text: udfoerelse, med tilkoerselsveje og adgang til byggepladsen, med indkvarteringsmuligheder og andre fornoedenheder samt i almindelighed at have skaffet sig alle noedvendige oplysninger om risici, uforudsete udgifter og andre omstaendigheder af betydning for hans tilbud.20.2.Entreprenoeren formodes inden tilbuddets indgivelse at have sikret sig, at tilbuddet og de satser og priser, der er anfoert i maengde- og prisspecifikationen, er korrekte og udtoemmende, idet denne specifikation, medmindre andet maatte foelge af kontrakten, skal omfatte alle entreprenoerens forpligtelser i henhold til kontrakten.20.3.Da entreprenoeren formodes at have fastsat sine priser paa grundlag af egne beregninger, transaktioner og overslag, skal han vederlagsfrit udfoere arbejde, som er opfoert under en post i hans tilbud, men for hvilket han hverken har angivet enhedspris eller et fast beloeb. Artikel 21Saerlige risici21.1.Hvis entreprenoeren under arbejdets udfoerelse stoeder paa kunstige hindringer eller fysiske forhold, som ikke med rimelighed kunne have vaeret forudset af en erfaren entreprenoer, og finder han, at dette vil foraarsage yderligere udgifter og/eller en forlaengelse af fristen for kontraktens udfoerelse, underretter han projektlederen i henhold til artikel 35 eller 55. Entreprenoeren skal i underretningen beskrive de fysiske forhold og/eller kunstige hindringer, han er stoedt paa, og i enkeltheder redegoere for deres forventede virkning, de paataenkte eller trufne foranstaltninger samt varigheden af den forventede forsinkelse af eller indflydelse paa arbejdets udfoerelse.21.2.Efter at have modtaget underretningen kan projektlederen bl.a.a)kraeve, at entreprenoeren fremlaegger et overslag over udgifterne til de foranstaltninger, som han traeffer eller agter at traeffeb)godkende de i artikel 21.2 a naevnte foranstaltninger med eller uden aendringerc)give skriftlig instruktion om, hvilke foranstaltninger der skal traeffes med hensyn til de paagaeldende fysiske forhold eller kunstige hindringerd) beordre aendring, suspension eller ophaevelse af kontrakten.21.3.For saa vidt projektlederen finder, at alle eller nogle af de paagaeldende kunstige hindringer eller fysiske forhold ikke med rimelighed kunne have vaeret forudset af en erfaren entreprenoer, skal projektlederen:a)ved fastsaettelsen af den forlaengelse af udfoerelsesperioden, som entreprenoeren kan goere krav paa i henhold til artikel 35, tage hensyn til alle forsinkelser, som naevnte forhold eller hindringer har paafoert entreprenoeren, og/ellerb)i tilfaelde af kunstige hindringer eller fysiske forhold, der ikke er vejrmaessigt betingede, fastsaette yderligere betalinger til entreprenoeren i henhold til artikel 55.21.4.Vejrforhold giver ikke entreprenoeren ret til at goere krav gaeldende i henhold til artikel 55.21.5.Finder projektlederen, at alle eller nogle af de fysiske forhold eller kunstige hindringer med rimelighed kunne have vaeret forudset af en erfaren entreprenoer, underretter han entreprenoeren herom snarest muligt. Artikel 22Beskyttelse af byggepladserne22.1.Entreprenoeren kan forbyde enhver, som ikke er beskaeftiget med kontraktens udfoerelse, adgang til byggepladsen, med undtagelse af personer, som har tilladelse fra projektlederen.22.2.Entreprenoeren har pligt til at soerge for opsyn med byggepladserne, saa laenge arbejdet varer, og til saavel i sit personales som i den kontraherende myndigheds repraesentanters og tredjemands interesse paa eget ansvar at traeffe de noedvendige foranstaltninger til at forebygge enhver skade eller ulykke, der kan opstaa som foelge af arbejdets udfoerelse.22.3.Entreprenoeren traeffer paa eget ansvar og egen bekostning alle strengt noedvendige foranstaltninger til at beskytte, bevare og vedligeholde eksisterende bygninger og anlaeg. Han har pligt til paa egen


text: bekostning at levere og vedligeholde alle anordninger til belysning, beskyttelse, indhegning og bevogtning, som maatte vaere noedvendige for, at arbejdet kan udfoeres tilfredsstillende, eller som projektlederen med rimelighed kan kraeve.22.4.Hvis det under udfoerelsen af kontrakten er noedvendigt at traeffe hasteforanstaltninger for at undgaa en risiko for ulykke eller skade eller af hensyn til sikkerheden efter en ulykke eller en skade, skal projektlederen ved en meddelelse opfordre entreprenoeren til at foretagedet fornoedne. Hvis entreprenoeren ikke kan eller ikke vil traeffe de fornoedne foranstaltninger, lader projektlederen arbejdet udfoere for entreprenoerens regning, for saa vidt denne kan drages til ansvar. Artikel 23Beskyttelse af naboejendomme23.1.Entreprenoeren traeffer paa eget ansvar og for egen regning alle sikkerhedsforanstaltninger, som ifoelge god byggeskik og de foreliggende omstaendigheder er paakraevet for at beskytte naboejendomme og for at undgaa usaedvanlige forstyrrelser for disse.23.2.Entreprenoeren holder den kontraherende myndighed skadesloes for de oekonomiske foelger af eventuelle klager fra beboere af naboejendomme, for saa vidt entreprenoeren kan drages til ansvar herfor, og for saa vidt de skader, der er paafoert naboejendomme, ikke er en foelge af risici, som den kontraherende myndighed eller projektlederen har foranlediget ved projekteringen eller opfoerelsen af anlaegget. Artikel 24Faerdselshindringer24.1.Entreprenoeren soerger for, at arbejder og installationer ikke er til skade for eller hindrer trafikken paa veje, jernbaner og vandveje, i lufthavne osv. paa andre maader end de ifoelge de saerlige betingelser tilladte. Han skal isaer vaelge befordringsveje og koeretoejer under hensyntagen til foreskrevne vaegtbegraensninger.24.2.Entreprenoeren afholder udgifterne til saadanne saerlige foranstaltninger til beskyttelse eller forstaerkning af veje, spor eller broer, som han finder noedvendige, eller som er specificerede i de saerlige betingelser, eller som den kontraherende myndighed kraever, uanset om denne udfoerer dem selv. Entreprenoeren skal underrette projektlederen om de eventuelle saerlige foranstaltninger, han agter at ivaerksaette, inden han traeffer dem. Entreprenoeren afholder udgifterne til reparation af skader paa veje, spor eller broer foraarsaget af transport af materialer, anlaeg eller udstyr. Artikel 25Kabler og roerledninger25.1.Hvis entreprenoeren under arbejdets udfoerelse stoeder paa afmaerkninger, der angiver underjordiske kabler,roerledninger eller installationer, skal han soerge for, at disse afmaerkninger forbliver paa deres plads eller bringes tilbage paa deres plads, hvis udfoerelsen af arbejdet har gjort det noedvendigt midlertidigt af fjerne dem. Saadanne foranstaltninger kraever tilladelse fra projektlederen.25.2.Entreprenoeren er ansvarlig for bevarelse, flytning og eventuel tilbagelaegning af kabler, roerledninger og installationer, som den kontraherende myndighed har angivet i kontraktdokumenterne, og skal daekke udgifterne hertil.25.3.Naar tilstedevaerelsen af kabler, roerledninger og installationer ikke er angivet i kontrakten, men viser sig ved afmaerkninger og markeringer, har entreprenoeren en generel pligt til at udvise forsigtighed og samme pligt til bevarelse, flytning og tilbagelaegning som anfoert ovenfor. I saa fald godtgoer den kontraherende myndighed ham de med dette arbejde forbundne omkostninger, i det omfang arbejdet er paakraevet for kontraktens udfoerelse.25.4.Pligten til flytning og tilbagelaegning af kabler, roerledninger og installationer samt de dermed forbundne omkostninger paahviler dog ikke entreprenoeren, hvis den kontraherende myndighed beslutter selv at paatage sig denne pligt og disse omkostninger. Det samme gaelder, hvis forpligtelsen og de dermed forbundne omkostninger paahviler en anden saerlig tjenestegren eller ansat.25.5.Er der risiko

type: contracts

jurisdiction: EU


text: for, at udfoerelsen af et arbejde paa byggepladsen kan virke forstyrrende eller forvolde skade paa en offentlig servicefunktion, skal entreprenoeren straks underrette projektlederen herom skriftligt, saaledes at der i tide kan traeffes passende foranstaltninger med henblik paa en normal fortsaettelse af arbejdet. Artikel 26Afsaetning26.1.Entreprenoeren er ansvarlig fora) at bygvaerket afsaettes noejagtigt i forhold til de oprindelige afmaerkninger, linjer og referenceniveauer, som projektlederen har opgivetb)at alle dele af bygvaerket er korrekt placeret, nivelleret, dimensioneret og afrettet, ogc)at instrumenter, redskaber og arbejdskraft, som er noedvendige til udfoerelsen af ovennaevnte opgaver, staar til raadighed.26.2.Viser der sig paa et hvilket som helst tidspunkt under arbejdets udfoerelse fejl i placeringen, nivelleringen, dimensioneringen eller afretningen af nogen del af bygvaerket, retter entreprenoeren paa projektlederensforlangende for egen regning fejlene til dennes tilfredshed, medmindre fejlene skyldes, at projektlederen har givet ukorrekte oplysninger, i hvilket tilfaelde den kontraherende myndighed haefter for rettelserne.26.3.Projektlederens kontrol af afsaetningen eller af linjer og niveauer fritager ikke paa nogen maade entreprenoeren for hans ansvar for noejagtigheden heraf, og entreprenoeren skal omhyggeligt beskytte og bevare alle afmaerkninger, maaleskinner, paele og andet afmaerkningsmateriel, som er anvendt. Artikel 27Nedrivningsmaterialer27.1.Hvis kontrakten omfatter nedrivning, er de herved indvundne materialer og genstande, medmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser og/eller loven i den kontraherende myndigheds stat, og med forbehold af artikel 28 entreprenoerens ejendom.27.2.Er det imidlertid i de saerlige betingelser fastsat, at den kontraherende myndighed bliver ejer af materialer eller af alle eller nogle af de genstande, som hidroerer fra nedrivningsarbejdet, traeffer entreprenoeren alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at disse bevares. Han haefter for oedelaeggelse eller beskadigelse af saadanne materialer og genstande, som han eller hans ansatte maatte foraarsage.27.3.Forbeholder den kontraherende myndighed sig ejendomsretten til materialer og genstande, skal, uanset til hvilket formaal han taenker sig disse anvendt, alle omkostninger i forbindelse med transport og opbevaring, herunder oplagring, paa det af projektlederen anviste sted inden for en afstand paa hoejst 100 meter afholdes af entreprenoeren.27.4.Medmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser, fjerner entreprenoeren for egen regning, efterhaanden som arbejdet skrider frem, de fra nedrivningen stammende materialer, murbrokker og rester fra byggepladsen. Artikel 28Fund28.1.Fund af enhver interesse, der goeres i forbindelse med udgravning eller nedrivningsarbejde, meddeles straks projektlederen. Projektlederen tager stilling til, hvordan saadanne fund skal behandles under hensyntagen til loven i den kontraherende myndigheds stat.28.2.Den kontraherende myndighed forbeholder sig ejendomsretten til materialer, som under udgravning ellernedrivning findes paa arealer, der tilhoerer ham, idet dog entreprenoeren har krav paa godtgoerelse for en eventuel saerlig indsats.28.3.Kulturgenstande, antikviteter og naturhistoriske, numismatiske eller andre genstande af videnskabelig interesse samt sjaeldne genstande eller genstande af aedelmetal, som findes under udgravning eller nedrivning, er den kontraherende myndigheds ejendom.28.4.I tilfaelde af uenighed er det den kontraherende myndighed alene, der afgoer, om de i stk. 1 og 3 specificerede forhold foreligger. Artikel 29Midlertidige anlaeg29.1.Entreprenoeren skal for egen regning opfoere alle midlertidige anlaeg, der er noedvendige for arbejdets udfoerelse. Han forelaegger projektlederen tegningerne til de midlertidige anlaeg, som han vil benytte sig af, saasom fangdaemninger, stilladser, buestilladser, forskallinger osv. Han skal tage hensyn til de bemaerkninger,


