太錫鐵路

太锡铁路为中国大陸河北省张家口市境内京张城际铁路崇礼支线太子城站至内蒙古自治区锡林浩特站的区域性干线铁路，是锡林郭勒盟、张家口北部地区与首都北京及自治区首府呼和浩特间的快速客运通道，也是实现京津冀西北生态发展带与锡林郭勒盟旅游产业融合发展的重要交通基础设施。其中太锡铁路太子城至崇礼段更是保障2022年冬奥会崇礼赛区赛事顺利举办的重要基础设施。其中太子城至崇礼段于2022年1月6日正式通车。 太锡铁路全长线路全长392.206km，其中新建线路长151.366km，既有线电化240.840km，其中张家口市境内线路长132.070km、锡林郭勒盟境内长260.136km；太子城至黑城子段新建线路桥梁总长10.596km/19座、隧道总长38.596km/10座，桥隧比例32.26%，黑城子至锡林浩特段既有线桥梁总长3.149km/12座，桥梁比例 1.31%；列车速度目标值太子城至黑城子为160公里/小时，黑城子至锡林浩特为120公里/小时，铁路等级为国铁I级。太錫鐵路南端始自河北省张家口市境内京張城際鐵路崇禮支線太子城站，经宣化县、崇礼县、塞北管理区、沽源县进入内蒙古自治区正蓝旗，其後沿現有锡多铁路改造，終點止于锡林浩特站。太锡铁路太子城至正蓝旗段不承担货运功能，仅开行动车组客车，正蓝旗至锡林浩特段利用既有锡多铁路，是以货物运输为主、兼顾客运功能的重要煤炭运输通道。太子城至锡林浩特铁路崇礼（不含）至锡林浩特段概算总额 1149763.58万元，施工总工期按3.5年（含联调联试）计划。 2009年10月16日，项目业主河北集通正蓝张铁路有限责任公司成立。出资方为内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司出资40%、张家口通泰高速公路集团有限公司出资20%、其余冀中能源峰峰集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、北方联合电力有限责任公司、金牛能源各出资10%，注册资本20亿元。蓝张铁路项目计划于2010年4月正式开工，该项目总投资估算为82.3亿元，总工期为3年。 2010年9月26日，一期工程正蓝旗至黑城子段铁路开工建设，线路长36.241公里，投资49685万元，原计划2011年11月完工并投入试运行。2014年夏具备通车条件。 二期工程黑城子至张家口，全长191.743km，其中锡盟境内正线长度10.671km，河北省境内正线长度181.072km，总投资75亿元，锡盟境内投资约1.6亿元。2014年2月27日，张家口市人民政府原则同意蓝张铁路黑城子站至张家口段张家口地区在沙岭子站西端接轨方案。9月3日，国家发展改革委批复正蓝旗至张家口铁路黑城子至张家口段工程项目核准。 2015年6月30日，蓝张线正蓝旗至黑城子段开办货物运输业务。 2019年為配合張家口作為2022年冬季奧運之重要賽區，張家口市推動太錫鐵路項目建設，包含建成藍張鐵路與錫多鐵路電氣化改造，其中太子城至崇禮段作為2022年北京冬奧會配套工程。 2020年9月27日，中华人民共和国国家发展和改革委员会批复太錫鐵路可行性研究报告。 2021年1月26日，太锡铁路太子城至崇禮段之崇礼隧道2号斜井正洞与3号斜井正洞顺利贯通，标志着太崇段历经317天建设实现全线贯通，较计划工期提前4个月。7月16日，太子城至崇礼段无砟轨道浇筑完成；7月20日，开始铺轨。 2022年1月6日，太锡铁路太子城至崇礼段正式开通。6月13日，生态环境部正式批复太锡铁路环境影响报告书。9月，国铁集团、内蒙古自治区、河北省人民政府联合批复太子城至锡林浩特铁路崇礼至锡林浩特段初步设计。11月4日，太子城至锡林浩特铁路项目建设动员大会在锡林浩特举行。12月8日，内蒙古段全面开工。 2023年5月29日，太锡铁路内蒙古段开始接触网架线施工。7月27日，太锡铁路改造工程顺利完成首个车站灰腾梁站的施工任务。11月17日，锡林浩特至正蓝旗区间接触网成功送电。11月21日，锡林浩特至正蓝旗段开始动态检测。12月18日，正蓝旗至锡林浩特段电气化开通使用。 2024年4月10日，太锡铁路河北段全面开工。 太子城至锡林浩特铁路环境影响报告书. 生态环境部. 2022-04-02 [2022-04-05]. （原始内容存档于2022-04-02）.  太锡铁路太子城至崇礼段开通运营. 中国国家铁路集团有限公司. 