大運站

大运站是一个属于深圳地铁3号线、14号线和16号线的地铁车站，也是深圳地铁16号线近期的南端终点站，位于中华人民共和国廣東省深圳市龍崗區园山街道龙岗大道与龙飞大道交叉路口以南。 本站于2010年12月28日随深圳地铁3号线正式启用。随14号线和16号线建成的大运综合交通枢纽是深圳市第一个横跨地下、地面和地上的综合性交通枢纽。 大运站分为两个部分： 3号线 所属的地上部分为地上三层10米岛式车站，位于龙岗大道上空。3号线车站西侧设有一换乘核，供乘客前往地下部分换乘 14号线 和 16号线 。 14号线 和 16号线 所属的地下部分为地下三层14米双岛式车站，位于龙岗大道西侧地下。16号线路轨南侧设有一对交叉渡线，供终到本站的列车站后折返使用。 车站地下一层为枢纽交通层，提供片区地下交通功能。 3号线 ①站台（往双龙） 3号线 ②站台（往福保） 14号线 ③站台（往岗厦北） 14号线 ④站台（往沙田） 16号线 ⑤站台（往西坑） 16号线 ⑥站台（往田心） 2010年12月-2021年9月 原3号线出入口 2021年9月-2022年10月 临时出入口 大运站两个部分共十八个出入口分开布置： 3号线 和换乘核部分共设有七个出入口，其中1、2、3、4四个出入口为原3号线部分四个出入口改造而成，14a、b、c三个出入口则随换乘核新建。目前1、4、14a、14b、14c五个出口暂未启用。换乘核二层还预留了前往配套物业区域的接口。 14号线 和 16号线 部分共设有十一个出入口，所有出口均连接至位于地下一层的公共空间。目前5、6、9a、9b、10b五个出口暂未启用。 2、3、5、7、10a、11、13、14口设有无障碍电梯，9、11口设有卫生间。 本站在规划时随3号线一同出现，当时名称为体育新城站。[來源請求] 2010年6月28日，本站（3号线车站）随深圳地铁3号线一期一同正式启用。 开通时的站台使用情况： 值得一提的是，当时部分列车的PIDS会显示本站英文名为本站汉语拼音站名“Dayun”，但实际应该是“Universiade”。现在这个状况得以改善。 大运会时，本站作为前往大运中心体育馆的主要交通接驳站，于车站西侧设置大型公交首末站，并在运动会结束后得到保留，使用至2020年。 在深圳轨道交通第四期规划中，大运站将升级成为大运综合交通枢纽,该枢纽是深圳东部唯一一个汇集城际、快线、普线的站城一体化综合交通枢纽，该枢纽设置地下三层、地上二层，衔接既有地铁3号线及在建14、16号线和规划的城际33号线（深大城际）。服务于龙岗区中心区西部交通。新建枢纽和月台大部分位于龙岗大道西侧地下，为地下岛式车站。3号线与其他线路之间为天地十字交叉换乘；枢纽造型以“湾区之舞”为主题，整体形态飘逸轻盈，结构及装饰造型新颖。主体雨棚采用空间桁架钢结构。 枢纽工程由中国中铁集团属下单位承建，总体建筑面积约16万平方米，相当于17个普通地铁站的体量。枢纽主要由14与16号线车站、线路轨道、换乘交通核、龙岗大道下沉工程及其他交通接驳、地铁商业服务等组成。其中，车站全长372米，标准段宽64米，为地下三层三柱四跨、局部五柱六跨矩形框架结构。车站大里程明挖基坑长216米，宽12米～63米，地下两层（局部三层）结构，提供14、16号线区间盾构接收。车站小里程端设置盾构始发井，左线始发井基坑长66米，宽11米，小里程长约122米，宽15米，为地下两层单跨矩形结构，接16号线列车折返线。为了缝合连接龙岗大道东西两侧地块，将与龙岗大道下沉工程同期建设。其中，西侧下沉隧道长约597米，东侧下沉隧道长约320米。 受此影响，大运站C出口已关闭，而大批公交线路也因此分流到附近车站，导致接驳距离较其他地方为远。 2021年6月，大运综合交通枢纽的主体结构封顶。 2022年1月1日——2日（原计划为3日），大运枢纽主体雨棚开始安装，主体雨棚采用空间桁架钢结构，主桁架梁长51米、宽8.4米、高7.1米，重达164吨，施工时需采用单机500吨履带吊一次吊装完成，起吊高度达36米，施工危险系数极高。受此影响，3号线塘坑站至双龙站区段在这期间停止运营，同时在上述区段各站点提供公交接驳服务。最终仅用时48小时，于1月3日00:28成功完成吊装，焊接一次合格率达100%。使得3号线提前一天，于1月3日当天恢复正常运营。 2022年3月，大运枢纽地下车站及交通换乘中心主体结构全部完成，已通过初验全面移交进入安装装修阶段。地上钢结构工程拼装完成85%。枢纽的七组风亭、18个出入口除了东侧3个出口待交通疏解完成后开工之外，均已完成。 2022年7月16日，大运枢纽开始对既有3号线的雨棚进行拆除。既有雨棚总长度为134米，宽22米，中心点处高约6.8米，总面积2800平方米。受限于“湾区之舞”的特殊造型，既有雨棚拆除极为复杂，属世界首例，时间上地铁停运最多只有两天，空间上新旧雨棚之间无机械设备操作空间。