GOES-16

0°00′N 75°12′W﻿ / ﻿0°N 75.2°W﻿ / 0; -75.2 GOES-16（在到达地球静止轨道之前被称为GOES-R、在到达地球静止轨道之后被称为GOES-East）是由NASA和NOAA运营的GOES-NEXT系列静止环境观测卫星中的第一颗。GOES-16是地球静止轨道气象卫星，定点于75.2°W,对美洲地区进行观测。GOES-16提供16个不同波段的高时间和空间分辨率的地球图像，此外,GOES-16还携带有四种观测太空环境和太阳的仪器。 GOES-16的设计开始于1999年，用于满足未来NOAA卫星的要求，经过10年的仪器设计，最终交付给洛克希德·马丁公司进行制造。2008年，GOES-16开始建造，并在2012-2014年进行不断的测试，在几经发射推迟之后，GOES-16于2016年11月19日在卡纳维拉尔角由ULA的宇宙神5号发射升空。几天后，卫星到达初始预定位置，并开始长达一年的验证实验阶段。2017年11月，GOES-16向东移动到75.2°W，并于2017年12月18日宣布正式投入使用。GOES-16预计在轨运行10年，之后为后续GOES系列卫星提供5年在轨备份服务。 静止环境观测卫星（GOES）项目始于美国国家航空航天局（NASA）和国家海洋和大气管理局（NOAA）于1975年开发的地球静止轨道气象卫星继1966年开发的应用技术卫星和同步气象卫星项目。 GOES-16的更多开发始于1999年6月NESDIS的ABI成像仪的设计，一开始设计时设计是一共有10个波段被加入ABI成像仪，并在卫星上添加6种不同仪器。1999年9月，NOAA研究与发展理事会赞同继续发展该仪器的波段数量即频率带宽。 随着仪器的进一步完善，波段的数量从最初的10个逐渐增长至1999年12月的12个。除了ABI成像仪之外，还一并开始了先进基线测深仪(ABS)的开发，它将成为下一代GOES系列卫星高光谱环境套件(HES)的一部分。 和ABI一样，HES的分辨率和空间覆盖范围也明显扩大。最初的设想是2018年ABI将作为GOES系列推出的GOES-Q开始搭载。 在2011年，NOAA计划将于2012年启动GOES-R系列并发射GOES-R卫星，其中ABI和ABS都是设计搭载的仪器。GOES-R和其系列卫星将向用户提供新的业务产品，提高气象预报的细节及准确性。四年后，ABI的波段数增加至16个，覆盖范围包括可见光、近红外和红外线。在2006年9月，NOAA放弃了HES及GOES-R在内的计划，理由是NPOESS没有足够的测试和开发中的严重成本超支。对于预期的62亿美元来说，到2006年成本已经超支114亿美元。 2008年12月，NASA和NOAA选定洛克希德·马丁航天系统为GOES-R及前两颗卫星的承包商，合同预计价值为10.9亿美元。 初步设计于两年后完成 ，最终设计于2012年5月完成。卫星建造平台外包给ATK公司，核心部件于2013年1月交付。2013年5月，极端紫外线和X射线辐射传感器(EXIS)成为第一个安装就绪的Go-R仪器。ABI于2014年2月完成一体化。3个月后交付了航天器推进和系统模块，并完成最后的集成和测试阶段。卫星其后被转移至肯尼迪航天中心并在2016年8月22日后进行更多实验并为发射做出准备。 GOES-R - Orbit. Heavens-Above. 1 March 2018 [4 March 2018]. （原始内容存档于2018-03-04）.  Dunbar, Brian. Lynn, Jenner , 编. GOES Overview and History. GOES Satellite Network. NASA. 3 August 2017 [10 April 2018]. （原始内容存档于2020-09-28）.  CIMSS GOES Activities. Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies. University of Wisconsin-Madison. 5 May 2011 [10 April 2018]. （原始内容存档于2020-10-27）.  引用错误：带有name属性“CIMSSGooesActivities”的<ref>标签用不同内容定义了多次 Schmit, Tim. Tim Schmit. NOAA Satellites and Information. University of Wisconsin-Madison. 14 March 2017 [10 April 2018]. （原始内容存档于2020-09-28）.  Schmit, Tim; Menzel, Paul. Spectral Band Selection for the Advanced Baseline Imager (ABI) (PPT) (报告). University of Wisconsin-Madison. September 1999 [10 April 2018]. （原始内容存档于2020-10-27）.  Schmit, Timothy J.; Li, Jun; Gurka, James. Introduction of the Hyperspectral Environmental Suite (HES) on GOES-R and beyond (PDF). University of Wisconsin-Madison. November 2003 [2019-04-21]. （原始内容存档 (PDF)于2020-10-28）.  Schmit, Tim; Menzel, Paul; Woolf, Hal; Gunshor, Mat; Baum, Bryan; Sisko, Chris; Huang, Allen; Wade, Gary; Bachmeier, Scott; Gumley, Liam; Strabala, Kathy. Spectral Band Selection for the Advanced Baseline Imager (ABI) (PDF) (报告). University of Wisconsin-Madison. February 2000 [10 April 2018]. （原始内容存档 (PDF)于2020-10-18）.  GOES Users' Conference (PDF) (Conference Report). NASA. 22–24 May 2001 [10 April 2018]. （原始内容存档 (PDF)于2017-05-13）.  Schmit, Timothy J.; Gunshor, Mathew M.; Menzel, W. Paul; Gurka, James J.; Li, Jun; Bachmeier, A. Scott. Introducing the Next-Generation Advanced Baseline Imager on GOES-R. Bulletin of the American Meteorological Society. August 2005, 86 (8): 1079–1096. Bibcode:2005BAMS...86.1079S. doi:10.1175/BAMS-86-8-1079.  Iannotta, Ben. NOAA Drops GOES-R Sensors. Space.com. 18 September 2006 [10 April 2018]. （原始内容存档于2020-08-14）.  Singer, Jeremy. NOAA Tells Congress GOES R Cost Nearly Double Previous Estimate. SpaceNews. 3 October 2006 [10 April 2018]. （原始内容存档于2019-10-16）.  Cole, Steve; O'Carroll, Cynthia; Leslie, John. NASA Selects NOAA Goes-R Series Spacecraft Contractor. NASA. 2 December 2008 [10 April 2018]. （原始内容存档于2020-10-27）.  Lockheed Martin Team Completes Goes-R Weather Satellite Preliminary Design Review. Lockheed Martin. 1 February 2011 [10 April 2018]. （原始内容存档于2017-03-14）.  Lockheed Martin Completes GOES-R Weather Satellite Critical Design Review. Lockheed Martin. 1 May 2012 [10 April 2018]. （原始内容存档于2017-03-13）.  Lockheed Martin Delivers GOES-R Weather Satellite Core Structure for Propulsion System Integration. Lockheed Martin. 7 January 2013 [10 April 2018]. （原始内容存档于2016-06-04）.  First GOES-R instrument ready to be installed onto spacecraft. NOAA. 2 May 2013 [10 April 2018]. （原始内容存档于2016-12-16）.  Exelis Delivers GOES-R Instrument to Lockheed. SpaceNews. 17 February 2014 [10 April 2018]. （原始内容存档于2019-10-16）.  GOES-R Weather Satellite Modules Delivered To Lockheed Martin. Lockheed Martin. 1 May 2014 [10 April 2018]. （原始内容存档于2016-06-03）.  NOAA's GOES-R Arrives at NASA Kennedy for Launch Processing. NASA. 23 August 2016 [10 April 2018]. （原始内容存档于2020-09-18）.