桃園捷運

桃園都會區大眾捷運系統，簡稱桃園捷運、桃捷，是服務臺北都會區和桃園都會區的大眾捷運系統及臺灣桃園國際機場的機場聯絡軌道系統，路網範圍涵蓋臺北市、新北市和桃園市共三座城市，為臺灣第三座投入營運的捷運系統。 桃園捷運的規劃於1989年即展開，因種種因素延宕至2006年才得以開始建造。興建工作由交通部鐵道局、臺北市政府捷運工程局、桃園市政府捷運工程局共同承擔，營運則由桃園市政府、新北市政府、臺北市政府合資成立的桃園捷運公司負責。首條路線機場線歷經六次延宕後，最終於2017年2月2日起試營運、並在同年3月2日正式營運。 1989年10月，交通部運輸研究所著手展開對桃園都會區大眾捷運系統的規畫，並於1990年年6月完成「桃園都會區大眾捷運系統可行性研究」。當時在「桃園都會區大眾捷運系統可行性研究」一案中，人口成長趨勢的因素被納入評估項目的其中之一，認為桃園都會區有捷運興建的需求，故規畫了以S1（起自原規畫位於八德鄉的高鐵桃園站，經桃園市、蘆竹鄉抵中正國際機場）、S2（起自桃園市，沿台一線往南延伸至中壢市）和S3（起自中壢市，終於原規畫位於八德鄉的高鐵桃園站）等三條路線變化之甲案、甲案替代線、乙案、乙案替代線、丙案等五個路網方案，其中丙案因評估結果不如其它，於「桃園都會區大眾捷運系統可行性研究」中便遭到取消，而其它方案則列入後續評估。 桃園都會區大眾捷運系統在交通部運輸研究所的規畫中，擬以中運量等級的系統新建，評估甲案、甲案替代線、乙案及乙案替代線等各方案分別約需296.3、304.3、461.6及487.1億興建，並於最後認為桃園都會區大眾捷運系統採甲案替代線為最佳，進入後續規畫，並假定桃園都會區大眾捷運系統於1992年動工、2000年竣工。 1990年12月29日，行政院《台(七十九)交字第三九五一九號令》核准下，中華民國政府開始辦理桃園都會區及其他三個台灣省省轄都會區大眾捷運系統的規畫，而同日臺灣省政府也於其住宅與都市發展局下成立捷運工程處，各項規畫與建設工作如火如荼的展開。1993年3月，臺灣省政府住宅及都市發展局完成「桃園都會區捷運系統規劃」，建議在桃園縣新建一由藍、紅、綠三線所組成「H」形路網的大眾捷運系統，規畫藍線起自中正國際機場、迄於高鐵桃園站，全長20.8公里，紅線則自中壢市環南路口一路銜接至內壢車站，與台鐵完全平行，全長17.62公里，而綠線則由桃園市莊敬路口一路至桃園車站，全長8.47公里。臺灣省政府住宅及都市發展局規畫，三線組成共47.16公里，總預算約1258億元，分初期、第二期、遠期等三期路網，預定初期路網於2003年通車、第二期路網於2013年通車。 1998年，中華民國實施精省政策，交通部高速鐵路工程局於1999年接辦原先臺灣省政府負責的捷運系統與捷運建設規畫業務，於2000年完成《桃園都會區大眾捷運系統規劃報告》，桃園都會區大眾捷運系統系統規畫由藍線、紅線及綠線組成。藍線計畫自中正國際機場往東南方延伸22.25公里至龍岡地區，設十四站；紅線計畫自平鎮市往北延伸至龜山鄉，新建17.62公里之大眾捷運系統，設15站；綠線計畫自桃園市向東南方延伸8.74公里至八德市，設七站，合計48.61公里、36站，並分別於B4b站（今青埔地區）、R15（今龜山區境內）設青埔機廠及龜山機廠，由此三線構築桃園都會區大眾捷運系統前期路網。 桃園都會區大眾捷運系統規劃平均營運速率為45公里，每小時單向運能約9300人次，採鋼輪鋼軌小斷面捷運系統，預計投入約1240億元興建，中華民國政府預估出資百分之四十八至四十九，並規劃於2008年動工、2014年完工，工期6年。然而，自2000年7月14日由行政院環境保護署通過環境影響評估後，便因桃園縣的道路條件及經費問題遲未有進展。 2002年8月15日，交通部高速鐵路工程局以「民間參與桃園捷運優先辦理路線可行性研究」為名將擬優先辦理之藍線報交通部審查，總統陳水扁在同月28日指示將該路線列為全國繼高雄捷運後最優先興建之捷運路線，而後，交通部高速鐵路工程局依交通部意見於2002年11月29日將原案更名為「中正國際機場至桃園都會區（含高鐵桃園站聯外）軌道系統可行性研究」，同時考量自償率低，儘管行政院已宣示公共建設優先以民間興建營運後轉移模式興建，仍以政府投資自建及民間興建營運後轉移兩方案並陳交通部審核，惟在自償率低、公務預算不足情況下，遭到行政院退回，形成困局。直至2003年5月24日，總統陳水扁親自拍板定案，始確立由政府自建的興建模式，行政院9月9日核定此案，並指出應考量中正國際機場聯外捷運系統之興建優先順序、經費安排及運轉系統，建議將該案併入中正機場捷運辦理，此後，交通部高速鐵路工程局即依建議，將該案的部分路段併入「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」繼續推動。 在交通部高速鐵路工程局推動期間，桃園縣政府也自行委託中華大學交通管理學系完成《桃園縣輕軌運輸系統可行性評估》，針對交通部高速鐵路工程局所規劃的桃園都會區大眾捷運系統紅、藍兩線進行進一步分析，桃園縣政府規劃的路線其中，紅線自平鎮市起經台一線、中壢市與桃園市市區道路止於龜山鄉；藍線則利用縣道112號佈設，由龍岡圓環起，以中正國際機場為終點，兩線總長約39.8公里，設28站，採鋼輪鋼軌建置，為一平面段採B型路權、交叉口採號誌控制優先通過的輕軌運輸系統，平均營運速率為25公里，預估總建造成本約190億元，自償率則約153.6%。桃園縣政府預估，桃園縣輕軌運輸系統約需3年興建，然而，在此之後，該案也如同交通部高速鐵路工程局的規劃不了了之。 1996年，基於發展中正國際機場為亞太空運轉運中心的目標，中華民國政府決定推動中正國際機場至臺北的大眾捷運系統興建，考量國家支出日益增長、財政負擔逐漸增加，中華民國政府決定以民間興建營運後轉移模式進行開發。1996年8月10日，行政院決定將該案列為「以BOT方式推動國內公共建設」的二十二項計畫之一。1996年10月30日，政府公告徵求民間投資「中正國際機場聯外捷運系統」，主要投資條件為以台北、中正國際機場為端點，單向行車時間四十分鐘內；由於當時房地產景氣尚佳，因此沿線的土地開發也成為誘因之一，至少有5家廠商提出申請，期間主管機關也自原本的台灣省政府住宅及都市發展處改由交通部高速鐵路工程局辦理；1998年5月26日由「中正國際機場捷運甄審委員會」擇定長生國際開發股份有限公司籌備處為中正國際機場捷運最優申請者，取得30年特許經營權，隨後於1998年7月2日簽署籌備合約，並於8月1日正式成立「長生國際開發股份有限公司」，隨後行政院也於1999年決定將該案核列為「重大建設計畫」加速推動。 