法兰西岛有轨电车1号线

法兰西岛有轨电车1号线（法語：Ligne 1 du tramway d'Île-de-France）是法兰西岛有轨电车最早通车、最繁忙的线路，于1992年启用。本线西起巴黎西北部近郊的热讷维利耶，向东穿越塞纳圣但尼省，到达东北近郊的努瓦西勒塞克。 在1950年代以前，巴黎北郊的塞纳-圣但尼省曾有传统的老式电车运行，然而在1957年，这些电车停止了运营，从那时起，当地居民和政府官员就为能重开线路进行了长时间的争取。 1976年7月，法兰西岛规划办（法语：Schéma directeur de la région Île-de-France）提议，在巴黎周边郊区修建连接线，以方便郊区之间的交通往来，兼以减轻公路交通压力。次年，法兰西岛城市化治理研究院（法语：Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France）（IAURIF）接受了相关的研究任务，修建两条轨道交通线，其中一条连接西部的拉德芳斯商业区，和东北部塞纳圣但尼省的省会博比尼。经过研究，IAURIF提议修建有轨电车，基于其相对于公共汽车的高运量，相对于其它交通工具 (特别是私家车) 的低污染，自身的低噪音，对有轨交通的低影响，使用车型低底板（便于残障人士上下车），以及相对于修建地铁的低成本，交通流量不足以修建地铁等诸多因素。 1982年，地铁运营商巴黎大众运输公司（RATP）开始和当地相关负责人研究修建电车的可行性。这条电车线将与3条地铁线和1条RER快铁线衔接，这样，尽管电车穿越人口已经开始下降的北郊地区，但和其他交通工具换乘可以有效的提高客流量。1983年4月，电车方案被提交，但同时，IAURIF在具体采用电车还是无轨电车这一选择上仍然留有余地。 之后经过运营成本和经济效应的比较，有轨电车方案被采用，并于1983年10月28日提交。次年，当地负责人和法蘭西島運輸聯合會（Syndicat des transports d'Île-de-France，STIF）亦批准此方案。同年，资金来源被公布，7930万欧元中，国家承担50%，大区承担42.8%，圣但尼省承担7.2%。7月，线路进行了公众咨询，12月19日，线路方案对公众发布。预计1988年完工。 然而，1986年的国会选举后，法国政坛格局发生变动，保守主义抬头并削减公共开支，关于有轨电车项目的效能亦陷入长时间争论，并一度考虑改由公共汽车进行代替。不过最终仍定为使用电车，后来财政计划转变，1988年7月21日，又有1677万欧元投入到该项目中。1989年4月，线路开始动工兴建。 1992年7月6日，1号线东段3.6公里建成通车，西段5.4公里则于12月21日通车。但线路工程超出预算9400万法郎。通车伊始，当局便密切关注线路的使用率，1993年3月，通车3个月后，日客流量便已达到52000人，接近预计的55000人。运行时速也高过公共汽车50%左右。这样电车1号线的修建可以算得上建得其所。 1994至1998年，1号线东延至蒙特勒伊的方案被提交，一期先斥资2850万欧元，延长至努瓦西勒塞克站，和RER E线衔接。1999年4月，线路东延段资讯对公众发布。2003年12月15日，1号线东延段2.9公里完工，日客流量增长至10万，2008年则增至11.5万。 2012年11月15日，电车1号线向西延伸至上塞纳省的莱库尔蒂耶站Asnières - Gennevilliers，与巴黎地铁13号线对接。该该延长段共计4.9公里，包括10个新车站，以现时的17公里时速可用17分钟走完。这部分延长段将服务超过5.5职员和居民，年客流量预计也将相对应的增加1150万。该延长段战略性的连接巴黎北部广大郊区，并且与法兰西岛规划办和法兰西岛城市迁移计划（法语：Plan de déplacements urbains）的相关项目平行。 该西延段作为西延段的一期，预计花费1.19亿欧元，其中法兰西岛委员会（法语：Conseil régional d'Île-de-France）负责39.8%的资金，国家负责23.8%，上塞纳省委员会负责20.5%，RATP负责15.9%。另外，RATP提供1300万欧元用于增加投放电车。西延段一期的公众调查在2005年底至2006年初进行，线路资讯于2006年12月11日对公众发布。而土木工程于2009年7月底开始，历时三年多完成。 1号线使用标准法式电车（法语：Tramway français standard），共计35辆。