宁波轨道交通3号线

宁波轨道交通3号线是浙江省宁波市一条地铁线路，为宁波轨道交通系统的组成部分，标志色为金穗黄。线路大体呈南北走向，自南向北依次经过奉化、鄞州、江北和镇海四区，穿越了三江口核心区和宁波两个城市新区（镇海新城和鄞州中心区）。全线设车站29座，其中8座车站与其他6条轨道交通线路换乘。 3号线建设共分两期。一期工程从大通桥站至高塘桥站，长16.83千米，共设车站15座，于2014年12月23日开工建设，2019年6月30日通车运营；二期工程为兴海南路站至骆驼桥站，共设5站。大通桥站–外漕村站区间由于庄桥机场搬迁问题无法贯通，因此3号线二期近期建设的9.04千米暂与5号线贯通运营，于2019年12月2日开工建设，2024年6月28日开通运营。此外，从高塘桥站至金海路站的9站以宁波至奉化城际铁路的名义建设，以宁波轨道交通3号线（鄞奉段）的名义于2020年9月通车运营，未来计划在方桥站拆分运营。包含一、二期和鄞奉段在内，3号线全线共设29座车站，线路北端预留有进一步延伸的条件。 3号线南起奉化区境内的金海路站，以高架形式沿东环路路中向北，与机场路高架共线抵达方桥，此后向西转入雁湖路，经过甬江村和鄞州工业园后折向北，进入姜山镇环镇北路，在宁波绕城高速公路前转入地下，抵达高塘桥站。此后线路沿广德湖南路向北延伸，经过茶桃公路后转为向东沿鄞州大道并经过宁南路。此后，线路折向北进入天童南路并向北铺设，并经过鄞县大道、四明路。线路在嵩江中路转向东，抵达中萃路后折向东北，沿前塘河行进至杭甬高速公路和环城南路并抵达仇毕村。此后线路向北穿过甬台温铁路。继续向北穿过兴宁路后，线路沿中兴路敷设，依次穿过中山路、惊驾路和通途路。此后线路沿中兴北路设置并下穿甬江，抵达环城北路北侧的一期终点大通桥站。二期线路则从外漕村站始，沿规划锦堂路向北穿过北外环路和宁波铁路枢纽北环线，抵达329国道，此后穿过镇海大道，终于320省道。大通桥至外漕村区间受到庄桥机场影响，为远期规划线路。 宁波轨道交通3号线最早出现在2003年8月编制完成并通过专家评审的《宁波市城市快速轨道交通线网规划》中，该规划将3号线定为宁波轨道交通“三主三辅”6条线路中的3条骨干线之一。2006年2月《宁波市快速轨道交通线网规划》获得宁波市政府批复，其中包括3号线和通往奉化、接驳3号线的城际轨道线路。随后，2006年8月国务院批复的《宁波市城市总体规划（2006年-2020年）》中确认了宁波市建设轨道交通的规划预想。 根据获批的城市总体规划和轨道交通线网规划，3号线北起澥浦镇，南至鄞州陈婆渡，全长35公里。根据当时设计，线路以江东段为地下区段，地下段长7.2公里；镇海、江北、鄞州新城段采用高架形式，高架段长22.5公里。在线路建设正式付诸实施前，2011年宁波市政府又编制了《宁波市城市轨道交通近期建设规划（2013-2020年）》，即宁波轨道交通第二轮建设规划，规划将3号线全线分为两期建设。一期从陈婆渡站至宝成路站，二期从宝成路站至骆驼北站，全长29.9公里，线路形式也由之前规划的高架与地下结合改为全线地下。2013年11月，上述规划在经国家发改委和建设部评审后，该规划获得国务院批复。鄞州至奉化的线路最初以宁波至奉化城际铁路的名义纳入《浙江省都市圈城际铁路近期建设规划》，该规划于2014年12月获得国家发改委批复。在这份批复中，3号线鄞奉段北起高塘桥站，南至金海路站，全长21.8公里。 2012年末广州地铁设计研究院中标3号线一期工程设计项目，线路勘察则于次年开始。根据建设规划环评等方面的反馈信息和线路勘察获得的实际情况，3号线一期规划进行了一系列的调整。首先，由于宁波庄桥机场搬迁时间未定，最初规划的一期北端终点被从宝成路站缩短至大通桥站。其次，为了避让城市内河水源保护地，原规划沿钱湖北路和中兴南路的麦德龙–儿童乐园区间走向被东移至沿前塘河至仇毕村，并在仇毕村新增永达路站。