中正機場捷運規畫路線為臺北車站至中正國際機場，全長約35公里，採用膠輪系統。中正機場捷運1997年規畫建置總經費約600億元、2012年規畫建置總經費2,300億餘元，由日商三菱重工負責建置機電系統。1997年爆發金融風暴後，臺灣房地產市場也一路下滑，中正機場捷運遲遲無法動工，加上長生公司背後的長億集團也爆發嚴重的財務危機，大大影響計畫進行，因此「中正國際機場捷運甄審委員會」於2002年12月19日下達最後通牒，要求長生公司於2002年12月31日前完成興建營運合約的簽訂，然而長生公司仍然無法完成區段徵收開發計畫的核定、興建營運合約草案之協商、並取得融資協議、增資至50億元以上、備妥履約保證金，隨後，交通部高速鐵路工程局局長何煖軒於2002年12月21日召開記者會宣布「長生公司未能於2002年12月31日前與交通部完成本計畫合約之簽訂，依照本計畫甄審委員會審議結論，長生公司已喪失最優申請人資格」。 2002年12月19日，交通部次長召開「中正機場捷運建設計畫甄審委員會第14次會議」，達成終止議約的共識，交通部高速鐵路工程局局長何煖軒於2002年12月21日召開記者會表示「長生公司未能於2002年12月31日前與交通部完成本計畫合約之簽訂，依照本計畫甄審委員會審議結論，長生公司已喪失最優申請人資格」，民間興建營運後轉移案宣告失敗，長生公司亦於2003年解散。原交通部有意尋求當初取得第2優先權的中華工程公司接手，然而臺北縣政府要求沿用長生線方案，中華工程則堅持採用當初自行規畫、與高速公路平行且中途設站較少的路線，加上受到地方政治、既得利益團體的壓力，中華工程最終放棄承接。長生公司解散同年，政府即決定收回民間興建營運後移轉權限，改以公務預算自行籌劃興建，並改稱桃園國際機場捷運，於2006年動工。 而事後檢討時認為，包括長生公司所提的路線方案執行困難、政府前置作業未臻完善、政府招標時忽略融資問題的重要性、未釐清法律障礙、未做於招標前完成工程規劃、雙方協商時的態度及經濟不景氣等，都是中正國際機場捷運失敗的主因。 2006年，為滿足地方發展需要，在桃園縣縣長朱立倫的指示下，桃園縣政府委託林同棪工程顧問公司進行辦理「桃園都會區捷運系統路線可行性研究及工程規劃」，重新啟動大眾捷運路網的規畫，規畫桃園捷運由藍線、綠線與橘線等三條路線組成，其中藍線以併入機場線施作的優先段為基礎，自桃園縣中壢市環北路一路南行，與中壢車站交會，並續行至八德市與綠線相交，長9.2公里，設9站；橘線則自桃園市民光東路與桃林鐵路的交界處，一路西行跨越國道二號，止於中豐路處，長14公里，設14站；綠線則起自高鐵桃園站，沿台31線以高架方式東行，並多次轉折，跨越中山高速公路，以地下方式與桃園車站交會，並於此後跨越國道二號，進入八德市與藍線銜接，長24.6公里，設21站。 林同棪公司評估，桃園都會區大眾捷運系統全路網以藍線的環北站至中壢車站段、綠線高鐵桃園站至桃園車站二段為初期路網，分別為1.9公里、2站及15.9公里、12站共17.8公里、設14站，預算約581億元，而剩餘的路段則列為遠期路網，由綠線後續路段、藍線後續路段與橘線組成，總長約30.1公里、設29站，預算約675億元，全路網組成共需約1256億預算，全長約47.9公里，初期路網預計於2018年展開營運、遠期路網預計於2028年通車。 原先曾在交通部高速鐵路工程局主責時所提出的桃園捷運紅線，則因該線於2007年時受桃園鐵路高架化影響終止規畫所以並未納入林同棪公司的報告中。 2007年12月，桃園縣政府再委託臺北市政府捷運工程局辦理「桃園都會區大眾捷運系統路網評估暨分期發展計畫」，希望藉此建立整體路網架構及各線之服務路廊，其中綠線經評估後，臺北市政府捷運工程局建議桃園縣政府將其列為最優先推動的路線，在「桃園都會區大眾捷運系統路網評估暨分期發展計畫」的評估完成後，也建立其後機場線、藍線、綠線、橘線及棕線之規畫基礎。 2011年11月，在桃園縣政府的推動下，行政院核定桃園捷運綠線的可行性研究，其環境影響評估也2014年7月獲得行政院環境保護署審定，為綜合規畫的核定奠下了基礎。而在2008年，交通部高速鐵路工程局所主導的桃園國際機場捷運中壢延伸段的綜合規畫也獲得行政院核定。 在2005年10月桃林鐵路再利用試營運開始後，2006年，桃園縣長朱立倫裁定要求評估於桃林鐵路興建公車捷運系統之可行性，隨後桃園縣政府交通局委託臺灣世曦工程顧問股份有限公司進行評估。 公車捷運路線在符合路線功能定位、用地取得單純容易及服務地方促進發展等前提下，考量串接現有桃園車站、桃園國際機場捷運車站，並針對既有發展或計畫潛力區增設車站，規畫路線以既有桃林鐵路路線為主，避免徵收拆遷，運用公車捷運系統特性、順應環境彈性布設不同路權形式。初步規畫起站為桃園車站，訖站為桃園國際機場捷運之山鼻站。全線規畫除桃林鐵路原有5個車站外，另增設7站共12站，稱「桃園林口線」或「BRT棕線」。 除此之外，桃園縣政府還曾規畫「觀音線」（中壢－新坡－觀音）、「新屋線」（中壢－過嶺－新屋）、「大溪線」（八德－大溪）、「龍潭線」（平鎮－龍潭）、「大桃科線」（大園－草漯－觀音）、「龜山林口線」（龜山－林口）等路線，串連當時各鄉鎮市的運輸系統。 桃園縣縣長朱立倫於2009年轉任行政院副院長，吳志揚繼任縣長後隨即針對公車捷運進行重新評估，重新評估後，建議改以公車專用道、中運量輕軌系統或自行車道取代了桃林鐵路的原規畫，而其他路線則停止規畫。 2007年2月24日，針對桃園國際機場捷運的營運問題，中華民國交通部初步規畫交由交通部台灣鐵路管理局負責，3月15日，交通部考量台北市政府捷運工程局要求須將產權登記於其名下及台灣鐵路管理局轉型問題，初步決定由台灣鐵路管理局負責營運，交通部台灣鐵路管理局局長陳峰男表示有意願也有能力接手營運，然而，交通部高速鐵路工程局副局長許俊逸則說，由交通部台灣鐵路管理局經營是現階段規劃方向，未來不排除有其他競爭者出現，同年7月10日，交通部決定由台灣鐵路管理局成立捷運處負責桃園國際機場捷運的營運。 2008年，馬英九接任中華民國總統後，針對桃園國際機場捷運的營運機構辦理重新評估，2009年2月，桃園縣政府正式表達經營的意願，至此已經有台北市政府、台灣鐵路管理局、桃園縣政府三單位爭取。