南京地铁5号线

南京地铁5号线是南京地铁的一条线路，全长37.4km，全部为地下线，设30座地下车站，是南京地铁线网中东南至西北方向的重要城区干线，已开通的南段可与1号线（需出站换乘）、3号线、S1号线换乘，待全线开通后能与2号线、4号线、7号线等线路实现换乘，共设14座换乘站（3站规划、4站在建）。 南京地铁5号线自起点吉印大道站引出后，沿吉印大道向东走行，下穿机场高速，向北转入苏源大道，随后沿诚信大道向东走行，下穿秦淮河后，向北拐入竹山路北行，随后下穿土山机场、宁杭高铁、京沪高铁及绕城公路进入南部新城，随后继续北行下穿宁铜铁路，线路左拐进入光华东街沿着大光路西行，下穿龙蟠中路通济门隧道与秦淮河进入建康路后沿升州路西行；线路继续向西再向北转，进入莫愁路、上海路北行，至云南路站北左转进入中山北路，向西北方向行走，下穿新模范马路隧道，转至盐仓桥站后向西前行，至郑和中路向西北转入规划下关大道与规划滨江路，终于方家营站。线路起终点均预留延伸条件。 全线设水长街停车场1处，大校场车辆段1处，新建大校场主变、方家营主变，采用110千伏大校场、110千伏方家营双主所供电模式，全线“电通”后可为地铁列车运行、空调照明、通信信号等系统提供稳定可靠的动力支持，控制中心使用现有南京南控制中心。 由于换乘中心未完工，需出站换乘 南京地铁5号线为南京第一条采取PPP模式建设的地铁线，2015年年1月，南京市政府和绿地集团签署了PPP模式合作协议，建设预期总投资拟超过300亿元。但由于绿地集团资金问题，2021年12月，绿地集团退出南京地铁5号线PPP项目，5号线改由南京地铁方面独立建设。 同时，由于5号线全线穿越南京主城区，线路拆迁量大，且需要下穿南京主城诸多文保单位，国家文物局甚至多次打回线路设计方案，又受新冠疫情等诸多挑战，造成5号线工期不断迁延，施工屡遇障碍，建设进度缓慢，引发市民不满。由于主城段与江宁段进度差距甚大，江宁段部分车站早已封顶，部分区间亦早已贯通开始铺轨，故5号线模仿之前开通的7号线采取分段开通的模式，南段神机营站至吉印大道站区间先行移交运营分公司，并于2024年3月31日先行开通南段吉印大道站至文靖路站区间。 厂商型号：南京地铁PM132型地铁列车 制造厂商： 中国 中车南京浦镇车辆有限公司 车辆外观：列车为鼓型车，以黑、银、土黄为主色调；造型与3号线列车外观相似，列车前部笑脸形状改为色带，同时车灯有所变化。 车体材质：铝合金车体 列车编组：6节A型车（4M2T，Tc+Mp+M+M+Mp+Tc） 供电制式：DC 1500V 架空接触网供电 主变电站：大校场、方家营 最高速度：80 km/h 电气牵引系统： 南京华士电子科技制 NSX-1000/DT-001 型 IGBT-VVVF 中车株洲电机制 YQ-190-1A 型鼠笼式三相异步交流牵引电动机（额定功率：190 kW，4×4台） 制动系统：铁科院下属北京纵横机电开发公司制 EP09 型制动控制单元（TKQ602W-BC01/02） 转向架：中车南京浦镇车辆制 PW80E-Ⅰ 型无摇枕式空气弹簧转向架 车辆总数：50列（300辆） 该批列车所有车门上设置有走字屏，爱心座位颜色为橙色，车头设有红色LED方向幕显示终到站。 列车图集 在中车南京浦镇车辆公司试车线上进行测试的5号线首列车 5号线列车内部 5号线列车门上的走字屏 南京地铁5号线为《南京市城市轨道交通第二期建设规划（2015-2020年）》中的一条线路，规划建设期为2015年至2020年，计划投资316.8亿元。 2015年3月25日，5号线工程岩土工程咨询、工程勘察设计审查、工程可行性研究报告编制及设计总体、地质勘察开始招标。 2015年5月5日，国家发改委批复《南京市城市轨道交通第二期建设规划（2015～2020年）》，同意5号线正式立项。 2015年7月8日，5号线第一次工程环境影响评价公示。 2015年8月下旬，5号线第二次工程环境影响评价公示。 2015年9月，5号线沿线开始地质勘探。 2015年12月30日，建宁路站试验点作为下关大街一期配套工程开工。 