最后，为了使一期工程的配属列车能够进行定修和镟轮作业，原姜山停车场和朝阳车辆段的功能进行了对调。上述方案在2013年11月编制完成的《宁波市轨道交通3号线一期工程可行性研究报告》中予以确定，并由国家发改委办公厅批复同意。2014年10月31日一期工程可行性研究报告获得宁波市发改委批复，初步设计则于12月5日获批，3号线一期工程成为第二轮建设规划中首条获批的线路。 作为第二轮建设规划中首条开工建设的线路，3号线一期工程首个车站于2014年12月23日开工建设。此后，仇毕站、钱湖北路站等车站主体结构相继封顶。2018年8月6日，南部商务区站主体结构的封顶标志着一期工程所有车站主体全部封顶。 2015年11月30日，当时全球最大的土压平衡矩形盾构机“阳明号”从高塘桥站南端始发，开挖3号线首条盾构隧道，隧道于2016年11月11日贯通。作为矩形盾构试验段，这段隧道开挖的成功使在旧城区以更低的拆迁成本开挖地铁隧道成为可能。工程正线首条贯通隧道，下穿甬江的大通桥–中兴大桥南区间左线，也于11月15日贯通。至2018年5月4日，3号线一期盾构区间全线洞通。 在土建工程陆续完成的同时，2018年3月15日中兴大桥南站首先开始开展机电施工，2018年5月4日大通桥站和奉化线高塘桥-姜山高架区间U型槽首先开始铺轨。最终，全线于2018年11月25日实现轨道铺通，12月末实现电通。 3号线首组列车于2017年12月20日在宁波中车产业基地下线。2019年1月28日，在完成限界检测、冷滑以及接触网送电等工作后，一期工程开展了热滑试验，试验于1月30日完成。同年3月11日，一期工程配属的所有17列电客车全部到达车辆段，并开始验收和车辆调试，车站及线网联调、行车联调、供电联调等工作则在其后展开。2019年6月5日，3号线通过试运营评审，并于6月30日通车试运营。 根据2005年公布的《奉化市市域总体规划》中的轨道交通规划，鄞奉段原规划为接驳3号线的一条轻轨，包含前往城区和溪口镇的一主一支两条线路。2006年公布的《宁波轨道交通线网控制性详细规划》线路总平面图中，将鄞奉段明确为一条接驳3号线的城际轨道线路。2013年，该段线路以宁波至奉化城际铁路为名纳入《浙江省都市圈城际铁路近期建设规划》，上报国家发改委审批，并于2014年12月获得批复。在此期间，线路的走向和建设时序得到了进一步明确：确定起点为续接3号线高塘桥站，终点为金海路站，全长21.8公里，并预留进一步延伸的条件。鄞奉段（宁波至奉化城际铁路）工程可行性研究报告于2015年11月获得浙江省发改委批复，为浙江省都市圈城际铁路规划中首条获批的线路。 2015年12月30日，鄞奉段先行节点，位于奉化区境内的金海路站开工建设。2017年1月，位于鄞州区境内的甬江村站开工。同年6月13日，位于奉化区境内的机场快速路共线段开工建设。2019年1月28日，自姜山站至明辉路站的首通段桥梁贯通。首通段铺轨于2018年5月4日展开，2019年3月29日短轨铺通。全线供电施工于2018年5月23日开工，首通段于2019年5月20日完成电通，2019年6月5日开始空载试运行，9月28日以“鄞奉线”的名义开通。自朝阳站至金海路站的后通段于2020年3月31日完成长轨通，5月6日完成热滑，此后展开联调联试，2020年9月27日开通运营并改称为“3号线（鄞奉段）”。 3号线一期工程永达路站至儿童公园站盾构区间由中铁隧道局承建，工程需要下穿日通过列车数超过200对的杭深线宁波东站西咽喉，是中国国内首例盾构下穿高铁道岔的工程。由于盾构隧道下穿对铁路的电力、列控等方面可能存在影响，工程风险较大难度较高，该工程被视为3号线一期工程中的控制性工程。该区间的盾构施工于2017年11月8日成功推进到脱离铁路地段影响范围，标志着下穿工程的成功。 盾构区间隧道穿越宁波东站时与杭深线平面夹角呈84度，隧道顶部埋深约25米。