威尼斯人酒店球體館

威尼斯人酒店球體館（英語：Sphere at The Venetian Resort）是一座位於美國內華達州拉斯維加斯威尼斯人酒店的沉浸式體驗球形場館和娛樂場所。該建築位置靠近拉斯維加斯大道，位於威尼斯人酒店的東側。 該建築的計畫於2018年由麥迪遜廣場花園娛樂公司（英语：Madison Square Garden Entertainment）宣布，並在隔年開始建造。該設施擁有18,600個座位，最初預計於2021年開放。然而，由於COVID-19疫情導致供應鏈中斷，施工工作在2020年4月暫停，並於該年晚些時候重新開始，最終球體館於2023年9月29日正式開幕。 球體館最初被稱為MSG球體館（MSG Sphere），該項目於2018年2月宣布。最初是由麥迪遜廣場花園公司（英语：Madison_Square_Garden_Sports）（MSG）和拉斯維加斯金沙集團作為合作夥伴而共同推出的計畫。球體館的位置規劃在拉斯維加斯大道旁，靠近威尼斯人酒店的東側。拉斯維加斯金沙公司貢獻了佔地18英畝（7.3公頃）的用地供此項目使用。然而，在2022年，阿波羅全球管理收購了威尼斯人酒店，成為了MSG在球體館項目上的新合作夥伴，以取代拉斯維加斯金沙公司。同時，維西地產（英语：Vici Properties）則則購買了威尼斯人酒店和球體館所在土地的所有權。 球體館的設計由博普樂思負責，其內部將擁有世界上最大的LED螢幕。最初，MSG估計該項目的成本為12億美元。然而，由於客戶需求增加等設計變更，該公司在2020年2月宣布成本上升至16.6億美元。隨著時間推移，成本持續增加，最終項目的成本超過了20億美元，這主要是由於2021年-2023年的全球供應鏈危機（英语：2021–2023_global_supply_chain_crisis）和通脹激增（英语：2021–2023_inflation_surge）所導致[16][17]。項目的最終預計成本達到23億美元，成為拉斯維加斯歷史上最昂貴的娛樂場所，超越19億美元的忠實體育場。 球體館的動工儀式於於2018年9月27日舉行，有300人參加，其中包括拉斯維加斯金沙公司的謝爾登·阿德爾森和內華達州州長布萊恩·桑多瓦。報導稱，該館將建有酒吧、私人套房、博物館和零售空間等複合設施。AECOM在2019年2月通過初步協議開始工地上的工作，該公司之前參與了其他幾個體育場的建設項目，包括拉斯維加斯的T-Mobile體育館。基地挖掘工作於2019年3月開始進行，總共挖掘了約11萬立方碼（8.4萬立方公尺）的鈣質層（英语：Caliche）和石灰岩，為建築地基做好準備。2019年6月，AECOM被任命為總承包商，項目最初有400名施工人員，並預計最終將達到1500人。隨後於2019年7月開始進行地下室的建設。 到了2019年10月，施工人員已完成球體館地下室和第一層結構，佔地8萬平方英尺（7,400平方米）。地下室預計將作為公共場所舉辦活動，施工深度達到21英尺（6.4公尺）。截至2019年12月，球體的高度已達到65英尺（20公尺），完成了建築的八層中的第四層。 2020年2月，世界上第四大起重機DEMAG CC-8800履帶起重機被安裝在工地的東北側，用於舉起重型的建築材料，其高度可達580英尺（180公尺）。該起重機以拆解狀態從比利時的泽布吕赫運輸穿越大西洋到加利福尼亚州的懷尼米港，然後使用120輛拖車將其運送到拉斯維加斯。組裝主起重機需要另外一部起重機，整個過程耗時約18天。到2020年3月，球體的最寬處直徑已達到516英尺（157公尺），距離地面108英尺（33公尺）。 球體館原計劃於2021年開放。然而，由於COVID-19疫情的影響，該項目在2020年3月31日進入停工狀態。COVID-19對供應鏈的干擾阻礙了施工進展，導致所有現場施工工作在消息宣布後的兩周內陸續停止。2020年8月，MSG宣布正式恢復工程，並將建築物的開放時間延後至2023年。接下來的15個月，施工將集中在混凝土上進行鋼結構的安裝，最終將進行重量為13,000噸的穹頂建造工程。2020年10月，工作人員完成了迄今為止最重的起重作業，安裝了兩根240噸的鋼梁。 2020年12月，MSG接管了承建商工程，並於2021年2月加入重達170噸的鋼壓環，這是整個項目中最重的起重作業。由於尺寸較大，壓環必須在現場進行組裝。工作人員花了三個星期進行鋼結構的焊接和螺栓固定，然後使用起重機將壓環吊升到位。 球體館的穹頂結構需要使用約3,000噸的鋼材。2021年3月，工人們開始安裝32個重達100噸的橫梁，穹頂的形狀開始逐漸呈現。到了2021年5月，橫桁架的安裝工作已完成一半，為了完成剩餘的安裝工作，起重機需要移到地產南側。由於尺寸龐大，搬運起重機最後共花費兩天的時間。 穹頂於2021年6月18日封頂，同時開始建造圍繞穹頂的外逸層。該層板將由可從數英里外看見的LED燈板構成，比穹頂本身高出30%，成為建築物中最高的結構。2021年8月，球體館內部的裝潢工作正式開始進行。 穹頂鋼框架完工後，工人們將泵送了6,000立方碼（4,600立方米）的混凝土到穹頂上，形成了一層厚度約10英寸（250毫米）、重約10,000噸的混凝土層。穹頂於2021年10月完工。。穹頂於2021年10月正式完工。工作人員將專注於重達730噸的鋼結構框架裝設於外觀，該框架將支撐著屋身的LED螢幕和音訊裝置。對內部框架的工程一直持續到2022年。第二次封頂（外逸層）於2022年5月24日舉行，並隨即進行了內部和外部LED螢幕的安裝工作。 2023年，球體館揭曉新的名稱「威尼斯人酒店球體館」。並在2023年7月4日在拉斯維加斯舉辦的美國獨立日慶祝活動中點亮了LED外殼。該場地預定將於2023年9月29日正式開幕，U2樂團將成為首位在此駐場表演的藝人。 完工後，MSG計劃在每年於球體館舉辦約四到六個駐場表演。同時還計劃在2023年10月推出名為「Postcards from Earth」的節目。預計整個球體館將提供多達3,000個就業機會。 球體館是一座高度為366英尺（112米），最寬處為516英尺（157米）的建築物。一旦完工，它將成為全球最大的球形建築物，佔地面積為875,000平方英尺（81,300平方公尺）。