text: der fremsaettes af projektlederen og paatage sig ansvaret for disse tegninger.29.2.Hvis der ifoelge de saerlige betingelser skal udformes saerlige midlertidige anlaeg, som den kontraherende myndighed skal vaere ansvarlig for, overlader projektlederen inden for en rimelig frist entreprenoeren de noedvendige tegninger, saaledes at han kan opfoere disse midlertidige anlaeg i overensstemmelse med byggeplanen. I saa fald er den kontraherende myndighed eneansvarlig for sikkerheden og hensigtsmaessigheden af deres udformning. Entreprenoeren er dog ansvarlig for, at anlaeggene opfoeres efter forskrifterne. Artikel 30JordbundsundersoegelserPaa de i de saerlige betingelser fastsatte vilkaar stiller entreprenoeren det noedvendige personale og materiel til projektlederens raadighed med henblik paa udfoerelse af alle jordbundsundersoegelser, som denne ud fra et rimeligt skoen finder noedvendige. For dette arbejde godtgoeres entreprenoeren de faktiske omkostninger til arbejdskraft og materiel, der er stillet til raadighed, hvis ikke dette foelger af kontrakten. Artikel 31Overlappende kontrakter31.1.I det omfang projektlederen kraever det, giver entreprenoeren andre entreprenoerer, som den kontraherende myndighed beskaeftiger, og deres arbejdsstyrke, den kontraherende myndigheds egen arbejdsstyrke og personer, der arbejder for enhver anden offentlig myndighed paa eller naer byggepladsen, al rimelig adgang til at udfoere arbejde, som ikke er omfattet af kontrakten, eller til at udfoere arbejde under kontrakter, som den kontraherende myndighed maatte indgaa i forbindelse med eller i tilslutning til arbejdet.31.2.Hvis entreprenoeren paa skriftlig anmodning fra projektlederen stiller veje eller tilkoerselsfaciliteter, for hvis vedligeholdelse han er ansvarlig, til raadighed for en anden entreprenoer eller for en offentlig myndighed eller for den kontraherende myndighed, eller tillader disse at benytte entreprenoerens midlertidige arbejder, stilladser eller andet anlaegsudstyr paa byggepladsen, eller praesterer nogen anden form for tjenesteydelse, der ikke var aftalt i kontrakten, skal den kontraherende myndighed for en saadan brug eller saadanne tjenesteydelser betale entreprenoeren et beloeb og/eller indroemme en forlaengelse, som projektlederen finder rimelig.31.3.Entreprenoeren kan ikke i medfoer af artikel 31 fritages for nogen af sine kontraktlige forpligtelser og kan ikke goere andre krav gaeldende end dem, der er omhandlet i artikel 31.2. Artikel 32Patenter og licenserMedmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser, sikrer entreprenoeren den kontraherende myndighed og projektlederen mod ethvert krav som foelge af saadan brug af patenter, licenser, tegninger, modeller og varemaerker, som er naevnt i kontrakten, bortset fra tilfaelde hvor en kraenkelse skyldes, at en af den kontraherende myndighed og projektlederen tilvejebragt udformning eller specifikation har vaeret lagt til grund.PAABEGYNDELSE OG FORSINKELSER Artikel 33Paabegyndelsesordrer33.1.Den kontraherende myndighed fastsaetter datoen for paabegyndelse af kontraktens udfoerelse og underretter entreprenoeren herom enten i meddelelsen om tildeling af kontrakten, eller i en administrativ ordre udfaerdiget af projektlederen.33.2.Paabegyndelse af kontraktens udfoerelse maa ikke ske senere end 180 dage efter meddelelsen om tildeling af kontrakten, medmindre parterne har aftalt andet.Artikel 34Frist for udfoerelsenFristen for udfoerelsen loeber fra den dato, der fastsaettes i henhold til artikel 33, stk. 1, og er den i kontrakten fastsatte, dog med forbehold af forlaengelser af fristen, der kan indroemmes i henhold til artikel 35. Artikel 35Forlaengelse af fristen for udfoerelse35.1.Entreprenoeren kan anmode om en forlaengelse af fristen for udfoerelse, hvis han er eller vil blive forsinket i kontraktens udfoerelse af foelgende aarsager:a)


text: usaedvanlige vejrforhold i den kontraherende myndigheds statb)fysiske hindringer eller forhold, som en erfaren entreprenoer ikke med rimelighed kunne have forudsetc)administrative ordrer, der beroerer afslutningstidspunktet, bortset fra saadanne, som skyldes forsoemmelse fra entreprenoerens sided)den kontraherende myndigheds manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til kontraktene)midlertidig afbrydelse af arbejdet, som ikke skyldes forsoemmelse fra entreprenoeres sidef)force majeureg)andre aarsager, som anfoert i naervaerende almindelige betingelser, der ikke skyldes forsoemmelse fra entreprenoerens side.35.2.Entreprenoeren skal senest 30 dage efter, at han er blevet klar over, at der kan indtraede en forsinkelse, meddele projektlederen, at han agter at fremsaette en saadan anmodning om forlaengelse af fristen for udfoerelse, som han anser sig for berettiget til, og skal saa hurtigt herefter, som det efter omstaendighederne er rimeligt, forelaegge projektlederen en fuldstaendig og detaljeret redegoerelse for denne anmodning, saaledes at den kan blive undersoegt i tide.35.3.Projektlederen skal, efter at have hoert den kontraherende myndighed og om noedvendigt entreprenoeren, skriftligt indroemme en saadan forlaengelse af fristen for udfoerelsen, som skoennes berettiget, enten med virkning for fremtiden eller med tilbagevirkende kraft, eller skal meddele entreprenoeren, at han ikke kan goere krav paa nogen forlaengelse. Artikel 36Forsinkelser i udfoerelsen36.1.Faerdiggoer entreprenoeren ikke arbejdet inden for den (de) frist(er), der er fastsat i de saerlige betingelser elleri kontrakten, har den kontraherende myndighed uden formelt varsel og med forbehold af andre retsmidler i henhold til kontrakten krav paa erlaeggelse af bod for hver dag eller del af en dag, der gaar mellem udloebet af den for udfoerelsen fastsatte frist eller den forlaengede frist for udfoerelse i henhold til artikel 35 og den dato, paa hvilken arbejdet faktisk afsluttes, efter den sats og op til det maksimumsbeloeb, der er fastsat i de saerlige betingelser. Hvis arbejdet er delvis overtaget i henhold til artikel 59, kan den bod, der er fastsat i de saerlige betingelser, nedsaettes i forhold til den overtagne dels vaerdi af hele arbejdet.36.2.Har den kontraherende myndighed opnaaet ret til det maksimale beloeb i henhold til artikel 36.1, kan han efter underretning af entreprenoerena)inddrage garantien for kontraktens udfoerelse, og/ellerb)ophaeve kontraktenc)indgaa en kontrakt med tredjemand for entreprenoerens regning om tilvejebringelse af den manglende del af arbejdet. Artikel 37AEndringer37.1.Projektlederen kan beordre saadanne aendringer i en hvilken som helst del af arbejdet, som er noedvendige for fuldfoerelsen af dette. Saadanne aendringerkan omfatte tilfoejelser, udeladelser, erstatninger, aendringer i kvalitet, kvantitet, form, karakter, art, position, dimension, niveau eller linje samt aendringer i den angivne raekkefoelge, metode eller tidsplan for arbejdets udfoerelse. Ingen aendring maa goere kontrakten ugyldig, men eventuelle foelger af alle saadanne aendringer skal vurderes i henhold til artikel 37.5 og 37.7.37.2.AEndringer kan kun ske paa grundlag af en administrativ ordre, dog saaledes ata) projektlederen, hvis han af den ene eller den anden grund finder det noedvendigt at afgive en ordre mundtligt, snarest muligt derefter skal bekraefte ordren ved en administrativ ordreb)det, hvis entreprenoeren skriftligt bekraefter en mundlig ordre, der er afgivet i henhold til artikel 37.2, litra a), og projektlederen ikke straks afviser bekraeftelsen skriftligt, antages, at der er afgivet en administrativ ordre om aendringen, medmindre andet


text: er bestemt i de saerlige betingelserc)der ikke kraeves en administrativ ordre for aendringer i tilfaelde af foroegelse af eller en reduktion i maengden af arbejdet, naar en saadan foroegelse eller reduktion skyldes, at maengden er stoerre eller mindre end de maengder, der er fastsat i maengde- og prisspecifikationen eller i prisfortegnelsen.37.3.Inden der afgives en administrativ ordre om aendringer, skal projektlederen underrette entreprenoeren om aendringens art og form, jf. dog artikel 37.2. Entreprenoeren skal snarest muligt efter modtagelsen af en saadan meddelelse forelaegge projektlederen et forslag indeholdendea)en beskrivelse af det eventuelle arbejde, som skal udfoeres, samt et program herfor, ogb)saadanne aendringer af byggeplanen, som maatte vaere noedvendige, eller til eventuelle aendringer af entreprenoerens kontraktlige forpligtelser, ogc)justeringer af kontraktprisen i henhold til reglerne i artikel 37.37.4.Efter at have modtaget entreprenoerens tilbud som naevnt i artikel 37.3 skal projektlederen efter samraad med den kontraherende myndighed og entreprenoeren snarest muligt traeffe afgoerelse om, hvorvidt aendringen skal foretages. Beslutter projektlederen at lade aendringen foretage, skal han udstede en administrativ ordre, hvori det anfoeres, at aendringen skal udfoeres til de priser og paa de betingelser, der er naevnt i entreprenoerens tilbud som omhandlet i artikel 37.3 eller som aendret af projektlederen i henhold til artikel 37.5.37.5.Prisen paa alle de aendringer, som projektlederen beordrer i henhold til artikel 37.2 og 37.4, fastsaettes af projektlederen i henhold til foelgende principper:a)hvis arbejdet er af tilsvarende art og udfoeres paa tilsvarende vilkaar som arbejde, for hvilket der er opgivet priser i maengde- og prisspecifikationen eller i prisfortegnelsen, vurderes det til de heri opgivne satser og priserb)hvis arbejdet ikke er af tilsvarende art eller ikke udfoeres paa tilsvarende vilkaar, skal satser og priser i kontrakten, i det omfang det er rimeligt, laegges til grund for vurderingen, og hvis dette ikke er muligt, foretager projektlederen en rimelig vurderingc)hvis aendringen er af en saadan art eller et saadant omfang i forhold til hele kontrakten eller en del heraf, at projektlederen skoenner, at satserne og priserne i kontrakten for et bestemt stykke arbejdebliver urimelige paa grund af denne aendring, fastsaetter projektlederen den sats eller pris, han efter omstaendighederne finder rimelig og passended)er en aendring paakraevet paa grund af en forsoemmelse eller misligholdelse af kontrakten fra entreprenoerens side, skal han afholde de supplerende udgifter, som aendringen medfoerer.37.6.Entreprenoeren skal, naar han modtager den administrative ordre om aendringen, udfoere denne og vaere bundet af de almindelige betingelser, som om aendringen havde vaeret omfattet af kontrakten. Arbejdet maa ikke forsinkes, saa laenge forlaengelsen af tidsfristen ikke er blevet godkendt, eller der er foretaget en justering af kontraktprisen. Paalaegges det entreprenoeren at foretage en aendring, inden den deraf foranledigede justering af kontraktprisen er blevet fastsat, skal entreprenoeren under alle omstaendigheder goere optegnelser over udgifterne dertil og den til aendringens gennemfoerelse medgaaede tid. Projektlederen er berettiget til at kontrollere disse optegnelser paa et hvilket som helst rimeligt tidspunkt.37.7.Hvis det ved den foreloebige overtagelse viser sig, at der som foelge af en administrativ ordre eller af andre omstaendigheder, som ikke skyldes forsoemmelse fra entreprenoerens side, er sket en foroegelse eller en