2017年3月起盾构隧道施工方就与上海铁路局等铁路有关部分进行协调，确定下穿工程技术实施方案。根据方案，上海铁路局在盾构隧道下穿前组织了道岔迁改，在下穿工程施工期间临时改移行车线路，以避免地基沉降对行车的影响。盾构工程建设者通过对铁路路基的注浆预加固，和在盾构机掘进期间结合地表沉降监测调整盾构机控制参数并实施同步注浆、二次注浆的方式，将地层损失率控制在了0.8%以下，实现了沉降导致的路轨不平顺不超限值。 根据地铁设计规范，地铁隧道中每600米要设置一处联络通道连接上下行两个方向的隧道，以满足防灾逃生的要求。在3号线一期工程盾构隧道联络通道建设过程中，工程建设者采用了盾构法来实施联络通道施工。2018年1月15日，首条盾构法联络通道完成施工，该通道是国内贯通的首条盾构法联络通道，同时也是世界上首条采用盾构法施工的轨道交通联络通道。 3号线首条盾构法联络通道直径3.15米，长17米，埋深约20米。工程实施方案由中铁上海局、上海隧道工程、宁波大学等机构组成的科研联合体研究提出。该技术推动了地下工程建设的非开挖化、全机械化，在部分区段实现了工期较传统施工工艺缩短80%的效果。 宁波轨道交通3号线一、二期和鄞奉段共设车站29座，其中20座为地下车站，其余为高架站。 3号线车站命名时，既考虑了车站所处地理位置，又结合了车站周边区域的历史情况、风土人情以及文化底蕴。在保证轨道交通自身功能的前提下，尽可能地发掘当地具有历史意义、文化内涵，选择能很好反映车站所在区域风貌且具有代表性的历史文物、公共设施、道路等作为轨道交通车站站名。因而在此过程中，多座车站站名因历史传承和辨识度的原因曾进行更改。 3号线一期大多数车站采用与标志色相近的香槟金作为主色调，樱花公园站、体育馆站、儿童公园站则分别采用樱花粉、湖蓝和绿色作为主色调，以体现车站的特点。在一期15座车站中，大通桥站、体育馆站、鄞州区政府站和南部商务区站设有文化墙。大通桥站的文化墙主题为“水韵”，由桥和宁波地名组成。体育馆站的文化墙主题为“甬城律动”，以光影水韵为背景，结合运动人像剪影为前景。鄞州区政府站的文化墙主题为“光耀鄞州”，由星光构成，主体部分为宁波博物馆建筑轮廓。南部商务区站的文化墙主题为“瑞锦荣城”，通过算盘珠构成宁波南部商务区建筑的天际线。3号线一期车站的出入口雨篷则曾进行设计方案公开征集和网络投票，最终经过评选采用了广州地铁设计研究院的“色彩缤纷”方案。 3号线鄞奉段车站均为高架站，站外装修主题为“腾飞之翼”，由弧线构成外立面。站内装修主题则为“书香人文”，车站采用“书简”造型吊顶，上刻古诗文。姜山至明辉路三站采用金色为站内主题色，而朝阳至金海路则采用绿色。方桥、南渡、大成东路、金海路四站立柱使用彩绘玻璃，主题分别为“红帮故里”、“桃花源里”、“弥勒圣地”、“金色海洋”，展现奉化区的文化特点。 3号线一期车辆由中国中车宁波产业基地接受中车株洲电力机车转让图纸生产，并由株洲中车时代电气牵引提供牵引系统。3号线一期首组列车于2017年12月20日下线，一期17列配车后相继于2017年至2019年制造完成并交付使用。鄞奉段计划配车21列。二期计划配车8列，车型与一期基本一致，按自动化等级为GoA3采购。 3号线在营列车主要系统与1号线、2号线一期车辆基本一致，为B型车，全长118米，宽2.9米，高3.8米，采用6节编组（= Tc + Mp + M - M + Mp + Tc =），定员1460人，最高速度80公里/小时。列车设有再生制动装置，可回收90%的制动能量。车内使用铝蜂窝地板，用于减少噪音和振动，顶部设有蓝天白云LED照明，门口立柱为帆船形。列车内装80%的产品由宁波本地生产。列车外观以白、黑为基础色，伴有线路标志色金穗黄，因将运营至奉化区境内，车头灯和尾灯设计为笑脸形，轮廓为金色，寓意为笑口常开的布袋和尚。 