台. 2017-11-11 [2018-03-14]. （原始内容存档于2019-01-06）.  Chinese-funded urban rail line in Hanoi blasted for wavy railroads. Tuoi Tre News. 2015-06-26 [2018-01-07]. （原始内容存档于2018-01-08）.  王善涛. 中国进出口银行与越南签署河内轻轨二号线项目贷款协议. 央视网. 2017-05-13 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-01-06）.  Đoàn Loan. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể chậm tiến độ thêm 11 tháng. VnExpress.net (Hà Nội: Bộ Khoa học Công nghệ). 2017-12-11 [2018-01-07]. （原始内容存档于2018-01-08） （越南语）.  王健. 越南河内轻轨项目吉灵至河东线工程全线架梁合拢. 中国日报. 2016-10-08 [2018-03-14]. （原始内容存档于2019-01-06）.  王迪; 陶军. 中企承建越南首条城市轻轨具备运行条件. 河内: 新华社. 2018-08-02 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-01-06）.  陶军; 王迪. 中企承建越南首条城市轻轨试运行成功. 河内. 新华社. 2018-12-31 [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-01-02）.  Ngọc Mai. 10 lần trễ hẹn, đường sắt Cát Linh- Hà Đông vẫn chờ nghiệm thu. Tiền Phong (Hà Nội). 2021-05-18 [2021-05-26] （越南语）.  Hải Dương. 37 lái tàu đường sắt Cát Linh- Hà Đông chưa được cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị. An Ninh Thủ Đô (Hà Nội). 2019-07-03 [2019-08-15]. （原始内容存档于2019-12-11）.  Tuấn Phùng. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể hoàn thành và có nguy cơ kéo dài. Tuổi Trẻ (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh). 2019-08-10 [2021-04-01]. （原始内容存档于2021-01-28） （越南语）.  Vũ Điệp. 13 đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành kiểm định an toàn. VietNamNet (Hà Nội: Bộ Thông tin và Truyền thông). 2020-12-15 [2020-12-16]. （原始内容存档于2021-11-04） （越南语）.  Đoàn Loan. Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử 20 ngày. VnExpress.net (Hà Nội). 2020-12-12 [2020-12-16]. （原始内容存档于2021-02-08） （越南语）.  Vu Diep; Bat Tuan. Cat Linh-Ha Dong urban railway to be handed over to Hanoi in May. VietNamNet (Hanoi). 2021-04-01 [2021-04-01]. （原始内容存档于2021-04-01）.  Đoàn Loan. 10 năm xây dựng 13 km đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Vnexpress.net (Hà Nội: Bộ Khoa học Công nghệ). 2021-11-04 [2021-11-04]. （原始内容存档于2021-11-25） （越南语）.  First day of commercial operations of Cát Linh-Hà Đông metro line after two-week free trial. Viet Nam News (Hanoi). 2021-11-22 [2021-11-24]. （原始内容存档于2021-11-24）.  河内城市铁路吉灵-河东线项目正式落成. VietnamPlus (河內市). 越通社. 2022-01-13 [2022-04-01]. （原始内容存档于2022-06-22）.  曹政. 京产列车自动控制系统中标越南河内轻轨. 中国新闻网 (北京日报). 2015-01-19 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-01-06）.  Vân Ảnh. Tranh cãi nảy lửa xoay quanh mẫu tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Báo Lao Động (Hà Nội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). 2015-10-30 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-01-06） （越南语）.  Tuắn Phùng. Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Tuổi Trẻ (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh). 2017-02-19 [2017-08-03]. （原始内容存档于2017-08-03） （越南语）.  Sỹ Lực. Toàn bộ 13 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông về tới dự án. Tiền Phong (Hà Nội: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). 2018-03-16 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-01-22） （越南语）.  Bảo An. Bắt đầu trưng bày tàu mẫu Cát Linh – Hà Đông. Tiền Phong (Hà Nội: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). 2015-10-28 [2018-03-14]. （原始内容存档于2016-06-10） （越南语）.  潘福达. 北京名片 闪耀丝路. 北京日报 (北京日报报业集团). 2017-05-15 [2017-12-22]. （原始内容存档于2017-12-22）.  Hồng Xiêm. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hiện đại cỡ nào?. Báo Giao thông (Hà Nội: Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia). 2018-08-23 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-01-06） （越南语）.  Quý Nguyễn. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông có gì đặc biệt?. Kinh tế & Đô thị (Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội). 2018-09-03 [2019-01-06]. （原始内容存档于2019-01-06） （越南语）.  Thanh Huyền. Khởi công xây dựng Depo và toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Báo Công an nhân dân (Bộ Công an). 2011-10-11 [2017-12-26]. （原始内容存档于2017-12-26） （越南语）.  Nguyễn Tấn Dũng. Quyết định số 519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2016-03-31 [2017-05-24]. （原始内容存档于2017-08-24） （越南语）.  城市轨道交通主题 越南主题 维基共享资源上的相关多媒体资源：河內都市鐵路2A號線 河內鐵路獨資責任有限公司 （页面存档备份，存于互联网档案馆）（英文）（越南文）