南通轨道交通1号线

南通轨道交通1号线，又称南通地铁1号线，是中华人民共和国江苏省南通市的一条城市轨道交通线路，亦是南通轨道交通的第一条运营线路。线路始于通州区平潮站，经南通西站，沿长泰路、永和路、城港路后折向东至外环西路、人民路、工农路、崇川路，之后线路折向东，沿崇川路经南通大学至通盛大道，终于振兴路站。线路全长39.182km，均为地下线，全长39公里，共设车站28座；设控制中心1座，设车辆段和停车场各1处。 2017年9月以来，南通地铁1号线进入管线迁改工程阶段，部分路段实行交通管制。 2017年12月18日，南通地铁1号线一期工程正式开工。建设里程全长39km，设28站（6座换乘站），均为地下线和地下站。 2018年11月26日，南通地铁1号线一期工程首台盾构机“紫琅1号”在集成村站顺利始发。 2021年1月18日，南通地铁1号线首列车正式亮相。 2021年3月19日，南通轨道交通1号线一期工程28个车站主体结构完成施工。 2021年4月30日，南通轨道交通1号线一期工程全线洞通。 2021年6月23日，南通地铁1号线一期工程在平东车辆段顺利完成接触网冷滑试验。 2021年7月13日，南通地铁1号线一期工程和平桥站~友谊桥站区间联络通道混凝土浇筑完成，至此轨道交通1号线一期工程联络通道全部完成施工任务。 2021年7月28日，南通地铁1号线一期工程顺利实现全线“轨通”。 2021年9月30日，南通地铁1号线一期工程顺利完成全线28个车站变电所及对应环网区间、平东车辆段、小海停车场35kV受电投运工作，标志着轨道交通1号线一期工程全线“电通”。 2022年4月29日，南通轨道交通1号线一期工程顺利通过项目工程验收。 2022年5月8日，南通地铁1号线开始不载客试运行。 2022年6月24日，南通轨道交通1号线工程通过验收。8月30日，1号线一期工程通过竣工验收，9月1日通过消防验收，9月15日通过初期运营前公共安全评估，11月3日完成“三权”交接。 2022年9月23-24日，南通轨道交通1号线开启试乘活动。11月5-6日，1号线再次开启试乘活动。 2022年11月10日8时，南通轨道交通1号线正式开通运营。 南通轨道交通运行时间为6:00—22:00，全天分为高峰、平峰、低峰三个状态，工作日高峰行车间隔6分50秒，周末高峰行车间隔6分30秒，夜间低峰最大间隔为14分50秒，各站停站时间45秒左右。 南通轨道交通有以下便民服务：无障碍服务、1对1爱心服务、母婴室服务、医疗救助、便民服务。 南通轨道交通1号线一期工程设站28座，总长约39.182千米。其中文峰站和和平桥站可与南通轨道交通2号线换乘。 南通轨道交通1号线车站站厅吊顶呈现蓝白相间的水纹，体现出“千帆争渡，百舸争流”的气势和“包容会通、敢为人先”的精神。线路共设有2个重点站、7个特色站和1个廉政文化站，包括： 2个重点站：和平桥站，彰显濠河历史文化；文峰站，展现城市现代商业文化。 7个特色站，南通西站、友谊桥站、世纪大道站、南通大学站、静海大道站、大剧院站、航运学院站，分别体现交通建设元素、传统建筑文化、古典文化、科教文化。 廉洁文化车站：政务中心站，以“江风海韵”为主题，并选取莲花作为设计元素。 航运学院站站台 世纪大道站站台 世纪大道站站厅 政务中心站站厅 南通轨道交通1号线列车由中车南京浦镇车辆有限公司制造，为浦镇公司的CIVAS平台产品，列车牵引逆变器由江苏经纬轨道交通设备有限公司制造。列车车体采用全焊接铝合金B型车体结构，共35列210辆，最高运行速度80公里/小时，最大载客量2132人。 列车涂装采用“明亮白”与“热情红”相间的主色调，车身红色色带呈前进态势，彰显车辆速度感与灵动感，体现了“包容会通、敢为人先”的南通精神。 列车优化了空调散流器结构避免空调直接送风至乘客头部，同时车厢温度采用强冷、弱冷设计，两端车厢为弱冷车厢。列车扶手采用不锈钢拉丝工艺以提升舒适性。列车车内显示拥挤度显示功能。 列车配置6列OLED智慧专列，每辆车配备6套OLED智慧魔窗，这是中国首条批量应用车载OLED智慧魔窗并进行商业运营的地铁线路。