3号线开通后曾一度实行大通桥站至金海路站的单一交路运行，2020年12月起改用大小交路运行模式，以大通桥站至南部商务区站作为小交路运行区间。其中，工作日期间，早、晚高峰和平峰时均混合开行间隔分别为4分30秒的小交路和9分钟的大交路，20:00后的低峰时段以约10分钟行车间隔开行大通桥站至金海路站的单一大交路；双休日则仅开行单一大交路，平峰行车间隔6分30秒，低峰行车间隔10分钟。此外，工作日早、晚高峰期间会各加开3列单向由金海路站直达南部商务区站的直快列车，鄞州客运总站以南仅停靠姜山、方桥、大城东路和金海路，相比站站停列车全程运行时间少5分钟。规划远期每小时可开行28对列车。 3号线一期设置首南车辆段，位于鄞州区首南街道境内，宁波绕城高速公路、高阳路和明光路合围的地块内，占地面积约15.87万平方米，房屋总建筑面积约6.37万平方米，设有运用库、检修库、综合楼、运转综合楼、物资总库等14个建筑单体。该车辆段主要承担3号线车辆的定修、临修、镟轮作业和列车检测、停放任务。 3号线鄞奉段设置奉化停车场，位于奉化区金海路站后东南，东环路东侧，规划湖桥东路以南地块内，规划用地面积15.56万平方米，承担列车停放和运用任务。 3号线二期设有朝阳停车场，位于镇海区骆驼街道境内。3号线二期纳入5号线运营期间定修、大修、架修由5号线经堂庵跟车辆段承担；一二期贯通运营后，列车的定修恢复至3号线首南车辆段承担，大修、架修则由1号线天童庄车辆段承担。 3号线与1号线共享樱花主变电所，与2号线共享双桥主变电所。此外，鄞奉段在南渡站附近设置一座主变电所，连接奉化220千伏广济变电所，设置两台110/35千伏主变压器。 3号线与其他线路共用一座控制中心，线路的指挥控制、运营管理、制票清分作业均在控制中心完成，其中二期工程初期纳入5号线管理。中心位于陈郎桥江以东，浦港路以西，宁穿路以北，靠近1号线东环南路站，占地面积24195平方米，总建筑面积81068平方米，由广州地铁设计院设计。 3号线采用由上海电气泰雷兹提供的CBTC信号系统。综合监控系统、环境与设备监控系统、火灾自动报警系统、变电所综合自动化系统、气体灭火系统等系统则中控信息公司提供。二期工程初期纳入5号线控制，采用全自动无人看守运行标准，远期与一期工程贯通后实现3号线一二期统一管理。 3号线一期工程环境影响评价公示后，鄞州区东湖花园小区居民曾因担心房屋安全及地铁振动影响，以及认为3号线实质的建设规划“擅自修改”了国家发改委批复的《宁波市城市快速轨道交通线网规划》，反对3号线下穿前塘河的方案。但轨道交通建设部门认为，线路走向修改正是为了符合环保部之前对线网规划的意见，区间因不含风亭而不存在噪音污染问题，而振动问题可通过减振达到相关国家标准，因而只在原设计基础上进一步提高了该区间的减振级别。最终，3号线的改线规划获得了国家发改委办公厅的同意，整个建设规划获得了宁波市发改委的批复，而东湖花园居民的要求没有得到接纳。 此处使用规划站名，现站名分别为钱湖北路站和儿童公园站。 此处使用规划站名，现站名为仇毕站。 此处使用规划站名，现站名为明辉路站。 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 宁波至奉化城际铁路工程环境影响报告书（简本）, 2015年4月 中铁第四勘察设计院集团有限公司, 宁波市轨道交通3号线一期工程环境影响报告书（报批稿）, 武汉, 2014年2月 张颖. 连接江北与镇海 轨道交通3号线二期工程规划选址公示啦. 甬派. 2018-05-17 [2018-05-17]. （原始内容存档于2018-05-18）.  中城捷公司. 《宁波城市快速轨道交通线网规划》通过专家评审. 地铁与轻轨. 2003, 63 (5) [2019-01-03]. （原始内容存档于2019-01-05）.  宁波轨道交通筹建历程. 宁波晚报. 2009-04-10 [2013-11-09]. （原始内容存档于2013-11-09）.  