南昌地铁4号线

南昌地铁4号线（官方文件正式名称：南昌市轨道交通4号线）是南昌一条运营中的轨道交通线路，该线路规划从白马山站至鱼尾洲站，全长39.6公里，设29座车站。于2021年12月26日通车运营。 4号线代表色为南昌轨道绿■ 2021年4月15日首列车入库望城车辆段。 2008年9月15日开始公示5条线路的规划中包括4号线。 2009年7月29日确认4号线作为远期规划将根据实际情况而建设。 2013年1月30日公示《南昌市城市快速轨道交通线网规划调整》中2号线规划了新的南延计划，原西延并入本线。 2013年4月市政府表示将4号线的建设计划提前。 2013年5月底政府规划第二轮地铁建设的三个方案，三个方案都将建设4号线。 2013年6月1日待审批的《南昌市城市快速轨道交通建设规划（2014-2020）》中明确了4号线一期的走向，西站到望城段也将纳入一期计划中，计划最快于2015年9月进入土建阶段，于2019年12月通车。 2013年8月15日最新的规划确定4号线一期工程调整长度由35.2公里缩短为32.5公里，但起讫站点未变动。 2014年1月23日3、4号线优化调整规划批前公示，3号线和4号线进行较大调整，4号线在洪城路以北被分成三段做不同变动，原洪城路站以西段向北移动到桃苑大街、站前西路，4号线不经过洪城路站而改从绳金塔站与3号线换乘，彭家桥站、洪都中大道站等一段被取消，位于火炬大道部分成为3号线的一部分；在绳金塔站换乘后改为在京九铁路西侧往北在丁公路南站与2号线换乘，在丁公路北站与1号线换乘，在二七北路站与3号线换乘后承接原3号线北段。 2014年1月26日的2014-2020建设规划显示4号线将设年限从2015年到2020年。 2014年3月21日公布的“南昌市城市快速轨道交通建设规划（2014-2020）环评”显示4号线详细走向。。 2014年11月18日前期地质勘测招标，一期工程相比之前增加了艾溪湖、昌东大道两站。 2015年1月16日《南昌轨道交通4号线一期工程可研报告编制和设计总体总包管理项目招标公告》确认南侧望城站～学院南路站西端区间为高架，共31站，3km线路敷设方式待定，结合之前的资料财经分校到京东大道区间改为地下，而上一次新曾两站线路敷设方式待定。 2015年6月3日《南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响评价第一次公示》 2016年3月29日《南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响评价第二次公示》 2016年6月8日南昌市轨道交通4号线一期工程拟受理情况的公示 2016年6月20日南昌市轨道交通4号线一期工程的批前公示 2016年6月23日南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响报告书拟批准公示 2016年7月5日江西省环境保护厅关于南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响报告书的批复。 2016年11月17日江西省发展和改革委员会正式批复了南昌轨道交通4号线一期工程初步设计。 2017年8月18日4号线获225亿元贷款。 2017年11月21日轨道4号线及棚户区改造所涉道路红线调整 2017年12月28日南昌市轨道交通4号线正式开工建设。 2018年6月21日南昌市轨道交通4号线坛子口站施工时发现六朝古墓群。 2018年12月29日报道称受于拆迁问题的丁公路北站终于动工；论坛网友分析可能是更换的设计将车站移至北京西路南侧。 2021年4月29日洞通，6月29日轨通，8月3日通电，15日开始三个月的空载试运行。 2021年12月26日通车运营。 2008年在最初的规划中4号线计划东起艾溪湖西侧的火炬大街，西至南昌西站，规划长度为23km；当时还计划过江前在在生米大桥东南处延伸出一条支线继续南行到小兰工业区西侧，这条支线计划在后续规划中不在出现。 4号线目前的规划以及2号线交给的望城延伸段均被纳入一期工程中，尚无延长计划。 地铁4号线一期工程通过竣工验收　线路全长39.6公里. [2021-12-24]. （原始内容存档于2021-12-24）.  南昌地铁4号线今日开通！-江西新闻网-大江网（中国江西网）. jiangxi.jxnews.com.cn. [2021-12-28]. （原始内容存档于2021-12-28）.  南昌地铁4号线望城车辆段迎首列车入库. jx.people.com.cn. [2021-12-28]. （原始内容存档于2021-05-09）.  2、3号线站点更名及4号线命名方案获批。. [2017-02-08]. （原始内容存档于2017-02-09）.  南昌市城市快速轨道交通线网及建设规划公众征询意见. [2013-06-06]. （原始内容存档于2013-07-20）.  南昌地铁远景规划征询民意 将有5条地铁线路. [2013-06-06]. （原始内容存档于2016-03-03）.  南昌地铁远景规划征询民意(图). [2013-06-06]. （原始内容存档于2017-08-31）.  南昌地铁线路站点公布 1号线2014年通车. [2013-01-02]. （原始内容存档于2014-02-19）.  南昌市城市快速轨道交通线网规划调整（九龙湖段）—2号线延长线选线方案. [2016-07-06]. （原始内容存档于2016-08-16）.  南昌考虑再建五条地铁线 拟规划到十号线形成半小时经济圈. [2013-06-06]. （原始内容存档于2020-08-07）.  南昌市市长陈俊卿：2015年五条地铁全部开建. [2013-06-06]. （原始内容存档于2020-08-07）.  明年进入第二轮地铁建设期. [2013-08-17]. （原始内容存档于2019-06-10）.  