2016年1月，国家文物局同意南京地铁5号线方案修编。 2016年12月28日，5号线开工仪式在朝天宫站举行，5号线进入正式施工阶段。 2017年8月6日，试验站建宁路站主体封顶，成为5号线第一座封顶的车站。 2018年6月29日，全线首台盾构机在吉印大道站至九龙湖南站区间成功始发。 2019年10月18日，吉印大道站至九龙湖南站区间左线盾构贯通，成为5号线首个双线贯通的区间。 2021年5月10日，文靖路站围挡立起，标志着南京史上最复杂地铁工程——南京地铁5号线已实现全节点开工。全线28座车站均已进入围护结构施工，其中23座车站围护结构完成、12座车站主体结构完成、累计24台盾构机始发、15台盾构机推进。 2022年12月16日，大校场车辆段牵引降压混合变电所成功受电。 2022年12月23日，5号线首列车正式交付大校场车辆段。 2023年3月24日，东山站至文靖路站区间右线顺利贯通，标志着5号线南段盾构全线贯通。 2023年6月5日，5号线南段吉印大道站至神机营站实现长轨通。 2023年8月30日，5号线南段吉印大道站至文靖路站完成“冷热滑”工作。 2023年12月19日，5号线南段不载客试运行。 2024年3月22日，5号线南段通过竣工验收。 2024年3月31日，5号线南段开通运营。 2024年4月30日，5号线北段全线洞通。 2024年5月中旬，云南路站顺利实现主体结构封顶。云南路站的封顶，标志着地铁5号线全线车站实现主体完工、全线区间实现贯通，5号线全面进入后期收尾阶段的机电安装、附属结构、车站装修、区间铺轨等工作。 2024年6月19日，南京地铁5号线全线实现短轨通。 2024年6月29日，南京地铁5号线全线实现长轨通。 2024年9月23日早上7点整，南京地铁5号线全线实现电通。 2023年2月15日1时40分左右，5号线上海路站-五台山站区间发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。 2023年11月17日21时40分左右，5号线三山街站至夫子庙盾构区间左线接收井（标段为TA04-2标）项目工地发生一起生产安全一般事故。总承包单位按照有关规定自此通报之时起在江苏省内不得承揽新的工程项目。 南京市2024年政府投资计划项目表.doc. 南京市人民政府. 2024-03-30 [2024-01-31]. （原始内容存档于2024-05-02）.  南京地铁5号线南段3月31日中午12时开通初期运营. 扬子晚报网. 2024-03-30 [2024-03-30]. （原始内容存档于2024-04-02）.  南京地铁5号线公示信息. [2024年4月]. （原始内容存档于2018-12-16）.  南京地铁5号线来了 连通三大城区共设30站. 江南时报. 2015-07-03 [2015-07-08]. （原始内容存档于2015-08-08）.  南京地铁五号线工程环境影响报告书（全文公示版） (PDF). 南京地铁建设有限责任公司. 2015-09 [2015-09-08]. （原始内容存档 (PDF)于2021-02-21）.  江苏环保公众网. 南京地铁五号线工程环境影响评价第二次公示 (PDF). [2022-03-02]. （原始内容 (PDF)存档于2022-03-02）.  腾讯网/现代快报. 南京地铁五号线新进展来了，大校场主变电所送电成功. [2022-09-30]. （原始内容存档于2024-05-02）.  南京地铁5条线路车站站名 （页面存档备份，存于互联网档案馆）. 南京市交通运输局. 2020-1-15. [2020-1-16]. 中国政府采购网. 首次采取PPP模式 南京地铁5号线年内开工. [2022-03-02]. （原始内容存档于2022-03-02）.  现代快报. 绿地退出施工正常！5号线已由南京地铁接手自建. [2022-03-02]. （原始内容存档于2022-03-02）.  扬子晚报. 首次“先文保再立项”，国家文物局驳回南京地铁5号线规划. 澎湃新闻. [2015-11-26]. （原始内容存档于2023-05-18）.  