新埔文昌祠

24°49′45″N 121°04′30″E﻿ / ﻿24.829215°N 121.074958°E﻿ / 24.829215; 121.074958 新埔文昌祠，是位於臺灣新竹縣新埔鎮新民里的廟宇，為該縣最早的文昌祠，在1949年焚毀後，近半世紀後才以小學活動中心暨文昌紀念館的名義重建，2001年12月落成。 新埔文昌祠為貢生陳學光在道光廿三年（1843年）所倡建，為新竹縣僅有的3座文昌祠中最早設立的。 《新竹縣採訪冊》卷五．竹北堡碑碣： 光緒七年（1881年）陳朝綱發起重建，爾後他亦重修了新莊廣福宮。 《新竹縣採訪冊》卷五．竹北堡碑碣： 廟宇在1895年時曾收容逃難的廣東人，日治時期則作為新埔國小的前身。 1949年燬於大火時唯有文昌帝君神位倖免於難，地方人士就把該神位暫厝在新埔國小校長室，待日後重建時取回。但後來部分廟地被劃入新星國小用地，導致難以重建。1955年及1960年，基地上舊地號366、新地號800、801的兩筆土地由廟方管理人租給新埔鎮農會，之後1964年興建糧食局倉庫。 在關西文昌祠、芎林文林閣先後重建後，重建新埔文昌祠的聲浪也再起。鎮民代表詹火炎於臨時動議上要求鎮公所積極推動文昌廟重建，於是鎮長蔡文正在1994年3月26日答覆，說已在前一日與文昌祠管理員楊熹修溝通，表示會籌組全鎮性、公開性的重建委員會。 1995年2月16日，蔡文正邀請地方耆老，討論重建事宜，定該月25日邀集地方各界人士召開座談會。4月8日，重建委員會與新埔鎮農會在鎮公所協商，以取回被作為生鮮超市的原廟地。該年，新埔鎮農會將糧食局倉庫報廢，歸還366舊地號的土地，但678地號未歸還。12月2日舉行破土典禮後，同月11日第一次文昌祠重建委員會大會上，對於建祠所需5000萬元經費，會中決議請求縣府給予補助450萬元，其餘新埔人募捐，由蔡文正首先認捐20萬元。 1996年1月9日，蔡文正以重建委員會主委身分與新竹縣政府協商，由縣長范振宗主持，討論向新星國小索取廟地的事宜。教育局國教課長莊錦堂指出，新星國小公共設施保留地徵收計畫，在1999年期滿前都不可移作他用。蔡文正、廖運福、劉昌澄等地方人士則全力反駁指出，建廟需要校方100多坪的土地，與校園高度落差達20餘公尺，且為長條型，學校根本無法利用。新星國小校長彭世清回應，這塊土地即使投資數千萬元整地，仍難利用。最後，范振宗結論為同意讓地方先行使用校地興建文昌祠，但1999年之前教育局若確實要用該地，則必須拆除。多年的文昌祠重建主要障礙因此排除。　 同年4月30日，重建委員會在鎮公所開會，談及重建曾失敗過一次，此次定要全力重建，不要再被民眾當成笑話，若能重建成功則可增加鎮民對地方的信心，應儘早協調設計公司與建築師，以盡快申請建照。6月28日，蔡文正在重建委員會議發論說，雖縣府要他們立切結書如學校要收回須無異議拆除，但沒有地方首長想得罪三萬多名的鎮民，因此他主張現在立即動工，遂以23票贊成、1票反對的結果，通過重建。7月18日，范振宗召開協調會，決議以地主新星國小為新埔文昌祠的起造人並讓廟宇以國小活動中心暨文昌紀念館之名義興建，1樓當停車場，2樓為活動中心，3樓作文昌紀念館。 1997年1月27日，重建委員在聽取林岳爐及盧煥文兩位建築師的設計規劃後，經53位委員投票，由林岳爐所屬的大岳公司得標，負責設計。文史工作者羅吉畑亦找出了新埔文昌祠的老照片，作為重建重要參考。林岳爐仿效成都廟宇風格，以此設計二重式的屋頂。 初期工程發包不順利，流了兩次標，委員會只好自己請人、出錢先整地打地基，居民范錦洲、羅吉畑還自己準備抽水機幫忙。1998年4月27日，委員決定開始對外募款，並慰留欲請辭的蔡文正、林茂棠。9月3日，林岳爐委由中國大陸師傅雕刻的新埔文昌祠模型在新埔鎮長辦公室公布，樓高8樓，但只有4層，以凸顯雄偉、寬廣的格局。12月7日舉行上梁大典。 因經費短缺，無法按時付款，鎮長范曰富在1999年1月29日的里鄰長座談會，呼籲里鄰長們在里鄰間積極為重建募款。3月2日，范曰富等人再度慰留受謠言困惱的蔡文正。 在2001年3月報導時，總工程經費所需的5000多萬元中，只募得2000萬元左右，而蔡文正不再積極參與重建，由范曰富在15日被推選為重建主委。5月，高等法院駁回廟方要求農會歸還成功段678號土地一案。10月2日，有民眾印製傳單夾報，抗議新埔農會侵占廟產。 2001年12月2日，農曆十月十八，舉行落成典禮。 祭祀五文昌，陪祀6名考取功名的秀才。 