Қазақша:
Қазақстан Республикасының Үкіметі Правительство Республики Казахстан (Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 (Премьер-Министр РК)
маусымдағы N 848 Қаулысы Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасына енгізілген жобаларды іске асыру мониторингін жүзеге асырудың ережесін бекіту туралы Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасын іске асыру кезінде үкіметтік және Үкімет тартқан, соның ішінде үкіметтік кепілдіктермен тартылған қаржылық қаражатты пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасына енгізілген жобаларды іске асыру мониторингін жүзеге асырудың ережесі бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Экономика министрлігіне жүктелсін.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі ҚР НҚА ЭББ-гі нақты құжатқа сілтеу QR-коды Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 маусымдағы N 848 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасына енгізілген жобаларды іске асыру мониторингін жүзеге асырудың Ережесі 1-тарау. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасына енгiзiлген жобаларды iске асыру мониторингiн жүзеге асырудың осы ережесi (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк инвестициялар бағдарламасын (бұдан әрi - МИБ)
iске асыруға қатысатын органдардың МИБ-ке енгiзiлген жобаларды iске асыру мониторингiн жүзеге асыру кезiнде өзара iс-қимылдарының тәртiбiн, МИБ-тiң iске асырылу барысы туралы ақпарат берудiң мазмұнын, нысанын және мерзiмдерiн белгiлейдi.
2. МИБ-ке енгiзiлген жобаларды iске асыру мониторингiн жүзеге асырудың мақсаты шешiмдер қабылдау үшiн сенiмдi ақпараттың негiзiнде МИБ құрамына енгiзiлген (бұдан әрi - МИБ-ке енгiзiлген жобалар) инвестициялық жобаларды және институциональдық даму жобаларын iске асыру кезiнде үкiметтiк және Yкiмет тартқан, соның iшiнде үкiметтiк кепiлдiктермен тартылған қаржылық қаражатты пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады.
3. Ереже МИБ-ке енгiзiлген жобаларды әзiрлеудi және iске асыруды жүзеге асыратын орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың және мемлекеттiк кепiлдiктерi бар мемлекеттiк емес заемдардың есебiнен iске асырылатын жобалар бойынша заемшылардың (бұдан әрi - атқарушы агенттiктер) қолдануы үшiн мiндеттi.
2-тарау. МИБ-ке енгiзiлген жобаларды iске асыру туралы ақпарат берудiң және пайдаланудың тәртiбi
4. МИБ-тi iске асыру мониторингi атқарушы агенттiктердiң МИБ-ке енгiзiлген жобаларды әзiрлеудiң және iске асырудың барысы мен нәтижелерi туралы ақпарат жинауды, өңдеу мен ресiмдеудi және оны Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгiне (бұдан әрi - Экономика министрлiгi)
ереженiң 3-тарауында көрсетiлген көлемде және мерзiмде берудi көздейдi.
5. Экономика министрлiгi берiлген ақпаратты талдайды және тоқсан сайын жиынтық есеп жасайды. Жылдық есеп МИБ-тiң өткен кезеңде орындалуын талдауға қатысты МИБ-тің талдамалық бөлiмiнiң тарауын әзiрлеу кезiнде пайдаланылады.
6. Мониторингтiң нәтижелерi бойынша Экономика министрлiгi кезектi жылға МИБ-ке енгiзiлген жобаларды қаржыландырудың көлемдерiне қатысты МИБ-тi қалыптастыру жөнiндегi комиссия үшiн ұсыныстар әзiрлейдi. Негiзделген жағдайларда Экономика министрлiгi ағымдағы жылдағы қаржыландыру көлемдерiн өзгерту туралы ұсыныстар әзiрлейдi. Мониторингтiң нәтижелерi, сондай-ақ МИБ-тiң құрамына мәлiмделетiн жаңа жобаларды талдау кезiнде 3-тарау. Есептiлiктiң нысандары, ақпараттың мазмұны, оны берудiң кезеңдерi мен мерзiмдерi
7. МИБ-тi iске асыру мониторингiн жүзеге асыру атқарушы агенттіктердiң Экономика министрлiгiне мынадай құжаттарды тұрақты берiп тұруын көздейдi:
МИБ-тiң құрамына енгiзiлген жобаны әзiрлеудiң және iске асырудың жоспар-кестесi (бұдан әрi - Жоспар-кесте);
МИБ-тiң құрамына енгiзiлген жоба бойынша жұмыстардың заттай түрдегi орындалуы туралы есеп (бұдан әрi - Жұмыстардың орындалуы туралы есеп);
жұмыстардың орындалуы туралы есепке түсiндiрме жазба;
жұмыстардың орындалуы туралы есепке қосымшалар.