2009年5月8日，交通部高鐵局表示，在適法性的考量下，台灣鐵路管理局確定出局，並要求台北市政府及桃園縣政府提出更詳盡的規畫報告。 2009年9月4日，交通部高速鐵路工程局副局長陳正楷表示，由於台北市政府要求營運補貼、台北縣政府無意經營，決定將桃園國際機場捷運交由桃園縣政府營運，而其後桃園縣政府也邀請台北市政府入股其所成立的捷運公司，2010年7月6日，由台北市政府、桃園縣政府、台北縣政府三方按路線比例出資的桃園捷運公司宣告成立。 桃園縣依《地方自治法》升格直轄市後，2015年2月25日，桃園市長鄭文燦於「桃園市政府第8次市政會議」通過桃園市政府人事處提案，籌設「桃園市政府捷運工程處」，該處並於同年4月1日成立。 在桃園市政府捷運工程處接辦捷運業務後，全長約27.8公里、設21座車站的綠線於2016年4月20日獲得行政院核定，開啟桃園市政府自行建造捷運系統的新猷。為推動綠線的興建，桃園市政府於2016年7月25日決定由亞新工程顧問、中興工程顧問兩家公司所組成的團隊擔任桃園捷運綠線的專案管理顧問，協助辦理桃園捷運綠線的後續規畫、監造作業，並於11月24日正式簽約，於2018年10月15日開始該線工程。 2020年7月6日至7月7日，桃園市政府捷運工程局在桃園區及平鎮區兩地舉辦地方說明會，發布桃園捷運2.0路網。該路網新增了11條全新路線，預計於年底送交通部審查。 桃園捷運第一階段路網由3條主線（機場線、綠線、棕線）與2條延伸線（機場線中壢延伸線、綠線中壢延伸線）組成，再加上臺鐵捷運化桃園段以及新北捷運三鶯線桃園八德段即構成桃園捷運路網的6條核心路線。除了已經通車的機場線外，目前僅有機場線中壢延伸線、綠線進入了施工階段。 桃園捷運第二階段路網以「三心六線」為主架構，以三角蛛型路網延伸規劃，增加11條路線，包括綠線大溪延伸線、棕線市區延伸段、橘線（桃園中壢平鎮線、平鎮龍潭線）、青線、淺棕線（桃園蘆竹竹圍線、航空城線、大園觀音線）、林口龜山線、中壢新屋線、內壢宋屋楊梅線。其中橘線、綠線大溪延伸線與棕線市區延伸線採中運量系統規劃，其餘路線則以輕軌運輸系統規劃。2022年5月6日第二階段路網獲交通部備查 。第二階段路線中除綠線大溪延伸線、橘線、青線已經展開實質推動，其餘路線尚在初步構想階段。 桃園捷運路線的興建與規劃由桃園市政府捷運工程局負責。機場線由交通部鐵道局興建，然而因臺北市政府建議於「三重至臺北段」採用地下化形式興建，同時表示願意接辦該路段工程，交通部遂於2004年10月6日決議由臺北市政府代辦該段工程。至此桃園捷運共由桃園市政府捷運工程局、交通部鐵道局、臺北市政府捷運工程局三個跨及中央、地方政府的機關共同興建。 桃園捷運規劃路線KML KML文件 (编辑 • 帮助) Template:Attached KML/桃園捷運 KML is from Wikidata 原先交通部敲定桃園捷運的首條路線桃園機場捷運由臺灣鐵路管理局成立「交通部臺灣鐵路管理局桃園機場捷運營運處」營運，然後後續中華民國政府針對桃園捷運的經營機構重啟評估。2009年7月13日，「桃園大眾捷運股份有限公司籌備處」成立，交通部並於2009年9月1日指定桃園縣政府為桃園國際機場捷運的地方主管機關，2010年7月6日，桃園縣政府、新北市政府及臺北市政府三方合資的「桃園大眾捷運股份有限公司」始成立，負責機場線及其他桃園捷運路線營運。 桃園捷運的路線中，目前已定名者為機場線及綠線，其主要命名原則為根據所在地現有地名、舊有地名、街道、名勝、古蹟、地標、建物及特殊意義命名，但不限於此，如台北車站即依據既有轉乘站的名稱命名、桃園國際機場範圍內的即交由交通部民用航空局依所在航廈的位置提供建議名稱。 島式月台：三重、機場第一航廈、機場旅館、環北、老街溪、中壢 雙島式月台：臺北車站、新北產業園區、長庚醫院、坑口、領航 混合式月台：機場第三航廈、高鐵桃園站 側式月台：新莊副都心、泰山、泰山貴和、體育大學、林口、山鼻、機場第二航廈、大園、橫山、桃園體育園區、興南 桃園捷運全線月臺皆裝置月台門，保障民眾生命財產安全且避免列車行駛遭受干擾。地下車站設全高式月台門，高架車站設半高式月台門。 桃園捷運全線各站設有由桃園捷運公司設置的多元附屬事業設施，包括了能夠以不同形式刊登廣告、提供旅客即時資訊的月台旅客資訊顯示系統；依據各車站周遭地區特性，滿足民眾的購物需求的販賣店；鼓勵轉乘捷運的停車場；以及能夠完成存提款、轉帳、匯款、補摺工作的無人銀行、自動提款機等。 桃園捷運自動收費系統使用主要設備包括單程票售票機、自動收費閘門、銷售點終端機、售卡及加值機、車票餘額查詢機、現金處理設備、車站電腦系統及中央電腦系統等，其中，考量旅客使用便利性，售卡及加值機、車票餘額查詢機、單程票售票機提供有繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文、德文、印尼文、馬來文、泰文、西班牙文等十種語文，為台灣軌道系統首例。 此外，有別於臺北捷運因應都會區大量人潮及輕便隨身物件特性設置50公分寬驗票閘門，桃園捷運機場線自動收費系統驗票閘門配合旅客行李之通行，一般驗票閘門寬度達70公分。 新北產業園區站 山鼻站 三重站 台北車站 車站內之詢問處 台北車站大廳 環北站 桃園捷運機場線的票價由桃園市大眾捷運系統票價審議委員會於2016年12月2日所制定，採取普通車、直達車單一票價設計，並提供團體票、定期票等多種優惠方案，票價上限160元、票價下限30元；其中2018年10月1日起實施的全線優惠方案，使票價上限於優惠後降為150元，下限亦下降為20元；不過也因該路線較高的費率設計，曾引起爭議。 桃園捷運全線均設置各式車站安全設備，包括有於有人（或侵入）軌道及卡入月台等狀況間使用的車站緊急停車按鈕、緊急通話按鈕、電扶梯緊急停止按紐、月台下及月台外的避難空間及各樓層皆有設置的可直達地面的逃生門（或通道）。 桃園捷運的1000型電聯車、2000型電聯車均設有列車安全設備，包括設於每扇車門右側的車門內緊急開關把手、每節車廂側面的車外緊急開門把手、駕駛室內的緊急逃生門、交錯設置於車門左側的緊急對講機及車廂兩端的滅火器，2017年5月4日獲得宏致集團、艾多美公司、中保關係企業立遠生醫三家企業捐贈AED，並裝設於機場線全線31台列車第1、4節車廂，以備不時之需。 