text: reduktion af den samlede vaerdi af det arbejde, der skal udfoeres i henhold til kontrakten, paa over 15 % af kontraktprisen, skal projektlederen efter samraad med den kontraherende myndighed og entreprenoeren traeffe afgoerelse om forhoejelse eller nedsaettelse af kontraktprisen som foelge af anvendelsen af artikel 37.5. Det saaledes fastsatte beloeb skal baseres paa det beloeb, hvormed foroegelsen eller reduktion af arbejdets vaerdi overstiger 15 %. Projektlederen meddeler beloebet til den kontraherende myndighed og entreprenoeren, og kontraktprisen justeres i overensstemmelse hermed. Artikel 38Midlertidig standsning38.1.Entreprenoeren skal, efter ordre fra projektlederen, afbryde det videre arbejde eller en hvilken som helst del heraf saa laenge og paa en saadan maade, som projektlederen maatte finde noedvendigt.38.2.Medens den midlertidige standsning staar paa, skal entreprenoeren traeffe de noedvendige beskyttelsesforanstaltninger til sikring af arbejdet, anlaegsudstyret, andet udstyr samt byggepladsen mod forringelse, tab eller beskadigelse. Yderligere udgifter til saadanne beskyttelsesforanstaltninger laegges til kontraktprisen, medmindre den midlertidige standsninga)har hjemmel i kontrakten, ellerb)skyldes en forsoemmelse fra entreprenoerens side, ellerc)skyldes klimatiske forhold, der er saedvanlige for byggepladsen, ellerd)er begrundet i hensynet til sikkerheden i forbindelse med eller den korrekte udfoerelse af arbejdet eller en hvilken som helst del deraf, for saa vidt som dette ikke kan tillaegges nogen handling eller forsoemmelse fra projektlederens eller den kontraherende myndigheds side eller nogen af de saerlige risici, der er naevnt i artikel 21.38.3.Entreprenoeren er kun berettiget til de naevnte tillaeg til kontraktprisen, hvis han senest 30 dage efter at have modtaget ordren om midlertidig standsning af arbejdet underretter projektlederen om, at han vil stille krav om disse.38.4.Efter samraad med den kontraherende myndighed og entreprenoeren skal projektlederen fastsaette den ekstrabetaling og/eller den forlaengelse af tidsfristen for udfoerelse af kontrakten, som det efter projektlederens vurdering er ret og rimeligt at give entreprenoeren.38.5.Varer den midlertidige standsning i mere end 180 dage, og skyldes den ikke forsoemmelse fra entreprenoerens side, kan denne ved meddelelse til projektlederen anmode om tilladelse til at fortsaette arbejdet inden 30 dage eller til at ophaeve kontrakten.MATERIALER OG ARBEJDSUDFOERELSE Artikel 39Arbejdsjournal39.1.Projektlederen foerer en arbejdsjournal paa byggepladsen, medmindre andet er anfoert i de saerlige betingelser, i hvilken mindst foelgende oplysninger noteres:a)optegnelser om atmosfaeriske forhold, afbrydelser af arbejdet paa grund af ugunstige vejrforhold, arbejdstimer, antal beskaeftigede paa byggepladsen og deres funktion, leverede materialer, materiel i drift, materiel ude af drift, afproevninger foretaget paa stedet, afsendte proever, uforudsete haendelser saavel som ordrer til entreprenoerenb)noejagtige opgoerelser over alle kvantitative og kvalitative enkeltheder i de udfoerte arbejder og de modtagne leveringer, som kan kontrolleres paa byggepladsen, og som benyttes ved beregning af betalingen til entreprenoeren.39.2.Disse opgoerelser udgoer en integrerende del af arbejdsjournalen, men kan i givet fald anfoeres i saerskilte dokumenter. De naermere praktiske retningslinjer for, hvorledes opgoerelserne skal foretages, fastsaettes i de saerlige betingelser.39.3.Entreprenoeren skal rettidigt og i overensstemmelse med de saerlige betingelser soerge for, at der foretages opgoerelser over de arbejder, ydelser og leverancer, for hvilke der ikke vil blive foretaget senere undersoegelser eller kontrol; i modsat fald skal han, medmindre han for egen regning fremlaegger bevis for andet, acceptere de beslutninger, der traeffes af projektlederen.39.4.De optegnelser, der


text: indfoeres i journalen, efterhaanden som arbejdet skrider frem, skal underskrives af projektlederen og kontrasigneres af entreprenoeren eller dennes repraesentant. I tilfaelde af indsigelse skal entreprenoeren meddele sine bemaerkninger til projektlederen senest 15 kalenderdage efter datoen for den optegnelse eller de opgoerelser, han har indvendinger imod. Saafremt entreprenoeren ikke kontrasignerer optegnelserne eller meddeler sine bemaerkninger inden for den gaeldende frist, anses han for at vaere indforstaaet med de anmaerkninger, der er indfoert i journalen. Entreprenoeren kan til enhver tid goere sig bekendt med arbejdsjournalens indhold og kan, uden at dokumentet fjernes, udfaerdige eller modtage genpart af de optegnelser, han finder noedvendige til sin orientering.39.5.Entreprenoeren skal paa anmodning give projektlederen alle de oplysninger, der er noedvendige, for at journalen kan foeres efter forskrifterne. Artikel 40Arbejdets og materialernes kvalitet40.1.Arbejder, komponenter og materialer skal svare til forskrifter, tegninger, maalangivelser, modeller, proever, skabeloner osv. i kontrakten, som skal staa tilden kontraherende myndigheds eller projektlederens raadighed med henblik paa efterproevning i hele anlaegsperioden.40.2.Hvis der i henhold til de saerlige betingelser skal finde en midlertidig, teknisk overtagelse sted, fremsender entreprenoeren en anmodning herom til projektlederen. I anmodningen skal der henvises til kontrakten, entreprisens nummer og det sted, hvor overtagelsen skal foregaa. Projektlederen skal bevidne, at de specificerede komponenter og materialer opfylder de krav for teknisk godkendelse, der er stillet, inden de kan indgaa i arbejdet.40.3.Selv om materialer eller elementer, der skal indgaa i arbejdet eller anvendes ved fremstillingen af komponenter, saaledes er blevet godkendt i teknisk henseende, kan de stadig afvises og skal da omgaaende udskiftes af entreprenoeren, hvis en yderligere undersoegelse viser, at de er behaeftede med mangler eller fejl. Der kan gives entreprenoeren mulighed for at reparere og istandsaette afviste materialer og elementer, men saadanne materialer og elementer vil kun kunne indgaa i arbejdet, hvis projektlederen finder reparationen eller istandsaettelsen tilfredsstillende.Artikel 41Kontrol og afproevning41.1.Entreprenoeren drager omsorg for, at komponenterne og materialerne leveres paa arbejdsstedet i rette tid til, at projektlederen kan overtage komponenterne og materialerne. Entreprenoeren antages at have fuldt kendskab til de vanskeligheder, som han kan komme ud for i denne forbindelse, og han kan ikke paaberaabe sig nogen begrundelse for ikke at have opfyldt sine forpligtelser rettidigt.41.2.Projektlederen eller hans repraesentant er berettiget til med mellemrum at inspicere, undersoege, maale og afproeve komponenter, materialer og arbejdsudfoerelse og til at kontrollere forloebet af forberedelsen, fremstillingen eller forarbejdningen af alt, hvad der ifoelge kontrakten skal leveres, for at sikre sig, at komponenter, materialer og arbejdsudfoerelse er af den fornoedne kvalitet og maengde. Denne kontrol skal foretages paa det sted, hvor forberedelsen, fremstillingen eller forarbejdningen finder sted eller paa byggepladsen eller paa andre steder, som maatte vaere angivet i kontrakten.41.3.Med henblik paa ovennaevnte afproevning og kontrol skal entreprenoerena) midlertidigt og vederlagsfrit bistaa projektlederen og tilvejebringe proeveemner, dele, maskiner, udstyr, vaerktoej eller materialer og arbejdskraft, som normalt kraeves til afproevning og kontrolb)med projektlederen aftale tid og sted for afproevningenc)soerge for, at projektlederen paa ethvert rimeligt tidspunkt har adgang til det sted, hvor afproevningerne skal foretages.41.4.Hvis projektlederen ikke giver moede paa den for afproevningen aftalte dato, kan entreprenoeren, medmindre


text: projektlederen maatte have paalagt ham andet, foretage afproevningen, som da skal anses for at vaere foretaget i projektledernes naervaerelse. Entreprenoeren skal omgaaende fremsende bevidnede kopier af afproevningsresultaterne til projektlederen, som, hvis denne ikke har overvaeret afproevningen, skal acceptere gyldigheden af afproevningsresultaterne.41.5.Naar komponenter og materialer er blevet afproevet som anfoert i artikel 41, skal projektlederen underrette entreprenoeren herom eller paategne entreprenoerens certifikat i overensstemmelse hermed.41.6.Er projektlederen og entreprenoeren uenige om fortolkningen af afproevningsresultaterne, skal hver af parterne senest 15 dage efter, at uoverensstemmelsen er konstateret, meddele den anden part sin opfattelse. Projektlederen eller entreprenoeren kan kraeve, at afproevningen foretages paa ny under samme forhold og vilkaar, eller at den, hvis en af parterne oensker dette,foretages af en sagkyndig, som parterne udpeger i faellesskab. Alle afproevningsrapporter skal forelaegges projektlederen, som straks skal underrette entreprenoeren om resultaterne af disse afproevninger. Resultaterne af de fornyede afproevninger er endelige. Udgifterne i forbindelse med fornyet afproevning skal afholdes af den part, der ikke faar medhold ved den fornyede afproevning.41.7.Projektlederen og hans befuldmaegtigede maa kun videregive saadanne oplysninger om virksomhedens produktionsmetoder og drift, som de har opnaaet i forbindelse med kontrol og afproevning, til personer, der er berettiget hertil. Artikel 42Kassation42.1.Komponenter og materialer, som ikke er af den fornoedne kvalitet, skal kasseres. De kan forsynes med et saerligt maerke. Dette maa ikke vaere af en saadan art, at det aendrer komponenterne og materialerne eller paavirker deres handelsvaerdi. Kasserede komponenter og materialer skal fjernes fra byggepladsen af entreprenoeren inden for en af projektlederen fastsat frist; sker dette ikke, fjernes de uden videre af projektlederen for entreprenoerens regning og risiko. Ethvert arbejde, hvori der indgaar kasserede komponenter og materialer, skal afvises.42.2.Projektlederen kan, medens arbejdet staar paa, og inden overtagelse af det har fundet sted, beordre eller besluttea)at komponenter eller materialer, som efter projektledernes opfattelse ikke er i overensstemmelse med kontrakten, skal fjernes inden for de frister, som maatte vaere fastsat i ordrenb)at der i stedet tilvejebringes korrekte komponenter eller materialerc)at ethvert arbejde, der med hensyn til komponenter, materialer, arbejdsudfoerelse eller udformning, for hvilke entreprenoeren er ansvarlig, efter projektlederens opfattelse ikke er i overensstemmelse med kontrakten, skal nedrives og udfoeres paa ny eller repareres paa en tilfredsstillende maade af entreprenoeren, uanset om forudgaaende afproevning deraf eller midlertidig betaling derfor maatte have fundet sted.42.3.Projektlederen skal, saa hurtigt som muligt, skriftligt underrette entreprenoeren om den paagaeldende beslutning, idet de naermere enkeltheder om de paastaaede mangler skal anfoeres.42.4.Entreprenoeren skal omgaaende og for egen regning udbedre de saaledes anfoerte mangler. Undlader han dette, er den kontraherende myndighed berettiget tilat ansaette andre personer til at foretage udbedringen, og alle udgifter, som er forbundet hermed, kan den kontraherende myndighed traekke fra ethvert beloeb, som han skylder eller maatte komme til at skylde entreprenoeren.42.5.Bestemmelserne i artikel 42 beroerer ikke den kontraherende myndigheds ret til at rejse krav efter artikel 36 og 63. Artikel 43Ejendomsret til anlaegsudstyr og materialer43.1.Naar udstyr, midlertidige arbejder, anlaeg og materialer, der er tilvejebragt af entreprenoeren, foerst er bragt ind paa byggepladsen, anses de for udelukkende at skulle tjene til udfoerelse af arbejderne, og