8. Жоспар-кесте әрбiр жоба бойынша есептiк көрсеткiштердi анықтайтын құжат болып табылады. Жоспар-кесте әрбiр құрамдас бөлiк үшiн бүкiл жоба бойынша, оның құрамдас бөлiктерi бойынша және әрбiр iс-шаралар (жұмыстардың түрлерi) бойынша орындаудың және қаржыландырудың белгiленген тәртiппен бекiтiлген жоспарлы көлемдерiн қамтиды. Бұл ретте жоспарланатын жылға орындау және қаржыландыру көлемдерi бекiтiлген республикалық бюджеттiң тиiстi бюджеттiк бағдарламасымен келiсiледi және тоқсан бойынша бөлiнедi, ал жоспарланғаннан кейiнгi бiрiншi жылға арналған көлемдер осы жылға республикалық бюджет жобасының бюджеттiк бағдарламасын дәйектеу үшiн негiздеме болып табылады. Жоспар-кестеде, сондай-ақ жоспарланған жыл басталғанға дейiнгi кезеңге арналған нақты көлемдер, жоспарланатыннан кейiнгi екiншi жылға және келесi жылдарға арналған болжалды көлемдер көрсетiледi.
9. Жоспар-кестенің нысаны 1-қосымшада берiлген. МИБ-ке енгiзiлген жобаның құрамдас бөлiктерi бойынша шараларды (жұмыстардың түрлерiн)
орындаудың және қаржыландырудың жоспарлы көлемдерi, алымы тиiстi өлшем бiрлiктерiндегi заттай көрсеткiш болып табылатын, ал бөлiмiнде МИБ-ке сәйкес атқарушы агенттiк көрсеткен, валютамен қаржыландыру сомасы бөлшек түрiнде кестеге енгiзiледi. Заттай көрсеткiш ретiнде нақты шамалар (ұзындық, көлем, салмақ, сан және т.с.с.), әзiрленген құжаттар (жобалау-сметалық, тендерлiк құжаттама, есеп, қорытынды және т.с.с.) немесе жүзеге асырылған iс-қимылдар (консультация, семинар, iссапар, сатып алу, қадағалау, құжатты бекiту және т.с.с.)
түсiндiрiледi.
10. Iске асырыла бастауы жоспарланғаннан кейiнгi бiрiншi немесе екiншi жылдарға жоспарланған жобалар үшiн Жоспар-кесте қаржыландыру басталғанға дейiн жүзеге асырылатын, жобаны дайындау жөнiндегi iс-шаралардан (техникалық-экономикалық негiздеменi, заем немесе грант туралы келiсiмдi және басқа да құжаттарды әзiрлеу мен қарау және т.с.с.) тұрады. Мұндай iс- шаралардың iске асырылу кезеңi заттай көрсеткiштi және қаржыландыру сомасын көрсетпей-ақ кестенің тиiстi торларын қарайтумен көрсетiледi.
11. Жұмыстардың орындалуы туралы есептiң нысаны 2-қосымшада берiлген. Жұмыстардың орындалуы туралы есеп есептi тоқсанда МИБ-ке енгiзiлген жоба бойынша қаржылық қаражатын игерудiң және жұмыстардың заттай түрдегi орындалуының жоспарлы және нақты көлемдерi туралы ақпараттан тұрады. Бұл ретте Жұмыстардың орындалуы туралы есептiң жоспарлы көрсеткiштерi Жоспар-кестенің көрсеткiштерiне сәйкес келедi.