桃園捷運全線各列車設有由桃園捷運公司設置的多元附屬事業設施，包括了能夠以不同形式刊登廣告、提供旅客即時資訊的車廂內影音播放系統。 桃園捷運全線、全數列車均設有第四代行動通訊技術標準之通訊、網路服務，同時，全線、全數列車也開全國先例設置設置免費WIFI系統，使乘客不論在地面、地下及列車上，均可無間斷地使用各種網通設備。 下表為各年、月全系統平均日運量。 通車延宕引發求償 2013年5月8日交通部高速鐵路工程局局長朱旭宣布桃園國際機場捷運將3度延後且延後至少兩年兩個月後通車，遂引起各界譁然，重挫中央政府形象，也造成地方政府財務損失。為此桃園大眾捷運股份有限公司董事長李朝枝（兼任桃園縣副縣長）於公開場合表示「桃園國際機場捷運延後通車，將造成公司人事、營運、票務的損失預估為新臺幣28億元，將向交通部請求補償，更不排除請中央政府接管桃園捷運公司，直到可以營運再還給桃園縣政府經營」，交通部高速鐵路工程局代理局長表示願意繼續與桃園縣政府溝通、協調。 2013年5月15日時任中華民國交通部部長葉匡時於立法院交通委員會接受立法委員羅淑蕾質詢時指出，桃園捷運公司年餘前已停止招募人員，且百餘人已開始進行教育訓練，並非無事可做。對於桃園縣政府的求償，他則表示會一併向丸紅公司求償。桃園國際機場捷運ME01（E）標承包商之一的日商丸紅公司則認為，桃園國際機場捷運延後是因土建工程落後才導致其承攬的的機電工程延後，且是高速鐵路工程局主動將工期延後，與其並無直接關係。 事隔兩年後，桃園市議員劉仁照、彭俊豪於2015年6月4日質詢時再次質疑桃園國際機場捷運延後通車、求償28億元的問題，桃園市市長鄭文燦回應於桃園國際機場捷運移交時，會爭取一併將這筆款項結清。他並解釋道，該線是橫跨臺北市、新北市、桃園市的捷運路線，市政府按照該線路段比例出資，總投資30億元，未來要求臺北市、新北市增資的可能性不大，因此會盡量向中央政府求償。2015年10月29日時任交通部部長陳建宇在立法院接受立法委員葉宜津質詢時表示交通部將向廠商索賠50億元。2015年12月21日因應桃園國際機場捷運延後3個月通車，桃園捷運公司再求償4.21億元。2016年3月5日在桃園國際機場捷運第6度延宕後，交通部高速鐵路工程局決定依合約求償25億元、沒收履約保證金19億元等，共向日商丸紅公司求償72億元。2016年4月28日，桃園捷運公司董事長何煖軒表示，如果再不通車，桃園捷運公司將於2017年底破產，他指出，桃園捷運公司每年營運成本約10億元，因桃園捷運通車7次延宕已損失34億元，將向中央政府求償。2016年4月，桃園市長鄭文燦與交通部長陳建宇簽署備忘錄，交通部同意補償桃園捷運公司因通車延後造成的所有損失。 由桃園市政府租予營運單位桃園大眾捷運股份有限公司營運。 桃園國際機場捷運兼具機場聯絡軌道系統及大眾捷運系統功能。 含全線營運中路線及部分營運中路線。 含全線施工中路線及部分施工中路線。 含已經核定未動工路線及規劃中路線。 綠線（中壢延伸線、大溪延伸線）、棕線、橘線、桃園蘆竹觀音線、林口龜山線、桃園青埔線、中壢新屋線、內壢宋屋楊梅線。 交會站或共構站重複計算。 機場線2站、綠線21站。 機場線2站、綠線8站、棕線7站。不含其他第二階段路線的車站。 前身交通部高速鐵路工程局。 不含交會站。 單位以公里計。 分別為桃園、新竹、台南、嘉義都會區。 配合組織改造，於1997年改稱「台灣省住宅及都市發展處捷運組」。 此處計算方式將機場捷運主線和機場捷運中壢延伸線視為同1條路線，但將綠線主線和綠線中壢延伸線視為2條路線，因此總數為6條。 其中6.83億元來自臺北車站－環北區間之預算。 依車種分開停靠。 顯示有桃園國際機場航班起降資訊、新聞資訊等。 單節三個。 機場線於2017年3月2日正式營運，以該日為計算起點。 3月2日至4月1日為票價五折 最低月份。 最高月份。 桃園大眾捷運股份有限公司. 桃園市議會第1屆第4次定期會工作報告（桃園捷運公司） (PDF). [2017-05-05]. （原始内容存档 (PDF)于2017-11-19）.  方暮晨. 串聯北北桃. MyGoNews. [2015-10-31]. （原始内容存档于2016-09-15）.  桃園機場捷運客運概況. 中華民國交通部統計查詢網. [2022-01-17]. （原始内容存档于2020-04-19）.  桃園大眾捷運股份有限公司. 首長介紹. [2016-12-23]. （原始内容存档于2016-12-23）.  桃園大眾捷運股份有限公司. 官方網站首頁. [2016-12-23]. （原始内容存档于2017年1月18日）.  YouTube上的機場捷運核准營運暨試營運計畫記者會 交通部高速鐵路工程局捷運工程處. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫. 交通部高速鐵路工程局捷運工程處. [2017-01-25]. （原始内容存档于2016-08-27）.  桃園市政府捷運工程局. 桃園都會區大眾捷運系統已通車路網里程. [2024-07-04].  交通部高速鐵路工程局捷運工程處. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站建設計畫. 交通部高速鐵路工程局捷運工程處. [2017-01-25]. （原始内容存档于2016-08-27）.  桃園市政府捷運工程處. 捷運綠線-桃園市政府捷運工程處全球資訊網. 桃園市政府捷運工程處. [2017-01-28]. （原始内容存档于2017年2月2日）.  交通部高速鐵路工程局捷運工程處. 計畫背景. 交通部高速鐵路工程局捷運工程處. [2015-03-31]. （原始内容存档于2016-01-18）.  臺北市政府捷運工程局. 臺北捷運於1996年通車. （原始内容存档于2016-02-03）.  高雄市政府捷運工程局. 高雄捷運於2008年通車. （原始内容存档于2016-03-06）.  陳永毅. 機場捷運將優先改善列車速度，並由三方共同努力早日通車。. 交通部高速鐵路工程局. 2016-03-04 [2016-03-04]. （原始内容存档于2016-08-27）.  交通部運輸研究所運輸計畫組. 桃園都會區大眾捷運系統可行性研究. 中華民國臺灣省: 交通部運輸研究所. 1990. （原始内容存档于2016-08-14）.  