text: entreprenoeren maa ikke fjerne dette udstyr mm. eller dele heraf undtagen ved flytning fra en del af byggepladsen til en anden, medmindre projektlederen har givet sit samtykke hertil. Dette samtykke er dog ikke noedvendigt, for saa vidt angaar koeretoejer, der anvendes til at bringe personale, arbejdskraft, udstyr, midlertidige arbejder, komponenter eller materialer til eller fra byggepladsen.43.2.Det kan fastsaettes i de saerlige betingelser, at udstyr, midlertidige arbejder, anlaeg og materialer paa byggepladsen, som tilhoerer entreprenoeren eller et selskab, i hvilket entreprenoeren ejer en kontrollerende andel, under arbejdets udfoerelse skal:a)overdrages til den kontraherende myndighed, ellerb)vaere omfattet af den kontraherende myndigheds tilbageholdelsesret, ellerc)vaere omfattet af andre arrangementer vedroerende prioritetsinteresser eller sikkerhed.43.3.Ophaeves kontrakten som foelge af entreprenoerens misligholdelse, jf. artikel 63, er den kontraherende myndighed berettiget til at anvende udstyr, midlertidige arbejder, anlaeg eller materialer paa byggepladsen med henblik paa at fuldfoere arbejdet.43.4.Indgaar entreprenoeren aftale om leje af udstyr, midlertidige arbejder, anlaeg eller materialer, som er bragt ind paa byggepladsen, skal saadanne aftaler indeholde en bestemmelse om, at dersom den kontraherende myndighed senest syv dage efter den dato, paa hvilken ophaevelsen af kontrakten i henhold til artikel 64 traeder i kraft, fremsaetter skriftlig anmodning herom, og dersom den kontraherende myndighed forpligter sig til at betale alle tilsvarende lejeafgifter fra dette tidspunkt, er ejeren af det paagaeldende udstyr mm. rede til at udleje saadant udstyr og saadanne midlertidige arbejder, anlaeg eller materialer til den kontraherende myndighed paa samme betingelser som dem, paa hvilke de blev udlejet til entreprenoeren, bortset fra at den kontraherende myndighed skal have ret til at tillade,at enhver anden entreprenoer, han maatte ansaette med henblik paa at fuldfoere arbejdet i henhold til bestemmelserne i artikel 64.3, goer brug heraf.43.5.Ophaeves kontrakten i utide, skal entreprenoeren overdrage den kontraherende myndighed udstyr, midlertidige arbejder, anlaeg eller materialer, hvortil ejendomsretten eller tilbageholdelsesretten er overdraget den kontraherende myndighed i medfoer af artikel 43.2. Undlader han dette, kan den kontraherende myndighed traeffe de efter dens skoen fornoedne foranstaltninger til at saette sig i besiddelse af udstyr, midlertidige arbejder, komponenter og materialer og til at skaffe sig daekning fra entreprenoeren for de dermed forbudne udgifter.BETALINGER Artikel 44Almindelige bestemmelser44.1.Betalinger erlaegges i den nationale valuta, medmindre andet er bestemt i kontrakten.44.2.De administrative eller tekniske betingelser for udbetaling af forskud, acontobeloeb og/eller endelig afregning i overensstemmelse med artikel 45 til 56 fastsaettes i de saerlige betingelser. Artikel 45Foreloebige priskontrakter45.1.Naar der undtagelsesvis er indgaaet en foreloebig priskontrakt, skal de beloeb, der skal betales i henhold til kontrakten, beregnes saaledes:a) som for kontrakter efter regning som omhandlet i artikel 49.1, litra c), og/ellerb)foerst paa grundlag af foreloebige priser og, naar betingelserne for kontraktens udfoerelse er kendt, som for kontrakter lydende paa et samlet beloeb eller paa priser pr. enhed som omhandlet i artikel 49.1, henholdsvis litra a) og b), eller som i blandede kontrakter.45.2.Entreprenoeren skal give alle oplysninger, som den kontraherende myndighed eller projektlederen med rimelighed kan forlange vedroerende alle forhold i kontrakten med henblik paa beregning. Hvis der ikke kan opnaas enighed om arbejdernes vaerdiansaettelse, fastsaetter projektlederen de beloeb, der skal betales.Artikel 46Forskud46.1.Medmindre


text: andet er fastsat i de saerlige betingelser, kan der i foelgende tilfaelde udbetales forskud til entreprenoeren efter anmodning fra denne med henblik paa transaktioner i forbindelse med udfoerelsen af arbejdet:a) som et samlet forskud, der saetter ham i stand til at afholde udgifter i forbindelse med paabegyndelsen af kontraktenb)hvis han fremlaegger bevis for at have indgaaet en koebekontrakt eller afgivet en ordre paa materialer, anlaegsudstyr, andet udstyr, maskiner og vaerktoej, som er noedvendige for kontraktens udfoerelse, eller at skulle afholde andre stoerre forudgaaende udgifter, saasom erhvervelse af patenter eller omkostninger i forbindelse med undersoegelser.46.2.Forskuddene skal vaere fastsat i de saerlige betingelser, og de maa ikke overstige 10 % af den oprindelige kontraktpris for det i artikel 46.1, litra a), naevnte samlede forskud og 20 % af denne pris for alle de andre i artikel 46.1, litra b), naevnte forskud tilsammen.46.3.Der ydes ikke forskud, foerenda)kontrakten er indgaaetb)entreprenoeren over for den kontraherende myndighed har stillet den i artikel 15 naevnte garanti for kontraktens udfoerelse, ogc)entreprenoeren over for den kontraherende myndighed har stillet en saerskilt selvskyldnerkaution for det fulde forskudsbeloeb gennem et af de i artikel 15.3 omhandlede institutter, som skal forblive i kraft, indtil entreprenoeren har refunderet forskuddet fuldt ud ved hjaelp af acontobetalingerne ifoelge kontrakten.46.4.Entreprenoeren maa kun anvende forskuddet til transaktioner i forbindelse med arbejdets udfoerelse. Dersom entreprenoeren blot misbruger en del af forskuddet, forfalder det oejeblikkelig til betaling, og han vil ikke faa udbetalt yderligere forskud.46.5.Dersom garantien for forskuddet ikke laengere er gyldig, og entreprenoeren ikke stiller en gyldig garanti, kan den kontraherende myndighed enten fradrage et beloeb svarende til forskuddet fra fremtidige betalinger, som entreprenoeren har til gode ifoelge kontrakten, eller anvende bestemmelserne i artikel 15.6.46.6.Dersom kontrakten ophaeves, uanset af hvilken grund, kan den garanti, der staar som sikkerhed for forskuddene, straks kraeves indloest med henblik paa tilbagebetaling af det restbeloeb, som entreprenoerenstadig skylder, og kautionisten maa ikke forsinke betalingen eller rejse indvendiger heroverfor af nogen som helst aarsag.46.7.Den i artikel 46 omhandlede forskudsgaranti frigoeres, efterhaanden som forskuddene tilbagebetales.46.8.Yderligere betingelser og procedurer for ydelse og tilbagebetaling af forskud er fastsat i de saerlige betingelser. Artikel 47Tilbageholdelse af beloeb47.1.De beloeb, der skal fradrages i acontobetalingerne som sikkerhed for entreprenoerens forpligtelser i garantiperioden, og de detaljerede regler for denne sikkerhed skal fastsaettes i de saerlige betingelser, og beloebet maa under ingen omstaendigheder overstige 10 % af kontraktprisen.47.2.Hvis den kontraherende myndighed er indforstaaet, kan entreprenoeren, hvis han oensker det, indtil den dato, der er fastsat for arbejdets paabegyndelse, erstatte de tilbageholdte beloeb med en garanti, der stilles i henhold til artikel 15.3.47.3.De tilbageholdte beloeb eller garantien skal frigives senest 90 dage efter datoen for den endelige overtagelse af arbejderne. Artikel 48Prisrevision48.1.Medmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser, er kontraktens priser faste og kan ikke revideres, jf. dog artikel 48.4.48.2.Saafremt priserne kan revideres ifoelge kontrakten, skal der ved en saadan revision tages hensyn til lokalt betingede eller udefra foraarsagede svingninger i priserne paa vaesentlige elementer i tilbuddet, saasom arbejdskraft, tjenesteydelser, materialer og leverancer samt lovpligtige afgifter. De naermere bestemmelser for revisionen fastsaettes


text: i de saerlige betingelser.48.3.Priserne i entreprenoerens tilbud anses for:a)at vaere beregnet paa grundlag af de betingelser, der var gaeldende 30 dage foer den sidste frist forindgivelse af tilbud, eller i tilfaelde af underhaandsaftaler, paa datoen for kontraktens indgaaelseb)at vaere beregnet under hensyntagen til den lovgivning og de relevante skatteregler, der er gaeldende paa den referencedato, der er fastsat i artikel 48.3, litra a).48.4.I tilfaelde af aendringer i eller indfoerelse af nationale eller statslige love, anordninger, dekreter eller andre forskrifter, eller forordninger eller vedtaegter vedtaget af lokale eller andre offentlige myndigheder efter den i artikel 48.3 fastsatte dato, som medfoerer en aendring i kontraktforholdet mellem parterne i en kontrakt, skal den kontraherende myndighed og entreprenoeren holde samraad om, hvorledes kontrakten bedst kan viderefoeres, og kan herefter beslutte:a)at aendre kontraktenb)at den ene part betaler den anden part et beloeb til udligning af den deraf foelgende uligevaegt c)at ophaeve kontrakten ved gensidig aftale.48.5.I tilfaelde af, at der opstaar forsinkelser i udfoerelsen af det arbejde, som entreprenoeren er ansvarlig for, eller i tilfaelde af forsinkelser ved udloebet af kontraktperioden, der om noedvendigt er aendret i overensstemmelse med kontrakten, kan der ikke foretages yderligere prisrevisioner, bortset fra anvendelsen af et nyt prisindeks, i de 30 dage, der gaar forud for den foreloebige overtagelse, dersom dette er til den kontraherende myndigheds fordel. Artikel 49Maalinger49.1.Foelgende metoder skal gaelde for vaerdiansaettelsen af arbejdskontrakter:a)For kontrakter lydende paa et samlet beloeb skal kontraktbeloebet fastsaettes paa grundlag af den samlede prisoversigt eller paa grundlag af en specifikation udtrykt i procent af kontraktprisen svarende til afsluttede arbejdsfaser. Naar der er opgivet maengder for de enkelte poster, skal det vaere faste maengder, for hvilke entreprenoeren har forelagt sine priser alt inklusive, og for hvilke der skal betales, uanset hvilken maengde arbejde, der faktisk udfoeres.b)For kontrakter lydende paa priser pr. enhed:iii) kontraktbeloebet beregnes ved anvendelse af enhedssatserne paa de maengder, der faktisk udfoeres for de forskellige poster i henhold til kontrakteniii)de i maengde- og prisspecifikationen anfoerte maengder er skoennede maengder af arbejdet, som ikke skal anses for at vaere de faktiske og noejagtige maengder af det arbejde, som entreprenoeren skal udfoere i medfoer af sine kontraktlige forpligtelseriii)projektlederen fastslaar ved maalinger de faktiske maengder af det arbejde, der er udfoert af entreprenoeren, og dette arbejde betales i overensstemmelse med artikel 50. Medmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser, maa der ikke foretages tilfoejelser til posterne i maengde- og prisspecifikationen undtagen som resultat af en aendring i henhold til artikel 37 eller anden bestemmelse i kontrakten, der berettiger entreprenoeren til yderligere betalingiv)hvis projektlederen oensker en hvilken som helst del af arbejdet opmaalt, anmoder han i god tid entreprenoeren om at vaere til stede eller sende en kvalificeret repraesentant. Entreprenoeren eller hans repraesentant skal bistaa projektlederen med opmaalingerne, og meddele projektlederen alle noedvendige oplysninger. Hvis entreprenoeren ikke giver moede eller undlader at sende en repraesentant, anses de af projektlederen foretagne eller godkendte opmaalinger for at vaere bindende for entreprenoereniv)medmindre andet er fastsat i kontrakten, skal opmaalingen af de paagaeldende arbejder - uanset hvad der er almindelig


text: eller lokal praksis - finde sted som netto-opmaaling.c)For kontrakter efter regning fastsaettes kontraktbeloebet paa grundlag af de faktiske omkostninger med et aftalt tillaeg for generalomkostninger og fortjeneste. Det fastsaettes i de saerlige betingelser, hvilke oplysninger entreprenoeren skal give projektlederen med henblik paa artikel 49.1, litra c), og hvordan de skal gives.49.2.Hvis en post i kontrakten er angivet som »foreloebig«, tages der ikke hensyn til det foreloebige beloeb ved beregningen af de procentsatser, der er omhandlet i artikel 37. Artikel 50Acontobetalinger50.1.Medmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser, indgiver entreprenoeren ved afslutningen af hver periode som naevnt i artikel 50.7 og i en form, der ergodkendt af projektlederen, en ansoegning til denne om acontobetalinger. Ansoegningen skal efter omstaendighederne indeholde foelgende angivelser:a)den anslaaede kontraktlige vaerdi af de varige arbejder, der er udfoert indtil afslutningen af den paagaeldende periodeb)enhver prisaendring som anfoert i artikel 48c)et beloeb, der skal holdes tilbage i henhold til artikel 47d)kredit- og/eller debetbeloeb for den paagaeldende periode for saa vidt angaar anlaegsudstyr og materialer paa byggepladsen, som skal indgaa, men endnu ikke er indgaaet i de varige arbejder, i den stoerrelsesorden og paa de i artikel 50.2 fastsatte betingelsere)et beloeb, der skal fradrages som foelge af tilbagebetaling af forskud i henhold til bestemmelserne i artikel 46, ogf)ethvert andet beloeb, som entreprenoeren maatte have krav paa ifoelge kontrakten.50.2.Entreprenoeren har krav paa saadanne beloeb, som projektlederen maatte finde rimelige, for anlaegsudstyr og materialer, som skal indgaa, men endnu ikke er indgaaet i de varige arbejder, forudsata)at anlaegsudstyret og materialerne stemmer overens med specifikationerne for de varige arbejder og er leveret i partier paa en saadan maade, at projektlederen kan identificere demb)at anlaegsudstyret og materialerne er leveret til byggepladsen og er oplagret efter forskrifterne og beskyttet mod tab, beskadigelse eller oedelaeggelse til projektlederens tilfredshedc)at entreprenoerens optegnelser over krav, ordrer, kvitteringer og anvendelse af anlaegsudstyr og materialer i henhold til kontrakten foeres i en af projektlederen godkendt form, og at projektlederen kan kontrollere disse optegnelserd)at entreprenoeren sammen med sin opgoerelse opgiver den beregnede vaerdi af anlaegsudstyret og materialerne paa byggepladsen og forelaegger saadanne dokumenter, som projektlederen maatte kraeve til vurdering af vaerdien af anlaegsudstyret og materialerne, og som bevis for ejendomsretten hertil og betalingen herfor, oge)at ejendomsretten til anlaegsudstyret og materialerne anses for at vaere overdraget til den kontraherende myndighed, naar dette er foreskrevet i de saerlige betingelser.50.3.Projektlederens godkendelse af betalinger, som han ifoelge artikel 50 har anvist for anlaegsudstyr og materialer, foregriber ikke udoevelsen af hans kontraktlige befoejelser til at afvise anlaegsudstyr eller materialer, som ikke er i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser.50.4.Entreprenoeren baerer risikoen for ethvert tab af eller enhver skade paa anlaegsudstyr og materialer, der er blevet afvist, og for udgifterne til opbevaring og haandtering, ligesom han skal tegne de yderligere forsikringer, der maatte vaere noedvendige til daekning af risikoen for et saadant tab eller en saadan skade uanset aarsag.50.5.Ansoegningen om acontobetalinger skal godkendes eller aendres senest 30 dage efter modtagelsen og paa en saadan maade, at den viser det beloeb, som entreprenoeren efter projektlederens opfattelse har til gode i henhold