球體館將提供18,600個座位，每個座位都配備高速網路連接。其中10,000個座位將具備振动反馈技術。座位並未完全圍繞整個球體，而是覆蓋了約三分之二的內部空間，剩餘的部分作為舞台。此外，球體館還可容納20,000名站立觀眾。球體館共有九層，包括地下室，地下室內還設有VIP俱樂部。其中，第三層和第五層提供了23個貴賓套房。 該建築內部將設置一個佔地160,000平方英尺（15,000平方公尺）的16K解析度（英语：16K_resolution）全景LED顯示器，這是目前世界上最大且解析度最高的LED螢幕。該場館的外部將配備佔地580,000平方英尺（54,000平方公尺）的可編程照明，並可根據節日或相關活動進行調整。場館還將擁有16萬4000組揚聲器系統，音響系統將通過地板傳遞音場。此外，還將使用包括氣味和風等4D特效來展現虛擬場景 。 球體館未來將成為拉斯維加斯舉辦頒獎典禮和音樂會的主要場地，並將舉辦其他娛樂活動。儘管它並非專為體育比賽而設計，但有可能定期拳擊和綜合格鬥等賽事，以及電子競技錦標賽。 在周邊地區，球體館提供304個停車位，並在鄰近的威尼斯人酒店、宮殿酒店（英语：The_Palazzo）和威尼斯人博覽中心（英语：Venetian_Expo）的停車場提供額外的停車位。此外，還計劃建造一座長達1,000英尺（300米）的行人天橋，以連接球體館和博覽中心，並計劃建造一個新的拉斯維加斯單軌列車站。然而，由於2020年的停工，部分設施的興建暫時延遲。 MSG計劃在英國倫敦東部的斯特拉福德興建一座與球體館形式完全相同的倫敦MSG球體館（英语：MSG_Sphere_London），該公司還計劃未來在世界各地建造其他球體館。 球體館工作室於2022年5月在加利福尼亚州伯班克開幕。這個工作室的主要職責是處理球體館的未來LED表演製作和後期製作工作，並致力於與電影製片人和音樂家合作，以創作球體館未來外觀的表演內容。曾參與遊樂設施《星艦奇航記：體驗之旅》的製作的資深人士特德·金（Ted King）也加入團隊，參與未來球體館視覺內容的製作。 該工作室設施高度接近100英尺（30公尺），是拉斯維加斯球體館的縮小版本。 艾維奇體育館 影視虛擬實境（英语：Cinematic_virtual_reality） T-Mobile體育館 全網度假村及競技場（英语：All Net Resort & Arena） Southwest Snapshot: January 2023. Engineering News-Record. January 11, 2023 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-05-20）.  位於拉斯維加斯的巨型沉浸體驗球形場館「Sphere」於2023年9月底開始啟用 - mashdigi－科技、新品、趣聞、趨勢. mashdigi.com. [2023-07-06]. （原始内容存档于2023-07-08）.  Work begins on 18,000-seat MSG Sphere at The Venetian. Las Vegas Review-Journal. 2018-09-28 [2023-07-06]. （原始内容存档于2021-04-11） （美国英语）.  Populous to build spherical music venues in Vegas and London. Dezeen. 2018-02-14 [2023-07-06]. （原始内容存档于2023-07-07） （英语）.  Changing the shape of entertainment in Las Vegas. www.travelweekly.com. [2023-07-06]. （原始内容存档于2022-12-19） （英语）.  ktnv-staff. MSG Sphere announces official opening date in September 2023. KTNV 13 Action News Las Vegas. 2023-02-10 [2023-07-06]. （原始内容存档于2023-02-16） （英语）.  Akers, Mick. Next Las Vegas arena a 360-foot-tall sphere. Las Vegas Sun. February 9, 2018 [February 28, 2020]. （原始内容存档于2019-08-04）.  Velotta, Richard N. New performance venue near Las Vegas Strip to reshape skyline. Las Vegas Review-Journal. February 9, 2018 [February 28, 2020]. （原始内容存档于2020-02-28）.  LV Sands commits $75 million to MSG Sphere arena project. LasVegasSun.com. July 19, 2018 [August 9, 2018]. （原始内容存档于2018-08-10） （英语）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere at The Venetian is getting a 'mohawk.' It's a big deal.. Las Vegas Review-Journal. February 23, 2022 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-04-09）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere at The Venetian to cost $1.2B plus. Las Vegas Review-Journal. August 20, 2019 [December 19, 2019]. （原始内容存档于2019-12-12）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere design upgrades boost total cost to $1.66B. Las Vegas Review-Journal. February 7, 2020 [February 28, 2020]. （原始内容存档于2020-02-28）.  