臺北捷運報導. 臺北捷運報導第261期圖. 臺北捷運報導. [2014-09-20]. （原始内容存档于2016-03-04）.  陳世圯、馮正民、涂維穗. 都會區捷運系統建設之現況概述. 台灣: 財團法人國家政策基金會. 2002-12-12 [2016-08-01]. （原始内容存档于2016-03-04）.  台北市政府捷運工程局. 桃園都會區大眾捷運系統路網評估暨分期發展計畫. 台灣: 桃園縣政府. 2008.  行政院. 桃園、新竹、台中及台南都會區大眾捷運系統建設計畫(91年選項列管). [2016-11-03]. （原始内容存档于2016-11-03）.  臺北市政府捷運工程局. 桃園都會區捷運路網計畫說明會簡報. 臺灣省桃園縣: 桃園縣政府交通處. 2000: 6. （原始内容存档于2016-03-04）.  交通部高速鐵路工程局. 交通部高速鐵路工程局101年年報 (PDF). 台灣: 交通部高速鐵路工程局. 2013-09 [2016-08-10]. （原始内容 (PDF)存档于2016-08-10）.  交通部高速鐵路工程局. 延伸段計劃源起. 交通部高速鐵路工程局. [2015-05-02]. （原始内容存档于2016-08-27）.  林文義. 藍線捷連 陳總統關切 指示交通部列為繼高市捷運後第一優先興建路線 將朝輕軌規劃. 聯合報. 2002-08-29.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 林文義. 捷運藍線 高鐵局列優先推動 縣長盼中央速編預算興建 以掌握時效. 聯合報. 2002-11-09.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 郭錦萍. 桃捷藍線 傾向政府自建 交部評估認自償率太低BOT可行性不高 擬爭取時效趕在97年完工. 聯合報. 2003-02-11.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 陳怡如. 桃園捷運藍線 面臨跳票 自償率僅30％ 不符合採行BOT 政府又沒錢編列公務預算 要求高鐵局再想辦法. 聯合報. 2003-04-09.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 陳怡如; 鄭國樑. 機場捷運 桃園捷運藍線 台鐵桃林鐵路 政府自建 扁突做出政策宣示 五年投入千億 財部擔心國庫雪上加霜. 聯合報. 2003-05-25.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 楊文琪. 《新聞幕後》 總統急轉彎 交部忙翻天. 經濟日報. 2003-05-25.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 楊文琪. 機場聯外三管齊下 將斥資1,200億元 同時興建機場至台北捷運、桃園捷運藍線、台鐵桃林鐵路 交部決分年編列預算支付. 經濟日報. 2003-05-25.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 交通部高速鐵路工程局. 桃園捷運. [2016-08-01]. （原始内容存档于2016-06-30）.  交通部鐵路改建工程局. 引進民間力量參與公共建設簡介〈二〉. 交通部鐵路改建工程局. [2017-01-06]. （原始内容存档于2017-07-05）.  汪碧治. 新台灣新聞週刊334期. 新台灣新聞週刊. [2015-03-31]. （原始内容存档于2015-04-02）.  陳世圯; 馮正民; 涂維穗. 機場捷運發展之議題與策略. 中華民國. 2003年7月 [2015-05-09]. （原始内容存档于2016-03-04）.  交通部高速鐵路工程局. 高鐵局九十一年十二月大事提要. 交通部高速鐵路工程局. [2015-05-09]. （原始内容存档于2016-09-15）.  機場捷運的必要性？. 機場捷運的必要性？. [2015-05-09]. （原始内容存档于2015-05-18）.  邱瓊平. 桃園機場捷運延宕　5年來沒人管！. 好房網news. [2015-03-31]. （原始内容存档于2015-04-04）.  汪碧治. 新台灣新聞週刊第369期. 新台灣新聞週刊. （原始内容存档于2015-04-02）.  林同棪工程顧問股份有限公司. 桃園都會區捷運系統路線可行性研究及工程規劃成果報告. 桃園縣: 桃園縣政府. 2008-04.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 行政院環境保護署. 台鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫環境影響說明書 (PDF). 台灣: 行政院環境保護署. 2007年9月 [2017-01-12]. （原始内容存档 (PDF)于2017-01-16）.  陳文正. 〈北部〉桃園都會區捷運系統 路網有譜. 自由時報. 2008-03-13 [2016-08-17]. （原始内容存档于2016-08-22）.  桃園市政府交通局軌道建設科. 捷運綠線路線介紹. 桃園市政府交通局. [2015-03-31]. （原始内容存档于2015-03-27）.  鄭國樑. 「桃園航空城綠線」環評 全台最快通過. 聯合新聞. [2015-03-31]. （原始内容存档于2015-04-02）.  now新聞. 機場捷運延伸至中壢火車站. now新聞. [2015-03-31]. （原始内容存档于2016-08-10）.  桃園市政府交通局. 桃林客運列車網站. 桃園市政府交通局. [2015-03-31]. （原始内容存档于2015-04-02）.  臺灣世曦工程顧問股份有限公司. 公車捷運方案可行性初步評估 (PDF). 臺灣世曦工程顧問股份有限公司. [2014-09-20]. （原始内容 (PDF)存档于2014-09-24）.  桃園都會區捷運路網檢討評估及優先路線規畫（2008年3月） 台灣都計. 台灣都計網站－首頁. 台灣都計. [2015-03-22]. （原始内容存档于2015-04-02）.  