text: til kontrakten. I tilfaelde af uenighed om vaerdien af en post er projektlederens opfattelse udslagsgivende. Naar det beloeb, som entreprenoeren har til gode, er blevet fastsat, udsteder projektlederen en anvisning paa acontobetaling til den kontraherende myndighed og entreprenoeren med angivelse af entreprenoerens tilgodehavende og oplyser ham om det arbejde, der er betalt for.50.6.Projektlederen kan ved en anvisning paa acontobetaling foretage rettelser eller aendringer i tidligere anvisninger, som han har udstedt; han har bemyndigelse til at aendre vaerdiansaettelsen i eller tilbageholde udstedelsen af en anvisning paa acontobetaling, hvis arbejdet eller dele deraf ikke er udfoert til hans tilfredshed.50.7.Medmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser, skal der betales et acontobeloeb pr. maaned. Artikel 51Slutopgoerelse51.1.Senest 90 dage efter udstedelsen af den i artikel B62 omhandlede attest for endelig overtagelse sender entreprenoeren projektlederen et udkast til slutopgoerelse med bilag, der i detaljer angiver vaerdien af det arbejde, der er udfoert i overensstemmelse med kontrakten, sammen med alle andre beloeb, som entreprenoeren mener at have til gode ifoelge kontrakten, saaledes at projektlederen kan udarbejde slutopgoerelsen. I de saerlige betingelser kan det imidlertid i overensstemmelse med artikel 51.6 specificeres, at behandlingen af udkastet til slutopgoerelse og yderligere foranstaltninger i forbindelse hermed skal vaere afsluttet inden udstedelsen af attesten for foreloebig overtagelse.51.2.Senest 90 dage efter modtagelsen af udkastet til slutopgoerelse og alle de oplysninger, projektlederen med rimelighed kan kraeve for at kunne kontrollere dette udkast, skal han udarbejde slutopgoerelsen, som skal indeholdea)det beloeb, der efter hans opfattelse er endelig forfaldent ifoelge kontrakten, ogb)det eventuelle restbeloeb, som den kontraherende myndighed skylder entreprenoeren eller entreprenoeren den kontraherende myndighed, alt efter omstaendighederne, efter at den kontraherende myndighed er blevet krediteret for alle de beloeb, den tidligere har udbetalt, og de beloeb, den har til gode ifoelge kontrakten.51.3.Projektlederen tilstiller den kontraherende myndighed eller dens behoerigt bemyndigede repraesentant og entreprenoeren slutopgoerelsen, som viser det slutbeloeb, som entreprenoeren har krav paa ifoelge kontrakten. Den kontraherende myndighed eller dens behoerigt bemyndigede repraesentant og entreprenoeren underskriver slutopgoerelsen og godkender derved den fuldstaendige og endelige vaerdi af det arbejde, der er udfoert i henhold til kontrakten, og sender straks projektlederen en underskrevet kopi heraf. Slutopgoerelsen maa dog ikke indeholde anfaegtede beloeb, der er genstand for forhandlinger, maegling, voldgift eller en retssag.51.4.Den af entreprenoeren underskrevne slutopgoerelse er et skriftligt bevis for den kontraherende myndigheds opfyldelse af kontrakten og bekraefter, at slutopgoerelsens samlede beloeb udgoer en fuldstaendig og endelig afregning af samtlige beloeb, som entreprenoeren har til gode i henhold til kontrakten, bortset fra beloeb, der er genstand for mindelig overenskomst, voldgift eller en retssag. Et saadant bevis er foerst gyldigt, efter at der er foretaget betaling af beloeb, der er forfaldne i henhold til slutopgoerelsen, og efter at den garanti for kontraktens udfoerelse, der er omhandlet i artikel 15, er blevet returneret til entreprenoeren.51.5.Den kontraherende myndighed haefter ikke over for entreprenoeren for forhold, der foelger af eller har forbindelse med kontrakten eller udfoerelsen af arbejdet, medmindre entreprenoeren har indfoejet et krav herom i sit udkast til slutopgoerelse.51.6.Bestemmelserne i artikel 51 kan aendres ved de saerlige betingelser


text: under hensyn til praksis i den kontraherende myndigheds stat. Artikel 52Direkte betaling til underentreprenoerer52.1.Naar projektlederen faar forelagt en klage fra en underentreprenoer, der er behoerigt godkendt i henhold til artikel 7, om, at entreprenoeren ikke har opfyldt sine finansielle forpligtelser over for ham, opfordrer projektlederen entreprenoeren til enten at betale denne underentreprenoer eller i en begrundet meddelelse at goere projektlederen bekendt med de forhold, der taler imod betaling. Saafremt der ikke inden for den i opfordringen fastsatte frist er foretaget betaling eller givet en begrundet meddelelse, kan projektlederen udstede den paagaeldende betalingsanvisning efter at have sikret sig, at arbejdet er udfoert, og den kontraherende myndighed betaler det af underentreprenoeren kraevede tilgodehavende over de beloeb, som entreprenoeren endnu har til gode. Sidstnaevnte har det fulde ansvar for det arbejde, som er blevet betalt direkte.52.2.Hvis entreprenoeren fremsaetter en tilstraekkeligt begrundet indsigelse vedroerende samtlige eller nogle af de af en underentreprenoer kraevede tilgodehavender, udbetaler den kontraherende myndighed til denne kun saadanne beloeb, som ikke anfaegtes. De af underentreprenoeren kraevede beloeb, som entreprenoeren i en tilstraekkeligt begrundet indsigelse har naegtet at godkende, betales foerst af den kontraherende myndighed efter en mindelig ordning mellem parterne eller en voldgifts- eller retsafgoerelse, der behoerigt er meddelt projektlederen.52.3.De direkte afregninger med underentreprenoerer maa ikke overstige den til kontraktpriser fastsatte vaerdi af de ydelser, de har udfoert, og for hvilke de kraever betaling; denne vaerdi beregnes eller vurderes ud fra maengde- og prisspecifikationen, prisfortegnelsen eller oversigten over den samlede faste pris.52.4.De direkte betalinger til underentreprenoererne foretages udelukkende i den nationale valuta i det land, hvor kontrakten bliver udfoert, eller delvis i denne nationale valuta og delvis i fremmed valuta i henhold til kontrakten.52.5.De direkte betalinger til underentreprenoererne i fremmed valuta beregnes i henhold til artikel 56. De kan ikke give anledning til en forhoejelse af det loft, der er fastsat i kontrakten for betaling i fremmed valuta.52.6.Denne artikels bestemmelser finder anvendelse med forbehold af forskrifterne i den i medfoer af artikel 54 gaeldende lovgivning vedroerende ret til betaling for kreditorer, som har faaet overdraget en fordring eller en haandpant. Artikel 53Forsinket betaling53.1.Den kontraherende myndighed skal betale entreprenoeren de beloeb, der er forfaldne i henhold til de anvisninger paa acontobetaling og den slutopgoerelse, der er udstedt af projektlederen, inden 90 dage fra den dato, hvorpaa den fik forelagt anvisningerne eller slutopgoerelsen. Dersom den fastsatte betalingsfrist er blevet overskredet, er entreprenoeren berettiget til morarenter beregnet i forhold til det antal dage, betalingen er forsikret, og efter den rentesats, der er fastat i de saerlige betingelser, hvori den maksimale frist ligeledes er fastsat. Entreprenoeren er berettiget tilsaadanne renter uden at andre rettigheder eller retsmidler i henhold til kontrakten beroeres. For saa vidt angaar slutopgoerelsen beregnes morarenten pr. dag efter den sats, der er fastsat i de saerlige betingelser.53.2.Enhver betalingsudeblivelse, som straekker sig over mere end 120 dage efter udloebet af den i artikel 53.1 fastsatte frist, giver entreprenoeren ret til enten at undlade at udfoere kontrakten eller til at ophaeve den. Artikel 54Betaling til tredjemand54.1.Anvisninger paa betaling til tredjemand maa kun effektueres


text: ved overdragelse i henhold til artikel 6. En saadan overdragelse meddeles den kontraherende myndighed.54.2.Det paahviler udelukkende entreprenoeren at give meddelelse om, til hvem overdragelsen er foretaget.54.3.Med forbehold af den i artikel 53 fastsatte frist raader den kontraherende myndighed i tilfaelde af et over for entreprenoeren foretaget udlaeg i dennes tilgodehavender i henhold til kontrakten over en frist paa 30 dage til at genoptage betalingerne til entreprenoeren, fra den dag, hvor den kontraherende myndighed bliver gjort bekendt med, at hindringen for betalingen ikke laengere bestaar. Artikel 55Krav paa yderligere betalinger55.1.Hvis der i henhold til kontrakten er forhold, som efter entreprenoerens opfattelse berettiger ham til yderligere betaling, skal hana) hvis han agter at goere krav paa yderligere betaling, meddele projektlederen dette, eller fremsaette et saadant krav senest 30 dage efter, at det paagaeldende forhold er blevet entreprenoeren bekendt, med en begrundelse af kravet, ogb)snarest muligt, men ikke senere end 60 dage efter datoen for denne meddelelse, medmindre projektlederen har accepteret andet, forelaegge denne fuldstaendige og detaljerede oplysninger vedroerende kravet. Under alle omstaendigheder skal saadanne oplysninger forelaegges senest paa datoen for forelaeggelse af udkastet til slutopgoerelse. Entreprenoeren skal herefter straks forelaegge saadanne yderligere oplysninger, som projektlederen med rimelighed kan kraeve for at kunne vurdere, om kravet er berettiget.55.2.Naar projektlederen har modtaget de fuldstaendige og detaljerede oplysninger om entreprenoerens krav, som han har brug for, skal han efter behoerigt samraad med den kontraherende myndighed og i givet fald med entreprenoeren tage stilling til, om entreprenoeren er berettiget til yderligere betaling, og meddele parterne sin beslutning, jf. dog artikel 21.4.55.3.Projektlederen kan afslaa krav om yderligere betaling, der ikke er i overensstemmelse med artikel 55. Artikel 56Betalinger i fremmed valutaNaar entreprenoeren ifoelge kontrakten har ret til betaling i fremmed valuta, er valutakurserne for beregning af betalingerne dem, der er fastsat af centralbanken i den kontraherende myndigheds stat 30 dage forud for sidste frist for indgivelse af tilbud vedroerende den paagaeldende kontrakt. Valutakurserne kan ikke aendres.OVERTAGELSE OG GARANTI Artikel 57Almindelige bestemmelser57.1.Projektlederens kontrol af arbejdet med henblik paa foreloebig eller endelig overtagelse foretages i entreprenoerens naervaerelse. Hans fravaer udgoer ikke en hindring for kontrol, forudsat at han er blevet behoerigt indkaldt mindst 30 dage foer kontroldatoen.57.2.Hvis saerlige omstaendigheder goer det umuligt at foretage en konstatering af arbejdets tilstand inden for den fastsatte frist for foreloebig eller endelig overtagelse, udfaerdiger projektlederen efter eventuelt samraad med entreprenoeren en erklaering om aarsagen til, at det ikke har vaeret muligt at foretage den paagaeldende konstatering. Kontrollen finder sted og porjektlederen udfaerdiger erklaeringen om overtagelse eller afvisning senest 30 dage efter, at hindringen for en saadan konstatering er faldet bort. Entreprenoeren kan ikke goere disse omstaendigheder gaeldende for at unddrage sig pligten til at aflevere arbejdet i den rette stand. Artikel 58Proever efter faerdiggoerelsen58.1.Arbejdet overtages foerst, efter at det for entreprenoerens regning har vaeret underkastet den kontrol og deproever, der er foreskrevet. Entreprenoeren meddeler projektlederen, hvornaar kontrollen og proeverne kan paabegyndes.58.2.De arbejder, der ikke opfylder kontraktens klausuler og betingelser, eller som i de tilfaelde, hvor der ikke foreligger saadanne klausuler og betingelser, ikke