Velotta, Richard N. Cost of MSG Sphere project expected to increase before 2023 opening. Las Vegas Review-Journal. February 17, 2021 [March 10, 2021]. （原始内容存档于2021-02-18）.  Velotta, Richard N. New cost estimate for MSG Sphere at The Venetian: $1.826B. Las Vegas Review-Journal. May 8, 2021 [May 13, 2021]. （原始内容存档于2021-05-13）.  Bary, Andrew. MSG Entertainment Surges on Relief Over Cost of Concert Venue. Barron's. August 23, 2021 [September 11, 2021]. （原始内容存档于2021-09-11）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere construction costs grow again, now $2.3B. Las Vegas Review-Journal. May 11, 2023 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-05-19）.  Stutz, Howard. At $2.17B, MSG Sphere passes Allegiant Stadium as the costliest Vegas entertainment venue. The Nevada Independent. December 19, 2022 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-05-20）.  MSG Sphere project calls for bars, museum, private suites, new Monorail stop. [2023-07-06]. （原始内容存档于2018-11-01）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere venue in Las Vegas moving forward with contractor. Las Vegas Review-Journal. June 3, 2019 [December 19, 2019]. （原始内容存档于2019-08-01）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere excavation begins near Las Vegas Strip. Las Vegas Review-Journal. March 13, 2019 [December 19, 2019]. （原始内容存档于2019-12-19）.  Horwath, Bryan. Builder picked for MSG Sphere at the Venetian. VegasInc. June 3, 2019 [December 19, 2019]. （原始内容存档于2019-06-08）.  Velotta, Richard N. Get a first look at MSG Sphere construction in Las Vegas. Las Vegas Review-Journal. July 23, 2019 [December 19, 2019]. （原始内容存档于2019-12-19）.  Sheckells, Melinda. Las Vegas' MSG Sphere at The Venetian Will Be An 'Architectural Marvel': Photos. Billboard. July 24, 2019 [September 11, 2021]. （原始内容存档于2021-09-11）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere beginning to take shape in Las Vegas. Las Vegas Review-Journal. October 14, 2019 [December 19, 2019]. （原始内容存档于2020-02-13）.  Velotta, Richard N. Massive crane arrives at MSG Sphere site for upcoming heavy lifts. Las Vegas Review-Journal. February 26, 2020 [February 28, 2020]. （原始内容存档于2020-02-27）.  Seeman, Matthew. Massive 580-foot tall crane arrives at MSG Sphere site in Las Vegas. KSNV. February 26, 2020 [February 28, 2020]. （原始内容存档于2020-02-28）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere project reaches new milestone. Las Vegas Review-Journal. March 12, 2020 [March 13, 2020]. （原始内容存档于2020-03-12）.  