阳安铁路

阳平关－安康铁路，簡稱陽安鐵路，全长356.5公里，线路呈东西走向，北靠秦岭，南邻大巴山和米仓山，3穿分水岭，4渡月河，6跨汉江，多次跨越汉江支流，因此本线有近四分之一的里程为桥隧。本线在建设时为战备铁路，在建成后成为了秦、巴山区重要的交通线路，连接了宝成铁路和襄渝铁路，也构成了一条东西向通道的一部分。 线路从宝成铁路阳平关站分出，过嘉陵江后，沿黑水河东行，过代家坝镇，穿过阴家山隧道、经大安镇和青羊驿镇，在跨过汉江后到达勉西车站。接着，铁路再跨汉江，经勉县向东进入汉中盆地，沿汉江北岸跨褒河，经汉中市、城固县后，第三次跨汉江至汉江南岸并沿其支流沙河北岸至西乡县。过西乡后，铁路沿牧马河穿过桥隧群，在两次横跨汉江后至茶镇。茶镇至石泉县21公里线路沿汉江干流最大的深切大峡谷南侧东行，以总长14.6公里的14座隧道穿过大巴山山区北部，还经过了石泉水电站库区。自石泉向东后，铁路第六次横跨汉江，穿过马陵关隧道，跨越池河与月河的分水岭，进入月河谷地，再向前穿过柯家河隧道，到达终点安康站，与襄渝铁路接轨。 早在1944和1945年，中华民国交通部就派出过测量队来勘测四川省广元市到湖北省襄阳市的铁路，但是最后并未修筑。当时计划的线路由广元市起，沿嘉陵江至朝天区转向东北，穿过嘉陵江与汉江的分水岭，经勉县、汉中，沿汉江而下，经城固县、石泉县后到安康，再沿江经旬阳县、白河县入湖北省。 石泉至安康区间有两个方案，南线由石泉经紫阳到安康，北线由石泉经汉阴到安康；朝天至勉县间的两个方案中，一条经阳平关转而东向到勉县，一条由朝天转向东北到勉县。 1958年，铁道第一勘测设计院（简称铁一院）开始进行阳安铁路的勘测。1965年1月，根据中共西北局计划委员会的意见，铁一院重新勘测设计了阳平关至汉中区间；从1966年10月开始，铁道专业设计院（简称铁专院）在铁一院的配合下，制作了了汉中至安康区间的研究报告，并在1967年2月报送了铁道部，随后铁道部在7月又报送给了国家计划委员会和国家建设委员会。1968年9月，两委员会批准修建本线，并将本线工程命名为“1101工程”。根据两委员会和铁道部的意见，铁一院在1969年1月修改了阳平关至汉中区间的初步设计；7月，铁一院在铁专院的协助下，编制了汉中至安康段研究报告，并于1970年得到铁道部批复。至1970年12月，本线的所有设计文件全部完成。从1965年起，到确定线路的方案，设计单位一共勘测了近3000公里。 为保证工程进度，1970年8月，在国家建委的授权下，工程指挥部在洋县至安康区间改线110公里，并降低了线路的技术标准。 1960年，西安铁路局开始施工；在建成了大安镇到张家山的运输便道后，西安局于1961年停工。 由于阳平关站的货运列车急需疏解，1967年，西安铁路局提前开始了阳平关东站和阳平关至阳平关东区间的建设。1969年1月，阳平关至勉西段重点开工，由铁路第一工程局负责施工。 同年11月7日，中共中央政治局提出要加快建设阳安铁路，接着铁道部、中共陕西省委、陕西省革委会和陕西省军区组建了“1101工程”指挥部和军管会，领导全校的设计和施工。参加施工的单位有中铁一局、大桥局、电气化局、兰州铁道学院、陕西省公路局和基建汽车团，以及40余万人次民兵。 本线施工时，土石方总量为3968万立方米，土方为2790万立方米。石方为1178万立方米；工程量较集中的勉西站占200万立方米，石泉站开挖了160万立方米，徐家坝站因为改变河道的工程而占了51万立方米。施工队未意识到沿线近一半里程的膨胀土地质，导致通车后多次出现地质灾害，直到1980年代，经过反复整治后才逐渐稳定。 全线隧道有146座共61.54延长公里，占全线里程的17.3%，在阳平关东至代家坝、茶镇至石泉县区间，隧道的占比更达到了60.3%和75.2%。由于地质不佳，多个隧道在竣工前后都出现了不同程度的变形。 全线共修建桥梁311座，总长27.15公里，占全线里程7.8%，包括特大桥3座、1.83延长公里、大桥72座、14.9延长公里，中桥115座、8.0延长公里，小桥121座、2.4延长公里。在桥梁施工过程中，施工队伍试验了多种新型桥梁结构。 由于阳平关至代家坝18公里的区间有24座隧道共11.2公里尚未开工，为加快工程进度，施工队伍耗费600万元，通过公路翻越山区，将材料运送到地势平坦的勉县先组装轨道和枕木，在大安至城固区间临时架设了104孔梁。在城固到西乡之间66公里尚未铺轨的情况下，工程指挥部通过大量急弯的公路，用时10天，将10节发电车从城固运送到西乡，保证了施工的用电。1970年5月，工程指挥部调集了多位经验丰富的司机河技术人员，从略阳机务段（属西安局）将编号为3827的解放型蒸汽機車河5节客车车厢运送到了勉县站，为日后的临时运输和工程运输提供了条件。 