AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.871, DE 23 DE JUNHO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.006025/2020-64, decide: (i) 
conhecer e, no mérito, conceder provimento parcial dos pedidos de reconsideração interpostos pelas 
interessadas: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil – CGT Eletrosul, 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, Interligação Elétrica Pinheiros S.A – IE 
Pinheiros, Interligação Elétrica Minas Gerais S.A – IE Minas Gerais e Transmissora Aliança de Energia 
Elétrica S.A. – TAESA; e (ii) substituir o anexo do Despacho nº 386, de 10 de fevereiro de 2021, pelo anexo 
apresentado no presente Ato Administrativo. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
AETE 
000541/2018 
SE CUIABA 
- 
SE Cuiabá - Instalar 
02 conjuntos de 
bancos de Baterias e 
Retificadores 48 Vcc 
independentes entre 
si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
31/10/2019 
AETE 
000542/2018 
SE COXIPO 
- 
SE Coxipó - Instalar 
02 conjuntos de 
bancos de Baterias e 
Retificadores 48 Vcc 
independentes entre 
si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
31/10/2019 
AETE 
000543/2018 
SE RONDONOPOLIS 
- 
SE Rondonópolis - 
Instalar 02 conjuntos 
de bancos de 
Baterias e 
Retificadores 48 Vcc 
independentes entre 
si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
31/10/2019 
AFLUENTE 
000572/2018 
SE BRUMADO II 
230 
Instalação de 
Registradores 
Digitais de 
Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000573/2018 
SE BRUMADO II 
230 
Instalação de 
Registradores 
Digitais de 
Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000575/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores 
Digitais de 
Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000577/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores 
Digitais de 
Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000578/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores 
Digitais de 
Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000579/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores 
Digitais de 
Perturbação 
12 
31/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
AETE  000541/2018  SE CUIABA  -  SE Cuiabá - Instalar
02 conjuntos de
bancos de Baterias e
Retificadores 48 Vcc
independentes entre
si para o sistema de
Telecomunicações  10  31/10/2019
AETE  000542/2018  SE COXIPO  -  SE Coxipó - Instalar
02 conjuntos de
bancos de Baterias e
Retificadores 48 Vcc
independentes entre
si para o sistema de
Telecomunicações  10  31/10/2019
AETE  000543/2018  SE RONDONOPOLIS  -  SE Rondonópolis -
Instalar 02 conjuntos
de bancos de
Baterias e
Retificadores 48 Vcc
independentes entre
si para o sistema de
Telecomunicações  10  31/10/2019
AFLUENTE  000572/2018  SE BRUMADO II  230  Instalação de
Registradores
Digitais de
Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000573/2018  SE BRUMADO II  230  Instalação de
Registradores
Digitais de
Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000575/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores
Digitais de
Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000577/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores
Digitais de
Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000578/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores
Digitais de
Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000579/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores
Digitais de
Perturbação  12  31/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
BRASNORTE 
000606/2018 
LT 230 kV 
JAURU/JUBA 
230 
Implantar rota 
alternativa para o 
sistema de 
teleproteção / 
telecomunicações do 
enlace Juba / Jauru-
MT (equipamentos + 
link terceiros) 
18 
30/06/2020 
CEEE GT 
004901/2018 
USI JACUI 
138 
Instalação de módulo 
concentrador de 
informações de 
oscilografia e 
acessórios 
30 
31/12/2021 
CELG - GT 
003042/2018 
SE ANHANGUERA 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003046/2018 
SE FIRMINOPOLIS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003050/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003051/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003052/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
BRASNORTE  000606/2018  LT 230 kV
JAURU/JUBA  230  Implantar rota
alternativa para o
sistema de
teleproteção /
telecomunicações do
enlace Juba / Jauru-
MT (equipamentos +
link terceiros)  18  30/06/2020
CEEE GT  004901/2018  USI JACUI  138  Instalação de módulo
concentrador de
informações de
oscilografia e
acessórios  30  31/12/2021
CELG - GT  003042/2018  SE ANHANGUERA  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003046/2018  SE FIRMINOPOLIS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003050/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003051/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003052/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG - GT 
003055/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003057/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003059/2018 
SE AGUAS LINDAS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003060/2018 
SE AGUAS LINDAS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003061/2018 
SE ITAPACI 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003062/2018 
SE ITAPACI 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG - GT  003055/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003057/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003059/2018  SE AGUAS LINDAS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003060/2018  SE AGUAS LINDAS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003061/2018  SE ITAPACI  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003062/2018  SE ITAPACI  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG - GT 
003064/2018 
SE PALMEIRAS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003066/2018 
SE PARANAIBA 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003067/2018 
SE PARANAIBA 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003073/2018 
SE FIRMINOPOLIS 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
PARA 
MONITORAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE 
TRANSFORMAÇÃO 
APONTADO NO ITEM 
6 DO RELATÓRIO RE 
3/0117/2017. 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003075/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
PARA 
MONITORAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE 
TRANSFORMAÇÃO 
APONTADO NO ITEM 
6 DO RELATÓRIO RE 
3/0117/2017. 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003076/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
PARA 
MONITORAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE 
TRANSFORMAÇÃO 
APONTADO NO ITEM 
6 DO RELATÓRIO RE 
3/0117/2017. 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG - GT  003064/2018  SE PALMEIRAS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003066/2018  SE PARANAIBA  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003067/2018  SE PARANAIBA  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR
DE CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003073/2018  SE FIRMINOPOLIS  230  INSTALAÇÃO DE RDP
PARA
MONITORAMENTO
DE EQUIPAMENTOS
DE
TRANSFORMAÇÃO
APONTADO NO ITEM
6 DO RELATÓRIO RE
3/0117/2017.  24  31/12/2020
CELG - GT  003075/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE RDP
PARA
MONITORAMENTO
DE EQUIPAMENTOS
DE
TRANSFORMAÇÃO
APONTADO NO ITEM
6 DO RELATÓRIO RE
3/0117/2017.  24  31/12/2020
CELG - GT  003076/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE RDP
PARA
MONITORAMENTO
DE EQUIPAMENTOS
DE
TRANSFORMAÇÃO
APONTADO NO ITEM
6 DO RELATÓRIO RE
3/0117/2017.  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG - GT 
003953/2017 
SE GOIÂNIA LESTE 
13,8 
Adequação da 
conexão do lado de 
baixa 
tensão do 
Transformador B, 
com a instalação de 
um disjuntor na saída 
de 13,8 kV. 
 
Obs.: Obra publicada 
no Plano de Outorgas 
de Transmissão de 
Energia Elétrica – 
POTEE – Ciclos 2018 
(1ª emissão) – 
Volume II – Reforços 
de Pequeno porte 
das Instalações de 
Transmissão 
Existentes 
24 
31/12/2019 
CELG - GT 
004063/2017 
SE CARAJÁS 
138 
Instalação da 5° 
chave seccionadora 
no vão do banco de 
capacitores em 138 
kV de 80 Mvar. 
 
Obs.: Obra publicada 
no Plano de Outorgas 
de Transmissão de 
Energia Elétrica – 
POTEE – Ciclos 2018 
(1ª emissão) – 
Volume II – Reforços 
de Pequeno porte 
das Instalações de 
Transmissão 
Existentes 
30 
30/06/2020 
CELG - GT 
005294/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
Bandeirantes C2 
(764). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A, Outras: 
Icrista 130 kA. 
30 
28/02/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG - GT  003953/2017  SE GOIÂNIA LESTE  13,8  Adequação da
conexão do lado de
baixa
tensão do
Transformador B,
com a instalação de
um disjuntor na saída
de 13,8 kV.
Obs.: Obra publicada
no Plano de Outorgas
de Transmissão de
Energia Elétrica –
POTEE – Ciclos 2018
(1ª emissão) –
Volume II – Reforços
de Pequeno porte
das Instalações de
Transmissão
Existentes  24  31/12/2019
CELG - GT  004063/2017  SE CARAJÁS  138  Instalação da 5°
chave seccionadora
no vão do banco de
capacitores em 138
kV de 80 Mvar.
Obs.: Obra publicada
no Plano de Outorgas
de Transmissão de
Energia Elétrica –
POTEE – Ciclos 2018
(1ª emissão) –
Volume II – Reforços
de Pequeno porte
das Instalações de
Transmissão
Existentes  30  30/06/2020
CELG - GT  005294/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1
Disjuntor do vão
Bandeirantes C2
(764).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A, Outras:
Icrista 130 kA.  30  28/02/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG - GT 
005295/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 
disjuntor do vão T1 
230/138 kV (724) . 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A, Outras: 
Icrista 130 kA. 
30 
28/02/2021 
CELG - GT 
005296/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 
disjuntor do vão 
Pirineus C1 (774). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A, Outras: 
Icrista 130 kA. 
30 
31/03/2021 
CELG - GT 
005299/2018 
SE XAVANTES 
138 
Substituição de 5 
secionadoras sem 
chave de terra do 
vão T1 230/138 kV 
(613,615,617,618 e 
619). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A. 
30 
31/03/2021 
CEMIG GT 
000227/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão TR 
11 - 300/138kV 
(20K4) e obras 
associadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG - GT  005295/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1
disjuntor do vão T1
230/138 kV (724) .
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A, Outras:
Icrista 130 kA.  30  28/02/2021
CELG - GT  005296/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1
disjuntor do vão
Pirineus C1 (774).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A, Outras:
Icrista 130 kA.  30  31/03/2021
CELG - GT  005299/2018  SE XAVANTES  138  Substituição de 5
secionadoras sem
chave de terra do
vão T1 230/138 kV
(613,615,617,618 e
619).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A.  30  31/03/2021
CEMIG GT  000227/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão TR
11 - 300/138kV
(20K4) e obras
associadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
000228/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão LT 
João Pinheiro 3 (3K4) 
e obras associadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
000229/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão de 
Amarre (6K4) e obras 
associadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
000230/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão LT 
Buritizeiro (8K4) e 
obras associdadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
002836/2018 
SE TRÊS MARIAS-SE 
- 
Implantação de um 
sistema automático 
de sincronismo da SE 
Três Marias com os 
geradores da UHE 
Três Marias. 
