Diagramas de Gantt y Pert

Diagrama de tareas de Gantt y su correspondiente red de tareas (Pert)
Diagrama de clases v1.0

Diagrama de clases para la entrega segunda del día 19 de marzo 2013
Refinamiento de Entrega 1 - Diseño v1.2

Se incluye los nuevos refinamientos del sistema impuestos por el equipo
de planificación después de la anterior entrega. Se incluyen diagramas
de paquetes del sistema de los casos de uso anteriores y los nuevos
obtenidos. Documentación en docx y pdf de la entrega según el estándar
establecido.
Estandar del documento para el control de cambios v1.0
Control de cambios de Entrega 1 - Diseño v1.1

Se adjunta el documento en formato docx y pdf con la explicación de los
problemas surgidos en la entrega del 12-3-2013 que se adelantó al
14-3-2013 y no pudiendose entregar hasta el 17-3-2013
Plantilla de control de cambios v1.1 en .docx y en pdf

Habia un pequeño error en la plantilla anterior y la he modificado,
ademas he tambien la pongo en pdf
Control de cambios de Entrega 1 - Diseño v1.2

Corrección de erratas en el documento de control de cambios.
Plan de proyecto v1.2 y diagramas

Version 1.2 del plan de proyecto, diagrama de Gantt y diagrama de Pert
Plan de proyecto v1.2 pdf
Plan de proyecto v1.2 (Erratas menores)

Corregidas dos erratas menores en el documento de plan de proyecto
Refinamiento de Entrega 1 - Diseño v1.3

Se ha modificado el documento de la Entrega 1 de diseño con los cambios
realizados en la última reunión mantenida el pasado día 17 de Marzo.
También se ha creado una nueva carpeta llamada "Diagramas_v1.2" en donde
se encuentran los diagramas con los cambios realizados.
Refinamiento de Entrega 1 - Diseño v1.4

Correcciones por parte del profesor de prácticas respecto a los
diagramas de casos de uso, descripción de plantillas de casos de uso,
diagramas de secuencia y erratas del documento de la Entrega 1 de
Diseño.  Se incluye un diagrama nuevo de secuencia en sustitución del
anterior modificar alumno, ahora se trata de consultar alumno. Se
incluye nuevo refinamiento del diagrama de casos de uso de usuario.
Eliminada carpeta entrega 19-3-2013

La entrega se ha demorado al dia 20 y el diagrama de clases era erróneo
Entrega 2 - Subequipo de diseño v1.1

Se incluye la primera versión de la entrega para el Subequipo de diseño
para la fecha 20-3-2013.
Plan de proyecto v1.3 y diagramas

Añadido el Diagrama de Secuencia de Diseño
Plan de proyecto v1.3 y diagramas

Añadido el Diagrama de Secuencia de Diseño
elimino bd antigua
Entrega 3 - Subequipo de diseño v1.1.

Se incluye la primera versión de la entrega para el Subequipo de diseño
para la fecha 27-3-2013.
Plan de proyecto v1.3 (fechas corregidas)

Plan de proyecto v1.3 y diagramas con las fechas de entrega finales
corregidas.
Documento control de cambios - Entrega 3

Se añade el documento de control de cambios con el motivo de la demora
en la tercera entrega del subequipo de diseño para el 27-3-2013.