宁波轨道交通4号线

宁波轨道交通4号线位于中国浙江省宁波市，是宁波轨道交通系统的一条地铁线路，标志色为森林绿。线路大体呈西北-东南走向，自西北向东南经过江北、海曙和鄞州三区，串联慈城古镇、慈城新城、江北工业区、庄桥、南高教园区、东钱湖新城和宁波国际会议中心，以及庄桥、宁波、宁波东三座铁路客运站。4号线规划设站27座，至2020年12月开通25座，其中高架站7座，地下站18座。宁波轨道交通4号线于2015年11月30日开工建设，2020年12月23日开通运营。线路两端在宁波轨道交通第三轮建设规划中计划分别延伸一站，总长4.14千米，计划于2024年开通。线路两端均预留有延伸条件。 宁波轨道交通4号线从慈城起沿宁慈西路以高架方式敷设，随后向南以曲线上跨萧甬铁路和杭甬客运专线，经过慈城新城后上跨宁波绕城高速公路，此后与北外环路并线进入北外环高架中央分隔带二层，到达江北大道立交后入地，转至铁路庄桥站。此后再次穿越萧甬铁路并向南转向并跨过姚江。此后线路沿双东路、翠柏路、苍松路直至铁路宁波站。此后线路向东，进入长春路后穿过奉化江，沿兴宁路向东，到达沧海路南延伸段向南，经过宁波东站后沿沧海路、宁横路向南，下穿甬台温高速公路、甬台温铁路、宁波绕城高速公路后，经过鄞县大道，至首南路再度转向东面，经过下应抵达东钱湖镇，沿钱湖大道抵达东钱湖核心区，此后穿越王安石公园山丘和奕大山，抵达宁波国际会议中心。 宁波轨道交通4号线最早出现在2003年8月编制完成的《宁波市城市快速轨道交通线网规划》中，该规划将4号线定为宁波轨道交通的3条辅助线之一，但当时并未列入2020年前须建成的线路之一。当时的轨道交通4号线西起慈城，东至鄞州东钱湖镇，全长40.6公里。2011年，4号线被列入《宁波市城市轨道交通近期建设规划（2013-2020年）》中，规划于2020年前建设，而起点和终点分别被缩短到慈城站和云龙站。2013年11月，该规划获得国务院批复。2014年，根据轨道交通线网优化的成果，为了解决新增7号线与4号线换乘不利的问题，4号线原终点站云龙站改属7号线，而4号线终点改为钱湖大道尽头的东钱湖站，使得两线成十字交叉。同时，为了扩大轨道交通的服务范围，4号线下应段改为沿首南路敷设。这一改线方案由国家发改委办公厅批复同意。4号线工程可行性研究报告于2015年6月2日获得宁波市发改委批复。 慈城至东钱湖段为4号线最早开始建设的部分。在4号线正式开始建设之前，大卿桥站、宁波火车站结构已由1号线、2号线分别代为建设。2011年开始建设的北外环路高架二层已同时动工建设4号线金山路站至洪大路站的车站和区间，使之成为整条4号线最早动工建设的区间。4号线试验站翠柏里站也开始设计，但并未立即投入建设，直至2015年全线获批后方才投入建设。 宁波轨道交通4号线于2015年11月30日正式开工建设。2017年4月26日，翠柏里站主体结构封顶，成为全线新建车站中首座封顶的车站。5月27日，矩形盾构“阳明号”从该站南端始发，翠柏里–大卿桥区间成为4号线首个进行盾构施工的区间，也是中国大陆首条穿越核心城区的类矩形盾构隧道，该段区间于2018年6月29日贯通。2018年4月23日，庄桥火车站至丽江路区间成为全线首个双向贯通的区间，而下穿姚江、奉化江的隧道分别于2018年11月和2019年5月完成单洞贯通。至2019年7月，所有盾构区间实现洞通。全线机电施工于2019年3月29日启动。而高架段受慈城-官山河区间上跨萧甬铁路和杭甬客运专线工程影响未能贯通。该段于2020年7月16日凌晨使用曲线偏心转体桥完成贯通，为宁波轨道交通首次使用转体桥技术。至此4号线结构全线贯通。 4号线第一批三列电客车于2020年1月10日抵达慈城停车场，随后慈城停车场至丽江路站区段完成热滑。5月31日，地下段全部完成热滑，并展开联调联试。全线于11月22日通过初期运营安全评估，2020年12月23日开通运营。 2003年8月公布的《宁波市城市快速轨道交通线网规划》中4号线慈城至慈城西段在《宁波市城市轨道交通第三期建设规划》中实施。该段包含慈城至慈城西区间和慈城西站，长1.77千米，采用高架敷设方式。