为此，施工单位中铁五局先前经过一年多的反复研究，首创新工法；按照该工法，既有雨棚按每段18米分割为7个单元块，从两端向中间分段拆除，分段完成后吊运滑移至外侧延伸平台，再分别由一台320吨履带吊和一台300吨汽车吊运至地面解体、外运出场。受此影响，7月16日至17日，3号线塘坑站至双龙站区段双方向再度全天停止运营，同时在上述区段各站点提供公交接驳服务。7月17日23：40，3号线既有雨棚拆除、场地清运以及运营检修工作全部完成，标志着大运枢纽改造第二阶段施工提前290分钟顺利完工。7月18日恢复正常运营。 2022年8月7日-30日期间，大运枢纽进入施工改造的第三阶段，主要为3号线大运站新建侧式站台以加宽候车空间，待项目完工及相关配套设施建成后，将实现乘客在中间岛式站台上车，在两边侧式站台下车的功能，极大提高3号线大运站换乘能力，进一步方便市民出行；这也使得大运站3号线部分成为深圳首个高架西班牙式月台车站，也是中国大陆罕见的已运营线路加建的西班牙式月台车站。受此影响，3号线塘坑站至双龙站区段在7日-30日期间将提前约3小时结束运营，同时在上述区段各站点提供公交接驳服务。 2022年8月31日，本站完成3号线扩展结构侧式站台加宽钢结构吊装及20跨楼承板安装工作，为侧式站台后续屏蔽门安装施工夯实了基础。 2022年10月28日，本站地下部分随深圳地铁14号线一期和深圳地铁16号线一期一同正式启用。 随大运综合交通枢纽一同建设的3号线扩展结构仍在建设中，预计将于2024一25年启用。 预计新站台启用后的站台使用情况： 深大城际铁路将在龙飞大道地下设站，与既有车站通过通道换乘。目前深大城际铁路深圳段正在施工中，预计将于2025年启用。 深圳地铁16号线将继续延伸至西坑站，开通后本站将不再为本线终点站。目前16号线二期南延段正在施工中，预计将于2025年启用。 预计延伸段开通后的站台使用情况： 深圳公交 东莞公交 站厅 北向侧式站台 站台①② 南向侧式站台 站名书法字 换乘核外观 换乘核内俯视 换乘核内仰视 3号线标准站名字 改造前站厅（2016年10月） 改造前站台（2016年10月），可见3号线标准站顶棚 公共空间（地下一层） 站厅（地下二层） 站台③⑤ 站台④⑥ 站名书法字（14号线） 站名书法字（16号线） 车站工地（2020年5月） 13号口下沉广场内部（2022年10月） 站厅 站台 站名书法字 车站工地（2022年9月） 车站工地（2023年3月） 维基共享资源上的相关多媒体资源：大運站 深圳地铁官方网站的站点介绍：3号线 （页面存档备份，存于互联网档案馆）14号线 （页面存档备份，存于互联网档案馆）16号线 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 参考资料： 《我市擬在地鐵上蓋物業建政策性住房 （页面存档备份，存于互联网档案馆）》，2007年8月2日，深圳新聞網 深圳新闻网. 16个车站一站一景. [2022-11-18]. （原始内容存档于2022-11-18）.  GA环球建筑. 深圳地铁14号线开通，设计全解析. 2022-10-28 [2023-03-04].  城际、快线、普线一体化！深圳大运综合交通枢纽拟年后建成_楼市动态_深房产_奥一网. szhome.oeeee.com. [2020-06-25]. （原始内容存档于2020-06-26）.  相当于17个标准地铁站！大运枢纽全面进入地上结构工程施工. xw.qq.com. [2021-06-27]. （原始内容存档于2021-06-27） （中文（简体））.  深圳特区报. 大运枢纽“湾区之舞”主体吊装完成！地铁3号线提前恢复运营. finance.sina.com.cn. 2022-01-03 [2022-08-06]. （原始内容存档于2022-08-06）.  四线交汇！大运枢纽湾区之舞雏形初现，预计开通时间是……_深圳新闻网. www.sznews.com. [2022-08-06]. （原始内容存档于2022-08-06）.  换新装！大运枢纽两天时间变了这么多……_施工_运营_地铁. news.sohu.com. [2022-08-06]. [失效連結] 7月16日至7月17日深圳这条地铁线路部分停运，免费公交来接驳. [2022-08-06]. （原始内容存档于2022-08-06）.  深圳地铁3号线全线恢复正常运营 ！-今日头条-手机光明网. m.gmw.cn. [2022-08-06].  8月7日起地铁3号线部分区段提前收车，受影响区段提供公交接驳. [2023-03-05]. （原始内容存档于2023-03-05）.  深圳地铁. 快看！大运枢纽取得新进展. 2022-09-01 [2023-03-05]. （原始内容存档于2023-03-05）.  注释： 源自大运中心规划名“龙岗体育新城”