蘇花公路安全提升計畫

臺9線蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安）是對臺灣台9線蘇花公路沒有納入蘇花改的3大路段進行安全提升的計畫，分別為東澳及南澳段（9.3公里）、和平及和中段（5.5公里）、和仁及崇德段（15.1公里），全長29.9公里。預計經費將耗費900億元新臺幣，預計2025年開工建造，預計2032年完工通車，工期約7年。 原本外界對和仁~崇德段長隧道方案尚有雜音，但歷經2023年1月12日大清水隧道南口之明隧道（159.3公里處）坍方與2024年花蓮地震，最終該路段確定採用長隧道方案。 2024年2月20日，本計畫與國道5號銜接蘇花改進行環評初審，兩案裁定補件再審。同年5月14日，本計畫與國道5號銜接蘇花改通過環評初審。同年8月6日，本計畫與國道5號銜接蘇花改通過環評大會審查。 既有路截彎取直提升安全，大幅減少極端氣候預警性封路機率，提供安全可靠回家路。 永續工程與環境建設，有利大眾運輸發展促進地區觀光產業。 提高花蓮、宜蘭生活圈與臺北都會區之可及可靠性，實現地方生活圈之構想，均衡區域發展。 避免採原蘇花高路廊造成環境衝擊。 依原蘇花改計畫，設計速率70公里（除仁水隧道採50公里）以上之線型標準，選線預留提速需求；目前速限規劃設定70公里。 因花蓮0403大地震之故，規格全面比照中華民國國道採7級抗震標準設計。 考量防災暨交通管理所需空間及系統之一致性，沿用蘇花改之斷面（必要時加以優化）。 東澳~南澳段 路線端點活化聚落產業發展 迴避烏石鼻自然保留區及觀音海岸野生動物重要棲息環境 迴避特定水保區及自來水保護區 路廊地質水文掌握性 預留鐵路發展空間 和平~和中段 與蘇花改B段（南澳~和平段）銜接處理 鄰近鐵路、和平工業區路廊狹小 台9線146~149K路段為易落石區與地質敏感區 地磅站整合及設置區位考量 維持台9線通行 臨近台灣水泥勇士山礦區 與蘇花改C段（和中~大清水段）銜接處理 和仁~崇德段 與蘇花改C段銜接處理 既有隧道單孔雙向，路幅狹小，車輛混流 地磅站設置考量 通過太魯閣國家公園處理對策 長隧道橫坑設置考量 通過落石區域評估考量 鐵、公路通過考量 和仁~崇德段，地方建議採用長隧道方案，避開崇德聚落減少車輛回堵村內問題並減少人車爭道 反對方居民、前花蓮縣議會議長賴進坤、時任秀林鄉代主席賴俊傑、花蓮區漁會常務監事王鐙億、時任崇德村長卓明義、花蓮縣議員鄭寶秀與邱光明、時任秀林鄉代程美蓮等當地民代主張設立外環道及服務區會影響商家生計、減損當地土地價值與破壞生態文化而反對興建服務區和外環道。 支持方居民則反駁反對方係基於自家生意與個人利益而寧願車流塞在崇德社區並忽視崇德地區車禍頻傳與部分居民不遵守交通規則之問題，另有支持者表示現在務農的人不多且為了部落與孩子發展應好好開發服務區及開闢外環道；時任花蓮縣議員田韻馨則認為設置服務區確實有助部落經濟及觀光文化發展；時任崇德村達基力部落主席高陳宏明則表示需考量崇德社區塞車問題及部落居民生機。 和中~和仁段 台灣水泥、反對方和平村民、花蓮縣議員程美蓮、和平村長董蓮怡、時任和中部落主席王清高等人為了部落生計，憂心和平市區被高架直接通過後會影響部落跟台泥DAKA園區經濟而反對主方案（中仁隧道高架延伸至漢本土堤）；希望能採用替選方案讓車流先進入和平部落，過了台泥DAKA園區之後，在和平車站以後才開始高架。 花蓮縣議員邱光明、秀林鄉代表會鄉民代表王則元與白秀娟則發言支持工程單位規劃的主方案（中仁隧道高架延伸至漢本土堤）；邱光明說，不只要趕快做，未來最好是要提速到80，而且還要蓋四線道，要不然每逢連假就從崇德塞車到三棧，而崇德休息站之後，也最好直接蓋直線的新橋接往新城，截彎取直不要繞道。也有支持方民眾說，和平應該以DAKA為中心，結合周遭的和中海灘、澳花瀑布、漢本海洋驛站，發展深度觀光才是長久的發展之道，絕非把車流導入部落，用紅綠燈攔住南北往來車流就可以創造錢潮；和平社區協會理事薛有才亦提到計畫路線與各景點連結並不遠，本地的景點應發展自身特色才能吸引觀光客停留，並支持主方案路線。 秀林鄉代表會主席駱燕玲說，到底要拉直線還是選擇替代方案部份高架，由於她不是和平村的居民，所以無法得知在地部落居民的看法是如何，她認為部落需要開個部落會議來認真的討論這個問題、好好思考，任何人都無法代表當地的人，沒辦法幫他們做決定。 