莱荣高速铁路

莱荣高速铁路，即潍荣高速铁路莱荣段，是位于中华人民共和国山东省境内的高速铁路。西端起自潍莱高速铁路青岛市莱西站，向东经烟台市莱阳市、海阳市、乳山市、文登区，东端至威海荣成市青荣城际铁路荣成站接轨，共设7站，新设莱阳丁字湾站、海阳站、乳山南站、威海南海站、文登南站5站，新建线路长度192.8公里，设计时速350km/h，全线桥梁共63座130.8km，隧道13座20.1km，路基41.8km，桥隧比78.3%，项目工期3.5年，总投资307亿元，由山东铁投集团和青岛、烟台、威海市人民政府共同筹资建设，委托国铁济南局运营管理。2023年12月8日，莱西至荣成高速铁路开通运营。莱西至荣成最快运行时间为1小时04分钟，荣成至济南西、青岛间最快运行时间将较目前的3小时50分、2小时27分缩短1小时10分、40分钟。 2014年11月，青（岛）海（阳）荣（成）铁路预可行性研究报告编制完成，设计标准为时速200公里的城际铁路。 2015年8月，前期方案提速至350公里。11月，《山东省城镇体系规划（2011—2030年）》明确将青岛（莱西）—海阳—荣成城际铁路项目列入规划。 2018年1月，莱荣高速铁路可行性研究报告送审山东省发改委；2月1日至3日，莱荣高铁可行性研究报告评审会议在荣成召开。同年2月和2019年9月分别两次递交可研补充材料。 2020年3月6日，莱荣高速铁路环境影响评价第一次公示。4月20日，项目海洋环境影响评价公众参与第一次公示。30日，获得山东省发改委批复可研并立项。海洋环评二次公示。6月16日，海洋环境影响报告书发布。7月10日，环评报告（公示版）发布。8月31日，山东省交通运输厅正式批复了工程初步设计。 2020年9月10日，建设动员大会召开；10月31日，潍烟、莱荣高铁开工动员大会在济南市举行，两条高铁正式开工建设。11月19日，莱荣高铁在莱阳、海阳、文登、荣成同时开工，莱荣高铁正式从规划设计阶段步入主体工程施工阶段。11月26日，全线控制性工程、唯一长隧道，全长6068米的玉皇山隧道正式开工，标志着全线首座隧道正式进入施工阶段。 2021年6月26日，莱荣高铁全线正式开始架设箱梁。 2022年3月24日，莱荣高铁开始无砟轨道施工。4月8日，“四电”工程正式开工建设。 2023年3月24日，莱荣高铁全线架梁完成。4月1日，正式进入全线铺轨阶段。6月25日，全线静态验收顺利完成。7月7日，开始全线送电。7月10日，潍坊至荣成高速铁路莱西至荣成段联调联试正式启动。 2023年12月8日，莱荣高铁开通运营。 2023年7月20日，《经济参考报》报道称莱荣高铁三标段劳务分包商，河南省三捷实业有限公司实名举报指工程施工总承包单位中国建筑第八工程局有限公司涉嫌偷工减料，称莱荣高铁部分路基段螺纹桩施工存在质量问题。举报方称三标段大部分螺纹桩的施工桩长未达到设计要求，存在重大安全隐患。7月18日，山东莱荣高速铁路有限公司方面对记者表示，针对地基桩长不符合设计要求等问题，公司已派出调查组到项目现场开展调查。随后山东省交通运输厅、上海铁路监管局宣布赴山东开展调查。中建八局表示高度重视，将全力配合调查组开展调查核实工作。11月24日，联合调查组通报调查情况。经综合调查评估，媒体反映的路基段复合地基承载力符合工程要求，稳定性与工后沉降均满足相关铁路规范要求，不存在复合地基质量问题，不存在安全隐患，不影响铁路运营安全。另外，全线实测和评估预测工后沉降均满足规范要求。莱荣高铁全线联调联试动态检测等各项验收结果表明，莱荣高铁满足350km/h高速铁路运行期间轨道平顺性要求，满足高速列车运行时的安全性、平稳性要求。上海铁路监督管理局对相关责任单位及7名责任人作出行政处罚；中建八局、中铁二院成都咨询监理、中铁第四勘察设计院和莱荣高铁公司共对10名责任人作出处分。 中国国家铁路集团 (编). 国铁集团关于公布潍荣高铁莱西至荣成段等有关名称的通知. 铁路客货运输（2023 2、3）. 北京: 中国铁道出版社. 2023: 12. ISBN 978-7-113-30451-5. 莱西至荣成段纳入潍荣高铁，简称潍荣高铁莱荣段。  莱荣高铁主体工程正式进入施工阶段. 中铁四局第七工程分公司. 2020-11-25 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生事业社会发展专项债券 项目信息披露 (PDF). 山东省财政厅. [2021-09-11]. （原始内容存档 (PDF)于2021-09-11）.  莱荣高铁今日开通运营. 中国科技网. 科技日报. 2023-12-08 [2023-12-08].  烟台《政府工作报告》里的“海阳元素”真不少. 海阳发布. 2015-02-10 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  关于加快推进青岛（莱西）—海阳—荣成城际铁路建设的建议. 