كالفين كوليدج
أستأجر أهدن (Uhden) مقاولين لبناء خط سكة حديد بطول 25 ميلاً مما يسمح لإضاءة مدينة سياتل بالتحكم في الوصول للمنطقة. وبعد أن وصل خط السكة الحديد إلى الموقع فوق نيوهالم، تم حفر نفق بطول ميلين بين السد ومحطة توليد الكهرباء. كثيراً ما يتأخر العمل بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية والانهيارات الجيلدية. تأخر الجدول الزمني أكثر بسبب مغادرة العمال للبحث عن الذهب ومشاكل العمل وحرائق الغابات ونقص الكهرباء. وعلى الرغم من أن روس (مشرف المشروع) قد قدر أن عملية نهر سكاجيت ستوفر الكهرباء لمدينة سياتل بحلول عام 1921م إلا أن هذه التأخيرات المختلفة دفعت التاريخ إلى عام 1924م. وبدأ الرئيس كالفين كوليدج مولدات سد جورج رسمياً في 17 سبتمبر1924م.