東澳~南澳段，基於行車安全及紓解交通雙重考量，地方建議應採高架設計及採用立體交叉，不要把路線開進南澳平面道路及市區而造成交通打結 蘇澳鎮長李明哲表示：希望儘速完成東澳南澳段，如花蓮地區仍未有共識則建議辦理脫鉤。 南澳鄉代會主席李元亮表示：切割三路段，先執行東澳南澳段的環評；且重大建設不須開部落會議亦可，請原民會說明是否能省略部落諮商同意權。 立法委員伍麗華表示：將三路段環評同時提送，縮短總工期，讓蘇花安計畫早日完成。 本計畫長度約29.9公里，針對以下路段進行改善（分3大段） : 蘇花公路安全提升計畫路線圖KML文件 (编辑 • 帮助) Template:Attached KML/蘇花公路安全提升計畫 KML is not from Wikidata 本改善路段共有三條路線方案: 海線、山線（內陸線）、中間（中央線） 與鐵路隧道平行，並避開環境敏感區（預估經費為207億元） 部分走蘇花高路廊，但會通過自來水質水量保護區，對環境影響大（經費為232億元） 經原宜五特保區，施建竪井及施工便道，路線長度相對較短（經費為190億元） 東澳端點 平交案 平面路口銜接 立交案 立體高架銜接 南澳端點 海1 平交案 平面路口銜接 海2A 立交案 立體高架銜接 海2B 立交案 全立體高架銜接 公路總局於評估各方案建議選取之路線: 建議選海線（此方案路線因於工程規模經費、地質掌握與環境敏感均較具綜合優勢，預計於2032年完工並通車，經費為207億元） 而公路總局亦建議在東澳與南澳的銜接端點採立體化工程（海2B全立體），可有助交通運輸 2021年11月:環評資料上架，文件顯示本段北起幸福高架橋，南接南澳南溪路堤，全長10.5公里，包括一座長4.7公里之長隧道（南澳隧道），2座地磅站分別為東澳地磅站及南澳地磅站。 2022年更新環評資料，全長縮為9.3公里，南澳端點從南澳南溪路堤改至蘇花改南澳交控中心處銜接，朝陽漁港及南澳南溪路堤增加匝道。 2023年6月27日再次更新環評資料，與2022年資料大致相同。 本改善路段共有三條路廊方案: 方案1:利用既有道路，路口號誌整合及改善邊坡（長約3.5公里，經費可編列常年預算執行） 方案2:海側路廊，橋梁在鐵路東側跨越鐵路後與台9線共線路（長約4.8公里，經費52億元） 方案3:和平工業區及礦區路廊，以隧道通過（長約4.2公里，總經費58億） 公路總局評估後建議選取之路廊方案: 建議海側路線（經費52億元，2023年動工，並於2029年竣工） 2021年11月:根據環評文件採用方案2，本段北起宜蘭縣漢本，南接中仁隧道北口，全長增為5.5公里，包括一座長4.9公里之橋樑（和平高架橋）。 2022年:根據8月12日的環評文件，本段北起縮短為和平車站前起始，南接中仁隧道北口，取消穿越和平工業區及和平高架橋。該路段里程縮短不穿越和平工業區之因，乃因利害關係人台灣水泥與秀林鄉和平村民反對所致。 2023年6月27日更新環評資料，方案回歸2021年環評資料之方案（由漢本土堤起一路高架穿越和平工業區至中仁隧道銜接），惟台泥企業團和平港公司總經理莊炳煌代表台泥表示基於公司利益仍反對此建設，和平村居民亦以部落生計為由持續表示反對。蘇花公路改善工程處副處長吳明恩表示將舉行部落諮商同意權投票並加強與地方溝通，和平~和中段部分若部落同意就是蓋全程外環高架橋，部落不同意就是維持原路線不改善，若流會則是不清楚地方想法，今年底前會把結論上呈給環保署並由上級決定是否興建。 2024年，因應花蓮0403震災分析檢討及考量和平至和中路段落石量體與彈跳距離，該段工程設計將採加大跨徑及減少落墩方式通過易落石區與另搭配防撞鋼板包覆墩柱確保安全性，並參採此次工址震度及地表最大加速度來強化橋梁的耐震能力。同年6月29日，和平村吾谷子（和中）部落重啟部落會議並通過決議興建蘇花安和平~和中段。同年7月31日，同村克尼布（和平）部落重啟部落會議決議通過興建蘇花安，和平～和中段定案。 本改善路段共有三條路線方案: 方案1:延續仁水隧道，以兩座短隧道方式局部改線，分別是2.4及2.5公里（總經費為100億元） 方案2:長隧道長10.2公里，自蘇花改C段中仁隧道終點起始及改建卡南橋，通過太魯閣國家公園，終點為崇德（總長15.1公里，總經費為222億元） 方案3:長隧道9.7公里，自台9線和仁車站附近起始，通過太魯閣國家公園，終點是崇德（總長14.3公里，總經費為214億元） 公路總局評估後建議採取之方案及替運方案: 方案1為建議方案（總經費為100億元，預計於2032完工並通車），並建議保留方案3（總經費為214億元）為替選方案 2021年8月28日：傳出路線選線有譜，和仁到崇德段傾向採用長隧道方案（方案2），另外也規劃蘇花安在崇德村下崁設置「崇德服務區」，成台9線蘇花公路首個省道服務區。 