赣深客运专线

赣深客运专线又名赣深高铁、京港高铁（赣深段），是一条已通车的高速铁路。北起赣州西站与昌赣客运专线接轨，南至深圳北站或西丽站，于2016年底开始各分段陆续开工，2021年12月10日建成通车，总工期54个月。全线共设车站14座，其中充分利用既有车站2座（赣州西站、深圳北站），线路简单引入，无任何改建工程；预留车站2座（光明城站、仲恺站，后来改为新建车站）；新建车站10座（信丰西、龙南东、定南南、和平北、龙川西、河源北、河源东、博罗北、惠州北、东莞南站）。全线新建动车运用所二座，分別为赣州西动车运用所和深圳第二动车运用所，新建9座220kV牵引变电所。建设总工期按54個月设计，项目总投资为636.67亿元。 赣深高铁是一条长三角与珠三角间交流的重要通道，承担珠三角、粤东地区对外中长途客流为主同时兼顾沿线及粤东与珠三角间城际客流，龙川至惠州段还将承担广梅汕快速铁路通道的客运功能。建设赣州至深圳客运专线，对于改善赣南地区基础设施，提高路网质量、完善路网布局、增强运输灵活机动性，加快江西等内陆省份对接珠三角，实现珠三角地区产业转移，带动沿线城镇化进程、沿线旅游资源开发具有重要意义。河源市將結束不通高鐵的歷史，也是廣東省最後一個有高鐵通達的地級市。 此外，赣深客运专线在東莞南站以東设有连接广深铁路I、II線的联络线，列车可由香港西九龙站经广深港高铁至深圳北站后，通过赣深客专、联络线前往广深线至广州东站或广州站、甚至可以前往國內其他城市，列車亦可以由赣州西站经赣深客专及联络线前往深圳东站、深圳站。 赣深客运专线的早期提出是伴随着昌赣客运专线计划纳入国家“十二五”铁路规划，然而2011年5月出台“十二五”正式规划没有将赣深纳入，同月江西省联合广东省共同向铁道部行文要求将赣深客专也纳入“十二五”。 2014年1月18日在广东省十二届人大二次会议第二场记者会上河源市市长彭建文向记者表示赣深高铁计划在2015年立项。 2014年11月5日发改委官网正式公布同年9月26日批复的《新建南昌至赣州铁路客运专线可行性研究报告》，提及要“抓紧研究赣州至深圳铁路客运专线贯通建设的问题”。 2014年12月20日昌赣客专开工时提出赣深客专将在2015年开建。 2015年1月17日至18日在赣州举行的《赣深客专铁路预可研审查会》预计投资总额662.73亿元；有报道说设计时速350公里，并和京九铁路一样将经过和平县、龙川县，设和平西站、龙川西站。 2015年1月20日中国铁路总公司领导到南康区和定南县考察。 2015年8月3日新建铁路赣州至深圳客运专线（江西段）社会稳定风险分析公示。 2015年11月11月23日至26日赣深客专项目可研审查会顺利召开，确认将走东线接入深圳，但计划接入深圳东站。 2016年2月4日新建铁路赣州至深圳客运专线环境影响评价第一次信息公示 2016年3月记者报道确认将走西线接入深圳北站西侧，在车站西侧新建车站。 2016年5月30日新建铁路赣州至深圳客运专线环境影响评价第二次公示。 2016年7月7日关于赣州至深圳客运专线工程（江西段）的批前公示。 2016年7月28日新建赣州至深圳客运专线 环境影响报告书（公示本）公示。 2016年10月9日国家发改委关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复。 2016年10月21日环境保护部关于新建赣州至深圳客运专线环境影响评价文件拟进行审查公示。 2017年7月19日公布赣粤两省联合中国铁路总公司以铁总鉴函[2017]528号文批复赣深客专赣州至塘厦段初步设计。 2016年12月22日，广东段先期工程在河源启动。 2017年4月22日，全线最长的隧道龙南隧道开始建设；2019年5月31日，龙南隧道进口顺利贯通。 2021年6月12日，赣深客运专线全线轨道铺设贯通 2021年9月25日，赣深高铁引入广深铁路线路拨接顺利完成，标志着赣深高铁与广深铁路实现互联互通。 2021年9月8日，赣深高铁江西段进入联调联试阶段。 2021年9月12日，赣深高铁广东段进入联调联试阶段。 2021年10月28日18时，赣深高铁江西段开始运行试验。 2021年11月27日，赣深高铁全线满图试运行。 2021年12月9日下午，赣深高铁开始售票。 2021年12月10日，赣深高铁全线通车运营。通車初期主要開行深圳北至南昌/南昌西的本線車。 2022年1月10日实施新的运行图后，赣深高铁共开行列车74对，其中深圳站始发16对，深圳北站始发68对。 2022年2月7日，河源市发生里氏3.0级地震，因此途径本线的列车出现晚点。 龙川县争取新线能绕道龙川设站，并与规划中的龙川经梅州至龙岩高铁相接，而中铁四院也表示支持。 而东莞也争取走「西线」进深圳已让赣深客运专线在东莞进内设站，而深圳则希望走「东线」接入坪山站，并到深圳东站以打破深圳西强东弱的局面。 根据2016年2月4日新建铁路赣州至深圳客运专线环境影响评价第一次信息公示的信息经过东莞这一点线路确定走「西线」。