广汕铁路

广州至汕尾铁路，简称广汕铁路，与汕汕铁路合并简称甬广高速铁路汕广段，又名广汕客运专线、广汕高速铁路，是广东省一条连接广州市、惠州市和汕尾市的高速铁路，甬廣高速鐵路的组成部分。线路西起广州站，经惠州市的博罗县、惠城区、惠东县以及深圳市的深汕特别合作区，东止于汕尾站，与汕汕铁路直通往汕头站，全长239.86公里，新设7个车站。 广汕铁路新塘至汕尾段2017年7月先期开工，2019年9月全线开工，2023年9月26日建成通车。而广州东至新塘段预计于2024年落实建设，广州至广州东段则利用既有广深铁路。广汕铁路初期将与广深铁路直通运行以接入广州市区。 新建广州至汕尾铁路工程以广深铁路新塘站向东引出，沿广深铁路北侧行至仙村后偏离既有铁路至石滩镇以北设增城南站；跨越增江、广惠高速公路，在博罗县长宁镇以东设罗浮山站；向东再次跨越广惠高速公路，至罗阳街道设博罗站；向东跨越东江折向东南，至惠城区三栋镇以北设惠城南站；向东在惠东县南部设惠东南站；随后向东穿越莲花山脉，至汕尾市深汕合作区赤石镇设深汕站；继续东行跨越长沙湾后引入厦深铁路汕尾站。其中新塘至增城南设计速度目标值250公里/小时；增城南至汕尾设计速度目标值350公里/小时。广汕正线从新塘站至汕尾站全长203.36km。 新塘至汕尾段工程还包括引入广州枢纽、惠州地区和汕尾地区配套工程：新建广州东北货车外绕线广州北站至长冈站上下行联络线、赣深客专惠州北站至本线广州方向上下行客车联络线、赣深高铁仲恺站往汕尾方向上下行客车联络线、新塘动走线、新塘动车运用所及石牌客整所改造为动车运用所。 广州东至新塘段（广州东站至新塘站五六线）线路起于广州东站，终止于新塘站，与既有广深铁路并行。线路自广州东站地面场引出，利用原动走线路径路基下穿五山路桥梁后，于翰景路北侧向下进入隧道，沿广深铁路南侧行进至丰乐北路后露出地面，依次下穿镇东路上跨乌涌、文涌后线路继续向东，隧道下穿中石化运煤通道、广澳高速后折至广深铁路北侧行进，下穿多条高速、市政道路及穗莞深城际后，接上广汕高铁于新塘站预留线位。正线线路全长30.014km，隧道2座长度分别为11.268km、13.801km，桥梁3座0.359km，桥隧比84.7%，按双线、200公里/小时标准建设。 广州东至新塘段项目相关配套工程包括广州东至石牌区间改建工程、广州东站改造工程、广州东动车运用所工程以及新建牵引变电所工程。广州东站改造后总规模为14台24线（含正线），其中地面场设8台14线，地下场设6台10线。广州东动车所总规模为库线6条（折合长编组），存车线34条（折合长编组）。新塘站改建工程在既有广汕铁路新塘站西端咽喉北侧新建综合维修工区。在广州东站新建一座110kV牵引变电所，并与广州东电力变配电所合建，为广州东站、广州东动车运用所、广州东至新塘区段牵引和电力负荷供电。 珠三角地区和潮汕地区是广东省两大城市区，人货交流相当频繁，但由于历史原因缺乏直接的铁路通道；最早的广梅汕铁路绕道龙川及梅州，速度较慢，行车时间较长；即使在2013年开通了途经潮汕的厦深铁路，但通车不久客量已日趨饱和，加上终点在深圳北站，列车欲延伸至广州须经过广深港高铁或广深铁路，但这两者的车流量日益飽和，限制了广州前往潮汕地区的开通列车数量，影响了两地的人流往来。加上惠州的博罗县经济发展受制于没有铁路，因此广东省决定牵头建设广州至汕尾铁路来弥补这一空缺。 2011年项目通过预可行性研究报告评审，当时又称厦深铁路广州支线，但2012年暂停推进。 2015年的广东省人大上，惠州代表团提出《关于尽快启动广汕铁路项目建设的建议》，希望尽早确定出资模式。 2015年12月，中国铁路总公司在广州增城组织召开了广州至汕尾客运专线可行性研究报告评审会。 2016年3月22日，广汕铁路选线规划研究会议在北京召开。之后确定现有线位。 2017年7月5日，广汕铁路在广州、惠州、汕尾三地同步开工。 2018年12月29日，中国铁路总公司和广东省人民政府联合批复了新建广州（新塘）至汕尾铁路初步设计。 2020年6月25日，全线第一榀箱梁成功架设。 2021年10月28日，最长单线隧道红仔岭隧道贯通。 2022年3月25日，全线重难点控制性工程红花嶂隧道顺利贯通。5月9日，跨京九铁路特大桥连续梁完成高空转体并精准合龙对接，该桥跨越京九铁路、长深高速公路、惠州市市政道路惠新大道。9月6日，全线最后一座隧道山下隧道安全顺利贯通。9月13日，最后一座铁路大桥增江特大桥成功合龙。10月25日，全线箱梁架设完成。11月18日，全线进入铺轨阶段。 2023年2月4日，全线完成单线铺轨；2月23日，完成正线轨道铺设。6月21日，全线开启冷滑试验。6月27日，全线接触网成功送电；6月28日，启动热滑试验。7月10日，全线开始联调联试。8月29日，全线进入试运行阶段。 2023年9月26日，广汕高铁正线，以及连接赣深高铁的麻仲、惠罗联络线正式开通运营。 