12. МИБ-ке енгiзiлген жоба бойынша жұмыстардың орындалуы туралы есепке түсiндiрме жазба еркiн нысанда жасалады. Түсiндiрме жазба мынадай мәлiметтерден тұрады:
жоба туралы жалпы деректерден: салалық сектор, жобаның атауы, оның орналасқан жерi мен жобалық қуаты (күтiлiп отырған нәтижелер), атқарушы агенттiк, iске асыру кезеңi, сметалық (жалпы) құны, қаржыландыру көздерi (донорлар);
несиелiк келiсiм жасау туралы мәлiмет, грант беру, мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы және жобаның iске асырыла бастауы туралы өзге мәлiметтер, жобаны соған сәйкес республикалық бюджеттен қаржыландыру жүзеге асырылатын бюджеттiк бағдарламаға сiлтеме;
қаржыландырудың және бөлiнген қаражатты игерудiң барысы туралы, жобаны iске асыру кезiнде туындаған проблемалар және оларды шешудің жолдары туралы, iске асыруға жоспарланған қаражатты үнемдеу немесе артық жұмсау себептерi туралы ақпарат;
атқарушы агенттiктiң iс-әрекетiн қоса алғанда, жобаны iске асыруға қатысатын органдардың iс-қимылдарын сипаттап жазу;
жабдықтар мен материалдар жеткiзудi және төленген салықтарды қоса алғанда, iске асыру кезеңiнде қазақстандық кәсiпорындар орындайтын жұмыс орындарын құру және жұмыс көлемдерi туралы мәлiмет;
импортқа шығарылатын тауарлар (жабдықтар) мен қызмет көрсетулер, төленген салықтар мен кеден төлемдерi туралы мәлiмет;
Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасы қосылған құн салығын, басқа да салықтарды төлеуден және кедендiк төлемдер салынуынан босатуды көздейтiн, Қазақстан Республикасына техникалық жәрдем көрсету шеңберiнде әкелiнетiн тауарларға қатысты мәлiмет;
аяқталған жобалар (кезеңдер, құрамдас бөлiктер) үшiн - қойылған мақсаттарға және жоспарланған нәтижелерге (жобалық қуаттарға) жету туралы, iске асырудың нақты мерзiмдерi мен қаржыландыру көлемдерiнiң жоспардағыға сәйкестiгi туралы мәлiмет, болашақ ағымдағы шығындар және оларды қаржыландыру көздерi туралы нақтыланған мәлiмет.
13. МИБ-ке енгiзілген жоба бойынша жұмыстарды орындау туралы есепке қосымшалар есептi тоқсанда қаржылық қаражатты игерудiң және заттай түрдегi жұмыстарды орындаудың жоспарлы және нақты көлемдерi туралы мәлiметтердi растайтын құжаттардың көшiрмелерiнен тұрады. Қосымшаларға мыналар:
жобаны iске асырудың басталуы туралы куәлендiретiн құжаттардың көшiрмелерi;
мердiгердi, жеткiзушiнi немесе консультантты таңдауға арналған тендерлердің барысы және нәтижелерi туралы хаттамалардың көшiрмелерi және Қазақстан Республикасы заңнамасының және тиiстi донордың сатып алу рәсiмiне талаптарының сақталуы туралы өзге де мәлiметтер, мердiгерлiк ұйым (жеткiзушi, консультант), субмердiгерлер (тартылған мамандар, жергiлiктi қызметшiлер)
туралы мәлiметтер;
жоба жөнiндегi шешiмдердi көрсететiн құжаттардың көшiрмелерi;
жұмыстардың аяқталуы туралы куәлендiретiн құрылыс объектiлерiн қабылдау-өткiзу кесiмдерiнiң және өзге де құжаттардың көшiрмелерi енедi.
