AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 10.512, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 
Alterar o cronograma de implantação da Central 
Geradora Termelétrica UTE Nardini Aporé, localizada 
no município de Aporé, no estado do Goiás. 
 
 
Texto Original 
 
Voto 
 
Voto-Vista 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas 
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria e tendo em vista o disposto nos art. 3º-
A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e no art. 75-A do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 
2004, com base na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e nos arts. 23 a 29 do Decreto nº 2.003, de 10 de 
setembro de 1996, na Resolução Normativa ANEEL Nº 921, de 23 de fevereiro de 2021, na Resolução 
Normativa nº 876, de 10 de março de 2020, e no que consta do Processo nº 48500.004202/2009-62, 
resolve: 
 
Art. 1º Alterar o cronograma de implantação da Central Geradora Termelétrica – UTE Nardini 
Aporé, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração – CEG UTE.AI.GO.030105-1.01, à 
Nardini Agroindustrial Ltda., por meio da Resolução Autorizativa nº 1.965, de 16 de junho de 2009, 
localizada no município de Aporé, no estado de Goiás. 
 
a) Implementação da casa de força: até 06/05/2022; 
b) Conclusão da montagem eletromecânica da 1ª Unidade Geradora: até 11/01/2023; 
c) Início do comissionamento da 1ª Unidade Geradora: até 12/01/2023; 
d) Início da operação em teste da 1ª Unidade Geradora: até 11/04/2023; 
e) Início da operação comercial da 1ª Unidade Geradora: até 11/05/2023; 
f) Conclusão da montagem eletromecânica da 2ª Unidade Geradora: até 14/03/2025; 
g) Início do comissionamento da 2ª Unidade Geradora: até 15/03/2025; 
h) Início da operação em teste da 2ª Unidade Geradora: até 01/04/2025; 
i) Início da operação comercial da 2ª Unidade Geradora: até 01/05/2025; 
j) Conclusão da montagem eletromecânica da 3ª Unidade Geradora: até 10/03/2028; 
k) Início do comissionamento da 3ª Unidade Geradora: até 13/03/2028; 
l) Início da operação em teste da 3ª Unidade Geradora: até 01/04/2028; 
m) Início da operação comercial da 3ª Unidade Geradora: até 02/05/2028. 
 
Art. 2º. A alteração do cronograma fica condicionada ao início efetivo da obra em 180 (cento 
e oitenta) dias, a partir de 8 de setembro de 2021.

Parágrafo Único. O não atendimento da condicionante implicará na instauração de novo 
processo punitivo para revogação de outorga. 
 
Art. 3º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 
 
Retificado no D.O. de 27.09.2021. 
 
(Restabelecido o cronograma, pelo DSP SCE/ANEEL 3.414, de 18.11.2025)