南昌未来7年有望建成3至4条地铁. [2013-08-11]. （原始内容存档于2013-09-09）.  专家把脉南昌地铁第二轮建设规划 三套方案备选. [2013-06-06]. （原始内容存档于2020-08-07）.  地铁3号线一期工程明年下半年或开工. [2013-06-06]. （原始内容存档于2020-08-07）.  南昌地铁1-4号线最新规划出炉 4号线线路有调整. [2013-08-15]. （原始内容存档于2014-02-03）.  南昌地铁3、4号线规划调整 4号线调整较大 线路增加8公里. [2014-01-23]. （原始内容存档于2018-12-27）.  南昌市轨道交通3、4号线优化调整规划批前公示. [2016-07-06]. （原始内容存档于2016-10-14）.  南昌市城市快速轨道交通建设规划（2014-2020）社会稳定风险分析公众参与信息公告. [2014-02-05]. （原始内容存档于2014-02-05）.  南昌市城市快速轨道交通建设规划（2014-2020）环评公众意见征询. [2014-03-24]. （原始内容存档于2014-03-24）.  南昌市轨道交通4号线一期工程岩土工程勘察项目（一标段/二标段）招标公告. [2014-11-25]. （原始内容存档于2016-03-04）.  南昌市轨道交通4号线一期工程岩土工程勘察项目（一标段/二标段）招标公告[永久失效連結] 南昌轨道交通4号线一期工程可研报告编制和设计总体总包管理项目招标公告. [2015-01-16]. （原始内容存档于2015-04-17）.  南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响评价第一次公示. [2015-06-04]. （原始内容存档于2015-06-11）.  南昌市轨道交通4号线设5座高架车站 25座地下站. [2015-06-04]. （原始内容存档于2019-08-10）.  南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响评价第二次公示. [2016-04-27]. （原始内容存档于2016-05-14）.  南昌市轨道交通4号线一期工程社会稳定风险评价公示. [2016-04-27]. （原始内容存档于2016-05-14）.  南昌市轨道交通4号线一期工程拟受理情况的公示. [2016-07-05]. （原始内容存档于2017-01-11）.  关于南昌市轨道交通4号线一期工程的批前公示. [2016-06-22]. （原始内容存档于2017-01-11）.  南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响报告书拟批准公示. [2016-07-05]. （原始内容存档于2016-08-16）.  江西省环境保护厅关于南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响报告书的批复. [2016-07-05]. （原始内容存档于2016-08-16）.  南昌地铁4号线通过环评. [2016-07-05]. （原始内容存档于2019-08-10）.  4号线一期工程初步设计获得批复. www.ncmtr.com. [2017-06-16]. （原始内容存档于2019-08-09）.  南昌地铁4号线获225亿元贷款 破江西单项贷款记录（视频）-江西新闻网-中国江西网首页. jiangxi.jxnews.com.cn. [2017-08-29]. （原始内容存档于2019-08-08）.  轨道4号线及棚户区改造所涉道路红线调整. ghj.nc.gov.cn. [2017-11-28]. [永久失效連結] 南昌地铁4号线今开工 2021年开通 将有5.5公里高架线. jiangxi.jxnews.com.cn. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-08-10）.  南昌地铁4号线开建. jiangxi.jxnews.com.cn. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-08-10）.  地铁4号线坛子口站“掘醒”千年古墓群 - 南昌新闻网. www.ncnews.com.cn. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-09-09）.  “磨合”一年多 南昌地铁4号线29座车站全线动工. ce.jxcn.cn. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-08-10）.  4号线丁公路北解决，29站全面开工！！！！. gaoloumi.cc. [2019-01-02]. （原始内容存档于2019-08-09）.  39.6公里！南昌最长地铁线4号线今天全线洞通-江西新闻网-大江网（中国江西网）. jiangxi.jxnews.com.cn. [2021-12-28]. （原始内容存档于2021-12-28）.  南昌地铁4号线实现全线“短轨通”-南昌新闻中心-大江网（中国江西网）. nc.jxnews.com.cn. [2021-12-28]. （原始内容存档于2021-12-28）.  南昌地铁4号线全线“电通”-江西新闻网-大江网（中国江西网）. jiangxi.jxnews.com.cn. [2021-12-28]. （原始内容存档于2021-12-28）.  南昌地铁4号线今天开启空载试运行 历时3个月-江西新闻网-大江网（中国江西网）. jiangxi.jxnews.com.cn. [2021-12-28]. （原始内容存档于2021-12-28）.  南昌地铁4号线线路图 （页面存档备份，存于互联网档案馆） — 在OpenStreetMap