14. Атқарушы агенттiктер Экономика министрлiгiне мынадай мерзiмдерде:
Жоспар-кесте - жыл сайын 25 қаңтардан кешiктiрiлмей (қажет болған жағдайда жобаның ағымдағы жылда iске асырылу нәтижелерi бойынша нақтыланған Жоспар-кестесi келесi жылға арналған бюджеттiк бағдарламаның жобасын Бюджеттiк комиссияға жiберудiң алдында қайта енгiзiледi);
жұмыстардың орындалуы туралы есеп, Жұмыстардың орындалуы туралы есепке түсiндiрме жазба және қосымшалар - есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10- күнiнен кешiктiрмей тоқсан сайын есеп бередi.
15. Атқарушы агенттiк толық емес немесе кереғар ақпарат берген жағдайда Экономика министрлiгi атқарушы агенттiктен оны берудiң мерзiмiн тағайындай отырып, қосымша ақпарат сұратуға құқылы.
4-тарау. Ақпарат беру бойынша жұмысты ұйымдастыру және оның дұрыстығы үшiн жауапкершiлiк
16. Атқарушы агенттiк жобаны iске асырудың жауапты құрылымдық бөлiмшесiн, тобын немесе жоба бойынша ақпарат әзiрлеуге өкiлеттi өзге органын тағайындайды. Атқарушы агенттiктің басшысы ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшiн жауапты тұлға болып табылады.
17. Экономика министрлiгi тексерушi адамдарды жобаның iске асырылу орнына жiбере отырып, ақпараттың толықтығы мен дұрыстығын тексеруге құқылы. Бұл ретте атқарушы агенттiк және оның уәкiлеттi органы тексерушi адамдарға жәрдем көрсетуге және олардың жоба жөнiндегi техникалық, бухгалтерлiк және өзге де құжаттамаға қол жеткiзуiн қамтамасыз етуге мiндеттi.
Тексерiс аяқталысымен Экономика министрлiгi есеп әзiрлейдi, оның көшiрмесi атқарушы агенттiкке жiберiледi.
18. Атқарушы агенттiк уақытылы және толық ақпарат беруден жалтарған жағдайда Экономика министрлiгi ереженiң 2-тарауында көрсетiлген тәртiппен, Ереженiң талаптарына сәйкес жобаны қаржыландыруды тоқтату және МИБ-тен алып тастау туралы мәселе қоюға құқылы.
1-қосымша
Жоспарлаудың жыл сайынғы нысаны ЖК N Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасының құрамына енгізілген жобаны әзірлеудің және іске асырудың жоспар кестесі (жобаның атауы)
Атқарушы агенттік: ________________ (атауы) Жоспарланатын жыл: 200 __ N ! Жобаның құрамдас ! Заттай ! Қаржыландырудың, оның ішінде р/с! бөлігінің атауы ! көрсеткіштің !-------------------------------- !------------------! өлшем ! жоба ! жылдар бойынша ! Шаралар (жұмыс ! бірлігі ! бойынша !---------------------- ! түрлері) ! ! барлығы ! Жосп. жыл ! Жылғы ! ! ! ! басталғанға ! небәрі ! ! ! ! дейін (факт)!
Барлық қаржыландыру ! ! !
таблицаның жалғасы
Қаржыландырудың, оның ішінде орындалу көлемі Жоспарланатын жылға (жоспар)
Оның ішінде тоқсан бойынша ! болжам І ! ІІ ! ІІІ ! ІҮ ! Жосп. ! Жосп. ! Кейінгі ! ! ! ! кейін 1-і ! кейін 2-і ! жылдарға ! ! ! ! жылға ! жылға !
Ескертпе:
1. Қалыптылығы: алымында - заттай көрсеткіш, бөлімінде - ___ мың (МИБ сәйкес, теңге және АҚШ доллары).
2. Жоспар-кесте атқарушы агенттік басшысының қолымен жыл сайын 25 қаңтардан кешіктірілмей Экономика министрлігіне беріледі.
2-қосымша
Есептеменің тоқсандық нысаны ОЖЕ N Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасының құрамына енгізілген жоба бойынша заттай түріндегі жұмыстардың орындалуы туралы есеп Атқарушы агенттік: ___________ (атауы) Есепті кезең: __тоқс. 200__ж.
