龙龙高速铁路

龙龙高速铁路，又称龙龙铁路或双龙铁路，是中华人民共和国的高速铁路。本线东起赣瑞龙铁路龙岩站，西至龙川西站与赣深客运专线接轨，是中国《中长期铁路网规划》高速铁路区域连接线。线路由已运营的龙岩至武平段、梅州西至龙川西段，以及在建的武平至梅州西段三部分组成。 龙龙高铁龙武段又称福建段，于2019年9月28日开工，按国铁I级复线电气化、250km/h标准建设，建设工期4年。线路全长约92.7公里，设有龙岩、古田会址、上杭北、武平4座车站，龙岩至古田会址段利用赣瑞龙铁路，共计28.357km，古田会址至武平段新建正线全长64.336km。 2021年10月30日，龙龙铁路龙岩至武平段首榀箱梁浇筑成功。 2022年1月23日，全线首榀箱梁成功架设，龙岩至武平段正式由线下工程转为线上工程施工阶段。3月26日，福建段第一座3000米以上长大隧道普陀山隧道贯通。7月20日，全线施工难度最高、工艺最为复杂的桥梁，福建段最大跨度连续梁桥，汀江特大桥合龙。9月16日，金玉顶隧道贯通。11月10日，福建段最长隧道双髻山隧道贯通，龙岩至武平段全线3座特长隧道全部贯通。 2023年3月18日，箱梁架设完成。3月26日，开始铺轨。6月15日，龙龙高铁福建段铺轨贯通。7月15日，龙龙高铁福建段进入静态验收阶段。9月20日，福建段顺利完成接触网热滑试验。10月22日，龙岩至武平段正式进入联调联试阶段。11月18日，龙岩至武平段正式进入运行试验阶段。12月26日，龙武段正式开通运营。 武平至梅州段，新建正线全长约103km，其中广东省境内约90km，经梅州市蕉岭县、梅县区、梅江区。 2023年3月24日，福建段社会稳定风险分析公众参与公示；3月31日，广东段社会稳定风险分析公众参与公示；6月21日，龙岩至龙川铁路武平至梅州段环境影响评价第一次公示；11月10日，国家发改委批复项目可行性研究报告；12月28日，武平至梅州段正式动工。 龙龙铁路梅州西至龙川西段，又称龙龙铁路广东段、梅龙铁路或梅龙高速铁路。该段位于梅州和河源两市境内，东与既有梅汕铁路相通，西与赣深客运专线相连，全长95.6公里，建设工期4年，总投资166亿元，是广东省首个自行全额投资建设的时速350公里高铁项目，也是支撑梅州、河源两市融入粤港澳大湾区国家发展战略的「重大基础设施项目」。此段于2024年9月14日开通，将承担梅州市至珠三角地区的大部分客流，届时梅州至广州的通行时间将由原来的6小时缩短为1.5个小时。 2019年12月15日，项目先行段在兴宁市动工。2020年6月30日，全线正式开工。 2021年1月1日，梅龙高铁首孔预制箱梁架设成功，正式进入架梁施工阶段。4月9日，五华特大桥箱梁架设任务完成。 2022年3月12日，控制性工程阳进隧道顺利贯通。10月10日，先行段控制性工程梅兴亭隧道贯通，至此兴宁段隧道工程全部贯通。 2023年2月，东江特大桥合龙。8月28日，全长7,377米的全线最长隧道下黄田隧道顺利贯通，标志全线52座隧道全部贯通。11月14日，全线箱梁架设完成。 2024年3月17日，梅龙高铁开始铺轨，并于4月29日完成。5月，梅龙高铁开始接触网静态验收工作。6月8日，线路开始冷滑试验。6月19日，线路完成热滑试验。7月3日，梅龙高铁全线联调联试启动。8月中旬，线路开始运行试验。 2024年8月末，线路相继通过初步验收及运营安全评估。9月14日，梅龙高铁正式开通运营。 中国国家铁路集团 (编). 国铁集团货运部关于公布沪宁沿江高铁等有关名称的通知. 铁路客货运输（2023 2、3）. 北京: 中国铁道出版社. 2023: 3. ISBN 978-7-113-30451-5.  龙龙铁路福建段动工 闽将再添一出省快速通道. 中国政府网. [2021-08-20]. （原始内容存档于2021-08-20）.  【中新社】福建龙岩将县县通铁路 双龙铁路计划今年9月开工. [2021-08-20]. （原始内容存档于2021-08-20）.  龙龙铁路首榀箱梁浇筑成功. 微信. 中国铁设. 2021-11-01 [2021-11-01]. （原始内容存档于2021-11-04）.  龙龙铁路全线首榀箱梁成功架设. 新华网. 新华社. 2022-01-23 [2022-04-01]. （原始内容存档于2022-04-01）.  龙龙铁路福建段第一座3000米以上长大隧道贯通. 新华网. 新华社. 2022-03-26 [2022-04-01]. （原始内容存档于2022-03-26）.  聚焦“四保”，龙龙、汕汕铁路建设进展，你想知道的都在这！. 微信. 中国铁设. 2022-07-20 [2022-07-25]. （原始内容存档于2022-07-25）.  龙龙铁路福建段最大跨度连续梁桥合龙. 中国政府网. 新华社. 2022-07-20 [2022-07-25]. （原始内容存档于2022-07-25）.  精雕细琢“金玉顶”. 微信. 中国铁设. 2022-09-19 [2022-09-20]. （原始内容存档于2022-09-20）.  龙龙铁路福建段最长隧道双髻山隧道贯通. 中国青年报. 2022-11-10 [2022-11-15]. （原始内容存档于2022-11-15）.  龙龙铁路福建段箱梁架设完成，又一老区即将按下发展“快进键”. 微信. 中铁二十四局集团有限公司. 2023-03-20 [2023-03-26]. （原始内容存档于2023-03-26）.  龙龙高铁开始铺轨 福建段预计今年底具备开通运营条件. 台海网. 央视新闻. 2023-03-26 [2023-03-26]. （原始内容存档于2023-03-26）.  中国铁路. 铺轨贯通！这条高铁距开通更近一步！. 2023-06-15 [2023-06-16]. （原始内容存档于2023-07-02） （中文）.  