ATCI INC. 工作計畫書 (PDF). ATCI INC. [2014-09-20]. （原始内容 (PDF)存档于2016-03-04）.  楊文琪. 機場捷運經營 台鐵可能接手. 經濟日報. 2007-02-24.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 葉正玲. 桃園機場捷運屬國有財產？！　交通部：將由台鐵接手. 東森新聞. 2007-03-16.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 黃如萍. 機場聯外捷運 台鐵獲營運權. 中國時報. 2007-03-16.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 曾鴻儒. 機場捷運 可望台鐵經營. 自由時報. 2007-03-15.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 蔡惠萍. 機場捷運 台鐵爭到手. 聯合報. 2007-07-11.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 機場捷運誰來經營 交部暗批北市姿態高. 中國時報. 2009-04-30.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 許俊偉. 機場捷運 桃縣爭取經營. 中國時報. 2009-03-10.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 何佩蓉. 機場捷運經營 台鐵確定出局. 台灣新生報. 2009-05-09.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 彭群弼. 機場捷運交桃縣營運 台北直達機場約150元. 中國時報. 中廣新聞. 2009-09-04.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 彭群弼. 機場捷運讓賢桃園 組公司邀北捷入股. 中國時報. 中廣新聞. 2009-09-04.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 閻大富. 交長：桃捷公司損失納入求償範圍. 中廣新聞. 2013-05-15 [2014-12-17]. （原始内容存档于2016-03-06）.  林裕玟、邱明月. 桃園市政府第8次市政會議紀錄 (PDF). 中華民國桃園市: 桃園市政府秘書處. 2015: 5. （原始内容 (PDF)存档于2016-04-28）.  游文寶. 桃市捷運工程處 4月成立. 聯合報. [2015-04-05]. （原始内容存档于2015-05-09）.  謝武雄. 〈北部〉行政院核定 綠線捷運明年動工. 自由時報. 2016-04-23 [2017-02-10]. （原始内容存档于2016-04-26）.  陳宥廷. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)計畫獲行政院核定. 桃園新聞網. 2015-04-22 [2016-04-22]. （原始内容存档于2016-09-15）.  謝武雄. 〈北部〉捷運綠線管理顧問 中興、亞新團隊勝出. 自由時報. 2016-07-27 [2016-08-01]. （原始内容存档于2016-08-19）.  施鴻基. 桃園捷運PCM簽約 預計明年開工8年完成主線工程. 聯合報. 2016-11-24 [2016-11-27]. （原始内容存档于2016-11-24）.  吳詠平. 桃園捷運綠線盛大動工　鄭文燦感謝3任前縣長. 蘋果日報 (蘋果日報). 2018-10-15 [2018-10-15]. （原始内容存档于2018-10-15） （中文（臺灣））.  高速鐵路工程局. 第104076號高鐵局長信箱答覆. [2015-07-08]. （原始内容存档于2016-03-04）.  桃園市政府捷運工程局 綜合規劃科. 捷運綠線延伸中壢計畫可行性研究國發會審查通過 將送行政院核定. 2019-12-24 [2021-06-07]. （原始内容存档于2021-10-10）.  蔡依珍. 桃捷綠線延伸中壢拚年底動工 2031年通車. 中時新聞網. 旺旺集團. [2024-01-02]. （原始内容存档于2024-01-02）.  聯合新聞網. 桃園捷運棕線 市區5站地下化. [2021-03-19]. （原始内容存档于2021-03-22）.  輕運量改中運量 桃園捷運棕線綜合規劃修改重新送審. [2021-10-19]. （原始内容存档于2021-10-19）.  桃園市政府. 捷運綠線延伸大溪可行性研究將提送中央審查，健全大溪公共運輸系統. [2021-03-27]. （原始内容存档于2021-01-21）.  桃園市政府捷運工程局 地方說明會簡報_10907彙整版.pdf 新頭殼newtalk. 打造桃園捷運路網2.0 擬30年內新增11條輕軌路線. 2020-07-06 [2021-05-07]. （原始内容存档于2020-12-10）.  朱語蕎. 青埔至桃園交通有解 「桃捷青線」規劃啟動. 自由時報. 2023-12-08 [2023-12-10]. （原始内容存档于2023-12-10）.  交通部. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫. 行政院公共工程委員會. [2019-02-16]. （原始内容存档于2020-05-29）.  桃園市議會第3屆第2次定期會 桃園市政府捷運局工作報告 臺北市政府捷運工程局. 臺北市接辦機場捷運臺北段. [2015-10-31]. （原始内容存档于2015-04-27）.  交通部高速鐵路工程局. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫第二次修正計畫書 (PDF). 台灣: 交通部高速鐵路工程局. 2013-07 [2016-12-17]. （原始内容存档 (PDF)于2016-12-20）.  