2021年11月: 根據環評文件採用方案2，本段北起中仁隧道南口，南接台九線崇德段，全長14.3公里，包括一座長10.2公里之長隧道（崇德隧道），卡南橋進行改建，2座地磅站分別為和仁地磅站及崇德地磅站。建築工程為：1座變電站、輸配線路，1座公路警察廳舍、1座消防救災房舍，新增1座崇德服務區。 2022年:根據8月12日的環評文件，長隧道方案部分改採用方案3（隧道長9.7公里，長隧道北洞口移至和仁車站前），卡南橋則不進行改建。 2023年6月27日更新環評資料，方案回歸2021年環評資料之方案（10.2公里之長隧道、卡南橋進行改建，維持興建崇德服務區，另增加橋下道路花3線鄉道改善及板下匝道）。7月15日和平村卡那岸（和仁）部落會議投票通過，7月22日崇德村得吉利（崇德）部落會議投票通過，和仁~崇德段定案。 建構蘇花路廊全天候365天區域公路維生系統 蘇花改A段（蘇澳~東澳段）、蘇花改B段（南澳~和平段）、蘇花改C段（和中~大清水段）完工通車，其餘路廊仍面臨風災預警性封閉管制。 2019年12月20日，可行性研究已獲得行政院同意 預計2020~2023年（工期約30個月），進行綜合規劃及環評。 預計2024~2025年（工期約24個月），進行工程設計作業。 預計2024~2025年（工期約24個月），進行用地取得作業。 預計2025~2032年（工期約90個月），本路段將會發包施工。 預計2020~2024年（工期約30個月），進行綜合規劃及環評。 預計2024~2025年（工期約24個月），進行工程設計作業。 預計2024~2025年（工期約24個月），進行用地取得作業。 預計2024~2031年（工期約64個月），本路段將會發包施工。 預計2020~2024年（工期約30個月），進行綜合規劃及環評。 預計2024~2025年（工期約24個月），進行工程設計作業。 預計2024~2025年（工期約24個月），進行用地取得作業。 預計2025~2032年（工期約88個月），本路段將會發包施工。 台9線蘇花公路安全提升計畫. 交通部公路總局蘇花公路改善工程處. [2021-03-11]. （原始内容存档于2022-07-07）.  「台9線蘇花公路安全提升計畫」綜合規劃地方說明會簡報資料. 交通部公路總局蘇花公路改善工程處. 2021-12-14 [2023-07-23].  吳嘉妮. 台9線蘇花公路安全提升計畫. 交通部公路總局. 2023-06-27 [2023-06-29]. （原始内容存档于2023-06-29）.  蘇花安路線 最快10月定案. 人間福報. 2021-08-29 [2023-07-23]. （原始内容存档于2023-09-09）.  李姿慧. 蘇花安傳要「降級縮減規模」 公路總局曝想法. ETtoday新聞雲. 2022-06-07 [2024-05-22]. （原始内容存档于2024-05-22）.  黃義書. 抉擇隧道長短 延宕蘇花安興建. 人間福報. 2024-04-15 [2024-05-22]. （原始内容存档于2024-05-22）.  王志偉. 蘇花公路嚴重坍方「大量土石」崩落封死交通 估15日搶通. 中國時報. 2023-01-12 [2023-01-12]. （原始内容存档于2023-09-09）.  王錦義. 蘇花公路雙向阻斷！大清水隧道南口坍方 預估15日搶通. 自由時報. 2023-01-12 [2023-01-12]. （原始内容存档于2023-09-09）.  蘇花公路大清水隧道坍方逾千立方米 空拍影像曝光. 人間福報. 2023-01-12 [2023-01-12]. （原始内容存档于2023-09-09）.  汪淑芬. 蘇花安2短隧道變1長隧道 公路局：避免東部成孤島. 中央社. 2024-04-15 [2024-05-14]. （原始内容存档于2024-05-14）.  鄭瑋奇. 蘇花公路大清水隧道坍方 未來蘇花安擬改用長隧道最快2032年通車. 