A fost  remarcată însă o creștere semnificativă față de începutul anului, când progresul fizic al lucrărilor era de 4%.  Reprezentanții Ministerului Transporturilor și cei ai CNAIR S.A i-au cerut  Antreprenorului  să prezinte un raport de recuperare a întârzierilor și i-au transmis că sunt programate vizite săptămânale în acest șantier, pentru monitorizarea progresului fizic real al lucrărilor.