Segall, Eli. MSG Sphere construction halted; Las Vegas opening delayed by coronavirus. Las Vegas Review-Journal. March 31, 2020 [April 1, 2020]. （原始内容存档于2020-10-19）.  Horwath, Bryan. Virus halting work on MSG Sphere project on Las Vegas Strip. Las Vegas Sun. March 31, 2020 [April 1, 2020]. （原始内容存档于2020-04-01）.  Horwath, Bryan. Work resumes at MSG Sphere site on Strip, company says. VegasInc. August 14, 2020 [August 23, 2020]. （原始内容存档于2021-07-27）.  Velotta, Richard N. Heavy lifts will mark MSG Sphere construction in next 15 months. Las Vegas Review-Journal. August 20, 2020 [August 23, 2020]. （原始内容存档于2021-06-16）.  Seeman, Matthew. Crews finish heaviest lifts to date at MSG Sphere project near Las Vegas Strip. KSNV. October 14, 2020 [May 13, 2021]. （原始内容存档于2021-05-13）.  Velotta, Richard N. Heavy lift of steel beams completed at MSG Sphere site. Las Vegas Review-Journal. October 14, 2020 [May 13, 2021]. （原始内容存档于2021-05-13）.  Puppel, Doug. AECOM Out as General Contractor on $1.6B MSG Sphere in Las Vegas. Engineering News-Record. December 18, 2020 [March 10, 2021]. （原始内容存档于2021-03-03）.  Szydelko, Paul. The MSG Sphere continues to expand at the Venetian. Travel Weekly. December 29, 2020 [March 10, 2021]. （原始内容存档于2021-01-27）.  Kilpatrick, Christine. Massive Crane Places 170-Ton Compression Ring at Big Vegas MSG Sphere Project. Engineering News-Record. February 25, 2021 [March 10, 2021]. （原始内容存档于2021-04-20）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere crane lifts, installs ring weighing as much as 2 Boeing 757s. Las Vegas Review-Journal. February 22, 2021 [March 10, 2021]. （原始内容存档于2021-03-05）.  Lilly, Caitlin. Crews complete heaviest lift on MSG Sphere project in Las Vegas. KVVU. February 22, 2021 [March 10, 2021]. （原始内容存档于2021-03-10）.  Mejia, Hector. MSG Sphere taking shape: Details from our 90-minute hard hat tour. KLAS. June 17, 2021 [June 19, 2021]. （原始内容存档于2021-06-23）.  Velotta, Richard N. Watch MSG Sphere take shape as 100-ton roof trusses are installed. Las Vegas Review-Journal. March 23, 2021 [May 13, 2021]. （原始内容存档于2021-05-13）.  Velotta, Richard N. See the latest progress as The MSG Sphere takes shape. Las Vegas Review-Journal. May 5, 2021 [May 13, 2021]. （原始内容存档于2021-05-13）.  Horwath, Bryan. Construction milestone reached on MSG Sphere. Las Vegas Sun. June 17, 2021 [June 19, 2021]. （原始内容存档于2021-06-17）.  Velotta, Richard N. Interior work set to begin on MSG Sphere. Las Vegas Review-Journal. August 23, 2021 [September 11, 2021]. （原始内容存档于2021-09-11）.  