自由時報. 2023-01-12 [2023-01-12]. （原始内容存档于2023-09-09）.  廖家寧. 蘇花安環評卡關遭批 陳揆：請交通部儘速補正. 自由時報. 2024-02-21 [2024-03-04]. （原始内容存档于2024-03-04）.  李姿慧. 跨一大步！蘇花安環評今通過初審 公路局：拚121年完工. ETtoday新聞雲. 2024-05-14 [2024-05-14]. （原始内容存档于2024-05-14）.  胡瑞玲. 花蓮強震成重災區 蘇花安今2闖環評初審過關. 聯合報. 2024-05-14 [2024-05-14]. （原始内容存档于2024-05-14）.  胡瑞玲. 補充隧道湧水安全規畫 國5銜接蘇花改環評通過. 聯合報. 2024-05-14 [2024-05-14]. （原始内容存档于2024-05-14）.  吳佩蓉. 「國道5號銜接蘇花改」與「蘇花安」通過環評 宜縣感謝中央支持. 工商時報. 2024-08-06 [2024-08-07]. （原始内容存档于2024-08-07）.  王峻祺. 國5接蘇花改、蘇花安環評通過 陳金德：落實總統均衡台灣目標. 自由時報. 2024-08-06 [2024-08-07]. （原始内容存档于2024-08-07）.  李彥穎. 蘇花安環評初審過關 與蘇花改有何不同？如何抗震？. 公視新聞網. 2024-05-14 [2024-05-14]. （原始内容存档于2024-05-14）.  王錦義. 蘇花安路線花蓮端卡5年 21場座談無共識將辦諮商同意權投票. 自由時報. 2023-07-09 [2023-07-14]. （原始内容存档于2023-09-09）.  李先鳳. 蘇花公路和平路段 巨大落石砸凹路面. 中央通訊社. 2023-06-12 [2023-07-23]. （原始内容存档于2023-09-09）.  臺鐵普悠瑪號列車被砸路段 落石非首次. 華夏經緯網. 2024-04-12 [2024-05-14]. （原始内容存档于2024-05-14）.  「台9線蘇花公路安全提升計畫」已完成4場地方說明會及2場意見交流會. 交通部公路總局蘇花公路改善工程處. 2020-04-22 [2023-07-23].  公告「台9線蘇花公路安全提升計畫」綜合規劃地方說明會(宜蘭場及花蓮場)紀錄. 交通部公路總局蘇花公路改善工程處. [2023-07-14]. （原始内容存档于2023-07-14）.  周知「台9線蘇花公路安全提升計畫」地方民意溝通會記錄. 交通部公路總局蘇花公路改善工程處. 2023-03-02 [2023-03-02]. （原始内容存档于2023-07-14）.  王錦義. 蘇花安崇德路廊 地方盼採用長隧道方案. 自由時報. 2021-02-02 [2021-03-11]. （原始内容存档于2021-02-11）.  王思慧. 「蘇花安計畫」設計時速70公里 目標2030年完工. 聯合報. 2021-02-02 [2021-05-19]. （原始内容存档于2021-05-19）.  「台9線蘇花公路安全提升計畫」東澳-南澳段及和平-崇德段地方說明會會議記錄 (PDF). 交通部公路總局蘇花公路改善工程處. [2023-07-23]. （原始内容存档 (PDF)于2023-09-09）.  附件_蘇花安地方說明會議紀錄_(花蓮場) (PDF). 交通部公路總局蘇花公路改善工程處. [2023-07-23]. （原始内容存档 (PDF)于2023-09-09）.  Calaw Opic(丁至軒). 「蘇花安計畫」崇德將另闢外環道 計畫引居民抗議]. 原視新聞網. 2021-12-05 [2021-12-05]. （原始内容存档于2023-09-09）.  田德財. 蘇花安崇德場段結論納入紀錄研議評估. 更生日報. 2023-02-16 [2023-02-16]. （原始内容存档于2023-09-09）.  賴文康. 台九線安全提升計畫舉辦說明會 公路總局聽取民意 蘇花安規劃崇德外環高架橋 居民拉白布反對. 更生日報. 2021-12-05 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  趙永博. 憂「蘇花安」破壞沿岸生態　部落居民舉布條抗議. 民視新聞網. 