Sha Tin to Central Link
隨著九廣鐵路於2002年得到沙田至中環綫的發展權，便於2004年重提使用沙田至中環綫過海段改為以九廣東鐵（今東鐵綫）過海的計劃。根據2008年沙中綫的最新建議，香港政府將會興建第四條過海鐵路，並租予港鐵公司營運，以接駁現時的紅磡站以及港島北岸。屆時東鐵綫南行列車會在駛經紅磡站後，會途經建於灣仔北地底的會展站，最後和現有的金鐘站交匯。行政長官會同行政會議於2012年3月27日批准進行沙田至中環綫鐵路項目，項目於同年6月22日啟動工程。惟先後受2018年沙中綫偷工減料醜聞；2019年11月反對逃犯條例修訂草案運動的大三罷行動中，本綫大學站附近的設施受嚴重破壞影響，新信號系統更新工程有阻延影響；後又受2020年1月底起2019冠狀病毒病疫情影響物料到港時間的不同因素影響，加上更換新列車計劃均推遲，沙田至中環綫過海段（即紅磡至金鐘段）預計延至2022年第一季通車。目前，東鐵綫延伸部分除會展站外已達致「軌通」的目標，並正安裝各式機電裝置。