宁波市城市快速轨道交通建设规划环境影响评价公示. 宁波市环境保护科学研究设计院. 2006-09-20 [2015-02-25]. （原始内容存档于2014-03-14）.  中华人民共和国国务院. 国务院关于宁波市城市总体规划的批复（国函〔2006〕69号）. 国务院办公厅. 2006-08-03 [2019-01-03]. （原始内容存档于2008-03-13）.  宁波市人民政府. 宁波市城市总体规划概要（2004-2020）. 宁波市人民政府办公厅. 2006-09-27 [2019-01-03]. （原始内容存档于2019-01-05）.  宁波市“十”字轨道交通将在2015年建成. 中国宁波网. 2006-11-29 [2013-11-09]. （原始内容存档于2013-11-09）.  宁波城市快速轨道交通线网详解. 宁波日报. 2004-10-21 [2014-08-24]. （原始内容存档于2015-09-23）.  2020年宁波将形成"四线一环"轨道交通网络格局. 浙江在线. 2011-05-26 [2013-11-09]. （原始内容存档于2013-11-09）.  《宁波市城市轨道交通近期建设规划（2013-2020年）》获国家批复. 宁波市发展和改革委员. 2013-11-08 [2013-11-09]. （原始内容存档于2013-11-09）.  宁波至奉化城际铁路4月底完成总体设计. 奉化日报. 2015-02-12 [2015-02-25]. （原始内容存档于2015-02-24）.  新修好的天童南路怎么又开挖？系轨道交通3号线勘察. 中国宁波网. 2013-09-04 [2014-08-24]. （原始内容存档于2014-08-26）.  我委批复轨道交通3号线一期工程可行性研究报告. 宁波市发展和改革委员会交通运输处. 2014-11-03 [2014-11-04]. （原始内容存档于2014-11-04）.  宁波市审计局. 宁波市审计局关于宁波市轨道交通3号线一期工程跟踪审计结果公告. 宁波市人民政府办公厅. 2018-04-16 [2019-06-30]. （原始内容存档于2020-09-23）.  宁波地铁3号线一期今天开工了，2019年建成通车. 钱江晚报. 2014-12-23 [2014-12-23]. （原始内容存档于2014-12-23）.  张颖. 地铁3号线一期又有新进展 沿线13个新建车站全部封顶. 中国宁波网. 2018-08-06 [2018-08-07]. （原始内容存档于2018-08-06）.  超级“土行孙”宁波出发 它创下了世界第一. 甬派客户端. 2015-11-30 [2015-12-01]. （原始内容存档于2015-12-08）.  “阳明号”与中国力量. 新民周刊. 2016-12-14 [2017-01-03]. （原始内容存档于2017-01-04）.  宁波轨交3号线大通桥站~中兴大桥南站区间左线隧道贯通. 隧道网. 2016-11-18 [2017-03-26]. （原始内容存档于2017-03-26）.  徐挺; 李敬平. 宁波轨交建设迎新节点 3号线一期盾构隧道区间全线贯通. 中国宁波网. 2018-05-04 [2018-05-04]. （原始内容存档于2018-05-04）.  进入机电施工 3号线一期及宁奉线首通段明年底同步试运营. 中国宁波网. 2018-03-15 [2018-04-01]. （原始内容存档于2018-04-01）.  徐挺; 李敬平. 争分夺秒抢建设！地铁3号线一期及宁奉线开始铺轨. 中国宁波网. 2018-05-04 [2018-05-04]. （原始内容存档于2018-05-04）.  张燕. 宁波轨道交通3号线一期提前攻克多个工程节点. 