Shoro, Mike. Massive MSG Sphere frame in place, work continues. Las Vegas Review-Journal. June 17, 2021 [June 19, 2021]. （原始内容存档于2021-06-18）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere work moves indoors for screen, sound system. Las Vegas Review-Journal. November 5, 2021 [November 30, 2021]. （原始内容存档于2021-11-30）.  MSG Sphere in Las Vegas enters new phase of construction. KSNV. November 4, 2021 [November 30, 2021]. （原始内容存档于2021-11-30）.  Lilly, Caitlin. Crews to top off MSG Sphere venue in Las Vegas Tuesday. KVVU. May 23, 2022 [May 29, 2022]. （原始内容存档于2022-05-23）.  Velotta, Richard N. Construction crews top off MSG Sphere entertainment venue. Las Vegas Review-Journal. May 25, 2022 [May 29, 2022]. （原始内容存档于2022-05-31）.  拉斯維加斯的 MSG Sphere 開始測試巨大的球型 LED 外牆. Yahoo News. 2023-07-05 [2023-07-06]. （原始内容存档于2023-07-07） （中文（香港））.  MSG Sphere in Las Vegas lights exterior for first time with Fourth of July display. [2023-07-06]. （原始内容存档于2023-07-05）.  Wile, Rob. Hundreds of U2 fans didn't know the seats they were buying for Las Vegas residency had limited views. NBC News. May 17, 2023 [May 18, 2023]. （原始内容存档于2023-05-17）.  Radke, Brock. U2 set to open Sphere in Las Vegas on September 29-30. Las Vegas Weekly. April 24, 2023 [May 18, 2023]. （原始内容存档于2023-05-17）.  Alexander, Bryan. U2 reveals first concert dates for Las Vegas Sphere. The Edge calls venue a 'quantum leap'. USA Today. [2023-04-24]. （原始内容存档于2023-04-24） （美国英语）.  Ruggieri, Melissa. U2 to play first live shows in four years at MSG Sphere, but without Larry Mullen Jr.. USA Today. February 13, 2023 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-05-16）.  Giardina, Carolyn. New Content Unwrapped for MSG Sphere in Las Vegas. The Hollywood Reporter. April 11, 2023 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-05-20）.  Katsilometes, John. MSG Sphere show to run up to 4 times a day. Las Vegas Review-Journal. April 13, 2023 [20 May 2023]. （原始内容存档于2023-05-20）.  Pearson, Paul. Want to usher in U2? MSG Sphere looking to hire 3K workers. Las Vegas Review-Journal. March 22, 2023 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-05-20）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere construction in Las Vegas reaches 65-foot level. Las Vegas Review-Journal. December 19, 2019 [December 19, 2019]. （原始内容存档于2019-12-19）.  Velotta, Richard N. Sphere President: World's first 16K LED screen, 164K speakers, feel and smell await audiences. Las Vegas Review-Journal. January 27, 2023 [May 18, 2023]. （原始内容存档于2023-05-18）.  Katsilometes, John. Sphere president sidesteps U2 questions, but promises 4-6 superstar acts. Las Vegas Review-Journal. January 24, 2023 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-02-08）.  