杭州地铁7号线

杭州地铁7号线长47.48公里，主体位于江南的萧山区内，标识色是■浪漫紫，西起上城区吴山广场、并与4号线、2号线形成换乘，向东走向与机场高速平行直至萧山国际机场，后沿北直到钱塘区，设有24个站点。该线为连接线，实现了城站火车站和萧山国际机场的轨道连接，进一步加强了钱江新城和钱江世纪城两个CBD的直接联系，同时在萧山境内沿建设三路、建设四路发展轴辐射，是未来的一条主要轨道线路。其中，地铁7号线市民中心站（杭州地铁4号线与7号线的换乘站）于2013年5月17日开工。7号线首通段为奥体中心站至江东二路站，全长约39.3公里，于2020年12月30日开通运营。过江段为奥体中心站至市民中心站，全长约3.0km，于2021年9月17日开通运营。全线于2022年4月1日建成通车运营，全程约63分钟；而从吴山广场至萧山国际机场共16个站，需时43分钟。 杭州地铁7号线西起吴山广场，止于大江东片区的江东二路，线路连接吴山广场、城站火车站、采荷地区、钱江新城、奥体博览城、钱江世纪城、萧山国际机场及大江东片区。 7号线工程起于上城区清波街道的吴山广场站，经河坊街区块、钱江新城、滨江区奥体区块、萧山区东部多个镇街、萧山国际机场、钱塘区江东区块，至钱塘区东沙湖核心区的江东二路站。线路主要路由为河坊街——海潮路——杭海路——解放东路——钱塘江——飞虹路——萧邮路——建设三路——建设四路——商贸路——萧山国际机场区域——永盛路——新港路——青六路。线路全长约47.48km，全部为地下线。全线共设车站24座，平均站间距为2084m，最大站间距为3583m，位于萧山国际机场站～永盛路站区间；最小站间距为756m，位于新兴路站～新汉路站区间。 地铁7号线工程设盈中车辆段和江东三路停车场。其中，江东三路停车场出入场线约为2.77 km，位于江东三路附近；盈中车辆段出入段线约为1.54km，位于杭金衢高速公路东侧。根据杭州市线网规划修编的安排，7号线大架修基地位于新湾车辆综合基地，与8号线共享。 7号线以“脉动杭城”为主题，采用动感与活力的设计语言打造个性化车站空间气氛，体现包容、大气、开放的文化内涵。 特色装饰车站：江东二路、青六中路、塘新线、永盛路、萧山国际机场、新兴路、奥体中心、市民中心、观音塘、江城路、吴山广场 吴山广场站设计考量了南宋艺术古、浑、元的审美取向，采用榫接飞檐立柱样式 江城路站延续5号线的徽派建筑白墙黑瓦设计 观音塘站以“经纬线”为设计理念，在空间里组织出独特城市记忆 市民中心站延续4号线的星空设计，配波纹镶边表现钱塘江潮的意境 奥体中心站以历史文化、运动速度感为主题设计 新兴路站以纵贯青蓝色灯带体现科技感 萧山国际机场站采用纸飞机形天花板体现“云上的日子”设计理念 永盛路站采用抽象化的无规则曲线体现丝绸纹路 塘新线站以彩灯方格象征钱塘江边的围垦 青六中路站设计有横向蓝色波浪和LED星空分别象征潮水和科技 江东二路站采用极简主义风格设计 厂商型号：杭州地铁PM157型地铁列车 车辆外观设计： 西班牙 LKS Diara 工业设计有限公司（加泰罗尼亚语：Diara Design） 列车整体设计： 中国 中车南京浦镇车辆有限公司 制造厂商：杭州中车车辆有限公司 制造年份：2020 ~ 2022 外观特征：列车采用鼓形车体设计，以黑、白、紫为主色调；车头和侧边均以大面积紫色涂装为底，窗框和门框周围为黑色，车灯为熨斗形。 车体材质：铝合金车体 列车编组：6节A型编组（4M2T，Tc+Mp+M+M+Mp+Tc） 车体尺寸：长：22 m × 宽：3.08 m × 高：3.8 m 车门宽度：1.4 m 供电制式：架空接触网供电，DC 1500 V 最高运营速度：100 km/h 额定载客量：1784人 极限载客量：2460人 电气牵引系统： 湘潭电机制 YQ-230-1A、YQ-230-1B 型鼠笼式三相异步交流牵引电动机（额定功率：230 kW，4×4台） 株洲中车时代电气制 t Power-TN10 (UR1/JP3) 型 IGBT-VVVF 逆变器（1C2M2群方式控制，4组） 株洲中车时代电气制 t Power-AA45 (JR4) 型 IGBT-SIV（高频并网供电方式，2×2台） 转向架：中车南京浦镇车辆制 PW-120E-Ⅱ 型无摇枕式抗蛇行空气弹簧转向架（6×2台） 车辆总数：共34列，合计204辆。 