中国宁波网. 2018-12-27 [2019-01-30]. （原始内容存档于2019-01-30）.  宁波能自主造地铁了！3号线首列车刚刚下线 你看Ta像谁?. 甬派客户端. 2017-12-23 [2017-12-23]. （原始内容存档于2017-12-23）.  姬林尧. 宁波地铁3号线通信项目助力热滑试验圆满成功. 联系我们中铁十一局集团电务工程有限公司. 2019-02-18 [2019-07-06]. （原始内容存档于2020-09-23）.  离"通车"又迈进一大步 轨道交通3号线一期完成热滑试验. 中国宁波网. 2019-01-30 [2019-01-30]. （原始内容存档于2019-01-30）.  轨道交通3号线一期建设“站”“车”并进. 宁波日报. 2019-03-13 [2019-06-30]. （原始内容存档于2020-09-23）.  宁波地铁3号线一期工程通过试运营评审. 中国宁波网. 2019-06-05 [2019-06-05]. （原始内容存档于2019-06-05）.  张燕. 宁波轨交3号线一期6月30日试运营 你想了解的信息都在这. 中国宁波网. 2019-06-20 [2019-06-20]. （原始内容存档于2019-06-20）.  奉化市城市总体规划(奉化市市域总体规划)公开征询意见. 奉化市人民政府. 2005-01 [2015-02-25]. （原始内容存档于2015-02-24）.  宁波市城市快速轨道交通建设规划环境影响评价公示. 宁波市环境保护科学研究设计院. 2006-09-20 [2015-02-25]. （原始内容存档于2014-03-14）.  国家发展改革委. 国家发展改革委关于浙江省都市圈城际铁路规划的批复（发改基础〔2014〕2865号）. 宁波至奉化城际铁路4月底完成总体设计. 奉化日报. 2015-02-12 [2015-02-25]. （原始内容存档于2015-02-24）.  我省首条都市圈城际铁路项目工可报告获得批复. 浙江省发展和改革委员会. 2015-11-11 [2015-11-12]. （原始内容存档于2019-01-26）.  宁波—奉化城际铁路开工 计划2019年6月建成. 甬派客户端. 2015-12-30 [2015-12-30]. （原始内容存档于2016-04-01）.  宁波至奉化城际铁路,TJFH04标段开工. 鄞州新闻网. 2017-01-05 [2017-06-15]. （原始内容存档于2018-05-22）.  二层跑城铁三层跑汽车宁波至奉化快速路开建. 浙江在线. 2017-06-13 [2017-06-15]. （原始内容存档于2017-09-05）.  吴婷 吕毛毛 王雪. 中铁十局五公司宁奉城际4标首通段桥梁顺利贯通. 人民铁道网. 2019-01-28 [2019-07-01]. （原始内容存档于2019-07-01）.  徐挺; 李敬平. 争分夺秒抢建设！地铁3号线一期及宁奉线开始铺轨. 中国宁波网. 2018-05-04 [2018-05-04]. （原始内容存档于2018-05-04）.  刘玉文 李哲. 好消息！宁奉城际首通段实现“短轨通”沿线居民离地铁出行又近了一步. 中国中铁四局集团有限公司第八工程分公司. 2019-04-01 [2019-07-01]. （原始内容存档于2019-07-01）.  城铁宁奉线进入供电施工阶段 2019年底开通试运营. 中国宁波网. 2018-05-24 [2019-07-01]. （原始内容存档于2019-07-01）.  新线直击丨宁奉线首通段“电通”. 宁波轨道交通. 2019-05-21 [2019-07-01]. （原始内容存档于2019-09-19）.  张颖. 官宣！宁奉线首通段28日运营 与地铁3号线一期无缝换乘. 