Executado 
31/12/2018 
CEMIG GT 
003715/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra do 
vão LT Newcast (7K). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  000228/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão LT
João Pinheiro 3 (3K4)
e obras associadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021
CEMIG GT  000229/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão de
Amarre (6K4) e obras
associadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021
CEMIG GT  000230/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão LT
Buritizeiro (8K4) e
obras associdadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021
CEMIG GT  002836/2018  SE TRÊS MARIAS-SE  -  Implantação de um
sistema automático
de sincronismo da SE
Três Marias com os
geradores da UHE
Três Marias.  Executado  31/12/2018
CEMIG GT  003715/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra do
vão LT Newcast (7K).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
003896/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT Montes Claros 
1 (8K). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
003963/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra do 
vão TR-1 TR-2 
138/13,8 kV (14K) . 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
003968/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT Várzea da 
Palma 2 (16K) . 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  003896/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT Montes Claros
1 (8K).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  003963/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra do
vão TR-1 TR-2
138/13,8 kV (14K) .
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  003968/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT Várzea da
Palma 2 (16K) .
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
003973/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT Pirapora 1 C1 
(17K) . 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
005018/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT Três Marias 
(12K). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
005331/2018 
SE TIMOTEO 1 
- 
Instalação de 02 
medidores para 
medição trifásica nos 
barramentos de 
saída de Baixa 
Tensão dos 
transformadores T1 e 
T2 de 230-13,8 kV e 
expansão da remoto 
com instalação de  
cartão de 
comunicação de 
entradas/saídas 
digitais para 
transmissão das 
informações dos 
medidores para o 
COS/ONS. 
Executado 
31/12/2018 
CEMIG GT 
005333/2018 
SE MESQUITA 
500 
Instalação de 3 TPs 
capacitivos de 500 kV 
para a amostra de 
tensão do T3 em 
atendimento ao 
submódulo 2.7. 
Executado 
31/12/2018
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  003973/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT Pirapora 1 C1
(17K) .
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  005018/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT Três Marias
(12K).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  005331/2018  SE TIMOTEO 1  -  Instalação de 02
medidores para
medição trifásica nos
barramentos de
saída de Baixa
Tensão dos
transformadores T1 e
T2 de 230-13,8 kV e
expansão da remoto
com instalação de
cartão de
comunicação de
entradas/saídas
digitais para
transmissão das
informações dos
medidores para o
COS/ONS.  Executado  31/12/2018
CEMIG GT  005333/2018  SE MESQUITA  500  Instalação de 3 TPs
capacitivos de 500 kV
para a amostra de
tensão do T3 em
atendimento ao
submódulo 2.7.  Executado  31/12/2018

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
005342/2018 
SE TRÊS MARIAS 
345 
Instalação de 3 TCs 
de 345 kV do 
autotransformador 
T12 para viabilizar a 
troca da proteção 
diferencial do 
mesmo. 
Executado 
31/12/2018 
CEMIG GT 
005343/2018 
SE TRÊS MARIAS-SE 
345 
Instalação de 3 TCs 
de 345 kV do 
autotransformador 
T13 para viabilizar a 
troca da proteção 
diferencial do 
mesmo. 
Executado 
Imediata 
CHESF 
000231/2018 
SE MATATU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 MTT. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000233/2018 
SE MATATU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T5 MTT. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000236/2018 
SE BOM NOME 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 BNO. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000245/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000246/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000252/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T6 BJS 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000253/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 TSA. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  005342/2018  SE TRÊS MARIAS  345  Instalação de 3 TCs
de 345 kV do
autotransformador
T12 para viabilizar a
troca da proteção
diferencial do
mesmo.  Executado  31/12/2018
CEMIG GT  005343/2018  SE TRÊS MARIAS-SE  345  Instalação de 3 TCs
de 345 kV do
autotransformador
T13 para viabilizar a
troca da proteção
diferencial do
mesmo.  Executado  Imediata
CHESF  000231/2018  SE MATATU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 MTT.  30  31/12/2021
CHESF  000233/2018  SE MATATU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T5 MTT.  30  31/12/2021
CHESF  000236/2018  SE BOM NOME  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 BNO.  30  31/12/2021
CHESF  000245/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000246/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000252/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T6 BJS  30  31/12/2021
CHESF  000253/2018  SE TERESINA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 TSA.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000255/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T5 FTZ 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000264/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T5 CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000281/2018 
SE COTEGIPE 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 CTG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000290/2018 
SE PAU FERRO 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 PFE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000298/2018 
SE PICOS 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 PIC. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000303/2018 
SE SANTO ANTONIO 
DE JESUS 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 STJ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000305/2018 
SE SUAPE III 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 SUT. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000308/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T1 BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000309/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T1 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000310/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T2 CMD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000255/2018  SE FORTALEZA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T5 FTZ  30  31/12/2021
CHESF  000264/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T5 CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000281/2018  SE COTEGIPE  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 CTG.  30  31/12/2021
CHESF  000290/2018  SE PAU FERRO  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 PFE.  30  31/12/2021
CHESF  000298/2018  SE PICOS  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 PIC.  30  31/12/2021
CHESF  000303/2018  SE SANTO ANTONIO
DE JESUS  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 STJ.  30  31/12/2021
CHESF  000305/2018  SE SUAPE III  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 SUT.  30  31/12/2021
CHESF  000308/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T1 BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000309/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T1 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000310/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T2 CMD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000311/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T3 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000312/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T4 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000327/2018 
SE PAULO AFONSO 
IV 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T7 PAQ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000328/2018 
SE PAULO AFONSO 
IV 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T8 PAQ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000329/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T1 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000330/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T2 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000331/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
05T3 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000352/2018 
SE BANABUIU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H1 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000353/2018 
SE BANABUIU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H2 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000354/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H1 CGD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000311/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T3 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000312/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T4 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000327/2018  SE PAULO AFONSO
IV  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T7 PAQ.  30  31/12/2021
CHESF  000328/2018  SE PAULO AFONSO
IV  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T8 PAQ.  30  31/12/2021
CHESF  000329/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T1 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000330/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T2 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000331/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
05T3 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000352/2018  SE BANABUIU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H1 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000353/2018  SE BANABUIU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H2 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000354/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H1 CGD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000355/2018 
SE DELMIRO 
GOUVEIA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H1 DMG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000357/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H1 FTZ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000358/2018 
SE FUNIL 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H1 FNL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000359/2018 
SE FUNIL 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H2 FNL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000360/2018 
SE MILAGRES 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H1 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000361/2018 
SE MILAGRES 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H2 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000364/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H1 TSA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000365/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco de 
Capacitor BC230 
04H2 TSA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000366/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 MLG. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000355/2018  SE DELMIRO
GOUVEIA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H1 DMG.  30  31/12/2021
CHESF  000357/2018  SE FORTALEZA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H1 FTZ.  30  31/12/2021
CHESF  000358/2018  SE FUNIL  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H1 FNL.  30  31/12/2021
CHESF  000359/2018  SE FUNIL  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H2 FNL.  30  31/12/2021
CHESF  000360/2018  SE MILAGRES  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H1 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000361/2018  SE MILAGRES  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H2 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000364/2018  SE TERESINA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H1 TSA.  30  31/12/2021
CHESF  000365/2018  SE TERESINA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco de
Capacitor BC230
04H2 TSA.  30  31/12/2021
CHESF  000366/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 MLG.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000367/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000368/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000372/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000373/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000374/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000375/2018 
SE MOSSORO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 MSD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000376/2018 
SE MOSSORO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 MSD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000385/2018 
SE PENEDO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 PEN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000386/2018 
SE PENEDO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 PEN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000387/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 PRD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000367/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000368/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000372/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000373/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000374/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000375/2018  SE MOSSORO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 MSD.  30  31/12/2021
CHESF  000376/2018  SE MOSSORO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 MSD.  30  31/12/2021
CHESF  000385/2018  SE PENEDO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 PEN.  30  31/12/2021
CHESF  000386/2018  SE PENEDO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 PEN.  30  31/12/2021
CHESF  000387/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 PRD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000388/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 PRD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000389/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 PRD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000390/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000391/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000392/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000393/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000394/2018 
SE RIBEIRAO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 RIB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000395/2018 
SE RIBEIRAO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 RIB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000396/2018 
SE RIO LARGO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 RLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000397/2018 
SE RIO LARGO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 RLD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000388/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 PRD.  30  31/12/2021
CHESF  000389/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 PRD.  30  31/12/2021
CHESF  000390/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000391/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000392/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000393/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000394/2018  SE RIBEIRAO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 RIB.  30  31/12/2021
CHESF  000395/2018  SE RIBEIRAO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 RIB.  30  31/12/2021
CHESF  000396/2018  SE RIO LARGO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 RLD.  30  31/12/2021
CHESF  000397/2018  SE RIO LARGO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 RLD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000398/2018 
SE RUSSAS II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 RSD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000399/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 SBD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000400/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 SBD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000401/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 SBD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000402/2018 
SE SENHOR DO 
BONFIM II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 SNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000404/2018 
SE TACAIMBO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 TAC. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000405/2018 
SE TACAIMBO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 TAC. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000407/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T5 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000408/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 ENP. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000409/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 ENP. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000398/2018  SE RUSSAS II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 RSD.  30  31/12/2021
CHESF  000399/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 SBD.  30  31/12/2021
CHESF  000400/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 SBD.  30  31/12/2021
CHESF  000401/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 SBD.  30  31/12/2021
CHESF  000402/2018  SE SENHOR DO
BONFIM II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 SNB.  30  31/12/2021
CHESF  000404/2018  SE TACAIMBO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 TAC.  30  31/12/2021
CHESF  000405/2018  SE TACAIMBO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 TAC.  30  31/12/2021
CHESF  000407/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T5 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000408/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 ENP.  30  31/12/2021
CHESF  000409/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 ENP.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000410/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3-A ENP. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000415/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000416/2018 
SE PIRIPIRI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 PRI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000418/2018 