龙龙高铁福建段进入静态验收阶段. 人民网. 光明日报. 2023-07-16 [2023-07-16]. （原始内容存档于2023-07-16）.  龙龙高铁福建段顺利完成接触网热滑试验. 中国新闻网. 2023-09-21 [2023-09-23]. （原始内容存档于2023-09-22）.  龙龙高铁福建段联调联试. 新华网. 福建日报. 2023-10-23 [2023-10-23]. （原始内容存档于2023-10-24）.  龙龙高铁龙武段进入运行试验阶段，预计年底通车. 人民日报. 2023-11-19 [2023-11-19]. （原始内容存档于2023-11-19）.  龙龙高铁龙武段正式开通运营-新华网. 新华网_让新闻离你更近. 2023-12-26 [2023-12-26]. （原始内容存档于2023-12-26） （中文）.  新建铁路龙岩至龙川铁路武平至梅州段（福建段）社会稳定风险分析公众参与公示. 龙岩市人民政府. 龙岩市铁路建设发展中心. 2023-03-24 [2023-05-10]. [失效連結] 新建铁路龙岩至龙川铁路武平至梅州段（广东段）社会稳定风险分析公众参与公示. 梅州市人民政府. 2023-03-31 [2023-05-10]. （原始内容存档于2023-07-02）.  龙岩至龙川铁路武平至梅州段环境影响评价第一次公示. 梅州市人民政府. 2023-06-21 [2023-07-02]. （原始内容存档于2023-07-02）.  重大进展！龙龙高铁武梅段项目攻坚捷报频传……. 闽西日报. 2023-11-27 [2023-11-27]. （原始内容存档于2023-11-27） –通过福州新闻网.  何苑妮. 龙龙高铁武平至梅州段今日动工. 南方日报. 2023-12-28 [2023-12-28]. （原始内容存档于2023-12-28）.  李志文. 梅龙铁路全线首孔现浇箱梁完成浇筑，建成后梅州至广州仅需1.5小时. 羊城晚报. 2021-08-16 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-28）.  梅龙高铁全线开工！河源以后去梅州更方便了. 河源广播电视台. 2020-06-30 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-28）.  首孔预制箱梁架设成功. 梅州日报 (赖锋). 2022-01-01 [2024-05-28]. （原始内容存档于2022-01-07）.  陈文. 梅龙铁路五华特大桥箱梁架设任务完成. 中国新闻网. 2022-04-11 [2024-05-28]. （原始内容存档于2022-05-04）.  王坚. 梅龙高铁阳进隧道顺利贯通. 中国新闻网. 2022-03-15 [2024-05-28]. （原始内容存档于2023-01-03）.  魏星. 梅龙高铁先行段控制性工程梅兴亭隧道贯通. 央视新闻. 2022-10-10 [2024-05-28]. （原始内容存档于2022-10-16） –通过南方网.  黄福琼. 最新进展！梅龙铁路东江特大桥顺利合龙~. 龙川新闻. 2023-02-13 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-28） –通过南方网.  何苑妮. 助力老区通湾区！梅龙高铁全线52座隧道全部贯通. 南方日报. 2023-08-28 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-28）.  梅龙高铁全线箱梁架设完成. 中铁一局. 2023-11-16 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-28） –通过官方微信公众号.  龙跃梅. 梅龙高铁全线开始铺轨. 科技日报. 2024-03-17 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-28）.  蔡敏婕. “粤东动脉”梅龙高铁全线铺轨完成. 中新社. 2024-04-29 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-08）.  许力夫. 梅龙高铁接触网静态验收工作启动 今年将具备开通条件. 新快报. 2024-05-26 [2024-05-28]. （原始内容存档于2024-05-27）.  梅龙高铁开启冷滑试验！后续将进行带电热滑试验和联调联试等. 梅州日报. 2024-06-09 [2024-06-11]. （原始内容存档于2024-06-11） –通过澎湃新闻.  何苑妮. 梅龙高铁全线接触网热滑试验完成. 南方日报. 2024-06-19 [2024-06-19]. （原始内容存档于2024-06-19）.  许力夫. 梅龙高铁联调联试工作启动 广州到梅州将缩至2小时左右. 新快报. 2024-07-03 [2024-07-04]. （原始内容存档于2024-07-04）.  郑炜梅. 梅龙高铁全线开通运营进入倒计时！记者带你抢“鲜”体验→. 梅州日报. 2024-08-20 [2024-08-21]. （原始内容存档于2024-08-21）.  何苑妮. 梅龙高铁通过初步验收. 南方日报. 2024-09-03 [2024-09-03]. （原始内容存档于2024-09-03）.  何苑妮. 梅龙高铁顺利通过安全评估. 南方日报. 2024-09-03 [2024-09-03]. （原始内容存档于2024-09-03）.  何苑妮. 正式发车！龙龙高铁梅龙段开通运营. 南方日报. 2024-09-14 [2024-09-14]. （原始内容存档于2024-09-14）.