赣深高铁作为京九高铁的南段部分，逻辑上终点为西九龙，若采用东线方案接入深圳坪山站，前往西九龙，则需在深圳北站调向，这估计是东线方案不被支持的主要原因。 深圳方面规划建设深河高铁由深圳坪山站，经由惠城南站接入河源东站，相当于实现了赣深高铁南端同时建设西线和东线。规划中广河高铁也会接入河源东站。 但是深圳方面的争取，也获得了部分的支持，既保持了联络线接入深圳北站，同时建设光明城站到西丽站，实现深圳始发终到的列车，进西丽站，而非深圳北站。同时西线的东莞南站建设与广深铁路的联络线，这样也接入深圳东站和深圳站。在深圳东站以南进行机走线改造，实现普速列车停深圳东站，而深圳站变身了高铁站和城际站。根据发改委批准的大湾区城际轨道的规划方案，还会在东莞南站修建塘厦至龙岗的城际，连接深惠城际及大鹏支线。 赣深客运专线同时于惠州与广汕铁路连接：东南走向仲恺联络线由仲愷站往来广汕铁路惠州南站，西北走向惠州北联络线由广汕高铁博罗站往来惠州北站。在广汕铁路通车前，赣深客运专线自赣州、河源往广州方向的列车需在到东莞南站后换向，然后接入广深铁路I/II线往来广州东站。 注1：通过联络线引入，联络线于阳台山线路所分岔 注2：正线引入，目前正在建设 赣深高铁最新消息一览. [2018-10-16]. （原始内容存档于2020-09-29）.  新建铁路赣州至深圳铁路（广东段）建设项目竣工环境保护验收调查报告的公示. www.rail-transit.com. [2021-12-01]. （原始内容存档于2022-06-11）.  赣深高铁确定经东莞引入深圳北站. [2016-05-10]. （原始内容存档于2016-05-06）.  赣深高铁第二次环评全文（2016年7月） (PDF). [2016-07-28]. （原始内容存档 (PDF)于2016-08-07）.  赣深客专深圳段线站位示意图. [2018-08-04]. （原始内容存档于2018-08-04）.  昌吉赣、赣深客列两辆专线列入规划 赣州将迎来高铁时代. [2015-01-20]. （原始内容存档于2013-11-03）.  南昌将有直达深圳“高铁”. [2015-01-20]. （原始内容存档于2020-08-11）.  赣深高铁有望2020年前开通 建成后赣深4小时直达. [2015-01-20]. （原始内容存档于2015-01-20）.  国家发展改革委关于新建南昌至赣州铁路 客运专线可行性研究报告的批复. [2015-01-20]. （原始内容存档于2016-03-04）.  昌吉赣客专按时速350公里建设 昨日正式开工. [2015-01-20]. （原始内容存档于2014-12-26）.  赣深高铁初步确定经和平龙川市区 设计时速350公里. [2015-01-23]. （原始内容存档于2015-01-23）.  赣深客专铁路进行预可研审查 莫建成史文清会见专家组. [2015-01-20]. （原始内容存档于2015-01-20）.  赣深客专铁路进行预可研审查. [2015-01-20]. （原始内容存档于2015-01-19）.  赣深高铁初步确定经和平龙川市区 设计时速350公里. [2015-01-20]. （原始内容存档于2016-06-17）.  赣深客专铁路预可研审查会专家组到我区调研. [2015-01-20]. （原始内容存档于2015-01-20）.  中国铁路总公司领导到定南考察赣深高铁相关工作. [2015-01-20]. （原始内容存档于2015-01-20）.  新建铁路赣州至深圳客运专线（江西段）社会稳定风险分析公示. [2016-02-21]. （原始内容存档于2015-09-25）.  新建铁路赣州至深圳客运专线（江西段）社会稳定风险分析公示. [2016-02-21]. （原始内容存档于2017-03-05）.  赣深高铁项目今日可研评审. [2015-12-02]. （原始内容存档于2015-12-08）.  赣深客专项目可研审查会顺利召开. [2015-12-02]. （原始内容存档于2015-12-08）.  新建铁路赣州至深圳客运专线环境影响评价第一次信息公示 (PDF). [2016-02-21]. （原始内容存档 (PDF)于2016-02-23）.  环评公示_中铁第四勘察设计院. [2016-02-21]. （原始内容存档于2016-02-21）.  赣深高铁方案基本敲定 走“西线”在东莞设站. [2016-03-10]. （原始内容存档于2017-03-05）.  定了！赣深高铁在东莞塘厦设站，2020年通车！. [2016-03-10]. （原始内容存档于2016-03-10）.  新建铁路赣州至深圳客运专线 环境影响评价第二次公示 (PDF). [2016-06-15]. （原始内容存档 (PDF)于2016-06-19）.  环评公示. [2016-06-15]. （原始内容存档于2016-06-15）.  