SE BONGI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T6 BGI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000419/2018 
SE BONGI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T7 BGI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000420/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T7 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000421/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T7 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000422/2018 
SE OLINDINA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 OLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000423/2018 
SE RECIFE II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T5 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000424/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T6 CGD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000410/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3-A ENP.  30  31/12/2021
CHESF  000415/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000416/2018  SE PIRIPIRI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 PRI.  30  31/12/2021
CHESF  000418/2018  SE BONGI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T6 BGI.  30  31/12/2021
CHESF  000419/2018  SE BONGI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T7 BGI.  30  31/12/2021
CHESF  000420/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T7 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000421/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T7 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000422/2018  SE OLINDINA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 OLD.  30  31/12/2021
CHESF  000423/2018  SE RECIFE II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T5 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000424/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T6 CGD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000425/2018 
SE ABAIXADORA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 ABX. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000426/2018 
SE ACU II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T4 ACD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000427/2018 
SE ACU II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T6 ACD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000428/2018 
SE ANGELIM 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 AGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000429/2018 
SE ANGELIM 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T5 AGL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000432/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000434/2018 
SE BARREIRAS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 BRA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000439/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T5 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000440/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T6 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000452/2018 
SE GOVERNADOR 
MANGABEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 GVM. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000425/2018  SE ABAIXADORA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 ABX.  30  31/12/2021
CHESF  000426/2018  SE ACU II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T4 ACD.  30  31/12/2021
CHESF  000427/2018  SE ACU II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T6 ACD.  30  31/12/2021
CHESF  000428/2018  SE ANGELIM  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 AGD.  30  31/12/2021
CHESF  000429/2018  SE ANGELIM  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T5 AGL.  30  31/12/2021
CHESF  000432/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000434/2018  SE BARREIRAS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 BRA.  30  31/12/2021
CHESF  000439/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T5 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000440/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T6 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000452/2018  SE GOVERNADOR
MANGABEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 GVM.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000453/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 GNN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000454/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 GNN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000455/2018 
SE ICO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 ICO. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000456/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000457/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000458/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T3 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000459/2018 
SE ITABAIANA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 ITB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000460/2018 
SE ITABAIANA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 ITB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000463/2018 
SE JACARACANGA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T1 JCR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000464/2018 
SE JACARACANGA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Transformador 
04T2 JCR. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000453/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 GNN.  30  31/12/2021
CHESF  000454/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 GNN.  30  31/12/2021
CHESF  000455/2018  SE ICO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 ICO.  30  31/12/2021
CHESF  000456/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000457/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000458/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T3 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000459/2018  SE ITABAIANA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 ITB.  30  31/12/2021
CHESF  000460/2018  SE ITABAIANA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 ITB.  30  31/12/2021
CHESF  000463/2018  SE JACARACANGA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T1 JCR.  30  31/12/2021
CHESF  000464/2018  SE JACARACANGA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Transformador
04T2 JCR.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000475/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E3 BJS. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000476/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000477/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E2 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000478/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E3 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000480/2018 
SE BARREIRAS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E2 BRA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000481/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000482/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 GNN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000483/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000484/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E3 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000485/2018 
SE PIRIPIRI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 PRI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000486/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E2 SBD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000489/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
 
 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 BJS. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000475/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E3 BJS.  30  31/12/2021
CHESF  000476/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000477/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E2 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000478/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E3 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000480/2018  SE BARREIRAS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E2 BRA.  30  31/12/2021
CHESF  000481/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000482/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 GNN.  30  31/12/2021
CHESF  000483/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000484/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E3 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000485/2018  SE PIRIPIRI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 PRI.  30  31/12/2021
CHESF  000486/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E2 SBD.  30  31/12/2021
CHESF  000489/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 BJS.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000490/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E2 BJS. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000491/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000492/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco Capacitor 
Série 04H1 BJS. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000493/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Banco Capacitor 
Série 04H1 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000496/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E4 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000497/2018 
SE FUNIL 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E1 FNL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000498/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E3 ENP. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000499/2018 
SE FUNIL 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E2 FNL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000502/2018 
SE NATAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E2 NTD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000504/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E2 FTZ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000505/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E3 FTZ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000506/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E4 FTZ. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000490/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E2 BJS.  30  31/12/2021
CHESF  000491/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000492/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco Capacitor
Série 04H1 BJS.  30  31/12/2021
CHESF  000493/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Banco Capacitor
Série 04H1 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000496/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E4 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000497/2018  SE FUNIL  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E1 FNL.  30  31/12/2021
CHESF  000498/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E3 ENP.  30  31/12/2021
CHESF  000499/2018  SE FUNIL  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E2 FNL.  30  31/12/2021
CHESF  000502/2018  SE NATAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E2 NTD.  30  31/12/2021
CHESF  000504/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E2 FTZ.  30  31/12/2021
CHESF  000505/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E3 FTZ.  30  31/12/2021
CHESF  000506/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E4 FTZ.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000507/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 04E5 FTZ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000508/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000509/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E2 BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000510/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E3 BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000511/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000512/2018 
SE RECIFE II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000513/2018 
SE RECIFE II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E2 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000514/2018 
SE SAO JOAO DO 
PIAUI 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 SJI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000515/2018 
SE SAO JOAO DO 
PIAUI 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E2 SJI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000516/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E4 USB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000517/2018 
USI LUIZ GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E3 ULG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000518/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E4 ULG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000519/2018 
SE FORTALEZA II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E3 FZD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000507/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 04E5 FTZ.  30  31/12/2021
CHESF  000508/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000509/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E2 BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000510/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E3 BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000511/2018  SE CAMACARI II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000512/2018  SE RECIFE II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000513/2018  SE RECIFE II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E2 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000514/2018  SE SAO JOAO DO
PIAUI  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 SJI.  30  31/12/2021
CHESF  000515/2018  SE SAO JOAO DO
PIAUI  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E2 SJI.  30  31/12/2021
CHESF  000516/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E4 USB.  30  31/12/2021
CHESF  000517/2018  USI LUIZ GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E3 ULG.  30  31/12/2021
CHESF  000518/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E4 ULG.  30  31/12/2021
CHESF  000519/2018  SE FORTALEZA II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E3 FZD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000520/2018 
SE FORTALEZA II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E2 FZD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000521/2018 
SE ANGELIM II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E2 AGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000522/2018 
SE ANGELIM II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E3 AGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000523/2018 
SE MESSIAS 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 MSI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000524/2018 
SE OLINDINA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 OLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000525/2018 
SE OLINDINA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E2 OLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000526/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E3 USB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000527/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 ULG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000528/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E2 ULG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000529/2018 
SE MILAGRES 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) 
do Reator 05E1 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
002070/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Substituição de  
24km de cabo para-
raio  por cabo OPGW 
da LT 230KV 
CAMAÇARI / 
COTEGIPE 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000520/2018  SE FORTALEZA II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E2 FZD.  30  31/12/2021
CHESF  000521/2018  SE ANGELIM II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E2 AGD.  30  31/12/2021
CHESF  000522/2018  SE ANGELIM II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E3 AGD.  30  31/12/2021
CHESF  000523/2018  SE MESSIAS  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 MSI.  30  31/12/2021
CHESF  000524/2018  SE OLINDINA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 OLD.  30  31/12/2021
CHESF  000525/2018  SE OLINDINA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E2 OLD.  30  31/12/2021
CHESF  000526/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E3 USB.  30  31/12/2021
CHESF  000527/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 ULG.  30  31/12/2021
CHESF  000528/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E2 ULG.  30  31/12/2021
CHESF  000529/2018  SE MILAGRES  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP)
do Reator 05E1 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  002070/2018  SE CAMACARI II  230  Substituição de
24km de cabo para-
raio por cabo OPGW
da LT 230KV
CAMAÇARI /
COTEGIPE  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
004391/2018 
SE MILAGRES 
69 
Implantação de 
Sistema Automático 
de Regulação de 
Transformadores 
(composto por CLP, 
switch ethernet e 
cabos de controle). 
Reconfiguração na 
base de dados do 
SAGE, relés auxiliares 
e adequações na 
fiação e cabeação. 
Executado 
Imediata 
CHESF 
004485/2018 
SE CATU 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) 
em substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
004491/2018 
SE PITUACU 
230 
Implantação de SART 
(composto por CLP, 
switch ethernet e 
cabos de controle) e 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) 
em substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  004391/2018  SE MILAGRES  69  Implantação de
Sistema Automático
de Regulação de
Transformadores
(composto por CLP,
switch ethernet e
cabos de controle).
Reconfiguração na
base de dados do
SAGE, relés auxiliares
e adequações na
fiação e cabeação.  Executado  Imediata
CHESF  004485/2018  SE CATU  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle)
em substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  004491/2018  SE PITUACU  230  Implantação de SART
(composto por CLP,
switch ethernet e
cabos de controle) e
Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle)
em substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
004493/2018 
SE COTEGIPE 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) 
em substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
004495/2018 
SE ABAIXADORA 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) 
em substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
004535/2018 
LT CAMPINA 
GRANDE II - 
GOIANINHA  (04L3) 
230 
Substituição do cabo 
para-raio existente 
por Dotterel nas 
saídas das 
subestações por, no 
mínimo, 8,25 km de 
distância e 
substituição por 
cabos EHS 3/8” no 
trecho intermediário 
da LT por uma 
extensão de até 
82,70 km. 