N ! Жобаның құрамдас ! Заттай алғандағы ! Заттай көрсеткіш ! бөлігінің атауы ! жұмыс түрлері ! түріндегі өлшем бірлігі Барлық қаржыландыру Заттай алғандағы жұмыстардың ! Есепті тоқсандағы игеру орындалу көлемі ! көлемі, ___________ мың
-------------------------------------------! (теңге немесе АҚШ жыл басынан ! оның ішінде есепті ! долларымен)
! тоқсанда !
жоспар ! факт ! жоспар ! факт ! жоспар ! факт Барлық қаржыландыру ! !
Ескертпе: Валюта атауы МИБ-на сәйкес көрсетіледі.

На русском языке:
Қазақстан Республикасының Үкіметі Постановление Правительства Правительство Республики Казахстан (Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)
Республики Казахстан от 5 июня (Премьер-Министр РК)
2000 года N 848
Об утверждении Правил осуществления мониторинга реализации проектов, включенных в Программу государственных инвестиций В целях повышения эффективности использования правительственных и привлеченных Правительством, в том числе под правительственные гарантии финансовых средств при реализации Программы государственных инвестиций Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга реализации проектов, включенных в Программу государственных инвестиций.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Казахстан.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утверждены постановлением Правительства от 5 июня 2000 года N 848 Правила осуществления мониторинга реализации проектов, включенных в программу государственных инвестиций
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила осуществления мониторинга реализации проектов, включенных в Программу государственных инвестиций (далее - Правила), устанавливают порядок взаимодействия органов, участвующих в реализации Программы государственных инвестиций Республики Казахстан (далее - ПГИ), при осуществлении мониторинга реализации проектов, включенных в ПГИ, содержание, форму и сроки предоставления информации о ходе реализации ПГИ.
2. Целью осуществления мониторинга реализации проектов, включенных в ПГИ, является повышение эффективности использования правительственных и привлеченных Правительством, в том числе под правительственные гарантии, финансовых средств при реализации инвестиционных проектов и проектов институционального развития, включенных в состав ПГИ (далее - проекты, включенные в ПГИ), на основе достоверной информации для принятия решений.
3. Правила обязательны для применения центральными и местными исполнительными органами, осуществляющими подготовку и реализацию проектов, включенных в ПГИ, и заемщиками по проектам, реализуемым за счет негосударственных займов под государственные гарантии (далее - исполнительные агентства).
Глава 2. Порядок предоставления и использования информации о реализации проектов, включенных в ПГИ
4. Мониторинг реализации ПГИ предусматривает сбор, обработку и оформление исполнительными агентствами информации о ходе и результатах подготовки и реализации проектов, включенных в ПГИ, и предоставление ее Министерству экономики Республики Казахстан (далее - Министерство экономики) в объеме и в сроки, указанные в главе 3 Правил.
5. Министерство экономики анализирует предоставленную информацию и ежеквартально составляет сводный отчет. Годовой отчет используется при подготовке раздела аналитической части ПГИ, касающегося анализа исполнения ПГИ за предыдущий период.
6. По результатам мониторинга Министерство экономики готовит предложения для Комиссии по формированию ПГИ относительно объемов финансирования проектов, включенных в ПГИ, на очередной год. В обоснованных случаях Министерство экономики готовит предложения об изменении объемов финансирования в текущем году. Результаты мониторинга используются также при анализе новых проектов, заявляемых в состав ПГИ.
Глава 3. Формы отчетности, содержание информации, периодичность и сроки ее предоставления
7. Осуществление мониторинга реализации ПГИ предусматривает регулярное предоставление исполнительными агентствами Министерству экономики следующих документов:
план-график подготовки и реализации проекта, включенного в состав ПГИ (далее - План-график);
отчет о выполнении работ в натуральном выражении по проекту, включенному в состав ПГИ (далее - Отчет о выполнении работ);
пояснительная записка к Отчету о выполнении работ;
приложения к Отчету о выполнении работ.
