武汉轨道交通19号线

武汉轨道交通19号线工程是武漢第四期建设规划线路，起于武汉站西广场，线路沿武东路、花城大道、花山大道、光谷五路走行，串联杨春湖副中心、青山区武东、花山生态城、光谷中心城，止于新月溪公园站，线路全长约23.3km，设车站7座，全为地下站。2023年召开的武汉市第十五届人民代表大会第二次会议上，《政府工作报告》提出，2023年将建成19号线。2023年12月30日上午10时28分，19号线开通初期运营。 武汉轨道交通19号线工程在大长山路与花山大道路口西南象限地块设花山车辆段，新建主变电所两座，分别与新港线、13号线共用，控制中心设于国博生产指挥中心。线路列车采用市域A型车。 2019年2月19日，武汉轨道交通19号线正式开工建设。 2020年6月30日，武汉轨道交通19号线武汉火车站开工。12月30日，“花山壹号”盾构机刀盘缓缓转动，整体向前掘进，开启花山新城站至花山河站区间右线的“地下之旅”。首台盾构机始发，标志着武汉地铁19号线正式进入隧道施工阶段。 2021年7月8日，武汉地铁19号线花山河站—光谷五路站区间右线盾构机顺利始发。11月4日，鼓花区间左线盾构顺利始发。11月18日，花山车辆段出入段线右线盾构机顺利始发，全线同步掘进盾构机数量达到6台，标志着该线隧道掘进施工正式进入全面冲刺阶段。11月25日，花山河站主体结构实现顺利封顶，这是该线第3个实现主体结构封顶的车站。 2022年4月20日，武汉地铁19号线武汉火车站—武东站区间正式进入掘进施工阶段。5月27日，花山河站-1号竖井段右线，“晴川号”盾构机历时320天，自花山河站南端头始发，在沿花山大道向南挺进途中，成功实现在长约2千米的区间内，地铁盾构连续两次下穿运营中的国铁并顺利接收。7月18日，花山河站～光谷五路站区间4号竖井至光谷五路站段右线“晴川号”盾构机顺利始发，这是该台盾构在同一区间转场后的第二次始发。8月10日，“武汉壹号”盾构机历时260天的长途跋涉，安全、顺利实现了花山车辆段出入段线区间右线隧道贯通。9月8日，“知音号”盾构机从花山河站～光谷五路站区间4号竖井始发，标志着该区间正式进入双线掘进施工阶段；9月11日，“花山贰号”盾构机刀盘破洞而出，至此花山车辆段出入段线区间左线隧道顺利贯通，成功实现双线贯通。11月18日，长达2.6km的矿山段区间顺利贯通，为确保按期开通奠定了坚实基础。12月13日，花山河站至光谷五路站区间右线顺利贯通。12月15日，正线全面进入铺轨施工阶段。 2023年1月5日，武汉地铁19号线武东站施工现场最后一方混凝土浇筑完毕，车站主体结构正式封顶，提前2个月完成节点目标。这是全线7座车站完成封顶的第5座。1月12日，武汉地铁最长地下区间——花山河站至光谷五路站最后一段隧道打通，至此该区间隧道全部贯通。3月9日，鼓架山站至花山新城站区间隧道双线贯通。4月18日，武汉地铁19号线体量最大、结构最复杂的武汉火车站西广场站主体结构顺利封顶，标志着该线7座车站主体结构全部完工。6月23日，武汉地铁19号线实现全线隧道贯通。7月28日，武汉地铁19号线全线轨道铺设完成。9月14日上午，武汉轨道交通19号线工程验收通过，标志着19号线工程已基本具备空载试运行条件。9月21日，武汉地铁轨道交通19号线历时2个月模拟环境测试，信号系统成功接入城轨云平台。12月15日，武汉轨道交通19号线工程顺利通过初步竣工验收。12月20日，武汉轨道交通19号线工程顺利通过初期运营前安全评估，标志着该线具备初期运营开通条件。 2023年12月30日上午10时28分，19号线开通初期运营。 19号线车站 武汉站西广场站站厅 武汉站西广场站站台 新月溪公园站站台 花山新城站站台 花山新城站站厅 光谷五路站站厅 武汉火车站/武汉站东广场/武汉站西广场：武汉火车站是4号线车站，位于国铁武汉站正下方；武汉站东广场站是5号线车站，位于国铁武汉站东广场；武汉站西广场站是19号线车站，位于国铁武汉站西广场。三站目前均是独立车站，需在4号线、5号线和19号线之间换乘的乘客可出站换乘，出站换乘时需要重新购票或刷卡。 光谷五路：11、19号线的换乘站。换乘方式为十字节点换乘。 相对于前一站而言。 此为运价里程。 除同台换乘车站外，涉及换乘车站的其他线路车站形式此表格不做讨论。 武汉4条地铁线或有新调整！涉及5、16、19、21号线. 武汉市城乡建设局. 2021-01-22 [2021-02-18]. （原始内容存档于2021-02-09）. 现拟调整“武东站-花山新城站”区段路由，调整后线路引入鼓架山片区，并增设鼓架山站（地下车站）1座，调整后线路全长约23.3公里，较原设计增加约2.1公里，车站数量变为7座。  左玉东. 武汉轨道交通19号线车辆选型研究[J]. 城市轨道交通研究, 2019, 22(05): 85-90. 明天，武汉地铁19号线、5号线二期开通初期运营！. 武汉发布. 2023-12-29 [2023-12-29]. （原始内容存档于2023-12-29）.  武汉地铁19号线车站主体结构全部完工. 2023-04-26 [2023-05-03]. （原始内容存档于2023-05-03）.  武汉地铁. 武汉地铁最长区间隧道贯通，通车后6.2公里290秒跑完. 2023-01-12 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  吴婷; 袁永华. 