首尔地下铁3期

首尔地下铁3期（朝鮮語：3기 지하철／3期 地下鐵 Samgi jihacheol */?）是首尔地下铁于1993年11月至1998年9月期间规划的地下铁工程，包括有3号线、7号线、9号线和一些广域电铁路线。 进入1990年代，尽管首尔地下铁2期已经开始修建。但首尔人口仍在快速增长，交通拥堵问题仍然得不到好的解决。因此首尔市政府在1991年4月开始提出了地下铁3期规划的必要性。直到1993年11月，3号线延伸段、9号线和12号线等5条路线的大致走向才有所确定。而在首尔市政府之后的公布中，计划待地下铁3期完成后，首都圈电铁可以承担首尔交通75%的比重（此前计划首尔地下铁2期将承担首尔交通32%的比重）。 然而1995年4月28日，大邱都市铁道在施工期间发生气体爆炸的意外事件。导致地下铁3期的建设计划作出了重新调整，将开工时间推迟到1996年至1998年之间。1996年，9号线的建设地点正式确定。1997年3月，完成了关于9号线的设计方案和施工方案。但因为接近7万亿元的资金不足，于是再度推迟开工，改为1998年3月动工，计划2003年通车。 1997年12月，亚洲金融危机波及韩国，在韩国政府的要求下，IMF开始了对韩国的救济。在这种背景下，1998年6月，时任首尔市长姜德基要求对韩国的地下铁规划作出全面检讨。地下铁3期的动工计划暂停，很多路线的规划也发生了重大变化。最终在1998年9月批准3号线延伸段、9号线开工建设。而11号线部分区段则改为了新盆唐线，其他路线则重新修改变为了首尔轻电铁和广域电铁的其他路线，并作为连接首尔地下铁1期和首尔地下铁2期的支线用途。9号线的建设方式改为BOT模式，并在2001年正式开工建设。3号线的水西站至梧琴站的走向也在2002年正式确定，并最终于2004年开工建设。 地下铁3期中的10号线规划在2000年重新作出调整，拆分为了新安山线（走向为安山市-始興市-光明站-汝矣岛-首尔站）和面牧线（走向为清凉里洞-面牧洞-新内洞）。11号线则拆分为了新盆唐线和木洞线。12号线则更改为了东北线。 1991年4月，首尔市政府首次公布首爾地鐵9號線的大致走向： 光明市－始興市－禿山洞（朝鲜语：독산동）－新大方洞（朝鲜语：신대방동）（於新大方站與2號線轉乘）－上道洞（朝鲜语：상도동 (서울)）（於上道站與7號線轉乘）－汝矣島－楊坪洞（朝鲜语：양평동）－鹽倉洞（朝鲜语：염창동）－加陽洞－金浦国际机场（於金浦机场站與5號線轉乘）。 然而韓國交通部审定后，要求对首尔地下铁2期和首尔地下铁3期的部分路线进行调整。1993年11月，9号线的走向作出了更改： 永登浦區－汝矣島－江南－蠶室（朝鲜语：잠실동） 路線的更動使得麻谷洞、登村洞、加陽洞、鹽倉洞、汝矣島及鷺梁津洞等地區的公共交通利用率有所提高，但亦有媒体指出地下铁规劃过于偏重江南地区。最終，9号线成為地下铁3期规划中唯一得以保留興建的路线，其中开花站至新論峴站路段于2002年4月开工，并最终在2009年7月24日通车；之后新論峴站至综合运动场站路段则在2015年3月28日通车。 1997年3月，9号线的路段走向計劃将【國會議事堂－汝矣島－鷺梁津】的走向变更为【國會議事堂－汝矣島純福音教會－MBC－汝矣島洞（朝鲜语：여의동 (서울)）－鷺梁津】，但此一更改計畫將導致9号线無法利用汝矣島站近60米深的車站與5號線共構轉乘，因此很快遭到了市民投诉，市府最終被迫停止更改該段路線走向。 此外，【舊盤浦－新盤浦－高速巴士客運站】路段（經過新盤浦路（朝鲜语：신반포로）和沙平大路（朝鲜语：사평대로））也曾計劃要更改路線走向，但也遭到了市民投訴，因而更改走向作罷。 至於9号线經過的奧林匹克公寓區域，居民擔心地鐵經過後會導致城內川旁的房屋地基下沉，影響居住，因而不讓9号线經過此處。為此9号线的走向修改，不再和7号线南城站共構。此外該區域施工也改為新奧工法，從而達到減小施工噪音的效果。 2003年，國會議事堂站至汝矣島路段走向再度微調，為防止地鐵運行對使用了近30年的国会议事堂建築造成影響。國會議員希望要求將路線移動50-60米修建，但由於更改後的施工影響道路車輛通行，因而廣遭市民批評。 