新浪江苏. 南京地铁5号线工程被退回 因隧道顶部离文物太近. [2017-07-11]. （原始内容存档于2023-05-18）.  马晓波. 南京地铁“换乘王”工期进度受关注 市民不满. 人民网. [2022-05-06]. （原始内容存档于2023-05-18）.  南京地铁. 5号线新进展！首列车来咯. 微博. [2023-04-18]. （原始内容存档于2023-05-18）.  国家发展改革委. 国家发展改革委关于印发南京市城市轨道交通第二期建设规划（2015～2020年）的通知. 发改基础[2015]959号. 2015-05-05. 存档副本. [2017-02-12]. （原始内容存档于2017-02-12）. . 南京市人民政府. 2017-2-8. [2017-2-12] 南京地铁建设有限责任公司. 南京地铁五号线工程环境影响评价. 2015. 南京地铁5号线年底开工 将采取减震保护20余处文物. 2015-08-27 [2015-08-27]. （原始内容存档于2021-02-21）.  南京地铁5号线沿线地质勘探. 南报网. 2015-09-28 [2015-09-30]. （原始内容存档于2015-10-01）.  国家文物局同意南京地铁5号线方案修编. 2016-01-20 [2016-01-25]. （原始内容存档于2017-01-06）.  南京日报. “换乘之王”地铁5号线昨天正式开工. [2016-12-29]. （原始内容存档于2023-05-20）.  金陵晚报. 南京地铁5号线建宁路站土建主体工程封顶. [2017-08-12]. （原始内容存档于2023-05-22）.  新华网. 『南京』地铁5号线首台盾构机顺利始发. 轨道交通网. [2018-07-03]. （原始内容存档于2023-05-20）.  南京地铁5号线首座牵混所成功受电. 中国日报中文网. 2022-12-21 [2022-12-26]. （原始内容存档于2022-12-26）.  中车浦镇. 南京地铁5号线首列车交付. 搜狐网. [2022-12-27]. （原始内容存档于2023-05-22）.  上海隧道. 【一周隧讯】“南5”南段盾构隧道全线贯通！还有这些项目也有大动作. 搜狐网. [2023-03-31]. （原始内容存档于2023-05-20）.  中铁一局新运公司or轨道运营公司. 【工程动态】南京地铁5号线提前15天实现江宁段长轨通. [2023-06-05]. （原始内容存档于2024-01-18）.  南京地铁. 5号线南段顺利完成“冷热滑”试验. [2023-08-30]. （原始内容存档于2024-01-18）.  南京地铁5号线南段开始不载客试运行. 2023-12-19 [2024-05-02]. （原始内容存档于2024-05-02）.  南京地铁5号线南段工程通过竣工验收. 2024-03-25 [2024-03-27]. （原始内容存档于2024-03-27）.  南京地铁5号线全线实现隧道贯通. 2024-04-30 [2024-05-02]. （原始内容存档于2024-05-02）.  南京地铁微博. 报！在建线路最新动态来啦. 微博. 南京地铁. [2024-05-11]. （原始内容存档于2024-05-13）.  https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405047288488919409 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405050644674248948 周杨. 江苏南京地铁5号线工程发生一起高处坠落事故，官方通报：致1死. 上游新闻. 2023-04-23 [2023-04-23]. （原始内容存档于2023-04-23）.  江苏省住房和城乡建设厅. 关于上海市基础工程集团有限公司的事故通报. [2023-11-21]. （原始内容存档于2024-01-18）.