30 
27/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  004493/2018  SE COTEGIPE  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle)
em substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  004495/2018  SE ABAIXADORA  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle)
em substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  004535/2018  LT CAMPINA
GRANDE II -
GOIANINHA (04L3)  230  Substituição do cabo
para-raio existente
por Dotterel nas
saídas das
subestações por, no
mínimo, 8,25 km de
distância e
substituição por
cabos EHS 3/8” no
trecho intermediário
da LT por uma
extensão de até
82,70 km.  30  27/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
005107/2018 
SE ITABAIANINHA 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) 
em substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
005372/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) 
em substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
005373/2018 
USI PAULO AFONSO 
IV 
500 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) 
em substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005264/2018 
SE BATEIAS 
525 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP BTA_230kV 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005267/2018 
SE CAMPO 
COMPRIDO 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP CCO_TRs 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005268/2018 
SE CERQUILHO III 
230 
AMPLIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DO RDP 
CRQ3_230kV 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005271/2018 
SE CURITIBA NORTE 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005273/2018 
SE DISTRITO SAO 
JOSE DOS PINHAIS 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP DJP_230kV 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  005107/2018  SE ITABAIANINHA  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle)
em substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  005372/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle)
em substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  30  31/12/2021
CHESF  005373/2018  USI PAULO AFONSO
IV  500  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle)
em substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  30  31/12/2021
COPEL-GT  005264/2018  SE BATEIAS  525  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP BTA_230kV  30  31/12/2021
COPEL-GT  005267/2018  SE CAMPO
COMPRIDO  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP CCO_TRs  30  31/12/2021
COPEL-GT  005268/2018  SE CERQUILHO III  230  AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DO RDP
CRQ3_230kV  30  31/12/2021
COPEL-GT  005271/2018  SE CURITIBA NORTE  230  INSTALAÇÃO DE RDP  30  31/12/2021
COPEL-GT  005273/2018  SE DISTRITO SAO
JOSE DOS PINHAIS  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP DJP_230kV  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
COPEL-GT 
005275/2018 
SE GOVERNADOR 
PARIGOT SOUZA 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP GPS_TRs 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005278/2018 
SE MARINGA 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP MGA_TRs 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005286/2018 
SE SAO MATEUS 
SUL 
230 
AMPLIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DO RDP 
SMS_230kV 
30 
31/12/2021 
CTEEP 
002661/2019 
SE MAIRIPORÃ 
138 
Instalação de 1 
disjuntor e 1 
transformador de 
potencial (fase 
branca) e 
substituição de 1 
seccionador (9729-
114) e 3 para-raios 
(fases azul, branca e 
vermelha) para 
adequação do 
módulo de conexão 
de 88 kV do 
transformadores nº 
1, TR-1 138-88 kV. 
24 
Imediato 
CTEEP 
002663/2019 
SE MAIRIPORÃ 
138 
Instalação de 1 
disjuntor e 1 
transformador de 
potencial (fase 
branca) e 
substituição de 1 
seccionador, 9729-
108, e 3 para-raios 
(fases azul, branca e 
vermelha) para 
adequação do 
módulo de conexão 
de 88 kV do 
transformadores nº 
2, TR-2 138-88 kV. 
24 
Imediato 
CTEEP 
005151/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 1 
bobina de bloqueio 
na fase branca do 
vão LT 440 kV Bom 
Jardim - Taubaté C1 
(19252-3). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
COPEL-GT  005275/2018  SE GOVERNADOR
PARIGOT SOUZA  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP GPS_TRs  30  31/12/2021
COPEL-GT  005278/2018  SE MARINGA  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP MGA_TRs  30  31/12/2021
COPEL-GT  005286/2018  SE SAO MATEUS
SUL  230  AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DO RDP
SMS_230kV  30  31/12/2021
CTEEP  002661/2019  SE MAIRIPORÃ  138  Instalação de 1
disjuntor e 1
transformador de
potencial (fase
branca) e
substituição de 1
seccionador (9729-
114) e 3 para-raios
(fases azul, branca e
vermelha) para
adequação do
módulo de conexão
de 88 kV do
transformadores nº
1, TR-1 138-88 kV.  24  Imediato
CTEEP  002663/2019  SE MAIRIPORÃ  138  Instalação de 1
disjuntor e 1
transformador de
potencial (fase
branca) e
substituição de 1
seccionador, 9729-
108, e 3 para-raios
(fases azul, branca e
vermelha) para
adequação do
módulo de conexão
de 88 kV do
transformadores nº
2, TR-2 138-88 kV.  24  Imediato
CTEEP  005151/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 1
bobina de bloqueio
na fase branca do
vão LT 440 kV Bom
Jardim - Taubaté C1
(19252-3).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005155/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vão de 
Interligação de 
Barramento (19252-
5). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019 
CTEEP 
005156/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vão de 
Interligação de 
Barramento (19252-
2). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019 
CTEEP 
005159/2018 
SE SAO JOSE DOS 
CAMPOS 
230 
Substituição de 1 
bobina de bloqueio 
do vão LT 230 kV São 
José dos Campos – 
Taubaté (37052-3). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020 
CTEEP 
005160/2018 
SE SAO JOSE DOS 
CAMPOS 
230 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT 230 kV São 
José dos Campos – 
Taubaté (37029-2(1) 
/ 37029-4 / 37029-6). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005155/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vão de
Interligação de
Barramento (19252-
5). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019
CTEEP  005156/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vão de
Interligação de
Barramento (19252-
2). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019
CTEEP  005159/2018  SE SAO JOSE DOS
CAMPOS  230  Substituição de 1
bobina de bloqueio
do vão LT 230 kV São
José dos Campos –
Taubaté (37052-3).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020
CTEEP  005160/2018  SE SAO JOSE DOS
CAMPOS  230  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT 230 kV São
José dos Campos –
Taubaté (37029-2(1)
/ 37029-4 / 37029-6).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005161/2018 
SE TAUBATE 
230 
Substituição de 1 
bobina de bloqueio 
do vão LT 230 kV 
Taubaté - São José 
dos Campos (18652-
22). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020 
CTEEP 
005163/2018 
SE CABREUVA 
440 
Substituição de 3 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT 440 kV Bom 
Jardim - Cabreúva 
(10629-234 (55) / 
10629-236 / 10629-
238 / 10629-240). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019 
CTEEP 
005171/2018 
SE TAUBATE 
230 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT 230 kV 
Taubaté - São José 
dos Campos (18629-
120 / 18629-122 / 
18629-124 / 18629-
126(33) / 18629-
128). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005161/2018  SE TAUBATE  230  Substituição de 1
bobina de bloqueio
do vão LT 230 kV
Taubaté - São José
dos Campos (18652-
22). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020
CTEEP  005163/2018  SE CABREUVA  440  Substituição de 3
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT 440 kV Bom
Jardim - Cabreúva
(10629-234 (55) /
10629-236 / 10629-
238 / 10629-240).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019
CTEEP  005171/2018  SE TAUBATE  230  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT 230 kV
Taubaté - São José
dos Campos (18629-
120 / 18629-122 /
18629-124 / 18629-
126(33) / 18629-
128). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005266/2018 
SE REGISTRO 
13,8 
Substituição de 180 
metros de cabos 
muflas dos 
secundários 1 e 2 do 
TR-6. Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de corrente: 1500 A. 
24 
31/12/2021 
CTEEP 
005280/2018 
SE TAUBATE 
440 
Instalação de 1 
bobina de bloqueio e 
adequação do 
sistema de 
teleproteção do 
módulo de entrada 
da LT 440 kV Bom 
Jardim - Taubaté 
(futura LT 440 kV 
Fernão Dias - 
Taubaté). 
48 
31/12/2021 
CTEEP 
005281/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Instalação de 1 
bobina de bloqueio 
na fase azul do 
módulo de entrada 
da LT 440 kV Bom 
Jardim - Taubaté. 
48 
31/12/2021 
CTEEP 
005289/2018 
SE NORDESTE 
345 
Substituição do 
sistema de proteção 
de barras e falha de 
disjuntor do setor de 
345 kV. 
36 
31/12/2021 
CTEEP 
005293/2019 
USI TRÊS IRMÃOS 
440 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada 
da LT 440 kV Ilha 
Solteira – Três 
Irmãos C1. 