同时，为服务新建的宁波国际会议中心，4号线东端延伸一站，一同纳入三期规划。该段包含东钱湖至国际会议中心区间和国际会议中心站，长2.37千米，采用地下敷设方式。国际会议中心站于2021年2月25日开工建设，为三期规划首个开工的项目。该站于2022年5月20日完成主体结构封顶，东钱湖–国际会议中心区间盾构于2023年2月27日始发。西延段于2022年11月22日开工，2023年12月实现高架区间贯通，2024年2月1日实现短轨通，2月27日实现长轨通，3月6日启动机电施工，10月通过通过初期运营前安全评估。 宁波轨道交通4号线规划设车站27座。其中高架站8座，地下站19座。至2020年12月，共开通25座车站。高架站中，金山路站、奥体中心站、洪塘中路站和洪大路站采用了类似上海轨道交通1号线北延段的设计，位于北外环路高架二层，与北外环高架同期建设，这一设计可显著减少土地利用和工程造价。 4号线多座车站站名因历史传承和辨识度的原因曾进行更改。 宁波轨道交通4号线的装饰主题为“海上丝绸之路”，车站以青瓷色为主色调。车站吊顶则借鉴船帆、龙骨及海浪的造型，慈城站至长兴路站三座高架车站外立面则借鉴了窗花、挑檐等传统建筑特色。全线车站中，慈城站、宁波火车站和东钱湖站为主题车站。慈城站装饰主题为“一水一海洋”，通过站厅立柱的建筑、瓷器等元素展现明清文化符号。宁波火车站装饰主题为“潮流涌动”，吊顶采用水波浪设计。东钱湖站装饰主题为“风光旖旎”，车站吊顶借鉴丝绸之路沿线国家建筑穹顶造型和海浪造型设计。此外，南高教园区站采用了“万泉聚汇交织出累累硕果”的设计概念。 宁波轨道交通4号线采用B型地铁车辆，6辆编组，4动2拖，最高速度80公里/小时，初期配车36列，延伸工程增配3列。列车设计主体为海上丝绸之路，车灯外形为船形。列车配色则借鉴越窑青瓷，侧面设有仿青瓷釉面贴膜，同时带有绿色波浪形条带。车厢顶部设有鲨鱼、水母、热带鱼、小黄鱼等海洋生物组成的海底世界灯箱，车门立柱参考了船帆的形状。4号线在中国内地地铁中首创专用回流轨上部接触回流，避免了回流对地铁道床和设备的影响。36列车中的4列试验性地采用了交流永磁同步电机传动系统，相比异步电机传动系统具备低噪声、低功耗等优点。 宁波轨道交通4号线以慈城站–东钱湖站的单一交路运行，工作日期间，早、晚高峰时段行车间隔为4分25秒，平峰行车间隔6分20秒，20:00后的低峰时段行车间隔约10分钟。双休日平峰时段（8:00-20:00）行车间隔6分25秒，低峰行车间隔则为约10分钟。远期计划平峰间隔5分钟，高峰期在奥体中心站和南高教园区站间开行小交路。 宁波轨道交通4号线设置东钱湖车辆段和慈城停车场。东钱湖车辆段位于鄞州区东钱湖镇境内，钱湖大道以南，玉泉南路以西，小洋泾支流以东，接轨于小洋江站，占地面积31490平方米，承担4号线车辆的定修、临修、旋轮作业和列车检测、停放任务。慈城停车场位于江北区慈城镇境内，北邻萧甬铁路，南靠夹田大河，西临慈城连接线，接轨于官山河站，占地面积10760平方米，承担4号线车辆的乘务、停放、整备等任务。车辆的大修、架修任务由5号线经堂庵跟车辆段承担。 宁波轨道交通4号线设有谢家和甬兴两座主变电所，分别位于洪塘中路站和南高教园区站附近。4号线同时与2号线共享夏禹主变电所，位于2号线丽园南路站附近。 宁波轨道交通4号线采用由交控科技提供的信号系统。 又一条地铁来了！宁波轨交4号线今开工 工期5年. 甬派客户端. 2015-11-30 [2015-11-30]. （原始内容存档于2015-12-08）.  张燕. 官宣！宁波轨道交通4号线12月23日上午10时开通运营. 中国宁波网. 2020-12-21 [2020-12-21]. （原始内容存档于2020-12-28）.  国家发展改革委基础司. 国家发展改革委关于宁波市城市轨道交通 第三期建设规划（2021-2026年）的批复（发改基础〔2020〕1899号）. 国家发展改革委. 2020-12-14 [2020-12-31]. （原始内容存档于2021-10-07）.  宁波市环境保护科学研究设计院. 