1970年7月1日，勉县至城固县的轨道铺设成功，随后工程队向西铺轨，在9月27日铺设至阳平关。到1972年，轨道在2月铺设到西乡县，6月到石泉县，10月8日到安康市，共铺设正线356.1公里，站线112.3公里。 全线总投资9.7亿元，其中线路工程投资9.15亿元，平均造价261.1万元/公里。施工中，共有384人死亡，1512人重伤，发生事故67起，其中重大事故11起。 1976年5月28日至7月1日，验收小组全面检查了本线的建设情况，最后认为本线具备正式运营的条件。 1966年10月，根据铁道部的指示，铁三院开始进行本线的电气化设计，并在同年12月完成。1969年3月，根据铁道部和交通部的通知，铁三院重新修改了本线设计，后在1971年6月完成了补充初步设计。1972年12月，铁三院完成了施工设计，并在1973年开始向施工队伍提供详细的图纸。 本线采用直接供电，设立5个变电所，分别位于大安、褒河、沙河坎、茶镇和汉阴，另外利用襄渝铁路的月河变电所，变压器采用单相变压器。 由于蒸汽机车无法胜任这条隧道密集、坡度较陡的铁路，1969年3月，铁道部决定将本线直接建成电气化铁路，并交由电气化局施工。1973年6月，工程开工；1976年8月1日，阳平关至勉西的电气化设施投入使用，勉西至安康的设备也在12月26日竣工；受附近通信电缆工程的影响，全线的设备在1977年6月25日才完全启用。1978年4月1日，第一辆电力机车在本线开行。由于电气化施工与线路整治工作同时进行，时常出现相互干扰的情况。工程共投资5840万元，平均16.4万元/公里，完成的项目包括架设接触网523.2公里，铺设通信电缆354公里，建成变电所6处，8个车站采用电气集中联锁，全线也启用了轨道电路。 1981年2月至8月间，汉中市遭到洪水袭击，本线西段也遭到严重损坏。在1984年初，中铁二局进行了修复工程，使银平山隧道和王家沟棚洞得到修复，并在翌年10月完工。 由于工期紧张、沿线地质不良，全线在竣工后多次出现了地质问题。 沿线近一半的区间为膨胀土，而当时施工队伍对此没有清晰的认识，结果全线在通车后出现了路堤松动120处、路堑移位500多处、滑坡20多处，另有大量地基冒出泥浆。 隧道方面，大黑沟、代肖河、蒋家河2号、板沟、马岭关、槽沟2号等隧道通过多处不良地质，在竣工前后都出现了不同程度的变形；石门沟隧道因为支撑的木柱腐败而出现了坍塌；新渔坝等5座隧道因为施工设计临时改变，所以地址勘探粗略，施工仓促，加上隧道通过了400米的错落体，从开始施工时就多次严重变形。 在1993年，国务院批准了“西南铁路北通道”建设方案，随后西康铁路开始修建，宝成铁路成都至阳平关段开始修建复线。为避免连接两线的阳安铁路成为“瓶颈”，1998年2月，铁道部向国家计委报送了本线扩能工程的可行性报告，希望能形成西安-安康-阳平关-成都铁路通道。工程在1998年下半年开工，2000年全部完成，共耗资9.4亿元；扩能工程完成后，全线车站的到发线延长至850米，俞家沟站启用，供电设备扩大了电容，一些车站的客运设施也得到改善。 此次改造中，电气设施的改造依然由中铁电气化局负责，包括在西乡新建变电所，新架设接触网8.3公里、回流线68公里，新建混凝土支柱296根、钢柱13根，从1998年12月18日开工，2000年12月27日竣工。 2014年的陕西省“两会”期间，有政协委员提出了增建阳安铁路二线的提案，并于5月得到西安铁路局的答复。9月28日，工程得到国家发改委批复。增建复线工程由中铁第一勘察设计院设计，全长329.1公里，项目总投资187.7亿元；其中的桥隧工程高达45%，包括桥梁176座，总长45.01千米，隧道72座，总长103.583千米；车站的变化包括改建既有车站17处，改移既有车站2处，新建车站2处，关闭既有车站9处。参加复线工程的单位有中铁一局、六局、七局和十四局。改建后，阳安铁路上的客车和货车时速将分别达到120公里/小时和80公里/小时，全线也升级为国铁I级线路。 2019年4月20日，阳安铁路二线全线隧道贯通。2019年7月30日，西乡站至石泉站区间开始试运行；14时40分，第一列货运列车通过新建的复线到达石泉站。2019年12月27日下午4点30分，新建的复线全部投入使用。 早在1969年9月，工程指挥部就开始组建负责临时管理的队伍，后在11月19日成立了“第二工程运输段”（工运二段），并逐步扩充到7200多人、6个段，还拥有了19台机车。在开始临管运输后，工运二段被改组为类似于铁路局组织结构的机务段、车辆段、电务段、勉县工务段和城固车务段。在临管运输延伸只西乡站后，西乡车务段和西乡工务段也相继设立。