2022-01-07 [2023-12-21]. （原始内容存档于2023-12-21）.  锡林郭勒盟：重大进展！太锡铁路环评获批！. 内蒙古自治区人民政府. 2022-06-15 [2022-06-15]. （原始内容存档于2022-06-15）.  蓝张铁路张家口段明年开工. 新华网. 2009-10-19 [2020-07-20]. （原始内容存档于2014-07-28）.  蓝张铁路黑城子至张家口段前期工作取得突破性进展. [2014-07-28]. （原始内容存档于2014-08-12）.  国家发展改革委关于正蓝旗至张家口铁路 黑城子至张家口段工程项目核准的批复. 国家发展改革委. 2014-09-03 [2023-12-21]. （原始内容存档于2023-12-21）.  中国铁路总公司. 铁总运电〔2015〕128号 中国铁路总公司关于蓝张线正蓝旗至黑城子段开办货物运输初期运营有关事项的通知. 铁路客货运输专刊. 2015, (4): 23–25.  张家口筹建太锡铁路 预计2020年开工建设-新华网. m.xinhuanet.com. 新华网. 2019-08-19 [2021-06-04]. （原始内容存档于2021-06-04）.  关于太子城至锡林浩特铁路可行性研究报告的批复(发改基础〔2020〕1490号). 国家发改委. 发改委基础司. 2020-10-10 [2022-04-05]. （原始内容存档于2022-04-05）.  北京冬奥会配套工程太锡铁路太崇段全线贯通-新华网. www.xinhuanet.com. 2021-01-26 [2021-06-04]. （原始内容存档于2021-06-05）.  北京冬奥会轨道工程太锡铁路 太崇段无砟轨道浇筑完成. 中国政府网. 新华社. 2021-07-16 [2022-09-05]. （原始内容存档于2022-09-05）.  太锡铁路太崇段开始铺轨，将为冬奥会提供重要交通保障. 北京日报. 2021-07-23 [2021-07-31]. （原始内容存档于2021-07-31）.  关于太子城至锡林浩特铁路环境影响报告书的批复. 生态环境部. 2022-06-14 [2022-06-25]. （原始内容存档于2022-06-25）.  锡林浩特至太子城铁路初步设计获得批复. 微信. 锡林浩特市发展和改革委员会. 2022-09-03 [2022-09-05]. （原始内容存档于2022-09-05）.  锡林郭勒盟：太子城至锡林浩特铁路项目建设动员大会举行. 锡林郭勒盟工业和信息化局. 锡林郭勒日报. 2022-11-04 [2022-11-06]. （原始内容存档于2022-11-06）.  太锡铁路内蒙古段全面开工. 中国新闻网. 2022-12-08 [2023-01-07]. （原始内容存档于2023-01-07）.  成功架设！太锡铁路内蒙古段工程新进展. 内蒙古网络广播电视台. 锡林郭勒日报. 2023-05-30 [2023-06-07]. （原始内容存档于2023-07-07）.  太锡铁路站改工程首个车站完成施工. 中工网. 2023-07-29 [2023-07-30]. （原始内容存档于2023-07-30）.  太锡铁路锡林浩特至正蓝旗段接触网送电一次成功. 微信. 锡林郭勒盟发展和改革委员会. 2023-11-18 [2023-11-19]. （原始内容存档于2023-11-19）.  开始动态检测 太锡铁路锡蓝段即将步入电气化时代. 人民网. 2023-11-28 [2023-12-06]. （原始内容存档于2023-12-21）.  今天正式开通！太锡铁路北段进入“电气化时代”. 微信. 锡林郭勒日报. 2023-12-18 [2023-12-21]. （原始内容存档于2023-12-21）.  太锡铁路（河北段）全线开工建设. 张家口新闻网. 2024-04-14 [2024-04-16]. （原始内容存档于2024-05-23）.  远景预留 预留 张蓝铁路原规划至京包铁路沙岭子站，由于张家口成为2022年冬奥会的赛区之一，张蓝铁路被整合进太锡铁路项目中，改为对接崇礼铁路的太子城站。但根据太锡铁路的环评报告，堡东沟-黑城子-正蓝旗段预留了普速列车的运行条件（原文为“远景预留HXD系列”），可推断由堡东沟站引出前往京包铁路的联络线（远景预留）。