设施特征：该批列车采用42.7寸LCD屏幕路线图，车厢两端设有黄色LED信息屏，车头设有红色LED方向幕显示终到站。 目前运营、在建以及规划共有以下个车站可以换乘其他地铁线路 萧山国际机场站 - 与 █ 1号线换乘 建设三路站 - 与 █ 2号线换乘 市民中心站 - 与 █ 4号线换乘 江城路站 - 与 █ 5号线换乘 奥体中心站 - 与 █ 6号线换乘 青六中路站 - 与 █ 8号线换乘 观音塘站 - 与 █ 9号线换乘 明星路站 - 与 █ 15号线换乘 莫邪塘站 - 与 █ 18号线换乘 萧山国际机场站、永盛路站 - 与 █ 19号线换乘 7号线最早规划为钱江世纪城至江东。线路由钱江世纪城站引出，于钱江世纪城、盈丰路两站与2号线双向同台换乘后折向东，线路平行于机场公路至萧山国际机场，再折向北沿钱塘江东岸至江东区域。 2008年，经包括香港地铁公司在内的专家论证，7号线南移方案确定，机场高速段南移至建设四路一线。同时，与2号线的换乘调整至内环路站（今盈丰路站）、外环路站（今飞虹路站），终点站不再为世纪城站，以便线路在内环路站以西转向奥体中心站（今博览中心站）与6号线换乘并继续向市区方向延伸。 2010年，本线确定不再与2号线同台换乘，2号线内环路、外环路站随之开工。 2016年12月，国家发改委批复《杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022年）》，本线路总体线位正式确定。 2017年5月，规划微调，萧山段新增坎山站、盈中站并调整机场西站。机场以东段调整靖江站站位，由原先接驳中车基地改为进入靖江镇中心（后又增加义南站）。 奥体中心站于2017年首先开建，这也是与6号线的换乘站。 2019年4月14日，盈中站结构封顶，是7号线首个封顶的车站。 2019年10月12日，二号风井-义蓬站右线隧道洞通,成为7号线首个贯通的区间。 2020年5月29日，7号线首列车出厂。 2020年7月8日，7号线江南段隧道全线贯通。 2020年8月5日，7号线首列电客车抵达盈中车辆段。 2020年8月20日，7号线江南段正线短轨贯通。 2020年9月9日，7号线奥体中心站-江东三路停车场区段送电成功。 2020年9月10日，7号线江南段接触网热滑 2020年10月11日，杭州市人民政府批复了7号线的正式站名，其中11个站名与工程名不同。 2020年11月18日，7号线江南段开始按运行图试运行 2020年12月30日，7号线江南段开通运营 2021年1月5日，7号线过江段短轨贯通 2021年3月1日，7号线过江段接触网热滑 2021年6月17日，7号线过江段开始按运行图试运行 2021年8月7日，吴山广场站～江城路站区间右线贯通，7号线剩余段隧道全线贯通 2021年9月17日，7号线过江段（奥体中心站-市民中心站）开通运营，剩余段（吴山广场站-观音塘站）轨道贯通。 2021年9月25日，7号线剩余段（吴山广场站-观音塘站）完成热滑试验。 2021年11月27日，7号线剩余段开始按运行图试运行，列车到达市民中心站时将清客后继续开往吴山广场方向。 2022年4月1日，7号线剩余段开通运营，其中莫邪塘站暂缓开通。 2022年4月22日，莫邪塘站开通运营。 2019年11月14日凌晨1时左右，7号线坎山-机场西区间隧道掘进过程中，附近的燃气管道发生泄漏并导致地面塌陷，金星路三岔村附近多户人家的房屋出现开裂情况，并有大量泥浆涌出。地铁集团立刻组织抢修，事故中无人伤亡。 2020年7月3日凌晨3点左右，7号线耕文路站西北角改迁雨水管发生沉降，在短时强降雨的作用下发生水土流失，导致坑外地面沉降塌陷，并使得一台停于此处的小车坠入坑中，但事故未造成人员伤亡，地铁基坑与周边房屋处于安全状态。 2021年1月4日傍晚，奥体中心站附近的信达壹号院四期工地发生基坑渗水，导致奥体中心站和兴议站被迫于当晚19:37起关闭。 杭州发布. 杭州地铁7号线江北段、9号线南段即将亮相！沿线站点抢先看.  杭州地铁7号线确定进机场 杭绍城际铁路下月动工. 杭州网. 2016-06-14. （原始内容存档于2017-07-31）.  杭州地铁7号线. 杭州地铁生活门户网站. [2012年10月]. （原始内容存档于2013-10-15）.  明天上午11点，四条地铁线同步开通运营！杭州实现10城区地铁全覆盖_杭州网. ori.hangzhou.com.cn. [2020-12-29]. （原始内容存档于2021-01-03）.  