1992年2月12日，首辆电车运抵博比尼车厂（法语：Liste des dépôts et ateliers du métro de Paris#Bobigny），2月24日进行试运行。TFS长达29米，宽2.3米，一次可以装载178人。这款车型具有低底板的优点，高底板仅在车身的两端，马达转向架上方可见，比月台高出65厘米. 1号线使用的TFS之间有些许差别。编号101-117号属最早投放的那一批; 1995年投放的118和119号采用异步马达，并且喇叭声更柔和，同时另有16辆与之相同的，编号201-216号的投入当时即将开通的电车2号线; 2003年，1号线向东延长，同时2号线更换为阿爾斯通Citadis（Citadis 302），固有的TFS即投递给1号线以增大运力。 现时，101-119号已经进行了翻新并安装了空调设备，201-216号正在翻新中。1号线未来向南延伸后还将投递15辆TFS. TFS停靠在阿维森纳医院站 TFS停靠在拉库尔讷沃站 TFS驶过邦迪桥 有轨电车1号线是法兰西岛有轨电车中客流量最大的一条线路。从1993年至2006年，其客流量几乎翻了一倍. 西延段二期工程将从阿尼耶向西延长至楠泰尔，预计在2013至2020年施工。早在1999年11月，RATP，IAURIF和法兰西岛大区就已经发布了关于此计划的相关文档。此工程将连接巴黎西北部的5个城镇，覆盖多个行政，司法，医疗机构。长度约11.8公里，预计要花费2.9亿欧元（不含税，以当时价格计）。 2009年6月19日，上塞纳省委员会（法语：Conseil général des Hauts-de-Seine）投票通过了二期工程的一部分，仅900米，止于阿尼耶，科隆布和布瓦科隆布的交界处，预计花费400万欧元。 2006年，法兰西岛规划办同时提出了西延段的二期和三期计划，三期将从楠泰尔延长至吕埃-马尔迈松，预计在2020至2030年间完成。 然而，2009年1月，楠泰尔和吕埃的市长一起提议催促线路不要分段施工，而是直接从圣但尼修达此地。目前三期的可行性正在研究中。计划中的路径将连接楠泰尔大学站，楠泰尔行政区，然后顺着13号国道（法语：Route nationale 13 (France)）前往吕埃。 电车1号线的东部预计还将向南延伸，从努瓦西勒塞克经罗曼维尔、蒙特勒伊到达丰特奈苏布瓦。施工于2009年开始，预计2012年可通车，但仅开通至蒙特勒伊，长达5公里，包括11-12个新车站。 南延段-努瓦西勒塞克<=>蒙特勒伊的计划已于2002年10月获法兰西岛运输联合会通过，但次年即遭到努瓦西勒塞克政府官员反对，理由是电车要穿越该市市中心。而南边蒙特勒伊又迫切需求电车延长，这样双方因此争执不下。一直到2006年底都无法达成一致，而当时阶段性财政已经不足以支持该项目，结果预计在2006年完成的这个项目就此打了水漂. 不过2008年，努瓦西勒塞克市政府选举换届，新当选的葡萄牙裔社会党籍市长阿尔达·佩雷拉-勒梅特（Alda Pereira-Lemaitre）力主重开上述南延段的进程。不久以后，在当年11月3日至12月30日，人们就路线走向问题进行过辩论。有三个方案可供选择： 无论南北向都占用市中心的让·饶勒斯大街（Avenue Jean Jaurès），2公里，耗资7500万欧元。 南北单行，南行走饶勒斯大街，北行走米舍莱大道（Boulevard Michelet），2.2公里，8000万欧元。 绕经西边，避开市中心的车流，2.4公里，1.15亿欧元，但电车可以走得更快。 另外，工程涉及的其它方面也被考虑和商讨过，包括改造努瓦西勒塞克终点站以应对电车延伸和未来计划中法兰西岛北环轻轨（Tangentielle légère Nord）带来的客流增长，引入轨道供电模式和采用新式列车来应对南延段面临的爬坡问题，在此之后，预计的财政支出已经从一开始的2亿欧元飙升至5.5亿。不过，法兰西岛运输联合会副主席表示，尽管成本高，但为了满足通勤族需要，花多一些钱也值得。 2009年7月8日，走向方案最终敲定，将占用让·饶勒斯大街。 以下是南延段的车站列表，但车站名字尚未确定。 所有的延长段都完成后，现有的TFS预计也将被西塔迪电车所取代，不过，由于线路将达到25公里，为了方便起见，1号线可能会被拆分成西线和东线，分开运营. 巴黎大众运输公司 （页面存档备份，存于互联网档案馆） BlogenCommun网站上对有轨电车电车1号线的评论