36 
Imediato 
CTEEP 
005294/2019 
SE CABREÚVA 
440 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada 
da LT 440 kV Bom 
Jardim - Cabreúva 
36 
Imediato 
CTEEP 
005295/2019 
USI BARIRI 
138 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada 
da LT 138 kV Bariri – 
Bauru C1 
36 
Imediato 
CTEEP 
005296/2019 
USI BARIRI 
138 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada 
da LT 138 kV Bariri – 
Bauru C2 
36 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005266/2018  SE REGISTRO  13,8  Substituição de 180
metros de cabos
muflas dos
secundários 1 e 2 do
TR-6. Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de corrente: 1500 A.  24  31/12/2021
CTEEP  005280/2018  SE TAUBATE  440  Instalação de 1
bobina de bloqueio e
adequação do
sistema de
teleproteção do
módulo de entrada
da LT 440 kV Bom
Jardim - Taubaté
(futura LT 440 kV
Fernão Dias -
Taubaté).  48  31/12/2021
CTEEP  005281/2018  SE BOM JARDIM  440  Instalação de 1
bobina de bloqueio
na fase azul do
módulo de entrada
da LT 440 kV Bom
Jardim - Taubaté.  48  31/12/2021
CTEEP  005289/2018  SE NORDESTE  345  Substituição do
sistema de proteção
de barras e falha de
disjuntor do setor de
345 kV.  36  31/12/2021
CTEEP  005293/2019  USI TRÊS IRMÃOS  440  Instalação de ECE no
módulo de entrada
da LT 440 kV Ilha
Solteira – Três
Irmãos C1.  36  Imediato
CTEEP  005294/2019  SE CABREÚVA  440  Instalação de ECE no
módulo de entrada
da LT 440 kV Bom
Jardim - Cabreúva  36  Imediato
CTEEP  005295/2019  USI BARIRI  138  Instalação de ECE no
módulo de entrada
da LT 138 kV Bariri –
Bauru C1  36  Imediato
CTEEP  005296/2019  USI BARIRI  138  Instalação de ECE no
módulo de entrada
da LT 138 kV Bariri –
Bauru C2  36  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005354/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 1 
disjuntor do vão TR-7 
138/13,8 kV (1652-
38). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
75 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005356/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 5 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão TR-7 138/13,8 kV 
(1629-186 / 1629-
188 / 1629-190 / 
1629-192 / 1629-
194/65 / 1629-242). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
75 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005357/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vão TR-7 
138/13,8 kV (3TC-38 
- associado ao 
disjuntor 1652-38). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
75 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005359/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 1 
disjuntor do vão de 
Amarre IB1 (1624-1). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2023
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005354/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 1
disjuntor do vão TR-7
138/13,8 kV (1652-
38). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
75 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005356/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 5
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão TR-7 138/13,8 kV
(1629-186 / 1629-
188 / 1629-190 /
1629-192 / 1629-
194/65 / 1629-242).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
75 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005357/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vão TR-7
138/13,8 kV (3TC-38
- associado ao
disjuntor 1652-38).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
75 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005359/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 1
disjuntor do vão de
Amarre IB1 (1624-1).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2023

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005361/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 2 
secionadoras com 
chave de terra do 
vão de Amarre IB1 
(1629-196/67 / 1629-
198/69). Capacidade 
do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005365/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT 138 kV Água 
Vermelha/Guariroba 
(1629-164 / 1629-
162(59) / 1629-160 / 
1629-158 / 1629-
156). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005375/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 1 
disjuntor do vão  LT 
138 kV Agua 
Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(1652-33). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005361/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 2
secionadoras com
chave de terra do
vão de Amarre IB1
(1629-196/67 / 1629-
198/69). Capacidade
do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005365/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT 138 kV Água
Vermelha/Guariroba
(1629-164 / 1629-
162(59) / 1629-160 /
1629-158 / 1629-
156). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005375/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 1
disjuntor do vão LT
138 kV Agua
Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(1652-33).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005376/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do 
vão LT 138 kV Agua 
Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(1629-144(55) / 
1629-142 / 1629-140 
/ 1629-136 / 1629-
138). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005377/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vãoLT 
138 kV Agua 
Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(3TC-33 - associado 
ao disjuntor 1652-
33). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005380/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 2 
bobinas de bloqueio 
do vão LT 138 kV 
Agua Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(BB-33 - associado ao 
disjuntor 1652-33). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005376/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do
vão LT 138 kV Agua
Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(1629-144(55) /
1629-142 / 1629-140
/ 1629-136 / 1629-
138). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005377/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vãoLT
138 kV Agua
Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(3TC-33 - associado
ao disjuntor 1652-
33). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005380/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 2
bobinas de bloqueio
do vão LT 138 kV
Agua Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(BB-33 - associado ao
disjuntor 1652-33).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
000559/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de linha da 
SE Açailândia, bay 
Marabá C1 (AÇRE7-
03) 
24 
31/12/2020 
EATE 
000560/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de linha da 
SE Açailândia, bay 
Presidente Dutra C1 
(AÇRE7-04) 
24 
31/12/2020 
EATE 
000561/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de linha da 
SE Marabá, bay 
Tucuruí C3 (MBRE7-
05) 
24 
31/12/2020 
EATE 
000563/2018 
SE PRESIDENTE 
DUTRA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de linha da 
SE Presidente Dutra, 
bay Açailândia C1 
(PDRE7-10) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  000559/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de linha da
SE Açailândia, bay
Marabá C1 (AÇRE7-
03)  24  31/12/2020
EATE  000560/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de linha da
SE Açailândia, bay
Presidente Dutra C1
(AÇRE7-04)  24  31/12/2020
EATE  000561/2018  SE MARABA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de linha da
SE Marabá, bay
Tucuruí C3 (MBRE7-
05)  24  31/12/2020
EATE  000563/2018  SE PRESIDENTE
DUTRA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de linha da
SE Presidente Dutra,
bay Açailândia C1
(PDRE7-10)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
000790/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Construção de uma 
nova área para 
implantação de 
centro de operação 
de retaguarda (back-
up), para suporte ao 
centro de operação 
das instalações das 
empresas TBE. 
Implantação de 
equipamentos de 
vídeo wall para 
visualização gráfica 
das instalações 
supervisionadas, 
componentes de 
rede de comunicação 
local e remota, 
sistema de 
comunicação de voz, 
sistemas de 
supervisão e controle 
baseado no sistema 
SAGE.  Construção de 
estações de trabalho 
de operadores e 
técnico de operação 
de tempo real, de 
salas para 
engenheiro de 
operação, técnicos 
de pré e pós 
operação e 
instalações 
sanitárias. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002052/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  000790/2018  SE ACAILANDIA  500  Construção de uma
nova área para
implantação de
centro de operação
de retaguarda (back-
up), para suporte ao
centro de operação
das instalações das
empresas TBE.
Implantação de
equipamentos de
vídeo wall para
visualização gráfica
das instalações
supervisionadas,
componentes de
rede de comunicação
local e remota,
sistema de
comunicação de voz,
sistemas de
supervisão e controle
baseado no sistema
SAGE. Construção de
estações de trabalho
de operadores e
técnico de operação
de tempo real, de
salas para
engenheiro de
operação, técnicos
de pré e pós
operação e
instalações
sanitárias.  30  31/12/2021
EATE  002052/2018  SE ACAILANDIA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
002053/2018 
SE MARABA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002054/2018 
SE PRESIDENTE 
DUTRA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002055/2018 
SE IMPERATRIZ 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002056/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002600/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Tucuruí/Marabá C3, 
na SE Marabá bay 
Tucuruí C3 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  002053/2018  SE MARABA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002054/2018  SE PRESIDENTE
DUTRA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002055/2018  SE IMPERATRIZ  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002056/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002600/2018  SE MARABA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Tucuruí/Marabá C3,
na SE Marabá bay
Tucuruí C3  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
002619/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Açailândia/Marabá 
C1, na SE Marabá bay 
Açailândia C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002620/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Açailândia/Marabá 
C1, na SE Açailândia 
bay Marabá C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002628/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Açailândia/P.Dutra 
C1, na SE Açailândia 
bay P. Dutra C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002629/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Açailândia/Imperatriz 
C1, na SE Açailândia 
bay Imperatriz C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002630/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de barra 
AÇRE7-01 
30 
31/12/2021 
ELETRONORTE 
005158/2018 
SE MIRANDA II 
69 
Substituição de 1 
transformador de 
aterramento 
(MRTA4-01). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 20 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
268,19 A e Xps=8 
ohms. 
27 
19/12/2018 
ELETROSUL 
000531/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
31/12/2018 
ELETROSUL 
000533/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
31/12/2018
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  002619/2018  SE MARABA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Açailândia/Marabá
C1, na SE Marabá bay
Açailândia C1  30  31/12/2021
EATE  002620/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Açailândia/Marabá
C1, na SE Açailândia
bay Marabá C1  30  31/12/2021
EATE  002628/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Açailândia/P.Dutra
C1, na SE Açailândia
bay P. Dutra C1  30  31/12/2021
EATE  002629/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Açailândia/Imperatriz
C1, na SE Açailândia
bay Imperatriz C1  30  31/12/2021
EATE  002630/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de barra
AÇRE7-01  30  31/12/2021
ELETRONORTE  005158/2018  SE MIRANDA II  69  Substituição de 1
transformador de
aterramento
(MRTA4-01).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 20
kA, Capacidade
nominal de corrente:
268,19 A e Xps=8
ohms.  27  19/12/2018
ELETROSUL  000531/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  31/12/2018
ELETROSUL  000533/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  31/12/2018

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ELETROSUL 
000534/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
000535/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
000536/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
002487/2018 
SE NOVA STA RITA 
525 
Implantação do SEP 
de bloqueio da 
Conversora de 
Frequência de Melo 
na contingência da 
LT 525 kV Nova Santa 
Rita - Povo Novo. 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
002972/2018 
SE URUGUAIANA5 
230 
Instalação de 
unidade de bay da 
Linha da Conversora 
Uruguaiana, em 230 
kV, na SE Uruguaiana 
5, face a implantação 
de proteção 
diferencial de barras 
na SE Uruguaiana 5, 
autorizada a CEEE-GT 
pela Resolução 
6.402/2017. 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
003513/2018 
SE CANOINHAS ( 
ELETROSUL ) 
230 
Instalação de grupo 
motogerador diesel 
na SE Canoinhas para 
aumento da 
confiabilidade dos 
serviços essenciais. 
30 
31/12/2021 
ELETROSUL 
003602/2018 
SE LAJEADO 
GRANDE 
230 
Aquisição e 
instalação de módulo 
de entrada de dados 
analógicos, para 
inclusão da 
monitoração de 
variáveis adicionais 
no ATF1. Este novo 
módulo deverá ser 
integrado na unidade 
central de registros 
de perturbações, já 
existente. 
30 
Imediata
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ELETROSUL  000534/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  Imediata
ELETROSUL  000535/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  Imediata
ELETROSUL  000536/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  Imediata
ELETROSUL  002487/2018  SE NOVA STA RITA  525  Implantação do SEP
de bloqueio da
Conversora de
Frequência de Melo
na contingência da
LT 525 kV Nova Santa
Rita - Povo Novo.  Executado  Imediata
ELETROSUL  002972/2018  SE URUGUAIANA5  230  Instalação de
unidade de bay da
Linha da Conversora
Uruguaiana, em 230
kV, na SE Uruguaiana
5, face a implantação
de proteção
diferencial de barras
na SE Uruguaiana 5,
autorizada a CEEE-GT
pela Resolução
6.402/2017.  Executado  Imediata
ELETROSUL  003513/2018  SE CANOINHAS (
ELETROSUL )  230  Instalação de grupo
motogerador diesel
na SE Canoinhas para
aumento da
confiabilidade dos
serviços essenciais.  30  31/12/2021
ELETROSUL  003602/2018  SE LAJEADO
GRANDE  230  Aquisição e
instalação de módulo
de entrada de dados
analógicos, para
inclusão da
monitoração de
variáveis adicionais
no ATF1. Este novo
módulo deverá ser
integrado na unidade
central de registros
de perturbações, já
existente.  30  Imediata

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ELETROSUL 
003942/2019 
SE CURITIBA 
525 
Substituição de  
Transformadores de 
Corrente - TC do 
disjuntor 1072 da LT 
525 kV Bateias - 
Curitiba C1, terminal 
de Curitiba. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de corrente (A): 2400 
A, Outras: Fator 
limitante igual a 1,5. 