8. План-график является документом, определяющим отчетные показатели по каждому проекту. План-график содержит утвержденные в установленном порядке плановые объемы выполнения и финансирования по всему проекту, по его компонентам и по мероприятиям (видам работ) для каждого компонента. При этом объемы выполнения и финансирования на планируемый год согласуются с соответствующей бюджетной программой утвержденного республиканского бюджета и имеют поквартальную разбивку, а объемы на первый год после планируемого являются основой для обоснования бюджетной программы проекта республиканского бюджета на этот год. В плане-графике отражаются также фактические объемы на период до начала планируемого года и прогнозные объемы на второй год после планируемого и на последующие годы.
9. Форма Плана-графика дана в приложении 1. Плановые объемы выполнения и финансирования мероприятий (видов работ) по компонентам проекта, включенного в ПГИ, заносятся в таблицу в виде дроби, числителем которой является натуральный показатель в соответствующих единицах измерения, а в знаменателе - сумма финансирования в валюте, указанной исполнительным агентством в соответствии с ПГИ. Под натуральным показателем понимаются физические величины (длина, объем, масса, количество и т.п.), разработанные документы (проектно-сметная, тендерная документация, отчет, заключение и т.п.) или осуществленные действия (консультация, семинар, командировка, закупки, надзор, утверждение документа и т.п.).
10. Для проектов, начало реализации которых запланировано на первый или второй годы после планируемого, План-график содержит мероприятия по подготовке проекта (разработка и рассмотрение технико-экономического обоснования, соглашения о займе или гранте и других документов и т.п.), которые осуществляются до начала финансирования. Период реализации таких мероприятий указывается затемнением соответствующих клеток таблицы, без указания натурального показателя и суммы финансирования.
11. Форма Отчета о выполнении работ дана в приложении 2. Отчет о выполнении работ содержит информацию о плановых и фактических объемах освоения финансовых средств и выполнения работ в натуральном выражении по проекту, включенному в ПГИ, за отчетный квартал. При этом плановые показатели Отчета о выполнении работ соответствуют показателям Плана- графика.
12. Пояснительная записка к Отчету о выполнении работ по проекту, включенному в ПГИ, составляется в произвольной форме. Пояснительная записка содержит следующие сведения:
общие данные о проекте: отраслевой сектор, наименование проекта, его местонахождение и проектная мощность (ожидаемые результаты), исполнительное агентство, период реализации, сметная (общая) стоимость, источники финансирования (доноры);
сведения о заключении кредитного соглашения, соглашения о предоставлении гранта, предоставлении государственной гарантии и иные сведения о начале реализации проекта, указания на бюджетную программу, в соответствии с которой осуществляется финансирование проекта из республиканского бюджета;
информация о ходе финансирования и освоения выделенных средств, о проблемах, возникших при реализации проекта, и путях их разрешения, об экономии или причинах перерасхода запланированных средств на реализацию;
описание действий органов, участвующих в реализации проекта, включая действия исполнительного агентства;
сведения о создании рабочих мест и объемах работ, выполняемых казахстанскими предприятиями в период реализации, включая поставки оборудования и материалов, и уплаченных налогах;
сведения об импортируемых товарах (оборудовании) и услугах, уплаченных налогах и таможенных платежах;
сведения о товарах, ввозимых в Республику Казахстан в рамках оказания технического содействия, в отношение которых действующее законодательство Республики Казахстан предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, других налогов и обложения таможенными платежами;
для завершенных проектов (этапов, компонентов) - сведения о достижении поставленных целей и запланированных результатов (проектной мощности), о соответствии фактических сроков реализации и объемов финансирования запланированным, уточненные сведения о будущих текущих затратах и источниках их финансирования.