甬派. 2019-09-18 [2019-09-18]. （原始内容存档于2020-04-15）.  宁波至奉化城际铁路后通段如期实现全线长轨通目标. 中铁一局新运公司. 2020-04-02 [2020-04-05]. （原始内容存档于2023-03-05）.  离开通更近一步！2号线二期首通段通过初期运营前安全评估，计划于2020年通车. 中国宁波网. 2020-05-09 [2020-09-10]. （原始内容存档于2020-09-23）.  3号线鄞奉段、机场快速路南延南段、三官堂大桥9月27日开通. 中国宁波网. 2020-09-26 [2020-09-26]. （原始内容存档于2020-09-26）.  李国华, 夏俊华. 国内首例盾构下穿高铁道岔在宁波地铁3号线获得成功. 人民网. 2017-11-12 [2019-07-10]. （原始内容存档于2019-07-09）.  宁波轨道交通综合部. 宁波轨道交通3号线盾构隧道成功下穿高铁道岔. 宁波轨道交通. 2017-11-16 [2019-07-10]. （原始内容存档于2019-07-10）.  王晓靖. 临近既有线盾构隧道施工技术及安全影响研究. 山西建筑. 2016, 42 (12). doi:10.3969/j.issn.1009-6825.2016.12.095.  倪晓峰. 宁波轨道交通3号线下穿宁波东站杭端咽喉区工程接触网施工顺利开通. 中华铁道网. 2017-10-22 [2019-07-10]. （原始内容存档于2019-07-10）.  中华人民共和国住建部, 国家质量监督检验检疫总局. 地铁设计规范（GB 50157-2013）. 北京: 中国建筑工业出版社. 2014.  齐中熙. 我国首次实现盾构法联络通道技术在地铁施工中应用. 广东交通. 2018, (1): 42.  朱瑶宏, 王靖禹, 董子博, 刘建国. 盾构法联络通道密封垫设计及防水试验研究. 隧道建设. 2019, 39 (1): 110-118. doi:10.3973/j.issn.2096-4498.2019.01.014.  国内首条盾构法联络通道贯通. 宁波轨道交通. 2018-01-18 [2019-07-10]. （原始内容存档于2020-09-23）.  何邦亮. 无加固饱和液化砂质粉土中实施盾构法联络通道风险分析及对策. 环球市场. 2019, (9): 320-322.  宁波市轨道交通3号线工程工点设计（SJ3011标段）（设计）招标公告. 宁波市招投标中心. 2012-12-13 [2012-12-13]. （原始内容存档于2013-12-03）.  殷聪, 徐昭. 宁波市轨道交通3号线一期工程车站命名方案正式获批. 中国宁波网. 2015-05-06 [2019-06-30]. （原始内容存档于2015-07-18）.  宁波轨交3号线一期15个站点有名字了. 宁波晚报. 2015-04-07 [2015-04-09]. （原始内容存档于2015-04-15）.  关于轨道交通5号线一期及宁波至奉化城际铁路拟命名站名公示. 宁波地名网. 2017-12-25 [2018-01-13]. （原始内容存档于2017-12-23）.  宁波市地名信息服务 - 地名查询 - 明辉路站. 宁波市民政局. 2018-06-05 [2022-03-17]. （原始内容存档于2022-03-17）.  宁波市轨道交通集团综合部. 宁波市轨道交通3号线一期工程车站出入口雨蓬设计方案公开征集的公告. 宁波市轨道交通. 2017-09-18 [2019-06-30]. （原始内容存档于2020-09-23）.  宁波地铁3号线出入口造型启动市民网络投票. 宁波日报. 2017-11-09 [2019-06-30]. （原始内容存档于2020-09-23）.  