30 
01/04/2021 
ENTE 
000564/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de linha da 
SE Açailândia, bay 
Marabá C2 (AÇRE7-
05) 
24 
31/12/2020 
ENTE 
000565/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de linha da 
SE Marabá, bay 
Tucuruí C4 (MBRE7-
07) 
24 
31/12/2020 
ENTE 
002057/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002058/2018 
SE MARABA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ELETROSUL  003942/2019  SE CURITIBA  525  Substituição de
Transformadores de
Corrente - TC do
disjuntor 1072 da LT
525 kV Bateias -
Curitiba C1, terminal
de Curitiba.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de corrente (A): 2400
A, Outras: Fator
limitante igual a 1,5.  30  01/04/2021
ENTE  000564/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de linha da
SE Açailândia, bay
Marabá C2 (AÇRE7-
05)  24  31/12/2020
ENTE  000565/2018  SE MARABA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de linha da
SE Marabá, bay
Tucuruí C4 (MBRE7-
07)  24  31/12/2020
ENTE  002057/2018  SE ACAILANDIA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
ENTE  002058/2018  SE MARABA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ENTE 
002059/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Açailândia, Marabá, 
e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002621/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Açailândia/Marabá 
C2, na SE Marabá bay 
Açailândia C2 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002622/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Açailândia/Marabá 
C2, na SE Açailândia 
bay Marabá C2 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002623/2018 
SE TUCURUI 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Tucuruí/Marabá C4, 
na SE Tucuruí bay 
Marabá C4 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002624/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
da LT 500 kV 
Tucuruí/Marabá C4, 
na SE Marabá bay 
Tucuruí C4 
30 
31/12/2021 
ERTE 
002010/2018 
SE CASTANHAL 
230 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do 
Conde e Santa Maria. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ENTE  002059/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Açailândia, Marabá,
e Tucuruí.  30  31/12/2021
ENTE  002621/2018  SE MARABA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Açailândia/Marabá
C2, na SE Marabá bay
Açailândia C2  30  31/12/2021
ENTE  002622/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Açailândia/Marabá
C2, na SE Açailândia
bay Marabá C2  30  31/12/2021
ENTE  002623/2018  SE TUCURUI  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Tucuruí/Marabá C4,
na SE Tucuruí bay
Marabá C4  30  31/12/2021
ENTE  002624/2018  SE MARABA  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
da LT 500 kV
Tucuruí/Marabá C4,
na SE Marabá bay
Tucuruí C4  30  31/12/2021
ERTE  002010/2018  SE CASTANHAL  230  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Castanhal, Vila do
Conde e Santa Maria.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ERTE 
002016/2018 
SE SANTA MARIA 
230 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do 
Conde e Santa Maria. 
30 
31/12/2021 
ERTE 
002048/2018 
SE VILA DO CONDE 
230 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do 
Conde e Santa Maria. 
30 
31/12/2021 
ETEP 
000566/2018 
SE VILA DO CONDE 
500 
Aquisição e 
instalação de RDP 
para monitoramento 
do reator de linha da 
SE Vila do Conde, bay 
Tucuruí C2 (VCRE7-
02) 
24 
31/12/2020 
ETEP 
002049/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Vila do Conde e 
Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
ETEP 
002051/2018 
SE VILA DO CONDE 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Vila do Conde e 
Tucuruí. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ERTE  002016/2018  SE SANTA MARIA  230  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Castanhal, Vila do
Conde e Santa Maria.  30  31/12/2021
ERTE  002048/2018  SE VILA DO CONDE  230  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Castanhal, Vila do
Conde e Santa Maria.  30  31/12/2021
ETEP  000566/2018  SE VILA DO CONDE  500  Aquisição e
instalação de RDP
para monitoramento
do reator de linha da
SE Vila do Conde, bay
Tucuruí C2 (VCRE7-
02)  24  31/12/2020
ETEP  002049/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Vila do Conde e
Tucuruí.  30  31/12/2021
ETEP  002051/2018  SE VILA DO CONDE  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Vila do Conde e
Tucuruí.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EXPANSION 
000624/2018 
USI EMBORCACAO 
500 
Substituição do 
sistema de registro 
de perturbação (RDP) 
da SE Emborcação 
para incluir o 
monitoramento do 
RT 7 da LT 
Samambaia / 
Emborcação nesta 
SE. 
12 
31/12/2019 
EXPANSION 
000625/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição do 
sistema de registro 
de perturbação (RDP) 
da SE Samambaia 
para incluir o 
monitoramento do 
RTEBSB reator de 
linha da LT 
Samambaia / 
Emborcação em 
Samambaia. 
12 
31/12/2019 
EXPANSION 
000626/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição do 
sistema de registro 
de perturbação (RDP) 
da SE Samambaia 
para incluir o 
monitoramento do 
RTIMSB reator de 
linha da LT 
Samambaia / 
Itumbiara em 
Samambaia. 
12 
31/12/2019 
EXPANSION 
000627/2018 
USI ITUMBIARA 
500 
Adequação do 
sistema de registro 
de perturbação (RDP) 
para os 
equipamentos da 
ETEE na SE Itumbiara 
de forma a incluir a 
monitoração do lado 
do neutro do reator 
RTIMSB. 
12 
31/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EXPANSION  000624/2018  USI EMBORCACAO  500  Substituição do
sistema de registro
de perturbação (RDP)
da SE Emborcação
para incluir o
monitoramento do
RT 7 da LT
Samambaia /
Emborcação nesta
SE.  12  31/12/2019
EXPANSION  000625/2018  SE SAMAMBAIA  500  Substituição do
sistema de registro
de perturbação (RDP)
da SE Samambaia
para incluir o
monitoramento do
RTEBSB reator de
linha da LT
Samambaia /
Emborcação em
Samambaia.  12  31/12/2019
EXPANSION  000626/2018  SE SAMAMBAIA  500  Substituição do
sistema de registro
de perturbação (RDP)
da SE Samambaia
para incluir o
monitoramento do
RTIMSB reator de
linha da LT
Samambaia /
Itumbiara em
Samambaia.  12  31/12/2019
EXPANSION  000627/2018  USI ITUMBIARA  500  Adequação do
sistema de registro
de perturbação (RDP)
para os
equipamentos da
ETEE na SE Itumbiara
de forma a incluir a
monitoração do lado
do neutro do reator
RTIMSB.  12  31/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
005026/2018 
LT 500 kV ANGRA 
FUR /NOVA 
IGUACU C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um CAA COCHIN 
saindo de Angra até 
a estrutura T.00042, 
totalizando 17,20 km 
de extensão, e entre 
as estruturas T.00171 
(a 75 km de Angra) e 
T.00243, totalizando 
28,32 km de 
extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005047/2018 
LT 500 kV NOVA 
IGUACU /SAO JOSE 
C-1 RJ 
500 
Acréscimo de um 
cabo COCHIN entre a 
saída de São José e a 
estrutura T.2112 
(19,69 km), de dois 
cabos COCHIN entre 
as estruturas T.2112 
e T.2105 (2 x 3,02 
km) e de um cabo 
COCHIN entre as 
estruturas T.2105 e 
T.2102 (0,5 km), 
totalizando 26,23 km 
de extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005049/2018 
LT 500 kV ZONA 
OESTE /NOVA 
IGUACU C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um CAA COCHIN 
entre as estruturas 
T.016 (a 4,16 km de 
Angra) e T.0233, 
totalizando 19,57 km 
de extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005050/2018 
LT 500 kV NOVA 
IGUACU /GRAJAU 
C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um CAA COCHIN 
saindo de Grajaú até 
a estrutura T.3028, 
totalizando 42,58 km 
de extensão, e por 
dois cabos CAA 
COCHIN entre as 
estruturas T.3028 e 
T.3021, totalizando 2 
x 2,94 km de 
extensão. 
30 
01/01/2022
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  005026/2018  LT 500 kV ANGRA
FUR /NOVA
IGUACU C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um CAA COCHIN
saindo de Angra até
a estrutura T.00042,
totalizando 17,20 km
de extensão, e entre
as estruturas T.00171
(a 75 km de Angra) e
T.00243, totalizando
28,32 km de
extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005047/2018  LT 500 kV NOVA
IGUACU /SAO JOSE
C-1 RJ  500  Acréscimo de um
cabo COCHIN entre a
saída de São José e a
estrutura T.2112
(19,69 km), de dois
cabos COCHIN entre
as estruturas T.2112
e T.2105 (2 x 3,02
km) e de um cabo
COCHIN entre as
estruturas T.2105 e
T.2102 (0,5 km),
totalizando 26,23 km
de extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005049/2018  LT 500 kV ZONA
OESTE /NOVA
IGUACU C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um CAA COCHIN
entre as estruturas
T.016 (a 4,16 km de
Angra) e T.0233,
totalizando 19,57 km
de extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005050/2018  LT 500 kV NOVA
IGUACU /GRAJAU
C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um CAA COCHIN
saindo de Grajaú até
a estrutura T.3028,
totalizando 42,58 km
de extensão, e por
dois cabos CAA
COCHIN entre as
estruturas T.3028 e
T.3021, totalizando 2
x 2,94 km de
extensão.  30  01/01/2022

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
005051/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/SAO JOSE C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um CAA COCHIN 
entre as estruturas 
T.0016 (a 7,17 km de 
Adrianópolis) e 
T.3021, totalizando 
2,13 km de extensão, 
substituição de um 
cabo OPGW3 por um 
CAA COCHIN entre as 
estruturas T.0020 (a 
8,72 km de 
Adrianópolis) e 
T.3021, totalizando 
0,58 km de extensão, 
e adição de um cabo 
3/8’’ EAR a partir da 
SE Adrianópolis até a 
T.0020, totalizando 
8,72 km de extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005054/2018 
LT 345 kV 
ADRIANOPOLIS 
/JACAREPAGUA C-2 
RJ 
345 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo CAA 
DOTTEREL em uma 
extensão de 23,4 km, 
no trecho entre a SE 
Jacarepaguá e a torre 
38. 