2021/12/05 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  请检查|date=中的日期值 (帮助) 王思慧. 「蘇花安計畫」設計時速70公里　目標2030年完工！. 聯合報. 2021-02-02 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  花蓮崇德部落村民「夜躺台9線」　醉男呼呼大睡遭輾慘死. 即新聞. 2020-08-27 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  田俊浩. 崇德派出所於長老教會進行宣導. 更生日報. 2014-10-06 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  簡亦軍、曾紫彤. 新城警關切部落交通 崇德村治安會議傾聽民眾意見. 東海岸電子報. 2019-08-02 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  張祈. 花蓮台9線暗夜連續車禍 2人傷重不治. 中央社. 2020-10-23 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  王峻祺. 蘇花公路發生重大車禍 2死4輕重傷. 自由時報. 2015-06-30 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  蘇花安說明會，又再一次展開了~ 錯過上次的部落族人們~ 我們幫你們線上直播.Mhuway達吉利共享生活空間 王峻祺. 蘇花安崇德段高架擬設服務區 部落居民不領情憂破壞生態廊道. 自由時報. 2021-12-04 [2022-05-24]. （原始内容存档于2022-05-24）.  張祈. 蘇花安說明會 崇德村民盼商機塞車間找平衡點. 中央社. 2020-02-19 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  蘇花安溝通會議紀錄_和平 (PDF). 蘇花公路改善工程處. [2023-07-14]. （原始内容存档 (PDF)于2023-09-09）.  吳嘉妮. 民國110年12月4日蘇花公路安全提升計畫公開會議和平場會議紀錄. 交通部公路總局. SCRIBD. [2023-07-25]. （原始内容存档于2023-09-09）.  汪志宏. 「蘇花安」路線跟之前版本不一樣囉！. 花蓮最速報. 2022-08-18. （原始内容存档于2022-09-11）.  蘇花安路廊規劃遇阻力 全線通車將再等十年. 花蓮電子報. 2021-12-05 [2022-08-12]. （原始内容存档于2022-08-12）.  陳心瑜. 最新路線出爐 蘇花安拚2024年動工. 自由時報. 2022-08-18 [2022-08-18]. （原始内容存档于2023-09-09）.  王錦義. 蘇花安路線花蓮地方有異音 工程單位：將再多開幾場說明會凝聚共識. 自由時報. 2023-02-15 [2023-02-15]. （原始内容存档于2023-09-09）.  王錦義. 蘇花安和平段 居民爭取進入市區. 自由時報. 2023-02-16 [2023-02-16]. （原始内容存档于2023-09-09）.  田德財. 蘇花安路線說明會和平場結論凝聚共識. 更生日報. 2023-02-16 [2023-02-16]. （原始内容存档于2023-09-09）.  台9線蘇花公路安全提升計畫宜蘭場地方說明會議紀錄 (PDF). 蘇花公路改善工程處. [2023-07-23]. （原始内容存档 (PDF)于2023-09-09）.  江志雄. 蘇花改大功告成 南澳鄉長盼「蘇花安」採高架防塞車. 自由時報. 2020-02-05 [2021-03-11]. （原始内容存档于2021-02-23）.  蘇花安南澳段 地方盼勿進南澳市區. 宜蘭新聞YILANNEWS. 2020-03-03 [2021-03-11]. （原始内容存档于2022-05-02）.  台9線蘇花公路安全提升計畫地方民意溝通會議紀錄(朝陽場) (PDF). 