The MSG Sphere: The Future of Live Concert Experiences. [2023-07-06]. （原始内容存档于2018-11-16）.  Velotta, Richard N. MSG Sphere will dazzle — but it's not a sports arena. Las Vegas Review-Journal. May 29, 2022 [May 20, 2023]. （原始内容存档于2023-04-07）.  Velotta, Richard N. Sphere developers expect LV entertainment 'to come back roaring'. Las Vegas Review-Journal. August 14, 2020 [August 23, 2020]. （原始内容存档于2021-03-29）.  Wilcox, Kyle. Behind the Scenes: Tour of the MSG Sphere. KSNV. June 17, 2021 [June 19, 2021]. （原始内容存档于2021-06-17）.  Las Vegas is Building the World's Largest Sphere. The B1M. August 25, 2021 [August 26, 2021]. （原始内容存档于2021-08-26）.  Szydelko, Paul. Changing the shape of entertainment in Las Vegas. Travel Weekly. June 21, 2022 [December 19, 2022]. （原始内容存档于2022-12-19）.  Giardina, Carolyn. Inside Construction of the MSG Sphere, the $1.8B Las Vegas Venue. The Hollywood Reporter. May 24, 2022 [May 29, 2022]. （原始内容存档于2022-05-29）.  Akers, Mick. Planned sphere arena touted for unique audio and visual offerings. VegasInc. May 19, 2018 [February 28, 2020]. （原始内容存档于2021-02-18）.  Akers, Mick. Planned sphere arena to use existing casino parking. Las Vegas Sun. February 21, 2018 [February 28, 2020]. （原始内容存档于2021-06-24）.  Monorail station planned for MSG Sphere arena in Las Vegas. [2023-07-06]. （原始内容存档于2018-11-28）.  MSG Sphere will have Las Vegas Monorail station. December 20, 2018 [2023-07-06]. （原始内容存档于2018-12-21）.  Akers, Mick. Coronavirus puts halt to monorail stops at MSG Sphere, Mandalay Bay. Las Vegas Review-Journal. April 28, 2020 [November 30, 2021]. （原始内容存档于2021-11-30）.  All you need to know about the planned MSG Sphere London. London Evening Standard. July 30, 2018 [October 20, 2018]. （原始内容存档于2018-10-20）.  Kennedy, Catherine. Progress on MSG's Las Vegas 'sphere' offers glimpse of what could soon be built in East London. New Civil Engineer. March 26, 2021 [May 13, 2021]. （原始内容存档于2021-05-13）.  Giardina, Carolyn. NAB: MSG Sphere Plans Unwrapped as Studio Explores Collaboration With Hollywood. The Hollywood Reporter. April 23, 2022 [May 29, 2022]. （原始内容存档于2022-05-29）.  Ted King Joins MSG Entertainment as President, Creative Content and Studio Productions for MSG Sphere. www.businesswire.com. 2020-06-18 [2023-07-07]. （原始内容存档于2023-07-08） （英语）.  Velotta, Richard N. Man behind 'Star Trek: The Experience' to direct MSG Sphere content. Las Vegas Review-Journal. June 21, 2020 [August 23, 2020]. （原始内容存档于2020-08-22）.  Giardina, Carolyn. MSG Sphere Studios Opens in Burbank. The Hollywood Reporter. May 19, 2022 [May 29, 2022]. （原始内容存档于2022-05-29）.  维基共享资源上的相关多媒体资源：威尼斯人酒店球體館 官方網站 （页面存档备份，存于互联网档案馆） Corporate website （页面存档备份，存于互联网档案馆）