Polomija :)

v MS projectu sem naredil časovni načrt in ugotovil da nam nič ne štima
skupaj kajti rok za oddajo projekta je 10.1 naš projekt pa bi trajal do
1.2 in še dlje tako da moramo skrajšati nekatere časovne razmike in
potemtakem vse spremeniti (čisto možno je tudi da sm js kaj narobe
nardil oz spregledal)

Dodatno:
-Treba je preveriti datume ker pri aktivnostih so nekje napačni npr: pri
pri Izdelava grobega gr. vmesnika in implementacija odzivov je trajanje
samo 8 dni in ne 16 (nisem popravljal ker bomo morali še spremeniti)
- tudi pri Dokončanje grafičnega vmestnika ne štimajo datumi
- pač mislim da ni več veliko dela tule v MS projectu ko sm ga nardil so
vse aktivnosti povezane med sabo nazadnje so se mi malo datumi pobrklali
bom jutri to poštimal, ktitična pot je označena.
- nevem edino kako se naredi to: Posebej navedite, koliko časa naj bi
projekt trajal (skupno število delovnih dni) in koliko dela naj bi bilo
vanj vloženega (skupno število ČM).

Ko poštimamo še datume in to da bodo do roka mislim da smo zaklučli :)
Zdej pa grem spat ker je ura 2am in sm čist sfukan od ttih datumov :)