30 
Imediato 
FURNAS 
005055/2018 
LT 345 kV 
ADRIANOPOLIS 
/JACAREPAGUA C-2 
RJ 
345 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo CAA 
DOTTEREL em uma 
extensão de 14,7 km, 
no trecho entre a SE 
Adrianópolis e a 
torre 38. 
30 
Imediato 
FURNAS 
005056/2018 
LT 500 kV 
CAMPINAS/FERNÃO 
DIAS SP 
500 
Substituição de dois 
cabos 3/8’’ EAR por 
dois cabos CAA 
DOTTEREL em um 
trecho de LT de 13 
km a partir do ponto 
de seccionamento 
em direção a 
Campinas totalizando 
26 km. 
30 
01/01/2022
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  005051/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/SAO JOSE C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um CAA COCHIN
entre as estruturas
T.0016 (a 7,17 km de
Adrianópolis) e
T.3021, totalizando
2,13 km de extensão,
substituição de um
cabo OPGW3 por um
CAA COCHIN entre as
estruturas T.0020 (a
8,72 km de
Adrianópolis) e
T.3021, totalizando
0,58 km de extensão,
e adição de um cabo
3/8’’ EAR a partir da
SE Adrianópolis até a
T.0020, totalizando
8,72 km de extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005054/2018  LT 345 kV
ADRIANOPOLIS
/JACAREPAGUA C-2
RJ  345  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um cabo CAA
DOTTEREL em uma
extensão de 23,4 km,
no trecho entre a SE
Jacarepaguá e a torre
38.  30  Imediato
FURNAS  005055/2018  LT 345 kV
ADRIANOPOLIS
/JACAREPAGUA C-2
RJ  345  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um cabo CAA
DOTTEREL em uma
extensão de 14,7 km,
no trecho entre a SE
Adrianópolis e a
torre 38.  30  Imediato
FURNAS  005056/2018  LT 500 kV
CAMPINAS/FERNÃO
DIAS SP  500  Substituição de dois
cabos 3/8’’ EAR por
dois cabos CAA
DOTTEREL em um
trecho de LT de 13
km a partir do ponto
de seccionamento
em direção a
Campinas totalizando
26 km.  30  01/01/2022

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
005057/2018 
LT 500 kV 
CACHOEIRA 
PAULISTA /FERNAO 
DIAS SP 
500 
Substituição de dois 
cabos 3/8’’ EAR por 
dois cabos CAA 
DOTTEREL em um 
trecho de LT de 13 
km a partir do ponto 
de seccionamento 
em direção a 
Cachoeira Paulista 
totalizando 26 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005097/2018 
LT 345 kV CAMPOS 
/RIO NOVO DO SUL 
C-2 RJ/ES 
345 
Substituição de um 
cabo OPGW por um 
cabo CAA DOTTEREL 
em uma extensão de 
3 km a partir do 
ponto de 
seccionamento na SE 
Rio Novo do Sul em 
direção a Campos C2; 
e substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo CAA 
DOTTEREL em uma 
extensão de 12,5 km 
a partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Rio Novo do Sul em 
direção a Campos, 
totalizando 15,5 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005101/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/TERMINAL RIO C-1 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a 
Adrianópolis C1, 
substituição de dois 
cabos 3/8’’ EAR, um 
deles por um cabo 
CAA DOTTEREL e o 
outro por um cabo 
OPGW, ambos em 
uma extensão de 15 
km, totalizando 30 
km. 
30 
01/01/2022
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  005057/2018  LT 500 kV
CACHOEIRA
PAULISTA /FERNAO
DIAS SP  500  Substituição de dois
cabos 3/8’’ EAR por
dois cabos CAA
DOTTEREL em um
trecho de LT de 13
km a partir do ponto
de seccionamento
em direção a
Cachoeira Paulista
totalizando 26 km.  30  01/01/2022
FURNAS  005097/2018  LT 345 kV CAMPOS
/RIO NOVO DO SUL
C-2 RJ/ES  345  Substituição de um
cabo OPGW por um
cabo CAA DOTTEREL
em uma extensão de
3 km a partir do
ponto de
seccionamento na SE
Rio Novo do Sul em
direção a Campos C2;
e substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um cabo CAA
DOTTEREL em uma
extensão de 12,5 km
a partir do ponto de
seccionamento na SE
Rio Novo do Sul em
direção a Campos,
totalizando 15,5 km.  30  01/01/2022
FURNAS  005101/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/TERMINAL RIO C-1  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a
Adrianópolis C1,
substituição de dois
cabos 3/8’’ EAR, um
deles por um cabo
CAA DOTTEREL e o
outro por um cabo
OPGW, ambos em
uma extensão de 15
km, totalizando 30
km.  30  01/01/2022

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
005102/2018 
LT 500 kV  
CACHOEIRA 
PAULISTA 
/TERMINAL RIO C-1 
RJ 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a C.Paulista, 
substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo CAA 
DOTTEREL, em uma 
extensão de 4 km e 
do outro cabo 3/8’’ 
EAR por um cabo 
CAA DOTTEREL, em 
uma extensão de 14 
km, totalizando 18 
km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005103/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/TERMINAL RIO C-2 
RJ 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a 
Adrianópolis C2, 
substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo OPGW em 
uma extensão de 15 
km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005104/2018 
LT 500 kV RESENDE 
/TERMINAL RIO C-1 
RJ 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a Resende, 
substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo CAA 
DOTTEREL, em uma 
extensão de 8,5 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
008215/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARPC (DJ9516). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008220/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARPC (DJ9316). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  005102/2018  LT 500 kV
CACHOEIRA
PAULISTA
/TERMINAL RIO C-1
RJ  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a C.Paulista,
substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um cabo CAA
DOTTEREL, em uma
extensão de 4 km e
do outro cabo 3/8’’
EAR por um cabo
CAA DOTTEREL, em
uma extensão de 14
km, totalizando 18
km.  30  01/01/2022
FURNAS  005103/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/TERMINAL RIO C-2
RJ  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a
Adrianópolis C2,
substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um cabo OPGW em
uma extensão de 15
km.  30  01/01/2022
FURNAS  005104/2018  LT 500 kV RESENDE
/TERMINAL RIO C-1
RJ  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a Resende,
substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por
um cabo CAA
DOTTEREL, em uma
extensão de 8,5 km.  30  01/01/2022
FURNAS  008215/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARPC (DJ9516).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008220/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARPC (DJ9316).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
008225/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARCA (DJ9526). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008231/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARCA (DJ9326). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008237/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARPC 
(SC9515). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008241/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARPC 
(SC9517). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008243/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARPC SC9315). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  008225/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARCA (DJ9526).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008231/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARCA (DJ9326).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008237/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARPC
(SC9515).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008241/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARPC
(SC9517).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008243/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARPC SC9315).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
008252/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARPC 
(SC9317). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008255/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do 
vão LTARPC 
(SC9117/9110T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008261/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARCA 
(SC9525). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008268/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARCA 
(SC9527). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008272/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARCA 
(SC9325). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  008252/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARPC
(SC9317).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008255/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do
vão LTARPC
(SC9117/9110T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008261/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARCA
(SC9525).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008268/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARCA
(SC9527).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008272/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARCA
(SC9325).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
008279/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão LTARCA 
(SC9327). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008281/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do 
vão LTARCA 
(SC9127/9120T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008286/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do 
vão LIARAMAR1 
(SC9037/9030T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008292/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do 
vão LIARAMAR2 
(SC9057/9050T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008295/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão RTARAMAR1 
(SC9030R). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  008279/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão LTARCA
(SC9327).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008281/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do
vão LTARCA
(SC9127/9120T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008286/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do
vão LIARAMAR1
(SC9037/9030T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008292/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do
vão LIARAMAR2
(SC9057/9050T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008295/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão RTARAMAR1
(SC9030R).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
008300/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do 
vão RTARAMAR2 
(SC9050R). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito 
(kA): 50 kA. 
30 
Imediato 
IE MINAS 
GERAIS 
005383/2018 
LT 500 kV Neves – 
Mesquita (futura LT 
500 kV Itabira 5 - 
Mesquita) 
500 
Substituição de cabo 
para-raios existente 
no trecho entre o 
ponto de 
seccionamento e a 
SE Mesquita 
conforme a seguir: 
Trecho entre as 
estruturas T205 e 
T216 (5,5 km): 1 CAA 
DOTTEREL e 1 OPGW 
17,9; 
Trecho entre as 
estruturas T216 e 
T311 (51,2 km): 1 
CAA DOTTEREL e 1 
OPGW 12,4; 
Trecho entre as 
estruturas T311 e 
T346 (17,2 km): 1  
OPGW 12,4 (CAA 
DOTTEREL existente 
mantido); 
Trecho entre a 
estrutura T346 e a SE 
Mesquita (5,8 km): 1 
OPGW 17,9 (CAA 
DOTTEREL existente 
mantido). 