在清治到日治時，香火盛極一時，祭祀區域包含新埔、竹北、新豐及湖口等四個鄉鎮。焚毀到重建期間，每年教師節，新埔國小會祭拜暫放校內的文昌帝君神位。蔡文正在推動重建時曾感嘆，除老一輩會帶子孫去新埔國小拜外，新埔年輕一輩多不知道當地曾有文昌祠的存在。 重建後，新埔國中每年大考之前都會安排畢業生前往祭拜，當地的文史工作者黃有福會擔任司儀。祭品依古禮有代表「五牲全副」的雄雞、豬腳、鯉魚、魷魚、灌腸，及「果粄五種」的龍眼、紅棗、蓮子、芹菜、發粄，另加近代新增的粽子。 彭新茹. 文昌祠 新埔公學校前身. 《中華日報》. 2015-03-06 [2018-08-22]. （原始内容存档于2018-08-22） （中文（臺灣））.  徐仁全. 重建文昌祠新埔人積極進行. 《中國時報》. 1996-05-01 （中文（臺灣））.  羅際鴻. 古禮祭文昌 新埔學子祈高中. 《中國時報》. 2006-05-18 （中文（臺灣））.  羅際鴻. 新埔文昌祠重建用地有著落 縣長要求新星國小提供暫不使用土地建廟 地方人皆大歡喜. 《中國時報》. 1996-01-10 （中文（臺灣））.  羅浚濱. 新埔文昌祠重建日不遠 六十年前遭大火焚毀 鎮長積極推動已有譜. 《中國時報》. 1995-10-17 （中文（臺灣））.  王以瑾. 來去台北／客家人是外省人？是新莊人！　證據在廣福宮. 《今日新聞電子報》. 2011-06-13 [2018-08-22]. （原始内容存档于2017-10-02） （中文（臺灣））.  羅際鴻. 「二七王公」軼事為台灣近代史補註 田野訪查疑與唐景崧丘逢甲在前清時期被推舉為總統副總統有關. 《中國時報》. 1996-11-03 （中文（臺灣））.  邱國堂. 新埔農會倉庫占地？拆光光 文昌祠強硬收回租地 農會控毀損. 《中國時報》. 2004-12-28 （中文（臺灣））.  蔡文正出馬籌建作業新埔文昌祠重建有望. 《中國時報》. 1994-03-27 （中文（臺灣））.  羅浚濱. 盼募款重建新埔文昌祠. 《中國時報》. 1995-02-17 （中文（臺灣））.  羅浚濱. 新埔文昌祠土地被農會佔用 委員會將以協商方式要求還地. 《中國時報》. 1995-04-03 （中文（臺灣））.  陳權欣. 重建新埔文昌祠鎮長拋磚引玉 蔡文正率先認捐廿萬元並盼鄉民共襄盛舉共籌經費. 《中國時報》. 1995-12-12 （中文（臺灣））.  徐仁全. 新埔文昌祠將再續香火 曾因大火付之一炬 重建委員會順應民情投票決定整建. 《中國時報》. 1996-06-29 （中文（臺灣））.  羅際鴻. 新埔文昌祠重建有望 縣長昨協調決議以新星國小為起造人. 《中國時報》. 1996-07-19 （中文（臺灣））.  徐仁全. 新埔文昌祠重建案乍露曙光 大岳公司表示可順利取得建照利用現有土地建三層建物. 《中國時報》. 1997-01-28 （中文（臺灣））.  羅際鴻. 《老照片說故事》日治末期輕便車 款式有兩種. 《中國時報》. 2005-07-27 （中文（臺灣））.  徐仁全. 新埔人整地重建文昌祠 歷經半世紀建照取得就開工 募款活動也不停. 《中國時報》. 1998-08-27 （中文（臺灣））.  新埔文昌祠將募款重建. 《中國時報》. 1998-04-28 （中文（臺灣））.  徐仁全. 新埔文昌祠模型小而美 唐山師傅精工木雕依八層樓高設計. 《中國時報》. 1998-09-04 （中文（臺灣））.  徐仁全. 新埔文昌祠改建待援手. 《中國時報》. 1998-12-08 （中文（臺灣））.  徐仁全. 新埔文昌祠重建缺錢 鎮長盼鄉親踴躍捐輸俾早日完成. 《中國時報》. 1999-01-30 （中文（臺灣））.  徐仁全. 文昌祠重建蔡文正再辭主委. 《中國時報》. 1999-03-03 （中文（臺灣））.  寶智華. 文昌祠重建延宕 將募款 新埔鎮長接任主委 盼一年內完工. 《聯合報》. 2001-03-16 （中文（臺灣））.  邱國堂. 要求農會拆屋還地案 新埔文昌祠敗訴定讞. 《中國時報》. 2003-05-29 （中文（臺灣））.  陳育賢. 新埔文昌祠與農會鬧土地糾紛. 《中國時報》. 2001-10-03 （中文（臺灣））.  新埔鎮文昌祠即將完工落成. 《中國時報》. 2001-11-10 （中文（臺灣））.  臺灣主題 道教主題 维基共享资源上的相关多媒体资源：新埔文昌祠