另外在阳平关东和西乡两个车站设立有机务本段。 1970年7月11日，阳平关至城固段开始临管运输，1年后，列车服务又延伸至西乡站，并增加一对混合列车。1972年11月，临管运输延伸至石泉站。在1973年2月1日，线上增加了首对旅客列车。 临管运输初期，本线采用电话闭塞，列车通行凭证为路签和手持信号机，后来升级为电气路签和臂板信号机，最后又升级为半自动闭塞。 临管运输期间共运送货物1277.4万吨，旅客507.3万人次，收入7101.4万元临管运输。 1976年8月1日，西安局正式接管阳平关至西乡区间，又在9月1日接管西乡至安康区间。 中铁一局的员工因为建设本线而大幅扩充。本线的修建也促进了襄渝铁路施工物资的运输。 陕西省志·铁路志. 一轮陕西省地方志 (陕西人民出版社). 1993 [2019-04-16]. ISBN 7-224-03042-2. （原始内容存档于2019-04-16）.  安康铁路分局志（1970-2000）. 北京: 中国铁道出版社. 2003-10 [2019-05-11]. ISBN 7-113-05380-7. （原始内容 (PDF)存档于2019-04-20）.  第二篇 新线铁路勘测设计. 铁道部第一勘测设计院院志. 兰州. 1998: 112–114 [2020-03-11]. （原始内容存档于2020-04-14）.  第十一节 阳安线. 郑州铁路局志 (1893-1991) 上. 1997-12 [2019-04-21]. （原始内容 (pdf)存档于2019-04-20）.  第二篇 工程施工. 铁道部第一工程局志. 西安地图出版社. 2000-02: 79–82 [2020-03-12]. ISBN 7-80545-852-9. （原始内容存档于2020-04-14）.  第二篇 铁路电气化工程/第一节 阳安线. 铁道部电气化工程局志(1958-1998). 北京: 中国铁道出版社. 2000-12: 239–243 [2020-03-12]. ISBN 7-113-03979-0. （原始内容存档于2020-04-14）.  第十一篇 交通\第五章 铁路. 安康地区志（上） (PDF). 西安: 陕西人民出版社. 2004: 598-601 [2019-08-08]. ISBN 7-224-07012-2. （原始内容存档 (PDF)于2019-08-08）.  第二篇 铁路工程/第三节 修复阳安铁路水害工程. 铁道部第二工程局志. 中国铁道出版社.  第四篇 工程建设/第四节 阳安线阳平关至勉西段扩能改造. 中铁电气化局集团志 1999-2008. 北京: 中国铁道出版社. 2011-07: 239–243 [2020-03-12]. ISBN 978-7-113-13107-4. （原始内容存档于2020-04-14）.  卷十一 交通\第六章 铁路运输. 汉中地区志 第二册 (PDF). 三秦出版社. 2005-07: 716, 717 [2019-08-08]. ISBN 7-80628-957-7. （原始内容存档 (PDF)于2019-08-08）.  洋县志·卷十三 交通·邮电. 西安: 三秦出版社. 1996-06 [2020-03-12]. ISBN 7-80546-904-0. （原始内容存档于2020-04-15）.  城固县志. 北京: 中国大百科全书出版社. 1994-02 [2020-03-12]. ISBN 7-5000-5249-9. （原始内容存档于2020-04-15）.  阳安铁路石泉境内隧道一览表. 石泉县志. 西安: 陕西人民出版社. 1991-12 [2020-03-12]. ISBN 7-224-02152-0. （原始内容存档于2020-04-15）.  第五章 铁路临时运输管理. 铁道部第一工程局志. 西安地图出版社. 2000-02: 244–245 [2020-03-12]. ISBN 7-80545-852-9. （原始内容存档于2020-04-14）.  阳安二线：两代铁路建设者跨越四十年的接力. 中国网. 2017-12-29 [2019-08-08]. （原始内容存档于2020-04-14）.  阳安线. 中铁电气化局. 2013-06-04 [2019-06-14]. （原始内容存档于2019-08-08）.  陕西省政协委员提案获采纳 西南西北铁路联络线有望拓宽. 人民政协报. 2014-05-19 [2019-06-14]. （原始内容存档于2019-09-14）.  国家发展改革委关于阳平关至安康铁路增建第二线工程可行性研究报告的批复. 国家发改委. 2014-09-28 [2020-02-08]. （原始内容存档于2020-04-14）.  