OLED智慧魔窗由海安民营企业铁锚公司研发，同时提供城市资讯、周边美食、旅游住宿以及3D智能报站、线路信息查询、车辆信息查询、智慧出行服务等多项功能。 南通轨道交通1号线一期工程竣工验收. 2022-08-31 [2022-11-06]. （原始内容存档于2022-11-06）.  南通轨道交通1号线正式通车，江苏迎来第6座“地铁城”. 中国江苏网. 2022-11-11 [2022-11-16]. （原始内容存档于2022-11-16）.  南通市人民政府. 南通市城市轨道交通1号线一期工程环境影响评价第二次公示. [2017-05-18]. （原始内容存档于2022-11-12）.  南通轨交一号线管线迁改工程开工 实施交通管制. [2017-10-05]. （原始内容存档于2017-10-05）.  南通地铁1号线年内全面开工建设 首批6个站点. [2017-09-03]. （原始内容存档于2018-01-22）.  陆志鹏察看地铁1号线一期工程站点建设情况. [2018-01-12]. （原始内容存档于2018-01-12）.  南通NHBI公司. 南通地铁一号线各站点施工状况VR全景漫游. [2018-04-27]. （原始内容存档于2021-02-22）.  南通市人民政府. 轨道交通1号线一期工程全线“轨通”. [2022-11-12]. （原始内容存档于2021-09-28）.  腾讯新闻. 刚刚！南通地铁1号线首列车正式亮相！. [2022-11-12]. （原始内容存档于2022-11-10）.  大事记. 南通轨道交通. [2023-12-10]. （原始内容存档于2023-12-10）.  南通市人民政府. 轨交1号线一期工程全线“电通” 为全线“热滑”和“联调联试”创造条件. [2022-11-12]. （原始内容存档于2022-11-10）.  网易新闻. 更近了！南通轨交1号线一期试运行！. [失效連結] 快来！南通地铁邀您试乘体验！. 市国资委. 2022-09-19 [2023-12-10]. （原始内容存档于2023-12-10）.  即将迈入地铁时代 南通市城市轨道交通 1号线一期工程11月10日开通初期运营. “南通轨道交通”微信公众号. 2022-11-08 [2022-11-08]. （原始内容存档于2022-11-08）.  南通市城市轨道交通1号线一期工程开通初期运营新闻发布会. 南通市人民政府. 2022-11-08.  南通轨道交通1、2号线一期工程沿线正式站名公布. 2020-08-15 [2022-03-07]. （原始内容存档于2022-03-07） （中文）.  江海晚报. 来啦！南通地铁各站英文名！和平桥站这么说……. 2022-05-01 [2022-05-03]. （原始内容存档于2022-05-03）.  更名公示. 2022-05-20 [2022-11-06]. （原始内容存档于2022-11-06）. 因片区土地利用规划调整，经南通城市轨道交通有限公司申请，拟将“医学中心站”更名为“崇州大道站”  江苏经纬. 南通地铁又近一步！经纬轨道牵引系统顺利通过客户首检. [2021-10-17]. （原始内容存档于2021-10-19）.  南通发布. 来了！南通地铁1号线首列车亮相. 搜狐网. [2021-01-18]. （原始内容存档于2021-10-17）.  南通日报. 江苏南通地铁1号线动车调试正式启动. 光明网. [2021-10-17]. （原始内容存档于2021-10-17）.  历时20个月 轨道交通1号线35列电客车全部“到家”. 南通轨道交通. 2022-09-13 [2023-12-10]. （原始内容存档于2023-12-10）.  智慧出行 江海创造 南通轨道交通OLED智慧专列正式发布. 南通轨道交通. 2022-09-15 [2023-12-10]. （原始内容存档于2023-12-10）.  轨交1号线一期工程线路示意图 （页面存档备份，存于互联网档案馆）