宁波市轨道交通4号线延伸工程环境影响报告书（征求意见稿）. 宁波. 2022-02. 张枫, 周应玮. 宁波这些工程项目有新进展. 中国宁波网. [2023-03-23]. （原始内容存档于2023-03-23）.  宁波轨道交通3号线一期工程拿到“准生证”. 中国宁波网. 2014-11-13 [2014-11-16]. （原始内容存档于2014-11-29）.  宁波市“十”字轨道交通将在2015年建成. 中国宁波网. 2006-11-29 [2013-11-09]. （原始内容存档于2013-11-09）.  2020年宁波将形成"四线一环"轨道交通网络格局. 浙江在线. 2011-05-26 [2013-11-09]. （原始内容存档于2013-11-09）.  《宁波市城市轨道交通近期建设规划（2013-2020年）》获国家批复. 宁波市发展和改革委员. 2013-11-08 [2013-11-09]. （原始内容存档于2013-11-09）.  宁波市环境保护科学研究设计院. 宁波市轨道交通4号线工程环境影响报告书（简本）. 宁波. 2014年11月. 宁波轨道交通4号线工程可行性研究报告获批. 中国宁波网. 2015-06-09 [2015-06-10]. （原始内容存档于2015-06-14）.  宁波北外环快速路高架上开建轨道交通. 中国宁波网. 2012-10-03 [2013-11-15]. （原始内容存档于2014-11-29）.  中铁第四勘察设计院集团有限公司. 宁波市轨道交通4号线试验站工程环境影响报告书（简本）. 2011-08-08.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 城轨公司宁波4001标见缝巧插针 翠柏里站主体结构封顶. 中铁一局集团有限公司. 2017-05-05 [2017-05-26]. （原始内容存档于2018-04-24）.  轨道交通4号线建设的独门武器"阳明号"始发 系宁波首创. 甬派. 2017-05-27 [2017-05-31]. （原始内容存档于2017-06-14）.  4号线新进展 全国首条穿越核心城区的类矩形盾构隧道区间贯通. 宁波轨道交通. 2018-07-02 [2022-07-14]. （原始内容存档于2022-07-14）.  4号线攻克全线最大风险点 庄丽盾构区间双线首通. 中国宁波网. 2018-04-23 [2018-04-24]. （原始内容存档于2018-04-24）.  4号线丽双区间右线穿江隧道贯通. 宁波轨道交通. 2018-11-08 [2022-07-14]. （原始内容存档于2022-07-14）.  李树杰. 宁波TJ4011标兴-兴区间左线率先吹起贯通号角. 中国中铁隧道股份有限公司. 2019-05-15 [2022-07-14]. （原始内容存档于2022-07-14）.  多个作业面同步铺轨 宁波轨交4号线高架段施工快速推进. 中华铁道网. 2019-07-30 [2019-07-30]. （原始内容存档于2019-07-30）.  宁波地铁4号线正式启动机电工程施工. 宁波轨道交通. 2019-03-29 [2019-07-01]. （原始内容存档于2019-08-15）.  张燕; 张颖. 这座国内最大曲线偏心转体桥梁即将在宁波"转身". 中国宁波网. 2020-07-09 [2020-12-28]. （原始内容存档于2020-12-28）.  宁波地铁4号线转体桥成功转体 22秒镜头带你看全过程. 中国宁波网. 2020-07-16 [2020-12-28]. （原始内容存档于2020-12-28）.  喜提新车！宁波地铁4号线列车亮相. 宁波轨道交通运营公司. 2020-01-10 [2020-01-10]. （原始内容存档于2020-01-10）.  宁波地铁4号线高架段率先完成热滑试验！. 宁波广电网. 2020-01-13 [2020-06-01]. （原始内容存档于2020-12-28）.  张颖. 又近一步！