text: er udfoert i overensstemmelse med reglerne for normal byggepraksis i den stat, hvor arbejderne udfoeres, skal nedrives og genopfoeres om noedvendigt af entreprenoeren eller repareres til projektlederens tilfredshed; i modsat fald sker dette uden videre for entreprenoerens regning efter ordre fra projektlederen. Paa samme betingelser kan projektlederen ligeledes kraeve, at entreprenoeren nedriver og genopbygger arbejder, hvortil der er benyttet uacceptable materialer, eller som er udfoert under en midlertidig afbrydelse som omhandlet i artikel 38, eller reparerer disse arbejder til projektlederens tilfredshed. Artikel 59Delvis overtagelse59.1.Den kontraherende myndighed kan goere brug af det bygvaerk, dele af det bygvaerk eller afsnit af dearbejder, som kontrakten omfatter, efterhaanden som de faerdiggoeres. Inden den kontraherende myndighed tager bygvaerket, dele af bygvaerket eller afsnit af arbejdet i besiddelse, skal der have fundet delvis foreloebig overtagelse sted. I hastetilfaelde kan besiddelsen dog indtraede inden overtagelsen under forudsaetning af, at projektlederen forud herfor udfaerdiger en af entreprenoeren og projektlederen godkendt opgoerelse over det manglende arbejde. Saa snart den kontraherende myndighed har taget bygvaerket, dele af bygvaerket eller afsnit af arbejdet i besiddelse, er entreprenoeren ikke laengere pligtig at reparere skader, der skyldes andet end mangelfuld opfoerelse eller daarligt haandvaerksarbejde.59.2.Projektlederen kan paa begaering af entreprenoeren, og saafremt arbejdets karakter goer det muligt, foretage delvis foreloebig overtagelse, for saa vidt bygvaerket,dele af bygvaerket eller afsnit af arbejdet er faerdiggjort og vil kunne anvendes som beskrevet i kontrakten.59.3.I tilfaelde af delvis foreloebig overtagelse som omhandlet i artikel 59.1 og 59.2 loeber den i artikel 62 omhandlede garantiperiode fra datoen for dennedelvise foreloebig overtagelse, medmindre andet er fastsat i de saerlige betingelser. Artikel 60Foreloebig overtagelse60.1.Arbejderne overtages af den kontraherende myndighed, naar proeverne efter faerdiggoerelsen er gennemfoertmed et tilfredsstillende resultat, og der er udstedt eller anses for at vaere udstedt en attest for foreloebig overtagelse.60.2.Entreprenoeren kan ved meddelelse til projektlederen anmode om en attest for foreloebig overtagelse, men ikke tidligere end 15 dage foer det tidspunkt, hvorarbejderne efter entreprenoerens opfattelse er faerdige og klar til foreloebig overtagelse. Projektlederen skal senest 30 dage efter modtagelsen af entreprenoerens anmodning entena)udstede attesten for foreloebig overtagelse til entreprenoeren med en kopi til den kontraherende myndighed med angivelse af bl.a. den dato, paa hvilken arbejderne efter hans opfattelse er faerdiggjort i overensstemmelse med kontrakten og klar til foreloebig overtagelse, ellerb)afslaa anmodningen med angivelse af grundene hertil samt specificere de foranstaltninger, som entreprenoeren efter hans opfattelse skal traeffe, foer attesten kan udstedes.60.3.Hvis projektlederen hverken udsteder attesten for foreloebig overtagelse eller afslaar entreprenoerens anmodning inden udloebet af den paagaeldende frist paa 30 dage, anses han for at have udstedt attesten paa periodens sidste dag. Udstedelsen af en attest for foreloebig overtagelse betragtes ikke som en anerkendelse af, at arbejderne er faerdiggjort i enhver henseende. Hvis arbejderne i kontrakten er opdelt i sektioner, kan entreprenoeren anmode om saerskilte attester for hver sektion.60.4.Efter den foreloebige overtagelse af arbejderne skal entreprenoeren nedrive og fjerne de midlertidige anlaeg samt materialer, der ikke laengere er noedvendige for kontraktens udfoerelse. Han skal endvidere fjerne byggeaffald eller hindringer og bringe byggepladsen tilbage til dens oprindelige stand som


text: anfoert i kontrakten.60.5.Straks efter den foreloebige overtagelse kan den kontraherende myndighed goere brug af alle de faerdiggjorte arbejder. Artikel 61Vedligeholdelsespligt61.1.Entreprenoeren er ansvarlig for udbedring af mangler ved eller skader paa dele af arbejdet, der maatte vise sig eller opstaa i garantiperioden eller inden 30 dage efter dens udloeb, og som skyldesa) brug af mangelfuldt anlaegsudstyr, defekte materialer, daarligt haandvaerk eller mangelfuld udformning, og/ellerb) enhver handling eller forsoemmelse fra entreprenoerens side i garantiperioden.61.2.Entreprenoeren skal for egen regning udbedre mangler eller skader, saa snart det er muligt. Garantiperioden for alle erstatninger eller udskiftninger loeber fra den dato, paa hvilken erstatningen eller udskiftningen er forelaget til projektlederens tilfredshed. Hvis kontrakten aabner mulighed for delvis overtagelse, skal garantiperioden kun forlaenges for den del af arbejderne, der er beroert af erstatningen eller udskiftningen.61.3.Hvis saadanne mangler viser sig eller saadanne skader opstaar i den periode, der er naevnt i artikel 61.1, skal den kontraherende myndighed eller projektlederen underrette entreprenoeren herom. Hvis entreprenoeren undlader at udbedre en mangel eller skade inden for den frist, der er fastsat i underretningen, kan den kontraherende myndigheda)selv udfoere arbejdet eller ansaette en anden til at udfoere arbejdet for entreprenoerens regning og risiko; i saa fald traekkes den kontraherende myndigheds udgifter fra de beloeb, som entreprenoeren har til gode, eller fra den sikkerhed, som han har stillet, eller begge dele, ellerb)ophaeve kontrakten.61.4.Hvis manglen eller skaden er af en saadan art, at den kontraherende myndighed i vaesentlig grad forhindres i helt eller delvis at bruge arbejdet, har den kontraherende myndighed med forbehold af andre retsmidler ret til daekning af alle de beloeb, der er betalt for dette arbejde, samt af udgifterne til nedrivning af dette og nedlaeggelse af byggepladsen.65.1.I hastetilfaelde, naar entreprenoeren ikke kan kontaktes oejeblikkelig, eller naar han efter at vaere blevet kontaktet ikke kan traeffe de kraevede foranstaltninger, kan den kontraherende myndighed eller projektlederen lade arbejdet udfoere for entreprenoerens regning. Den kontraherende myndighed eller projektlederen skal snarest muligt underrette entreprenoeren om de trufne foranstaltninger.61.6.Saafremt det i de saerlige betingelser er bestemt, at det af saedvanligt slid noedvendiggjorte vedligeholdelsesarbejde skal udfoeres af entreprenoeren, betales dette over et saerligt beloeb til uforudsete udgifter. Beskadigelser som foelge af de i artikel 21 omhandlede omstaendigheder eller som foelge af unormal brug er ikke omfattet af denne forpligtelse, medmindre de afsloerer en fejl eller en mangel, der goer et krav om reparation eller udskiftning berettiget i henhold til artikel 61.61.7.Vedligeholdelsespligten er underlagt eventuelle bestemmelser i de saerlige betingelser og tekniske specifikationer. Hvis vedligeholdelsespligtens varighed ikke er anfoert, er den ét aar. Garantiperioden begynder paa datoen for den foreloebige overtagelse.61.8.Efter den foreloebige overtagelse og med forbehold af vedligeholdelsespligterne i henhold til artikel 61 er entreprenoeren ikke laengere ansvarlig for risici, der kan beroere arbejder, der er omfattet af kontrakten, og som skyldes forhold, der ikke kan tilskrives ham. Entrenprenoeren er imidlertid fra datoen for den foreloebige overtagelse ansvarlig for bygvaerkets forsvarlige udfoerelse som fastsat i de saerlige betingelser eller i lovgivningen i den kontraherende myndigheds stat. Artikel 62Endelig overtagelse62.1.Efter garantiperiodens udloeb eller, naar der er mere end


text: én periode, ved den sidste periodes udloeb, og naar alle mangler eller skader er udbedret, udsteder projektlederen en attest for endelig overtagelse til entreprenoeren med en kopi heraf til den kontraherende myndighed med angivelse af den dato, paa hvilken entreprenoeren har opfyldt sine forpligtelser i henhold til kontrakten til projektlederens tilfredshed. Projektlederen skal udstede attesten for endelig overtagelse senest 30 dage efter ovennaevnte periodes udloeb, eller saa snart de arbejder, der skal udfoeres i henhold til artikel 61, er faerdiggjort til projektlederens tilfredshed.62.2.Arbejdet anses ikke for fuldfoert, foerend projektlederen har underskrevet en attest for endelig overtagelse og afleveret den til den kontraherende myndighed med kopi til entreprenoeren.62.3.Uanset udstedelsen af attesten for endelig overtagelse haefter entreprenoeren og den kontraherende myndighed fortsat for opfyldelsen af forpligtelser, der er indgaaet i henhold til kontrakten inden udstedelsen af attesten for endelig overtagelse. Kontrakten gaelder mellem parterne med henblik paa at fastslaa arten og omfanget af saadanne forpligtelser.MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHAEVELSE Artikel 63Misligholdelse af kontrakten63.1.Parterne misligholder kontrakten, hvis de undlader at opfylde deres forpligtelser i henhold hertil.63.2.Naar der er tale om misligholdelse, har den skadelidte foelgende retsmidler:a) skadeserstatning, og/ellerb)ophaevelse af kontrakten.63.3.Skadeerstatningen kan entena)vaere generel, ellerb)antage form af bod.63.4.Naar den kontraherende myndighed har ret til skadeserstatning, kan den traekke denne fra de beloeb, entreprenoeren har til gode, eller fra garantien. Artikel 64Den kontraherende myndigheds ophaevelse af kontrakten64.1.Den kontraherende myndighed kan naar som helst og med omgaaende virkning ophaeve kontrakten, undtagen som fastsat i artikel 64.2.64.2.Medmindre andet er fastsat i de almindelige betingelser, kan den kontraherende myndighed med syv dages varsel ophaeve kontrakten og bortvise entreprenoeren fra byggepladsen i foelgende tilfaelde:a) hvis entreprenoeren ikke i det vaesentlige overholder kontraktens bestemmelser for udfoerelsen af arbejderneb)hvis entreprenoeren ikke inden for en rimelig frist foelger projektlederens instruks om, at han skal raade bod paa enhver forsoemmelse eller manglende opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, der alvorligt paavirker en korrekt og rettidig udfoerelse af arbejdernec)hvis entreprenoeren naegter eller undlader at efterkomme administrative ordrer fra projektlederend)hvis entreprenoeren overdrager kontrakten eller indgaar underentrepriser uden tilladelse fra den kontraherende myndighede)hvis entreprenoeren gaar konkurs eller bliver insolvent, eller der udstedes et midlertidigt konkursdekret mod ham, hvis han indgaar akkord med sine kreditorer eller foerer forretninger under en bobestyrer eller kurator til fordel for sine kreditorer, eller hvis han traeder i likvidationf)hvis der afsiges endelig dom for en lovovertraedelse, der vedroerer entreprenoerens forretningsfoerelseg)hvis der opstaar anden form for manglende retsevne, der er til hinder for udfoerelsen af kontraktenh)hvis der sker organisatoriske aendringer, som medfoerer en aendring af entreprenoerens retlige status, medmindre saadanne aendringer er anfoert i en tilfoejelse til kontrakteni)hvis entreprenoeren ikke stiller den kraevede garanti eller tegner den kraevede forsikring, eller hvis den person, der har stillet den foregaaende garanti eller tegnet den foregaaende forsikring, ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser.64.3.En eventuel ophaevelse paavirker ikke den kontraherende myndigheds og entreprenoerens oevrige rettigheder eller befoejelser i henhold til kontrakten. Den kontraherende myndighed kan herefter selv gennemfoere arbejderne eller indgaa en anden kontrakt med trejdemand for entreprenoerens regning. Entreprenoerens ansvar for forsinkelser i gennemfoerelsen