广汕公路 广惠城际铁路 中国国家铁路集团有限公司. 国铁集团关于公布甬广高铁等有关名称的通知. 铁路客货运输专刊. 2023, (1): 2–3. 铁运函〔2023〕19号.  广州至汕尾高铁9月26日开通运营. 中国日报网. 2023-09-25 [2023-09-25]. （原始内容存档于2023-09-26）.  广州至汕尾客运专线地质勘察监理招标公告 - 高速招标网|公路施工单位|铁路中标单位|项目经理电话|活动房物资招标|铁路中标. web.archive.org. 2020-01-27 [2020-05-10]. 原始内容存档于2020-01-27.  广汕高铁年内动工1小时直达汕尾. 信息时报. [2020-05-10]. （原始内容存档于2020-01-27）.  新建铁路广州铁路枢纽广州东站至新塘站五六线工程环境影响评价征求意见稿公示. 中国铁路广州局集团. 2024-03-05 [2024-08-19]. （原始内容存档于2024-08-19）.  广汕铁路：出资方式需尽快确定_市场动态. 中华铁道网. [2020-05-12]. （原始内容存档于2020-10-18）.  广汕铁路拟在惠州设至少4个站 预计十三五动工-城际高铁-地铁族. www.ditiezu.com. [2020-05-12]. （原始内容存档于2020-10-18）.  广汕铁路选线规划研究会议在北京召开-城际高铁. 地铁族. [2020-05-12]. （原始内容存档于2020-10-18）.  广汕铁路今日开工 延伸段建成后广州90分钟到汕头. 南方网. [2020-05-12]. （原始内容存档于2017-07-05）.  广汕铁路全线初步设计获路省联合批复. 广州市发展和改革委员会. 2019-01-07 [2022-09-25]. （原始内容存档于2020-08-08）.  广汕铁路全线第一榀箱梁成功架设. 光明网. 光明日报. 2020-06-28 [2022-09-25]. （原始内容存档于2022-09-25）.  公司广汕铁路项目承建全线最长单线隧道红仔岭隧道贯通. 中铁二局第四工程有限公司. 2021-11-22 [2022-09-25]. （原始内容存档于2022-09-25）.  广汕铁路红花嶂隧道顺利贯通. 惠州市人民政府. 惠州日报. 2022-03-29 [2022-04-05]. （原始内容存档于2022-04-05）.  现场壮观！广汕高铁建设最新进展来了！. 微信. 中国铁路. 2022-05-10 [2022-05-10]. （原始内容存档于2022-05-10）.  广汕铁路最后一座隧道顺利贯通. 惠州新闻网. 惠州日报. 2022-09-09 [2022-09-25]. （原始内容存档于2022-09-25）.  广汕高铁最后一座大桥合龙 即将全线铺轨. 新华网. 新华社. 2022-09-14 [2022-09-25]. （原始内容存档于2022-09-14）.  新华全媒+ 广汕铁路全线箱梁架设完成. 新华网. 2022-10-26 [2022-10-29]. （原始内容存档于2022-10-29）.  设计时速350公里！这条高铁进入全线铺轨阶段. 微信. 中国铁路. 2022-11-19 [2023-02-03]. （原始内容存档于2023-07-07）.  许力夫. 广汕高铁顺利完成单线轨道贯通. 新快报. 2023-02-05. （原始内容存档于2023-02-05）.  徐媛. 广汕高铁全线 正线铺轨圆满完成. 广州铁道. 2023-02-24: A01 [2023-02-26]. （原始内容存档于2023-02-26）.  四分公司广汕项目 赵海燕. 广汕铁路正式开启全线冷滑试验. 中国铁建电气化局. 2023-06-25 [2023-06-25]. （原始内容存档于2023-06-25）.  刘倩. 广汕高铁接触网送电成功，全线即将进入联调联试阶段. 南方日报. 2023-06-28 [2023-06-29]. （原始内容存档于2023-06-29）.  刘倩. 开通后广州1小时内到汕尾！广汕高铁今日启动联调联试. 南方日报. 2023-07-10 [2023-07-10]. （原始内容存档于2023-07-10）.  郭军 方杰 吕翀. 广汕高铁全线开通运营进入倒计时. 中国新闻网. 2023-08-29 [2023-08-29]. （原始内容存档于2023-09-26）.  黄庆. 大道·湾区丨广汕高铁今日开通运营. 广州日报. 2023-09-26 [2023-09-26]. （原始内容存档于2023-09-26）.  戴建. 广汕高铁9月26日开通运营，惠州南至广州东最快1小时1分. 惠州日报. 2023-09-25 [2023-09-26]. （原始内容存档于2023-09-26）.