地铁4号线地下段完成热滑试验 已具备调试条件. 中国宁波网. 2020-06-01 [2020-06-01]. （原始内容存档于2020-06-09）.  年底开通初期运营！轨道交通4号线工程通过初期运营前安全评估. 甬上. 2020-11-22 [2020-11-22]. （原始内容存档于2020-12-28）.  陈晓旻. 福泉大道要来了！宁波国际会议中心5条配套道路也启动招标. 中国宁波网. 2020-12-18 [2022-02-09]. （原始内容存档于2022-02-09）.  张燕. 4号线东延段国际会议中心站开工 系轨交三期建设规划首个项目. 中国宁波网. 2021-02-25 [2021-02-25]. （原始内容存档于2021-02-25）.  宁波4号线东延国际会议中心站提前实现主体结构封顶. 宁波轨道交通. 2022-05-26 [2022-05-28]. （原始内容存档于2022-05-28）.  赵长伟. 宁波轨道交通TJ4201标东～国区间左线盾构顺利始发. 中铁隧道股份. [2023-03-01]. （原始内容存档于2023-03-01）.  宁波轨道交通4号线西延段开工 设一站一区间. 中国宁波网. 2022-11-22 [2022-11-22]. （原始内容存档于2022-11-22）.  4号线西延桥梁主体工程全线贯通. 宁波轨道交通. 2023-12-20 [2023-12-21]. （原始内容存档于2023-12-21）.  宁波轨道交通. 宁波轨道交通新线保通进行时. 微信公众平台. 2024-02-04 [2024-02-04]. （原始内容存档于2024-02-04）.  王嘉彬. 计划今年开通！4号线西延段迎来新进展. 中国宁波网. 2024-03-06 [2024-03-06]. （原始内容存档于2024-03-06）.  宁波地铁4号线西延伸段进入开通倒计时-新闻中心-中国宁波网. news.cnnb.com.cn. [2024-10-11].  轨道交通4号线、2号线二期工程站名命名方案公示. 宁波地名网. 2016-03-23 [2018-01-13]. （原始内容存档于2018-01-14）.  张燕; 徐能. 宁波地铁4号线快来啦 记者试乘探营. 中国宁波网. 2020-12-07 [2020-12-15]. （原始内容存档于2020-12-09）.  宁波地铁4号线要来啦 深度探营"最美线路". 宁波地铁运营. 2020-12-07 [2020-12-28]. （原始内容存档于2020-12-21）.  宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购项目I标段国际招标公告. 中国国际招标网. 2017-08-30 [2020-01-10]. （原始内容存档于2020-01-10）.  宁波市轨道交通3号线二期及4号线延伸工程车辆采购招标计划公告. 宁波市公共资源交易中心. 2022-04-01 [2022-04-01]. （原始内容存档于2022-04-01）.  张颖. 喜提新车！宁波地铁4号线列车亮相. 中国宁波网. 2020-01-10 [2020-01-10]. （原始内容存档于2020-01-10）.  张燕. 新版行车组织安排！4号线开通当日起 宁波地铁要提速. 中国宁波网. 2020-12-07 [2020-12-08]. （原始内容存档于2020-12-28）.  浙江仁欣环科院有限责任公司. 宁波市轨道交通4号线工程竣工环境保护验收调查报告. 2021年11月 宁波市轨道交通4号线工程设计总体总包（SJ4001标段）（勘察设计）招标公告. 2014-01-20 [2014-01-22]. （原始内容存档于2014-02-01）.  宁波市轨道交通4号线工程信号系统采购项目（材料设备）中标公示. 宁波市公共资源交易中心. 2017-10-30 [2019-02-23]. （原始内容存档于2019-02-24）.  维基共享资源上的相关多媒体资源：宁波轨道交通4号线