13. Приложения к Отчету о выполнении работ по проекту, включенному в ПГИ, содержат копии документов, подтверждающих сведения о плановых и фактических объемах освоения финансовых средств и выполнения работ в натуральном выражении за отчетный квартал. Приложения включают:
копии документов, свидетельствующих о начале реализации проекта;
копии протоколов о ходе и результатах тендеров на выбор подрядчика, поставщика или консультанта и иные сведения о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан и соответствующего донора к процедуре закупок, сведения о подрядной организации (поставщике, консультанте), субподрядчиках (привлеченных специалистах, местном персонале);
копии документов, отражающих решения по проекту;
копии актов приемки-сдачи объектов строительства и иных документов, свидетельствующих о завершении работ.
14. Отчетность предоставляется исполнительными агентствами Министерству экономики в следующие сроки:
План-график - ежегодно не позднее 25 января (при необходимости План- график, уточненный по результатам реализации проекта в текущем году, вносится повторно перед направлением в Бюджетную комиссию проекта бюджетной программы на следующий год);
Отчет о выполнении работ, пояснительная записка и приложения к Отчету о выполнении работ - ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
15. В случае предоставления исполнительным агентством неполной или противоречивой информации Министерство экономики вправе запросить у исполнительного агентства дополнительную информацию с назначением срока ее предоставления.
Глава 4. Организация работы по предоставлению информации и ответственность за ее достоверность
16. Исполнительное агентство назначает ответственное структурное подразделение, группу реализации проекта или иной орган, уполномоченный на подготовку информации по проекту. Лицом, ответственным за полноту и достоверность информации, является руководитель исполнительного агентства.
17. Министерство экономики вправе проверять полноту и достоверность информации с выездом проверяющих лиц на место реализации проекта. При этом исполнительное агентство и его уполномоченный орган обязаны оказывать содействие проверяющим лицам и обеспечить их доступ к технической, бухгалтерской и иной документации по проекту. По завершении проверки Министерство экономики готовит отчет, копия которого направляется исполнительному агентству.
18. В случае уклонения исполнительного агентства от своевременного и полного предоставления информации в соответствии с требованиями Правил Министерство экономики вправе поставить вопрос о приостановлении финансирования и исключении проекта из ПГИ в порядке, указанном в главе 2 Правил.
Приложение 1
Ежегодная форма планирования N ПГ План-график подготовки и реализации проекта, включенного в состав Программы государственных инвестиций (наименование проекта)
Исполнительное агентство:______________ Планируемый год:200__ .
(наименование)
N ! Наименование ! Единица ! Объем выполнения/ п/п! компонента проекта ! измерения ! финансирования !--------------------!натурального !------------------------------- ! Мероприятия !показателя !всего по! в том числе по годам ! (виды работ) ! !проекту !---------------------- ! ! ! !до начала ! на ! ! ! !планируемого!--------- ! ! ! !года (факт) ! всего ! ! ! ! ! на год Всего финансирование Объем выполнения/финансирования в том числе по годам планируемый год (план) ! прогноз в т.ч. по кварталам ! на 1-й год ! на 2-й год ! на
-------------------------------! после ! после !последующие I ! II ! III ! IV ! планиров. ! планиров. ! годы Примечания:
1. Размерность: в числителе - натуральный показатель, в знаменателе - тыс.
____ (тенге и долл. США, в соответствии с ПГИ).
2. План-график предоставляется в Министерство экономики ежегодно не позднее 25 января за подписью руководителя исполнительного агентства.
Приложение 2
Ежеквартальная форма отчетности N ОВР Отчет о выполнении работ в натуральном выражении по проекту, включенному в состав Программы государственных инвестиций Исполнительное агентство: ______________ Отчетный период:___кв.200__г.
N ! Наименование ! Виды работ в ! Единица измерения п/п ! компонента проекта ! натуральном ! натурального ! ! выражении ! показателя Объем выполнения работ в натуральном ! Объем освоения за выражении ! отчетный квартал,
---------------------------------------------!тыс.___________________ с начало года ! в т.ч. за отчетный ! (тенге или долл.США)
! квартал !
план ! факт ! план ! факт ! план ! факт Всего финансирование ! !
Примечание. Наименование валюты указывается в соответствии с ПГИ.