黑石站至中央大學的走向亦因經過中央大學，導致學校擔心會對學校教學、實驗等造成影響。因而對黑石站的位置作出了調整。 首尔地铁3号线曾因1998年9月的地下鐵3期規劃調整而取消相關延伸計劃，然而在2001年進行了初步的可行性研究后，延伸線計劃通過了批准。延長路段為【水西站－可樂市場站－警察醫院站－梧琴站】，共計3公里長。其中的水西站與水仁·盆唐線共用车站，可樂市場站與8號線节点换乘，梧琴站則與5號線节点换乘。2004年延伸線開工，在2010年2月18日通車。此路段的開通，極大的改變了江南區和松坡區的交通格局。 7号线的延長路段溫水站至富平區廳站於2012年10月27日開通。而京畿道的楊州市、抱川市的自治團體則希望7号线能夠延伸到這些地區。 首爾輕電鐵牛耳新設線 榛接線 河南線 別內線 1993年規劃的10號線全長35公里，連接始興市、禿山洞、長安區，此外還連接了清涼里洞、永登浦區、汝矣島。在1997年3月京釜高速鐵道首爾段開工後，首爾市中心區域走向確定為為首爾站-延禧洞-国民大学前-清涼里洞。 目前該路線在廢止規劃后，拆分為新安山線和面牧线。而联络两大铁路车站的路段则继承给了首都圈广域急行铁路。 1993年規劃的11號線的走向為良才洞-江南大路-首爾市政廳-南加佐洞-木洞-新月洞。在1997年3月京釜高速鐵道首爾段開工後，更改走向經過龍山站和首爾站。 目前該路線在廢止規劃后，拆分為新盆唐線和木洞线。 1993年規劃的12號線全長9公里，走向為往十里-樊洞。可在往十里站與2號線、5號線、京義·中央線、水仁·盆唐線等路線進行換乘。 目前該路線在廢止規劃后，改為東北線。 地铁2期工程期间与不少车站直接预先兴建了部分结构，以改善换乘条件（目前首尔地铁系统的换乘条件大多极差）。惟因3期地铁大幅变化，预留结构的走向也各不相同。 其中，先行开通的线路将于站名后的括号内标注。 江南区厅站（7）：原定换乘12号线，现已改由盆唐线使用。 可乐市场站（8）/梧琴站（5）：3号线延长线已建设。 金浦机场站（机场）/石村站（8）/汝矣岛站（5）/奥林匹克公园站（5）：9号线已建设。 宣靖陵站（9/12）：本站两线统一设计，同步施工，惟12号线站体最终改由盆唐线使用。 新论岘站（9）/论岘站（7）：原定换乘11号线，现已改由新盆唐线使用。（新论岘站仅预留站台间换乘通道） 孔德站（5/6/机场/京义中央）：原定换乘10号线，现已改由新安山线使用，正在建造中。 高丽大学站（6）：原定换乘12号线，现已改由轻轨东北线使用，正在建造中。 上凤站（7/京义中央）：原定换乘10号线，现时已计划将使用本预留结构，但具体结果未定。 麻浦区厅站（6）：原定换乘11号线，现时本站有新线讨论，如果最终确定经过本站，此结构将被使用。 新堂站（2/6）：原定换乘10号线，新安山线有延伸讨论，如果确定复建市区段，则本结构有使用可能。 国会议事堂站（9）/四佳亭站（7）/永登浦市场站（5）：原定换乘10号线。 绿沙坪站（6）/西大门站（5）/新木洞站（9）：原定换乘11号线。 노성렬 (1997년 6월 12일). “3기 지하철 노선변경 민원쇄도/서울시 조정 골머리”. 문화일보. 이태훈 (2002년 3월 15일). “국회 입김에 돌아가는 지하철 9호선” 동아일보. 2009년 4월 13일에 확인함. 송주민 (2008년 1월 24일). “'흑석역' vs '중앙대흑석역'... 새 지하철역 이름은?”. （页面存档备份，存于互联网档案馆） 오마이뉴스. 2009년 7월 15일에 확인함 중앙대학교 일반대학원 총학생회 - 도시철도 9호선 흑석(중앙대입구)역 역명관련 공식입장 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 서울도시기반시설본부 (주)서울메트로 9호선 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 서울메트로 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 서울특별시 도시철도공사 인천교통공사 首尔地下铁