蘇花公路改善工程處. [2023-07-14]. （原始内容存档 (PDF)于2023-09-09）.  台9線蘇花公路安全提升計畫地方民意溝通會議紀錄(南澳場) (PDF). 蘇花公路改善工程處. [2023-07-14]. （原始内容存档 (PDF)于2023-09-09）.  羅建旺. 蘇花安路線出爐了 10年後全線通車. 聯合報. 2020-02-18 [2020-02-19]. （原始内容存档于2020-02-19）.  補足蘇花改不足　催生「蘇花安」成東部人新希望 author=劉俐均、朱光弘. TVBS新聞. 2021-04-06 [2021-05-19]. （原始内容存档于2022-01-18）.  羅建旺. 蘇花安路廊初步核定走海線 花359億10年後通車. 聯合報. 2020-06-13 [2020-06-13]. （原始内容存档于2021-03-06）.  吳嘉妮. 台9線蘇花公路安全提升計畫(2021). 交通部公路總局. 2021-11-22 [2023-07-24]. （原始内容存档于2023-09-09）.  廖信凱. 台9線蘇花公路安全提升計畫(2022). 交通部公路總局. 2022-08-12 [2023-07-24]. （原始内容存档于2023-09-09）.  溫嘉楷. 蘇花安路線擬採高架 居民質疑影響部落生計. 公視. 2023-02-15 [2023-05-17]. （原始内容存档于2023-05-17）.  溫嘉楷. 「蘇花安」最新路線出爐 預計2031完工. 自由時報. 2022-08-17 [2022-08-17]. （原始内容存档于2022-08-17）.  和平工業區專用港實業股份有限公司. 致交通部公路總局. SCRIBD. 2022-03-08 [2024-04-13]. （原始内容存档于2024-04-13） （中文（臺灣））.  王錦義. 蘇花安路線和平、崇德部落月底投票 工程處稱持續加強地方溝通. 自由時報. 2023-07-11 [2023-07-14]. （原始内容存档于2023-09-09）.  田德財. 蘇花安是否如期動工端看部落會議. 更生日報. 2023-07-10 [2023-07-14]. （原始内容存档于2023-09-09）.  汪淑芬. 考量落石量體彈跳距離 蘇花安和平-和中加大跨徑. 中央社. 2024-04-21 [2024-05-14]. （原始内容存档于2024-05-14）.  王燕華. 路又坍...花蓮吾谷子部落重啟投票同意蘇花安. 聯合新聞網. 2024-06-29 [2024-06-29]. （原始内容存档于2024-06-29）.  王燕華. 同意票輾壓 克尼布支持蘇花安完成部落諮商最後一哩路. 聯合新聞網. 2024-07-31 [2024-08-01]. （原始内容存档于2024-08-01）.  李姿慧. 蘇花安路線將定案！和仁到崇德採長隧道呼聲高　公路總局局長：10月有結果. 蘋果新聞網. 2021-08-28 [2022-01-18]. （原始内容存档于2022-01-18）.  邱瓊玉. 估花700億 蘇花安新路線曝光. 好房網 (聯合報). 2022-08-18 [2023-07-23]. （原始内容存档于2023-09-09）.  王燕華. 影／得吉利部落會議投票通過 蘇花安和仁至崇德段定案. 聯合報. 2023-07-22 [2023-07-23]. （原始内容存档于2023-09-09）.  廖威凌. 蘇花安得吉利部落諮商投票 過半同意. 更生日報. 2023-07-22 [2023-07-23]. （原始内容存档于2023-09-09）.  永樂高架橋. 交通部公路總局第四區養護工程處. [2018-04-23]. （原始内容存档于2020-11-29）.  國道5號銜接蘇花改公路計畫. 交通部高速公路局. 2022-11-08 [2023-07-23]. （原始内容存档于2023-09-09）.  台9線蘇花公路安全提升計畫 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 蘇花安路線主要方案(Google Maps) 台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書 行政院環境部 （页面存档备份，存于互联网档案馆）