宁波市轨道交通集团综合部. 关于公布宁波轨道交通3号线一期车站出入口雨蓬征集活动评选结果的通知. 宁波市轨道交通. 2017-11-28 [2019-06-30]. （原始内容存档于2018-12-05）.  张颖. 官宣！宁奉线首通段28日运营 与地铁3号线一期无缝换乘. 甬派. 2019-09-18 [2020-09-23]. （原始内容存档于2020-08-30）.  张燕. 驶向桃花盛开的地方 记者试乘宁奉城际列车. 中国宁波网. 2020-09-22 [2020-09-23]. （原始内容存档于2021-09-05）.  鄞州自主制造首列地铁列车昨下线. 鄞州新闻网. 2017-12-24 [2017-12-24]. （原始内容存档于2017-12-24）.  杭州中车电气成功中标宁波地铁牵引系统项目. 浙江省经济建设投资有限公司. 2016-09-13 [2017-06-11]. （原始内容存档于2017-06-11）.  市发改委关于同意轨道交通3号线二期工程可行性研究报告的复函（甬发改审批〔2020〕99号）. 宁波市发展和改革委员会. 2020-06-05 王元卓. 地铁3号线一期列车请您取名. 宁波晚报. 2019-01-10 [2019-06-30]. （原始内容存档于2020-09-23）.  杭州中车电气成功中标宁波地铁牵引系统项目. 浙江省经济建设投资有限公司. 2016-09-13 [2017-06-11]. （原始内容存档于2017-06-11）.  中车今天造出新地铁，貌似“布袋和尚”奔过来. 宁波晚报. 2017-12-23 [2017-12-24]. （原始内容存档于2017-12-24）.  宁波轨道交通运营分公司. 间隔更短！宁波轨道交通即将迈入“4”时代. 宁波轨道交通. 2017-12-28 [2019-01-04]. （原始内容存档于2019-01-04）.  张燕. 新版行车组织安排！4号线开通当日起 宁波地铁要提速. 中国宁波网. 2020-12-07 [2020-12-08]. （原始内容存档于2020-12-28）.  周科娜. 宁波地铁3号线大、小交路如何跑？乘车攻略来了. 甬上. 2020-12-11 [2020-12-21]. （原始内容存档于2021-01-01）.  中铁十一局集团六公司. 何义斌董事长参加宁波轨道交通3号线首南车辆段项目开工动员大会. 中铁十一局集团. 2016-03-23 [2018-09-06]. （原始内容存档于2016-08-20）.  中铁第四勘察设计院集团有限公司. 宁波至奉化城际铁路工程环境影响报告书（全文公示版）, 2015年7月 宁波至奉化城际铁路工程奉化停车场施工监理招标公告. 宁波市轨道交通集团有限公司. 2016-10-10 [2020-09-23]. （原始内容存档于2020-09-23）.  浙江仁欣环科院有限公司. 宁波市轨道交通3号线二期工程环境影响报告书（征求意见稿）, 2020年8月 关于宁波市轨道交通指挥控制中心工程项目建议书的复函，甬发改审批函〔2010〕175号 宁波市轨道交通指挥控制中心工程项目竣工环保验收公示. 宁波轨道交通. 2019-04-15 [2019-07-18]. （原始内容存档于2020-09-23）.  市发展改革委关于同意宁波市轨道交通3号线二期工程初步设计的复函（甬发改审批〔2020〕137号）. 宁波市发展和改革委员会. 2020-07-31 SelTrac CBTC全球业绩. 上海电气泰雷兹. [2019-02-23]. （原始内容存档于2019-02-24）.  中控中标宁波市轨道交通3号线一期工程及宁波至奉化城际铁路工程综合监控系统项目. 自动化博览. 2017, (7): 5.  维基共享资源上的相关多媒体资源：宁波轨道交通3号线