text: ophoerer straks, naar den kontraherende myndighed bortviser ham fra byggepladsen, idet et eventuelt ansvar i henhold til kontrakten, som han allerede har paadraget sig, dog fortsat paahviler ham.64.4.Projektlederen skal efter udstedelsen af meddelelsen om kontraktens ophaevelse paalaegge entreprenoeren straks at tage skridt til at afslutte arbejdet hurtigt og efter forskrifterne og til at holde udgifterne paa et minimum.64.5.Saa snart det er muligt efter ophaevelsen, skal projektlederen attestere arbejdernes vaerdi og alle beloeb, som entreprenoeren har til gode pr. ophaevelsesdatoen.64.6.Hvis kontrakten ophaeves,a) skal projektlederen snarest muligt efter inspektion af arbejderne udarbejde en rapport om det arbejde, som entreprenoeren har udfoert, og foretage en opgoerelse over midlertidige strukturer, materialer, anlaegsudstyr og andet udstyr. Entreprenoeren skal indkaldes og vaere til stede ved inspektionen og opgoerelsen. Projektlederen skal ogsaa goere op, hvor meget entreprenoeren stadig skylder i loen til de arbejdere, han har ansat i forbindelse med kontrakten, og hvilke beloeb entreprenoeren skylder den kontraherende myndighedb)skal den kontraherende myndighed have mulighed for at erhverve hele eller dele af midlertidige anlaeg, som projektlederen har godkendt, anlaegsudstyr og materialer, som er leveret eller fremstillet specielt i forbindelse med udfoerelsen af arbejdet i henhold til kontraktenc)maa koebsprisen for ovennaevnte midlertidige anlaeg, anlaegsudstyr og materialer ikke overstige den del af entreprenoerens udgifter, der ikke erdaekket, idet disse udgifter om noedvendigt begraenses til udgifterne i forbindelse med gennemfoerelse af kontrakten paa normale vilkaard)kan den kontraherende myndighed til markedspriser koebe de materialer og genstande, der er leveret eller bestilt, men ikke allerede betalt af den kontraherende myndighed, paa de betingelser, som projektlederen anser for passende.64.7.Den kontraherende myndighed er ikke forpligtet til at foretage yderligere betalinger til entreprenoeren, foer arbejdet er afsluttet, hvorefter den kontraherende myndighed er berettiget til at kraeve, at entreprenoeren daekker eventuelle ekstraudgifter til fuldfoerelse af arbejdet, eller skal betale entreprenoeren det eventuelle restbeloeb, denne har til gode forud for kontraktens ophaevelse.64.8.Ophaever den kontraherende myndighed kontrakten, har den krav paa erstatning fra entreprenoeren for alle de tab, den har lidt, op til det i kontrakten fastsatte maksimumsbeloeb. Er der ikke fastsat noget maksimumsbeloeb, har den kontraherende myndighed ikke ret til stoerre erstatning end den del af kontraktprisen, der svarer til vaerdien af den del af arbejdet, som paa grund af entreprenoerens manglende udfoerelse ikke kan anvendes til det planlagte formaal.64.9.Hvis ophaevelsen ikke skyldes en handling eller en undladelse fra entreprenoerens side, har han ret til foruden de beloeb, han har til gode for arbejde, der allerede er udfoert, at kraeve erstatning for det tab, han har lidt. Artikel 65Entreprenoerens ophaevelse af kontrakten65.1.Entreprenoeren kan med 14 dages varsel ophaeve kontrakten, hvis den kontraherende myndigheda) undlader at betale entreprenoeren de beloeb, han har til gode ifoelge attest fra projektlederen efter udloebet af den i artikel 53.1 fastsatte frist, ellerb)konsekvent undlader at opfylde sine forpligtelser efter gentagne paamindelser, ellerc)suspenderer arbejdet eller dele heraf i mere end 180 dage af grunde, der ikke er anfoert i de saerlige betingelser eller i kontrakten, eller som ikke skyldes entreprenoerens forsoemmelighed.65.2.Denne ophaevelse paavirker hverken den kontraherende myndigheds eller entreprenoerens oevrige rettigheder i henhold til kontrakten.


text: Efter ophaevelsen har entreprenoeren ret til straks at fjerne sit udstyr fra byggepladsen med forbehold af loven i den kontraherende myndigheds stat.65.3.I tilfaelde af ophaevelse skal den kontraherende myndighed betale entreprenoeren for tab eller skade, han maatte have lidt. Denne ekstrabetaling maa ikke overstige en graense, der skal fastsaettes i kontrakten. Artikel 66Force majeure66.1.Ingen af parterne anses for at have misligholdt deres forpligtelser i henhold til kontrakten, hvis opfyldelsen af disse forpligtelser forhindres ved force majeure, der opstaar efter datoen for meddelelse om tildeling af kontrakten eller den dato, paa hvilken kontrakten faar virkning, idet den dato, der ligger tidligst, tages i betragtning.66.2.Udtrykket »force majeure« anvendes her i betydningen uforudselige begivenheder, strejker, lockouter eller anden form for uro paa arbejdsmarkedet, samfundsfjendtlige handlinger, erklaerede eller ikke-erklaerede krige, blokader, oproer, optoejer, epidemier, jordskred, jordskaelv, uvejr, lynnedslag, oversvoemmelser, bortskylninger, indre uroligheder, eksplosioner og andre lignende uforudselige haendelser, som ingen af parterne er herre over, og som de ikke kan undgaa ved iagttagelse af almindelig forsigtighed.66.3.Uanset bestemmelserne i artikel 36 og 64 kan entreprenoeren ikke miste sin garanti for gennemfoerelse af kontrakten, paalaegges bod eller paatvinges ophaevelse af kontrakten for misligholdelse, for saa vidt forsinkelsen i hans gennemfoerelse eller anden manglende opfyldelse for forpligtelserne i henhold til kontrakten skyldes force majeure. Tilsvarende kan en kontraherende myndighed ikke, uanset bestemmelserne i artikel 38 og 42, paalaegges betaling af renter for forsinkede betalinger eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, eller paa grund af entreprenoerens ophaevelse af kontrakten for misligholdelse, for saa vidt den kontraherende myndigheds forsinkelse eller anden manglende opfyldelse af sine forpligtelser skyldes force majeure.66.4.Hvis en af parterne mener, at der er indtruffet en force majeure-begivenhed, som kan indvirke paa opfyldelsen af hans forpligtelser, underretter han straks den anden part og projektlederen herom, idet han giver oplysninger om begivenhedens art, forventede varighed og sandsynlige virkninger. Medmindre projektlederen har angivet andet skriftligt, fortsaetter entreprenoeren med at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten i det omfang, det med rimelighed kan lade sig goere, og soeger alle rimelige alternative midler til opfyldelse af de forpligtelser, der ikke hindres af force majeure-begivenheden. Entreprenoeren skal ikke bringe saadanne alternative midler i anvendelse, medmindre han har faaet anvisning herom fra projektlederen.66.5.Hvis entreprenoeren skal afholde yderligere omkostninger som foelge af projektlederens anvisning eller anvendelse af alternative midler i henhold til artikel 66.4, attesteres dette beloeb af projektlederen.66.6.Hvis force majeure-begivenheder er indtruffet og vedvarer i 180 dage, kan begge parter, uanset om entreprenoeren af denne grund har faaet forlaenget fristen for faerdiggoerelsen af arbejdet, ophaeve kontrakten med 30 dages varsel. Hvis force majeure-situationen stadig bestaar ved udloebet af de 30 dage, ophaeves kontrakten, og parterne er som foelge heraf i henhold til den lovgivning, der gaelder for kontrakten, loest fra deres forpligtelser til at fuldfoere kontrakten. Artikel 67Doedsfald67.1.Hvis entreprenoeren er en fysisk person, ophaeves kontrakten automatisk, hvis han afgaar ved doeden. Den kontraherende myndighed skal dog gennemgaa eventuelle forslag fra arvingerne eller de begunstigede, hvis de har givet meddelelse om, at de oenskerat viderefoere kontrakten. Den kontraherende myndigheds beslutning meddeles de paagaeldende


text: senest 30 dage efter modtagelsen af et saadant forslag.67.2.Hvis entreprenoeren bestaar af flere fysiske personer og én eller flere af dem afgaar ved doeden, udarbejdes der en kontradiktorisk opgoerelse over de allerede udfoerte arbejder, og den kontraherende myndighed traeffer afgoerelse om, hvorvidt kontrakten skal ophaeves eller viderefoeres paa grundlag af de forpligtelser, som de oevrige entreprenoerer og arvingerne eller de begunstigede alt efter tilfaeldet har paataget sig.67.3.I de i artikel 67.1 og 67.2 omhandlede tilfaelde giver de personer, der tilbyder at viderefoere kontrakten, den kontraherende myndighed meddelelse herom senest 15 dage efter doedsfaldet.67.4.Disse personer haefter solidarisk eller som anfoert i de saerlige betingelser for kontraktens korrekte gennemfoerelse i samme omfang som den afdoede entreprenoer. For viderefoerelsen af kontrakten gaelder de bestemmelser vedroerende garantistillelse, der er fastsat i artikel 15.BILAEGGELSE AF TVISTER Artikel 68Bilaeggelse af tvister68.1.Den kontraherende myndighed og entreprenoeren skal bestraebe sig paa i mindelighed at bilaegge alle tvister vedroerende kontrakten, som maatte opstaa mellem dem eller mellem projektlederen og entreprenoeren.68.2.De saerlige betingelser skal angive:a) proceduren for mindelig bilaeggelse af tvisterb)de frister, inden for hvilke proceduren for mindelig bilaeggelse kan paaberaabes efter det tidspunkt, hvor tvisten er meddelt modparten, og den maksimale frist, inden for hvilken denne bilaeggelse skal finde sted, forudsat at denne ikke overskrider 120 dage fra indledningen af den aftalte procedurec)fristerne for den skriftlige besvarelse af en begaering om mindelig bilaeggelse eller af andre begaeringer, der er tilladt i loebet af denne procedure, og konsekvenserne af, at disse frister ikke overholdes.68.3.Parterne kan blive enige om at bilaegge tvisten ved tredjemands maegling inden for en bestemt tidsfrist, hvis proceduren for mindelig bilaeggelse ikke har givet noget resultat.68.4.Den aftalte procedure for mindelig bilaeggelse eller maegling skal under alle omstaendigheder omfatte en procedure, hvorved klagepunkter og svar meddeles modparten.68.5.Hvis der ikke opnaas mindelig bilaeggelse eller maegling inden for den fastsatte maksimale tidsfrist, skal tvisten bilaegges:a)i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den kontraherende myndigheds stat, naar der er tale om en national kontrakt, ogb)naar der er tale om internationale kontrakterii) enten hvis parterne i kontrakten godkender det, i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den kontraherende myndigheds stat eller dens praksis paa internationalt plan, ellerii) ved voldgift i henhold til de procedureregler, der er vedtaget i henhold til konventionen.BILAG III ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERANCEKONTRAKTER, DER FINANSIERES AF DEN EUROPAEISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) INDLEDENDE BESTEMMELSERArtikel 1 - Definitioner.55Artikel 2 - Den for kontrakten gaeldende lovgivning samt sprog.56Artikel 3 - Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterne.56Artikel 4 - Bekendtgoerelser og skriftlige meddelelser.56Artikel 5 - Projektlederen og dennes repraesentant.56Artikel 6 - Overdragelse.57Artikel 7 - Underleverancer.57DEN KONTRAHERENDE MYNDIGHEDS FORPLIGTELSERArtikel 8 - Fremlaeggelse af dokumenter.58Artikel 9 - Bistand med henblik paa opfyldelse af lokale formaliteter.58LEVERANDOERENS FORPLIGTELSERArtikel 10 - Almindelige forpligtelser.58Artikel 11 - Garanti for kontraktens udfoerelse.59Artikel 12 - Forsikring.59Artikel 13 - Arbejdsprogram.60Artikel 14 - Detaljeret prisoversigt.60Artikel 15 - Leverandoerens tegninger.60Artikel 16 - Tilbudsprisernes udtoemmende karakter.61Artikel 17 - Patenter og licenser.61PAABEGYNDELSE OG FORSINKELSERArtikel 18 - Paabegyndelsesordrer.61Artikel 19 - Fristen for udfoerelse.61Artikel 20 - Forlaengelse af fristen for udfoerelse.61Artikel 21 - Forsinkelser i udfoerelsen.62Artikel 22 - AEndringer.62Artikel 23 - Midlertidig