改建铁路阳安线增建第二线工程 环境影响报告书 (PDF). 铁一院. 2014-05 [2020-02-08]. （原始内容存档 (PDF)于2020-04-14）.  陕西省首条贯通陕南的双线电气化铁路阳安二线正式通车. 西安局集团. 2019-12-28 [2020-02-08]. （原始内容存档于2020-04-14）.  人民铁道. 横贯陕南的第二条铁路大动脉阳安二线施工取得重大进展. 中铁六局. 2017-09-30 [2019-06-14]. （原始内容存档于2020-04-14）.  阳安二线铁路建设进入全面攻坚阶段. 华商报. 2017-04-20 [2019-06-14]. （原始内容存档于2019-08-08）.  阳安铁路二线全线隧道贯通. 陕西省人民政府. 2019-04-22 07:40:22 [2019-06-14]. （原始内容存档于2020-04-17）.  请检查|date=中的日期值 (帮助) 阳安二线铁路西乡至石泉段通车运营. 中新网. 2019-07-30 [2019-08-08]. （原始内容存档于2020-02-05）.  横贯陕西南部的第二条铁路大动脉先期开通段通车试运行. 新华网. 2019-07-30 [2019-08-08]. （原始内容存档于2019-08-08）.  阳安铁路二线全线隧道贯通. 中铁十四局. 2019-04-20 [2019-08-08]. （原始内容存档于2019-08-08）.  阳安铁路二线池河特大桥开始桥体施工. 人民铁道. 2018-04-10 09:19:32 [2019-06-14]. （原始内容存档于2020-04-14）.  请检查|date=中的日期值 (帮助) 中铁十一局五公司阳安铁路项目叶家坝隧道顺利贯通. 人民铁道. 2018-01-10 [2019-08-08]. （原始内容存档于2019-08-08）.  阳安线银平山隧道病害综合整治与监控. [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-14）.  王建鹏，中铁一局. 山区隧道穿越韧性剪切带的地质条件探讨 (PDF). 工程地质学报. 2013 [2020-03-12]. （原始内容存档 (PDF)于2020-04-14）.  寺垭河铁路双线隧道. 中铁电气化局. 2013-06-04 [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-14）.  阳安二线高风险工程新长枪岭隧道贯通. 中铁六局. 2017-04-18 [2020-02-15]. （原始内容存档于2020-04-14）.  杜家山隧道胜利贯通 阳安二线直通线将于年底建成. 人民铁道. 2018-04-24 [2020-02-15]. （原始内容存档于2020-02-15）.  年轻人决战阳安直通线. 人民铁道. 2018-11-06 [2020-02-15]. （原始内容存档于2020-04-14）.  阳安二线直通线两隧道同日贯通. 中铁七局. 2016-08-19 [2020-03-12].  路桥公司阳安二线桑园河三号特大桥完成主体施工. 中铁七局. 2018-07-25 [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-14）.  路桥公司阳安铁路二线隧道全部贯通. 中铁七局. 2017-09-08 [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-14）.  阳安二线首个控制性隧道贯通. 中铁七局. 2017-08-15 [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-14）.  路桥公司承建阳安二线铁路烟斗梁隧道贯通. 中铁七局. 2017-06-28 [2020-03-12].  路桥公司阳安二线铁路明星村一号隧道实现贯通. 中铁七局. 2017-04-26 [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-15）.  路桥公司阳安二线铁路黄家湾隧道顺利贯通. 中铁七局. 2016-12-30 [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-15）.  中铁七局承建阳安直通线铁路丁家河隧道安全顺利贯通. 人民铁道. 2016-10-24 [2020-03-12]. （原始内容存档于2020-04-14）.