36 
31/12/2021 
LIGHT 
005060/2018 
USI NILO PECANHA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Santa Cecilia (DJ 
1273) que será 
substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005062/2018 
USI NILO PECANHA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Vigário (DJ 1854) que 
será substituído 
12 
31/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  008300/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do
vão RTARAMAR2
(SC9050R).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito
(kA): 50 kA.  30  Imediato
IE MINAS
GERAIS  005383/2018  LT 500 kV Neves –
Mesquita (futura LT
500 kV Itabira 5 -
Mesquita)  500  Substituição de cabo
para-raios existente
no trecho entre o
ponto de
seccionamento e a
SE Mesquita
conforme a seguir:
Trecho entre as
estruturas T205 e
T216 (5,5 km): 1 CAA
DOTTEREL e 1 OPGW
17,9;
Trecho entre as
estruturas T216 e
T311 (51,2 km): 1
CAA DOTTEREL e 1
OPGW 12,4;
Trecho entre as
estruturas T311 e
T346 (17,2 km): 1
OPGW 12,4 (CAA
DOTTEREL existente
mantido);
Trecho entre a
estrutura T346 e a SE
Mesquita (5,8 km): 1
OPGW 17,9 (CAA
DOTTEREL existente
mantido).  36  31/12/2021
LIGHT  005060/2018  USI NILO PECANHA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Santa Cecilia (DJ
1273) que será
substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005062/2018  USI NILO PECANHA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Vigário (DJ 1854) que
será substituído  12  31/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
LIGHT 
005064/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Pereira Passos (DJ 
1229) que será 
substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005065/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associado ao 
disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt C1 (DJ 
1198) que será 
substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005066/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt C2 (DJ 
1950) que será 
substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005067/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt C3 (DJ 
1573) que será 
substituído e 
12 
31/12/2019 
PORTO 
PRIMAVERA 
004486/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do 
Sistema de Proteção 
da transformação 
230/138 kV da SE 
Imbirussu. 
30 
31/12/2021 
PORTO 
PRIMAVERA 
004487/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do 
Sistema de Proteção 
da transformação 
230/138 kV da SE 
Imbirussu. 
30 
31/12/2021 
PORTO 
PRIMAVERA 
004488/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do 
Sistema de Proteção 
da transformação 
230/138 kV da SE 
Imbirussu. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
LIGHT  005064/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Pereira Passos (DJ
1229) que será
substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005065/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associado ao
disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C1 (DJ
1198) que será
substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005066/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C2 (DJ
1950) que será
substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005067/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C3 (DJ
1573) que será
substituído e  12  31/12/2019
PORTO
PRIMAVERA  004486/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do
Sistema de Proteção
da transformação
230/138 kV da SE
Imbirussu.  30  31/12/2021
PORTO
PRIMAVERA  004487/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do
Sistema de Proteção
da transformação
230/138 kV da SE
Imbirussu.  30  31/12/2021
PORTO
PRIMAVERA  004488/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do
Sistema de Proteção
da transformação
230/138 kV da SE
Imbirussu.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
SPTE 
005312/2018 
SE PIRAPORA 2 
500 
Substituição dos TCS 
(6+1) dos vãos dos 
DJs 500 kV 9056 e 
9066 da SE Pirapora 
2 para possibilitar a 
conexão da LT 500 kV 
Pirapora 2 – Arinos 2 
da acessante 
Veredas 
Transmissora de 
Eletricidade 
30 
31/12/2021 
TAESA 
000105/2018 
SE SUMARE 
440 
Ampliação do 
sistema de proteção 
do reator RE-1 com 
implantação de 
sistema redundante, 
por meio de 
substituição dos 
relés da família 
siprotec 3 e 4 por 
unidades capazes de 
fornecer eventos e 
oscilografias 
satisfatórias. 
30 
Imediata 
TAESA 
001294/2018 
SE RIBEIRO 
GONCALVES 
500 
Instalação de 
cubículo de média 
tensão (13,8KV) 
completo, 
transformador de 
Serviço Auxiliar 
(13,8KV/480Vca) e 
cabos de média 
tensão. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
001986/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Adequação para a 
implementação de 
uma nova fonte CA 
para os serviços 
auxiliares 
alimentados pelo 
terciário dos Trafos 
de Furnas e 
implantação de sala 
de Serviços 
Auxiliares. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
002003/2018 
USI TAQUARUCU 
440 
Instalação de 
registrador de 
perturbação digital - 
RDP com a 
funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) 
e TW. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
SPTE  005312/2018  SE PIRAPORA 2  500  Substituição dos TCS
(6+1) dos vãos dos
DJs 500 kV 9056 e
9066 da SE Pirapora
2 para possibilitar a
conexão da LT 500 kV
Pirapora 2 – Arinos 2
da acessante
Veredas
Transmissora de
Eletricidade  30  31/12/2021
TAESA  000105/2018  SE SUMARE  440  Ampliação do
sistema de proteção
do reator RE-1 com
implantação de
sistema redundante,
por meio de
substituição dos
relés da família
siprotec 3 e 4 por
unidades capazes de
fornecer eventos e
oscilografias
satisfatórias.  30  Imediata
TAESA  001294/2018  SE RIBEIRO
GONCALVES  500  Instalação de
cubículo de média
tensão (13,8KV)
completo,
transformador de
Serviço Auxiliar
(13,8KV/480Vca) e
cabos de média
tensão.  30  31/12/2021
TAESA  001986/2018  SE SAMAMBAIA  500  Adequação para a
implementação de
uma nova fonte CA
para os serviços
auxiliares
alimentados pelo
terciário dos Trafos
de Furnas e
implantação de sala
de Serviços
Auxiliares.  30  31/12/2021
TAESA  002003/2018  USI TAQUARUCU  440  Instalação de
registrador de
perturbação digital -
RDP com a
funcionalidade de
sincrofasores (PMU)
e TW.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
TAESA 
002005/2018 
SE SUMARE 
440 
Instalação de 
registrador de 
perturbação digital - 
RDP com a 
funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) 
e TW. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
002007/2018 
SE ASSIS 
440 
Instalação de 
registrador de 
perturbação digital - 
RDP com a 
funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) 
e TW. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003493/2018 
SE ASSIS 
440 
Implantação da 
coleta e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
Imediata 
TAESA 
003503/2018 
USI TAQUARUCU 
440 
Implantação da 
coleta e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
Imediata 
TAESA 
003553/2018 
SE SANTA ROSA 1 
230 
Implantação da 
coleta e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003554/2018 
SE MACAMBARA 
230 
Implantação da 
coleta e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003556/2018 
USI 
U.URUGUAIANA 
230 
Implantação da 
coleta e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003561/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Implantação da 
coleta e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004983/2018 
SE ASSIS 
440 
Instalação de PMU e 
Registrador Digital 
do equipamento RT 
440 kV 100 Mvar 
ASSIS 4 SP 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
TAESA  002005/2018  SE SUMARE  440  Instalação de
registrador de
perturbação digital -
RDP com a
funcionalidade de
sincrofasores (PMU)
e TW.  30  31/12/2021
TAESA  002007/2018  SE ASSIS  440  Instalação de
registrador de
perturbação digital -
RDP com a
funcionalidade de
sincrofasores (PMU)
e TW.  30  31/12/2021
TAESA  003493/2018  SE ASSIS  440  Implantação da
coleta e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  Imediata
TAESA  003503/2018  USI TAQUARUCU  440  Implantação da
coleta e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  Imediata
TAESA  003553/2018  SE SANTA ROSA 1  230  Implantação da
coleta e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  003554/2018  SE MACAMBARA  230  Implantação da
coleta e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  003556/2018  USI
U.URUGUAIANA  230  Implantação da
coleta e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  003561/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Implantação da
coleta e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  004983/2018  SE ASSIS  440  Instalação de PMU e
Registrador Digital
do equipamento RT
440 kV 100 Mvar
ASSIS 4 SP  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
TAESA 
004984/2018 
SE SUMARE 
440 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento RT 440 
kV 91P4 Mvar 
SUMARE 1 SP 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004985/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento RT 500 
kV 100 Mvar 
IBICOARA E3 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004986/2018 
SE RIO DAS EGUAS 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento RT 500 
kV 100 Mvar RIO DAS 
EGUAS E3 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004989/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento RT 500 
kV 136 Mvar 
SAMAMBAIA 3 DF 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004990/2018 
SE SERRA DA MESA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento RT 500 
kV 136 Mvar S.DA 
MESA SD1 GO 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004992/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento  RT 500 
kV 200 Mvar 
IBICOARA E1 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004993/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento RT 500 
kV 200 Mvar 
IBICOARA E2 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004995/2018 
SE RIO DAS EGUAS 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador 
Digital do 
equipamento  RT 500 
kV 200 Mvar RIO DAS 
EGUAS E2 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
000130/2018 
SE IBICOARA 
500 
Modificação do 
arranjo da barra de 
transferência dos 
bancos de reatores. 
24 
Imediata
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
TAESA  004984/2018  SE SUMARE  440  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 440
kV 91P4 Mvar
SUMARE 1 SP  30  31/12/2021
TAESA  004985/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 500
kV 100 Mvar
IBICOARA E3 BA  30  31/12/2021
TAESA  004986/2018  SE RIO DAS EGUAS  500  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 500
kV 100 Mvar RIO DAS
EGUAS E3 BA  30  31/12/2021
TAESA  004989/2018  SE SAMAMBAIA  500  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 500
kV 136 Mvar
SAMAMBAIA 3 DF  30  31/12/2021
TAESA  004990/2018  SE SERRA DA MESA  500  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 500
kV 136 Mvar S.DA
MESA SD1 GO  30  31/12/2021
TAESA  004992/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 500
kV 200 Mvar
IBICOARA E1 BA  30  31/12/2021
TAESA  004993/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 500
kV 200 Mvar
IBICOARA E2 BA  30  31/12/2021
TAESA  004995/2018  SE RIO DAS EGUAS  500  Instalação de PMU e
do Registrador
Digital do
equipamento RT 500
kV 200 Mvar RIO DAS
EGUAS E2 BA  30  31/12/2021
TAESA  000130/2018  SE IBICOARA  500  Modificação do
arranjo da barra de
transferência dos
bancos de reatores.  24  Imediata

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
TAESA 
001525/2018 
SE IBICOARA 
500 
Implantação de 
painéis com plugues 
para os reatores da 
SE, para 
transferência Semi-
Automática de sinais 
de controle e 
proteção de fase 
Reserva. 
12 
Imediata 
 
*As obras ora autorizadas podem entrar em operação comercial antes do término do prazo de implantação desde que não anterior à data 
de necessidade.
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
TAESA  001525/2018  SE IBICOARA  500  Implantação de
painéis com plugues
para os reatores da
SE, para
transferência Semi-
Automática de sinais
de controle e
proteção de fase
Reserva.  12  Imediata