text: standsning.63MATERIALER OG ARBEJDSUDFOERELSEArtikel 24 - Leverancernes kvalitet.64Artikel 25 - Kontrol og afproevning.64Artikel 26 - Ejendomsret til leverancerne.65BETALINGERArtikel 27 - Almindelige bestemmelser.65Artikel 28 - Foreloebige priskontrakter.65Artikel 29 - Forskud.65Artikel 30 - Tilbageholdelse af beloeb.66Artikel 31 - Prisrevision.66Artikel 32 - Acontobetalinger.67Artikel 33 - Slutopgoerelse.67Artikel 34 - Betaling til tredjemand.68Artikel 35 - Forsinket betaling.68Artikel 36 - Betalinger i fremmed valuta.68OVERTAGELSE OG GARANTIArtikel 37 - Levering.69Artikel 38 - Kontrolforanstaltninger.69Artikel 39 - Foreloebig overtagelse.70Artikel 40 - Garantiforpligtelser.70Artikel 41 - Eftersalgsservice.71Artikel 42 - Endelig overtagelse.71MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHAEVELSEArtikel 43 - Misligholdelse af kontrakten.71Artikel 44 - Den kontraherende myndigheds ophaevelse af kontrakten.72Artikel 45 - Leverandoerens ophaevelse af kontrakten.73Artikel 46 - Force majeure.73Artikel 47 - Doedsfald.73BILAEGGELSE AF TVISTERArtikel 48 - Bilaeggelse af tvister.74INDLEDENDE BESTEMMELSER Artikel 1Definitioner1.1.Foelgende definitioner gaelder for naervaerende almindelige betingelser og for kontrakten:EOEF: Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab.AVS-staterne: de stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som har undertegnet konventionen.Konventionen: den relevante konvention mellem AVS-staterne og EOEF.Kontrakt: den underskrevne aftale, som parterne har indgaaet om leverancerne, herunder alle tillaeg hertil og alle dokumenter, som indgaar heri.Leverandoer: den part, med hvilken den kontraherende myndighed indgaar kontrakten.Kontraherende myndighed: den stat eller den offentligretlige eller privatretlige juridiske person, der indgaar kontrakten, eller paa hvis vegne den indgaas, med leverandoeren.Den kontraherende myndigheds stat: den AVS-stat, paa hvis omraade kontrakten skal udfoeres.Projektleder: den statslige tjenestegren, offentligretlige juridiske person eller fysiske eller juridiske person, der er udpeget af den kontraherende myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende myndigheds stat, og som har ansvaret for ledelsen af og/eller opsynet med udfoerelsen af leverancekontrakten, eller til hvem den kontraherende myndighed kan uddelegere rettigheder og/eller befoejelser i henhold til kontrakten.Projektlederens repraesentant: enhver fysisk eller juridisk person, der af projektlederen er udpeget som saadan i henhold til kontrakten, og som er bemyndiget til at repraesentere projektlederen i hans funktioner og til at udoeve de befoejelser, der er overdraget ham. Naar projektlederens funktioner og befoejelser er uddelegeret til hans repraesentant, omfatter henvisninger til projektlederen saaledes hans repraesentant.Leverancer: materialer og genstande, som leverandoeren skal levere til den kontraherende myndighed, herunder om noedvendigt tjenesteydelser saasom installering, afproevning, klargoering, tilvejebringelse af ekspertise, tilsyn, vedligeholdelse, reparation, oplaering og andre lignende forpligtelser, der i henhold til kontrakten kraeves i forbindelse med de materialer og genstande, der skal leveres.Maengde- og prisspecifikation: et dokument, der indeholder en detaljeret oversigt over de leverancer,der skal tilvejebringes i henhold til en kontrakt lydende paa priser pr. enhed, med en maengdeangivelse for hver enkelt post og den tilsvarende pris pr. enhed.Prisfortegnelse: den komplette prisfortegnelse, inkl. den samlede prisoversigt, som leverandoeren indgiver sammen med sit tilbud, eventuelt aendret, og som indgaar i en kontrakt lydende paa priser pr. enhed.Den samlede prisoversigt: den detaljerede liste over satser og priser, der viser sammensaetningen af prisen i en kontrakt lydende paa en samlet sum, men som ikke er en del af kontrakten.Kontraktpris: det beloeb, der er opgivet i kontrakten, og som udgoer det foerste overslag over den pris, der skal betales for tilvejebringelsen af leverancerne, eller det beloeb, som det ved slutopgoerelsen konstateres, at leverandoeren har til gode i henhold til kontrakten.Tegninger:


text: tegninger fremlagt af den kontraherende myndighed og/eller projektlederen og/eller tegninger fremlagt af leverandoeren og godkendt af projektlederen med henblik paa tilvejebringelse af leverancerne.Meddelelser: anvisninger, underretninger, ordrer og instrukser, der udstedes i henhold til kontrakten.Tekster: haandskrevne, maskinskrevne eller trykte meddelelser, herunder telexer, telegrammer og telefaxmeddelelser.Garantiperiode: den i kontrakten angivne periode, som begynder umiddelbart efter datoen for den foreloebige overtagelse, og inden for hvilken leverandoeren skal afslutte kontrakten og udbedre mangler eller fejl efter projektlederens instrukser.Attest for endelig overtagelse: det/de bevis(er), som projektlederen ved garantiperiodens afslutning udsteder til leverandoeren, og hvori det fastslaas, at leverandoeren har opfyldt sine forpligtelser i henhold til kontrakten.Dag: kalenderdag.Tidsfrister: de tidsrum i kontrakten, der loeber fra den dag, der foelger efter den handling eller begivenhed, der udgoer starttidspunktet for disse tidsrum. Hvis tidsrummets sidste dag falder paa en arbejdsfri dag, udloeber tidsrummet ved afslutningen af den foerste arbejdsdag herefter.Administrativ ordre: skriftlige instrukser eller ordrer fra projektlederen til leverandoeren vedroerende tilvejebringelse af leverancerne.National valuta: den valuta, der anvendes i den kontraherende myndigheds stat.Fremmed valuta: enhver gyldig valuta, som ikke er den nationale valuta, og som er angivet i kontrakten.Foreloebigt beloeb: et beloeb, der er anfoert i kontrakten og afsat til levering af varer, materialer, anlaeg eller tjenesteydelser eller til uforudsete udgifter, og som kan bruges helt eller delvis eller slet ikke, alt efter projektlederens instrukser.Bod: det beloeb, der er angivet i kontrakten som erstatning fra leverandoeren til den kontraherende myndighed, hvis han ikke afslutter kontrakten eller en del af denne inden for de tidsrum, der er fastsat i kontrakten, eller som erstatning fra den ene part til den anden for anden specifik misligholdelse, som anfoert i kontrakten.Skadeserstatning: et beloeb, som ikke forinden er angivet i kontrakten, og som tilkendes af en domstol eller en voldgiftsret, eller som parterne enes om som godtgoerelse til en skadelidt part for modpartens misligholdelse af kontrakten.Saerlige betingelser: de saerlige betingelser, som den kontraherende myndighed fastsaetter som en del af udbuddet, og som er anfoert i kontrakten, om noedvendigt i aendret form. De omfattera) aendringer til de almindelige betingelserb)saerlige kontraktbestemmelserc)tekniske specifikationer, ogd)andre spoergsmaal vedroerende den enkelte kontrakt.1.2.Overskrifter og titler i naervaerende almindelige betingelser skal ikke betragtes som en del heraf eller tages i betragtning ved kontraktens fortolkning.1.3.Naar konteksten tillader det, skal ord i ental anses for ogsaa at omfatte flertal og omvendt, og ord i hankoen skal anses for ogsaa at omfatte hunkoen og omvendt.1.4.Ord, der angiver personer eller parter, skal omfatte selskaber og virksomheder samt organisationer med retsevne. Artikel 2Den for kontrakten gaeldende lovgivning samt sprog2.1.Den for kontrakten gaeldende lovgivning skal vaere den lovgivning, der gaelder i den kontraherende myndigheds stat, medmindre andet er anfoert i de saerlige betingelser.2.2.I alle forhold, som ikke er omfattet af disse almindelige betingelser, finder den for kontrakten gaeldende lovgivning anvendelse.2.3.Kontrakten og alle meddelelser mellem leverandoeren, den kontraherende myndighed og projektlederen eller disses repraesentanter skal vaere affattet paa det sprog, der er anfoert i de saerlige betingelser. Artikel 3Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterneMedmindre andet er fastsat i kontrakten, klassificeres kontraktdokumenterne som anfoert i de saerlige betingelser. Artikel 4Bekendtgoerelser og


text: skriftlige meddelelser4.1.Medmindre andet er anfoert i de saerlige betingelser, skal meddelelser mellem den kontraherende myndighed og/eller projektlederen paa den ene side og leverandoeren paa den anden side sendes med post, telegraf, telex eller telefax eller afleveres personligt paa de adresser, som er opgivet af de paagaeldende med henblik herpaa.4.2.Hvis afsenderen oensker bevis for modtagelsen, anfoeres dette i meddelelsen, og han skal altid kraeve et saadant bevis, naar der er sat en frist for modtagelse af meddelelsen. Under alle omstaendigheder skal afsenderen traeffe alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at hans meddelelse modtages.4.3.Naar kontrakten indeholder bestemmelser om, at der skal gives underretning, samtykke, godkendelse, attest eller traeffes afgoerelse, skal dette, medmindre andet er anfoert, ske skriftligt, og ordene »underrette«, »godkende«, »attestere« eller »afgoere« skal forstaas i overensstemmelse hermed. Samtykke, godkendelse, attest eller afgoerelse maa ikke tilbageholdes eller forsinkes unoedigt. Artikel 5Projektlederen og dennes repraesentant5.1.Projektlederen udfoerer de opgaver, der er fastsat i kontrakten. Undtagen i de tilfaelde, hvor det udtrykkeligt er anfoert i kontrakten, har projektlederen ikke befoejelse til at fritage leverandoeren fra nogen af dennes forpligtelser i henhold til kontrakten.5.2.Projektlederen kan undertiden uddelegere sine pligter og befoejelser til sin repraesentant, idet han dog bevarer det endelige ansvar, og kan naar som helst tilbagekalde denne uddelegering eller udskifte repraesentanten.Uddelgering, tilbagekaldelse eller udskiftning sker skriftligt og faar foerst virkning, naar en kopi heraf er afleveret til leverandoeren.5.3.Meddelelser fra projektlederens repraesentant til leverandoeren, som er i overensstemmelse med betingelserne for en saadan uddelegering har samme virkning, som om de kom fra projektlederen, idet doga) det forhold, at projektlederens repraesentant ikke afviser leverancer, ikke forhindrer projektlederen i at afvise saadanne leverancer og give de noedvendige instrukser om berigtigelse herafb)projektlederen frit skal kunne afkraefte eller aendre indholdet af en saadan meddelelse.5.4.Instrukser og/eller ordrer fra projektlederen skal gives i form af administrative ordrer. Saadanne ordrer skal i givet fald dateres, nummereres og indfoeres i et register, og kopier heraf skal i givet fald afleveres personligt til leverandoerens repraesentant. Artikel 6Overdragelse6.1.En overdragelse er kun gyldig i form af en skriftlig overenskomst, hvorved leverandoeren overdrager sin kontrakt eller en del heraf til tredjemand.6.2.Leverandoeren maa ikke uden forudgaaende skriftligt samtykke fra den kontraherende myndighed overdrage kontrakten eller en del heraf, eller fordele eller interesser i henhold hertil, undtagen i foelgende tilfaelde:a)ved overdragelse til leverandoerens bank af en fordring paa forfaldne beloeb eller beloeb, der senere forfalder i henhold til kontrakten, ellerb)ved overdragelse til leverandoerens forsikringsselskab af leverandoerens regresret over for andre ansvarlige personer, naar forsikringsselskabet har daekket leverandoerens tab eller forpligtelse.6.3.Med henblik paa artikel 6.2 fritager den kontraherende myndigheds godkendelse af overdragelsen ikke leverandoeren for hans forpligtelser for den del af kontrakten, der allerede er udfoert, eller den del, der ikke er overdraget.6.4.Hvis leverandoeren har overdraget sin kontrakt uden tilladelse, kan den kontraherende myndighed uden forudgaaende varsel bringe de sanktioner for misligholdelse af kontrakten, der er fastsat i artikel 43 og 44, i anvendelse.6.5.Personer, som kontrakten overdrages til, skal opfylde kriterierne for tildeling af kontrakten. Artikel 7Underleverancer7.1.En underleverance er kun gyldig, hvis den har form af en skriftlig overenskomst, hvorved