中華民國交通部. 104年度預算書（法定預算） (PDF). 臺灣: 中華民國交通部. 2015: 299. （原始内容 (PDF)存档于2016-03-05）.  交通部鐵道局. 中華民國113年度中央政府總預算案交通部鐵道局及所屬單位預算 (PDF): 60. [2023-09-12].  交通部鐵道局. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫. 交通部鐵道局. [2019-02-16]. （原始内容存档于2019-02-18）.  國家發展委員會. 國家發展委員會第23次委員會議紀錄. [2016-06-22]. （原始内容存档于2016-08-13）.  謝武雄. 政院核定桃園捷運綠線延伸中壢工程 力拚2031年通車. 自由時報. 2024-01-02 [2024-01-02]. （原始内容存档于2024-01-02）.  鍾麗華. 北桃連結捷運生活圈！ 行政院今核定龜山捷運棕線. 自由時報. 2024-03-01 [2024-03-01]. （原始内容存档于2024-03-01）.  胡湘麟. 第105131號高鐵局長信箱答覆. [2016-08-25]. （原始内容存档于2016-08-26）.  中華民國交通部. 中華民國交通部 , 编. 環保署確認機場捷運環境影響說明書. 臺灣. : 1 [2015-07-12]. （原始内容存档于2016-03-04）.  交通部高速鐵路工程局. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫. 交通部高速鐵路工程局. [2015-03-31]. （原始内容存档于2016-08-27）.  交通部高速鐵路工程局捷運工程處. 機場捷運計畫內容與工程進度. 交通部高速鐵路工程局捷運工程處. [2017-01-25]. （原始内容存档于2016-12-23）.  交通部高速鐵路工程局. 機場捷運延伸中壢火車站可行性評估辦理情形. 交通部高速鐵路工程局. [2015-05-04]. （原始内容存档于2016-03-04）.  交通部高速鐵路工程局. 其他計畫. [2016-08-01]. （原始内容存档于2016-08-27）.  行政院環境保護署. 桃園都會區大眾捷運系統規劃環境影響評估報告書各審查事件之羅列. [2018-11-01]. （原始内容存档于2021-05-19）.  交通部高速鐵路工程局. 機場捷運延伸段開工. 交通部高速鐵路工程局. [2015-05-02]. （原始内容存档于2016-08-27）.  鄭鴻達. 等了7年，斥資173億「機捷A22老街溪站」通車，8月底前給3優惠好康！A23中壢站施工進度曝光. 今周刊. 2023-07-31 [2023-12-10]. （原始内容存档于2023-12-10）.  桃園捷運綠線延伸中壢段 可行性研究通過. 自由時報. 2020-02-16 [2020-02-16]. （原始内容存档于2020-02-16）.  陳嘉怡. 桃捷綠線延伸中壢 環評大會今順利通過. 自由時報. 自由時報. 2022-12-14 [2023-02-11]. （原始内容存档于2022-12-22） （中文（臺灣））.  謝政儒. 鄭：桃捷棕線全線輕軌系統 中央5/1核定. 自立晚報. 自立晚報. 2018-05-09 [2018-05-09]. （原始内容存档于2018-05-09）.  陳嘉怡. 桃園捷運棕線通過環評 有望紓解桃園至雙北交通瓶頸. 自由時報. 自由時報. 2022-10-12 [2023-02-11]. （原始内容存档于2022-10-12） （中文（臺灣））.  交通部鐵道局. 工程管理-工程進度-各計畫進度況. [2019-02-16]. （原始内容存档于2020-05-21）.  軌道建設進度總覽. 桃園市政府捷運工程局. 桃園市政府. [2020-06-28]. （原始内容存档于2020-06-17）.  交通部高速鐵路工程局. 機場捷運增設第三航廈站計畫. 台灣. [2020-05-16]. （原始内容存档于2020-05-21）.  交通部鐵道局. 延伸段預定通車時間. 交通部鐵道局. [2019-02-17]. （原始内容存档于2019-02-18）.  〈北部〉桃捷綠線首段隧道貫通完成　張善政：力拚2026年G11站通車. [2023-08-29]. （原始内容存档于2023-08-31）. ETtoday新聞雲 〈北部〉張善政參香祈福 目標2028年捷運綠線通車G08站. [2023-10-27]. （原始内容存档于2023-12-25）. 中時新聞網 匡柄瑞. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫之回顧及分析. : 26 [2015-07-12]. （原始内容存档于2016-03-05）.  桃園捷運公司. 桃園捷運公司 , 编. 桃捷公司簡介 (PDF) 01. 中華民國: 桃園捷運公司. : 05 [2016-04-04]. （原始内容 (PDF)存档于2016-04-15）.  公司沿革. （原始内容存档于2019-05-08）.  甘嘉雯. 網路報名 大家來動動腦 機場捷運命名 拚創意. 中國時報. 2007-05-18.  使用|accessdate=需要含有|url= (帮助) 葉臻. 桃園捷運綠線站名遭指太多「中正」 市府：無政治色彩. 2024-08-21 [2024-09-29]. （原始内容存档于2024-09-23）.  交通部高速鐵路工程局. 機場捷運車站完成命名作業. [2016-08-12]. （原始内容存档于2016-08-13）.  交通部高速鐵路工程局. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 (PDF) 修正財務計畫報告書版. 台灣: 交通部高速鐵路工程局. 2013年3月 [2016-12-17]. （原始内容存档 (PDF)于2016-12-17）.  交通部高速鐵路工程局. 機電系統與軌道工程之月台門. 交通部高速鐵路工程局. [2015-03-31]. （原始内容存档于2016-03-04）.  高速鐵路工程局. ME01機電系統統包工程. 