杭州地铁7号线江北段、9号线一期南段、5号线宝善桥站，今天全部开通了. 都市快报. 2022-04-01 [2022-04-01]. （原始内容存档于2022-06-12）.  杭州市轨道交通三期建设规划环评公众意见征询. 杭州地铁官方网站. [2015年12月]. （原始内容存档于2015-12-24）.  杭州地铁7号线（吴山广场站～江东二路站）工程可行性研究项目招标公告. 中国轨道交通网. [2016年4月]. （原始内容存档于2016-05-31）.  杭州地铁远景规划（2050年）. 住在杭州网. [2022-01-26]. （原始内容存档于2012-01-17）.  魏皓奋. 杭州地铁7号线要南移. 住在杭州网. [2022-01-26]. （原始内容存档于2022-01-27）.  钱江世纪城控制性详细规划公共交通系统规划图. 钱江世纪城. [2022-01-26]. （原始内容存档于2022-01-26）.  国家发展改革委. 国家发展改革委关于杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022年）的批复. 国家发展改革委. [2022-01-26]. （原始内容存档于2022-01-26）.  最新进展！地铁7号线工程批前公示发布，新增一站！. 搜狐. 2017-05-25 [2018-06-22]. （原始内容存档于2018-06-22）.  地铁7号线首座站点（盈中站）主体结构封顶 _湘湖网_湘湖视界. 湘湖网. [2020-01-20]. （原始内容存档于2019-04-15）.  杭州地铁7号线首个隧道贯通！. 凤凰网浙江.  更大了！杭州地铁7号线列车亮相！紫色全新车型！_政务_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn.  杭州地铁7号线2标盾构区间全线贯通. cg.crec4.com. [2020-10-29]. （原始内容存档于2020-08-09）.  杭州地铁7号线“阿紫”进场亮相 最快9月可开启热滑. 好看视频.  杭州地铁7号线短轨通. m.tielu.cn. [2020-10-29]. （原始内容存档于2020-10-29）.  杭州地铁7号线工程奥体站至江东三路站接触网送电通告. [2020-10-29]. （原始内容存档于2020-10-29）.  重磅！杭州地铁7号线今日开启热滑，离开通又进一步！. www.sohu.com. [2020-09-12]. （原始内容存档于2020-10-29）.  杭州市人民政府关于杭州地铁7号线工程车站站名命名的批复. 杭州政府网. [2020-10-29]. （原始内容存档于2020-10-18）.  快开通了！地铁7号线开始跑图，首通段为江东二路站-奥体中心站！. 网易. [2020-11-23]. （原始内容存档于2020-11-22）.  4条地铁同时开通！杭州十城区实现地铁全覆盖. 百家号-央视新闻. [2021-01-01]. 原始内容存档于2022-04-01.  【动态】杭州地铁7号线市奥区间过江隧道实现短轨通. 中铁一局新运公司-公众号. [2021-03-03]. 原始内容存档于2022-06-22.  杭州地铁7号线过江隧道完成“热滑”试验，北段（吴山广场-奥体中心）有望年底通车！. 住在杭州网. [2021-03-03]. （原始内容存档于2021-03-02）.  中铁隧道股份. 杭州地铁7号线吴-江区间双线贯通. [2021-08-08]. （原始内容存档于2021-08-08）.  9月17日下午3点，杭州地铁9号线一期北段将正式开通运营。. [2021-09-16]. （原始内容存档于2021-09-16）.  地铁施工导致房屋开裂？杭州地铁集团回应说•••. 小强热线-浙江教科.  杭州地铁施工路面塌陷奥迪车陷落. 小强热线-浙江教科. [2020-10-29]. （原始内容存档于2020-07-06）.  信达壹号院四期工地发生基坑渗水，情况得到控制，无人员伤亡. 都市快报. 2021-01-04 [2021-01-04]. （原始内容存档于2021-01-08）.  中国主題 中国铁路主題 浙江主題 铁路主題 航空主題