环评公示_中铁第四勘察设计院. [2016-06-15]. （原始内容存档于2016-06-15）.  新建铁路赣州至深圳客运专线环境影响评价第二次公示. [2016-06-21]. （原始内容存档于2016-08-15）.  关于赣州至深圳客运专线工程（江西段）的批前公示. [2016-07-13]. （原始内容存档于2016-10-11）.  新建赣州至深圳客运专线环境影响报告书(公 示 本) (PDF). （原始内容 (PDF)存档于2016年8月7日）.  赣深客专可行性研究报告获批. www.jxtt.com.cn. [2016-10-12]. （原始内容存档于2017-03-05）.  赣深客专获批 年内动工. jiangxi.jxnews.com.cn. [2016-10-12]. （原始内容存档于2017-03-05）.  关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复(发改基础[2016]2128号). www.ndrc.gov.cn. [2017-02-09]. （原始内容存档于2017-06-28） （英语）.  2016年10月21日环境保护部关于新建赣州至深圳客运专线等7个环境影响评价文件拟进行审查公示. （原始内容存档于2017年3月5日）.  赣粤两省联合中国铁路总公司批复赣深客专赣州至塘厦段初步设计. www.jxdpc.gov.cn. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-01-02）.  赣深高铁广东段开工 河源至深圳或实现捷运化. jt.sz.bendibao.com. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-01-02）.  赣深高铁最新消息一览（持续追踪更新）. jt.sz.bendibao.com. [2019-01-02]. （原始内容存档于2020-09-29）.  赣深高铁全线第一长隧——龙南隧道开工建设. www.chinanews.com. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-01-03）.  时雨、蔡栩、詹远春. 赣深高铁第一长隧道龙南隧道贯通. 人民网南昌. [2021-06-15]. （原始内容存档于2021-06-24）.  新华社. 赣深高铁全线轨道铺设贯通. 赣州市人民政府. [2021-06-15]. （原始内容存档于2021-06-15）.  赣深高铁与广深城际铁路实现互联互通 塘厦坐动车有望直通广深. 中华网. 2021-09-29 [2021-09-29]. （原始内容存档于2022-06-13）.  开通倒计时！赣深高铁江西段进入联调联试阶段. 新华网. [2021-12-01]. （原始内容存档于2021-12-01）.  赣深高铁广东段开始全线联调联试. www.nra.gov.cn. [2021-12-01]. （原始内容存档于2021-12-01）.  赣深高铁江西段昨日开始试运行. 搜狐网. [2021-12-01]. （原始内容存档于2022-06-26）.  赣深高铁全线满图试运行. 中新网. [2021-12-01]. （原始内容存档于2022-06-11）.  张秀娟. 建站110周年深圳火车站：首开高铁. 南方网. 2022-01-09 [2022-01-09]. （原始内容存档于2023-02-07）.  赣深线河源段恢复正常 铁路进入返程客流高峰. 广州交通电台. 2022-02-08 [2022-02-08]. （原始内容存档于2022-02-08）.  河源为赣深高铁动工计划和线路走向争取支持. [2015-01-20]. （原始内容存档于2016-03-04）.  中铁四院：支持赣深高铁经龙川设站预可方案. [2015-01-20]. （原始内容存档于2015-01-20）.  东莞拟建“松山湖-黄江-深圳”快速通道. [2015-12-02]. （原始内容存档于2015-12-08）.  赣深高铁最新消息：赣深高铁走坪山还是东莞无定论. [2016-02-21]. （原始内容存档于2016-03-02）.  高铁改变了春运，也让这些相邻的城市反目. [2016-02-22]. （原始内容存档于2018-11-05）.  赣深高铁客运专线走哪边 深圳代表强烈建议走东线. [2016-03-10]. （原始内容存档于2019-04-17）.  深河高铁预可行性研究通过评审，河源境内拟建深河合作区、河源东2座车站！. [2021-04-19]. （原始内容存档于2021-04-22）.  新建赣州至深圳客运专线环境影响报告书 (PDF). 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 2016 [2021-05-11]. （原始内容存档 (PDF)于2021-05-11）.