高速鐵路工程局. （原始内容存档于2015-07-25）.  桃園捷運公司. 附屬事業（車站金融）. [2017-03-05]. （原始内容存档于2017年3月5日）.  桃園捷運公司. 附屬事業（廣告）. [2017-03-05]. （原始内容存档于2017年3月5日）.  桃園捷運公司. 附屬事業（停車場）. [2017-03-05]. （原始内容存档于2017-03-05）.  桃園捷運公司. 附屬事業（販賣店）. [2017-03-05]. （原始内容存档于2017-03-05）.  交通部高速鐵路工程局. 機場捷運自動收費系統建置現況. 交通部高速鐵路工程局. [2015-05-04]. （原始内容存档于2016-08-06）.  中央通訊社. 桃機捷運售票系統 能說十國語言. 中央通訊社. 2016-07-24 [2016-08-01]. （原始内容存档于2016-08-18）.  賴佑維. 桃捷售票機 10國語言攏A通. 中國時報. 2016年7月25日 [2016-08-01]. （原始内容存档于2016-08-22）.  交通部高速鐵路工程局. 機場捷運自動收費系統車站營運測試簡介. 交通部高速鐵路工程局. （原始内容存档于2016-08-06）.  楊淑媛. 桃園國際機場捷運票價公布　最低30元最高160元. 東森新聞. 2016-12-02 [2017-12-02]. （原始内容存档于2018-07-30）.  桃園捷運公司. 機捷直/ 普兩種車同一價 新北優惠更便利. 桃園捷運公司. 2016-12-07 [2017-02-02]. （原始内容存档于2017-02-03）.  【新聞稿】機捷全線優惠降價10元 預計10月1日開始實施. （原始内容存档于2019-05-14）.  桃園捷運公司. 新北不要再噴政治口水 讓桃捷公司專心拼通車. 桃園捷運公司. 2016-12-09 [2016-12-09]. （原始内容存档于2016-12-14）.  桃園大眾捷運股份有限公司. 桃園捷運時尚生活指南（八月號）. 臺灣: 桃園大眾捷運股份有限公司. 2016-08.  交通部高速鐵路工程局. 機場捷運電聯車. 交通部高速鐵路工程局. [2015-03-31]. （原始内容存档于2016-08-06）.  交通部高速鐵路工程局. 增購三列普通車. 交通部高速鐵路工程局. [2015-04-03]. （原始内容存档于2015-04-07）.  桃園大眾捷運股份有限公司. 列車介紹. [2016-12-23]. （原始内容存档于2016-12-23）.  楊明峰. 機捷Wi-Fi、無線充電 超優服務. 中國時報. 2016年12月24日 [2016-12-24]. （原始内容存档于2016-12-23）.  何令慈; 曾芯敏; 施鴻基; 牟玉珮. 說聞解字／千呼萬喚駛出來 機捷真的來了. 聯合報. 2017-01-14 [2017-01-14]. （原始内容存档于2017-01-17）.  【新聞稿】企業聯合捐贈急救利器AED 共同打造機捷「全台AED密度最高列車」. （原始内容存档于2019-05-14）.  林湘慈. 鄭文燦：普及4G寬頻基礎建設，邁向智慧城市. 九天開發股份有限公司. 2015-04-30. （原始内容存档于2016-09-16）.  游文寶. 打造4G城市 機捷創全線Wi-Fi. 聯合線上公司. 2015-04-02 [2015-07-08]. （原始内容存档于2016-03-04）.  全系統旅運量統計. 桃園大眾捷運股份有限公司. [2019-01-21]. （原始内容存档于2018-11-01）.  吳意萱. 機場捷運延宕2年 高鐵局長閃辭. 華視新聞. 2013-05-09 [2015-07-08]. （原始内容存档于2016-04-22）.  謝武雄; 何玉華; 曾鴻儒. 機捷3度延後通車 桃園擬向中央求償28億. 自由時報. 2013-05-11 [2015-07-08]. （原始内容存档于2016-03-04）.  鄭國樑; 李承宇. 機捷延宕　桃園縣要向中央求償. 好房網. 2013-05-11 [2015-07-08]. （原始内容存档于2015-07-09）.  中央通訊社. 交長：桃捷公司損失向丸紅求償. 中央通訊社. 2013-05-16 [2015-07-08]. （原始内容存档于2015-07-09）.  謝武雄. 〈北部〉機捷延期 鄭文燦：要中央結清28億求償金. 自由時報. 2015-06-05 [2015-07-08]. （原始内容存档于2016-02-07）.  自由時報. 陳建宇質詢時求償50億. 自由時報. 2015-10-29 [2015-10-31]. （原始内容存档于2016-01-13）.  游文寶. 通車又延3個月 桃捷求償4.21億. 聯合報. [2015-12-30]. （原始内容存档于2016-03-06）.  生活中心. 統包商頻違約 高鐵局求償72億. 蘋果日報. 2016-03-05 [2016-03-05]. （原始内容存档于2016-09-16）.  突發中心. 機場捷運不通車　桃捷董事長：明年底破產. 蘋果日報. 2016-04-28 [2016-04-28]. （原始内容存档于2016-05-13）.  KML文件 (编辑 • 帮助) Template:Attached KML/桃園捷運 KML is from Wikidata 维基共享资源上的相关多媒体资源：桃園捷運 桃園捷運公司 （页面存档备份，存于互联网档案馆）（繁體中文）、（英文）、（日語）、（韓文） 桃園捷運出口查詢|捷近 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 查詢最近的捷運站出口到目的地 桃園捷運官方Facebook粉絲團 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 桃園市政府捷運工程局 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 交通部鐵道局 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 臺灣主題 城市軌道交通主題 臺灣鐵路運輸主題 桃園主題 鐵路主題