威海市人大常委会. 2017-03-02 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  新建铁路莱西至荣成铁路项目 海洋环境影响报告书 （公示稿） (PDF). 济青高速铁路有限公司. 2020-05-18 [2021-09-11]. （原始内容存档 (PDF)于2021-09-11）.  新建莱西至荣成铁路环境影响评价第一次公示. 山东铁路投资控股集团. 2020-03-06 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  新建铁路莱西至荣成铁路项目海洋环境影响评价公众参与第一次信息公示. 山东铁路投资控股集团. 2020-04-20 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  莱荣铁路获省发改委批复立项力争10月份开工建设. 山东铁路投资控股集团. 2020-05-08 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  新建铁路莱西至荣成铁路项目海洋环境影响评价公众参与第二次信息公示. 山东铁路投资控股集团. 2020-05-25 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  新建莱西至荣成铁路环境影响评价公众参与说明. 山东铁路投资控股集团. 2020-07-10 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  莱荣铁路初步设计获批. 山东铁路投资控股集团. 2020-09-02 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  潍烟高铁莱荣高铁同时开工 烟威将迈入高铁时代!. 齐鲁网. 2020-10-31 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-09-11）.  莱荣高铁主体工程正式进入施工阶段. 央广网. 2020-11-19 [2021-09-11]. （原始内容存档于2020-12-04）.  全线首座！莱荣铁路玉皇山隧道率先开工. 中铁四局集团第七工程有限公司. 2020-11-27 [2023-12-06].  最新进展！潍烟高铁、莱荣高铁开始架设箱梁. 大众日报. 2021-06-26 [2021-09-11]. （原始内容存档于2021-10-12）.  莱荣高铁开始无砟轨道施工. 大众日报. 2022-03-24 [2022-03-25]. （原始内容存档于2022-04-09）.  莱西至荣成高速铁路“四电”工程正式开工建设. 大众日报. 2022-04-09 [2022-04-09]. （原始内容存档于2022-04-09）.  新进展！莱荣高铁全线箱梁架设圆满完成，10月底具备开通条件. 青岛西海岸新闻网. 观海新闻. 2023-03-25 [2023-04-01]. （原始内容存档于2023-04-01）.  全线设7座车站！莱荣高铁今起铺轨 10月底可开通运营. 齐鲁网. 2023-04-01 [2023-04-01]. （原始内容存档于2023-04-01）.  莱荣高铁全线静态验收完成. 新华网. 大众日报. 2023-06-27 [2023-07-02]. （原始内容存档于2023-07-02）.  距离开通再近一步！莱荣高铁7月7日起全线送电. 威海新闻网. 2023-07-07 [2023-07-07]. （原始内容存档于2023-07-07）.  潍坊至荣成高速铁路莱西至荣成段联调联试启动. 人民网. 大众日报. 2023-07-10 [2023-07-10]. （原始内容存档于2023-07-10）.  山东莱荣高铁被举报：偷工减料暗藏重大安全隐患 _ 经济参考网 _ 新华社《经济参考报》官方网站. dz.jjckb.cn. [2023-07-20]. （原始内容存档于2023-07-22）.  媒体反映莱荣高铁有关施工质量问题 中建八局：全力配合调查. 中国新闻网. 2023-07-20 [2023-07-20]. （原始内容存档于2023-07-22）.  上海铁路监管局：对媒体反映莱荣高铁有关问题立即展开调查. 中国新闻网. 2023-07-20 [2023-07-20]. （原始内容存档于2023-07-22）.  【联合调查组通报关于媒体反映的莱荣高铁施工建设有关问题调查情况】. 央视新闻 (第一财经). 2023-11-24 [2023-11-25]. （原始内容存档于2023-11-25）.