武汉轨道交通19号线开工建设. 长江商报. 2019-02-19 [2019-02-26]. （原始内容存档于2019-02-26）.  武汉地铁. 武汉轨道交通19号线开工建设. 2019-02-19 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 武汉轨道交通19号线武汉火车站开建. 2020-06-30 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线开始隧道施工. 2021-01-04 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线花山河站—光谷五路站区间右线盾构机始发. 2021-07-08 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 冲刺四季度|武汉地铁19号线鼓花区间左线盾构顺利始发. 2021-11-04 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 决战四季度｜武汉地铁19号线花山车辆段出入段线右线盾构机顺利始发. 2021-11-18 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 决战四季度｜武汉地铁19号线花山河站主体结构封顶. 2021-11-25 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 新华社聚焦武汉地铁：19号线盾构机“分体”安全始发. 2022-04-21 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-15） （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线花山河站至1号竖井段右线盾构贯通. 2022-05-27 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线4号竖井至光谷五路站右线盾构始发. 2022-07-19 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 当先锋打头阵｜武汉地铁19号线出入段线区间右线隧道贯通. 2022-08-11 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-15） （中文）.  武汉地铁. 全力奋战三季度|武汉地铁19号线迎来盾构贯通、始发双节点. 2022-09-13 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-15） （中文）.  武汉地铁. 冲刺四季度|武汉地铁在建最长矿山隧道顺利贯通. 2022-11-21 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线花山河站至光谷五路站区间右线顺利贯通. 2022-12-13 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线打造“更快速更安静”的地铁线路. 2022-12-15 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-14） （中文）.  武汉地铁. 武汉“跑得最快”地铁武东站主体结构封顶. 2023-01-06 [2023-01-14]. （原始内容存档于2023-01-15） （中文）.  武汉地铁. 冲刺开门红|武汉地铁19号线鼓架山站至花山新城站区间双线洞通. 2023-03-09 [2023-04-20]. （原始内容存档于2023-04-24） （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线7座车站主体结构全部完工. 2023-04-18 [2023-04-20]. （原始内容存档于2023-04-24） （中文）.  武汉地铁. 奋力实现“双过半”｜武汉地铁19号线全线隧道贯通. 2023-06-25 （中文）.  武汉地铁. 武汉地铁19号线全线轨道铺设完成. 2023-07-31 （中文）.  武汉地铁. 冲刺三季度｜武汉轨道交通19号线工程通过项目工程验收. 2023-09-14 （中文）.  武汉地铁. 武汉首条地铁19号线“上云”测试成功. 2023-09-21 [2023-12-24]. （原始内容存档于2023-12-24） （中文）.  武汉地铁. 武汉轨道交通19号线顺利通过初步竣工验收. 2023-12-15 [2023-12-24]. （原始内容存档于2023-12-25） （中文）.  武汉地铁. 武汉轨道交通19号线工程初期运营前安全评估顺利通过. 2023-12-20 [2023-12-24]. （原始内容存档于2023-12-24） （中文）.  武汉轨道交通 维基共享资源上的相关多媒体资源：武汉轨道交通19号线 武汉地铁集团