AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.544, DE 28 DE MAIO DE 2021 
 
 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria ANEEL nº 6.510, de 15 de setembro de 
2020, considerando o que consta do Processo nº 48500.005153/2020-91 e em cumprimento ao disposto 
no item 10.9.6.2, do Edital do Leilão nº 1/2021-ANEEL (Leilão de Transmissão), informa que: a) a 
concessionária de transmissão Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf não atende ao requisito 
de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 do Edital, e b) os Anexos I, II e III deste Despacho se 
encontram disponíveis no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca. 
 
 
 
 
ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 31.05.2021, seção 1, p. 102, v. 159, n. 101.

ANEXO I 
 
Relação, por Agente de Transmissão, da quantidade de Autos de Infração – AI, relativos a obras licitadas, 
com penalidades irrecorríveis no âmbito administrativo com data da decisão posterior a 27/05/2018 e a 
média de atraso na execução de obras, objetos de Contrato de Concessão, considerando as concluídas 
após 27/05/2018 ou ainda em andamento, mas que já deveriam ter entrado em operação até 
27/05/20211. 
 
AGENTE 
AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO 
MÉDIA DE ATRASO DAS 
OBRAS (DIAS) 
ACRE 
0 
* 
AETE 
0 
* 
AFLUENTE T 
0 
* 
AGUA AZUL 
0 
0 
ALIANÇA 
0 
* 
AMAPAR 
0 
* 
AMAZONAS GT 
0 
* 
ARARAQUARA 
0 
* 
ARCOVERDE 
0 
0 
ARGO 
0 
0 
ARGO II 
0 
* 
ARGO III 
0 
0 
ARTEON 
0 
0 
ASSÚ 
0 
* 
ATE III 
0 
* 
ATE V 
0 
* 
ATE VI 
0 
* 
ATE VII 
0 
* 
ATIBAIA 
0 
0 
ATLÂNTICO 
0 
* 
AZUL 
0 
* 
BMTE 
0 
* 
BORBOREMA 
0 
* 
BRE 
0 
0 
BRE 2 
0 
* 
BRE 3 
0 
* 
BRE 4 
0 
* 
BRILHANTE 
0 
* 
BRILHANTE II 
0 
* 
BRLIG 
0 
* 
 
1 Os campos marcados com * se referem aos Agentes que não tiveram obras concluídas ou a concluir nos últimos 36 (trinta e seis) meses.
  AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO  MÉDIA DE ATRASO DAS
OBRAS (DIAS)
AGENTE    
    
ACRE  0  *
AETE  0  *
AFLUENTE T  0  *
AGUA AZUL  0  0
ALIANÇA  0  *
AMAPAR  0  *
AMAZONAS GT  0  *
ARARAQUARA  0  *
ARCOVERDE  0  0
ARGO  0  0
ARGO II  0  *
ARGO III  0  0
ARTEON  0  0
ASSÚ  0  *
ATE III  0  *
ATE V  0  *
ATE VI  0  *
ATE VII  0  *
ATIBAIA  0  0
ATLÂNTICO  0  *
AZUL  0  *
BMTE  0  *
BORBOREMA  0  *
BRE  0  0
BRE 2  0  *
BRE 3  0  *
BRE 4  0  *
BRILHANTE  0  *
BRILHANTE II  0  *
BRLIG  0  *

AGENTE 
AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO 
MÉDIA DE ATRASO DAS 
OBRAS (DIAS) 
Brasnorte 
0 
* 
CAIUÁ-T 
0 
* 
CAMPITIBA 
0 
* 
CANARANA 
0 
0 
CANTAREIRA 
0 
* 
CASTANHAL 
0 
* 
CATXERÊ 
0 
* 
CEEE-GT 
0 
* 
CELG G&T 
0 
141,5 
CEMIG-GT 
0 
* 
CGI 
0 
0 
CGT 
0 
* 
CHESF 
7 
2846,222222 
CHIMARRÃO 
0 
* 
COLINAS 
0 
* 
COPEL-GT 
0 
603,8571429 
COSTA OESTE 
0 
* 
CPFL SUL I 
0 
* 
CPFL SUL II 
0 
* 
CPFL TRANSMISSÃO 
0 
* 
CPTE 
0 
* 
CTEEP 
0 
* 
Caldas Novas 
0 
* 
Centroeste 
0 
* 
Coqueiros 
0 
* 
DOM PEDRO II 
0 
* 
DOURADOS 
0 
0 
DUNAS 
0 
* 
EATE 
0 
* 
EBTE 
0 
* 
ECB ME 
0 
* 
ECTE 
0 
* 
EDP 
0 
0 
EDTE 
0 
24 
EKTT 6 
0 
* 
EKTT 7 
0 
* 
ELETRONORTE 
0 
* 
ELTE 
0 
2316 
EMTEP 
0 
*
  AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO  MÉDIA DE ATRASO DAS
OBRAS (DIAS)
AGENTE    
    
Brasnorte  0  *
CAIUÁ-T  0  *
CAMPITIBA  0  *
CANARANA  0  0
CANTAREIRA  0  *
CASTANHAL  0  *
CATXERÊ  0  *
CEEE-GT  0  *
CELG G&T  0  141,5
CEMIG-GT  0  *
CGI  0  0
CGT  0  *
CHESF  7  2846,222222
CHIMARRÃO  0  *
COLINAS  0  *
COPEL-GT  0  603,8571429
COSTA OESTE  0  *
CPFL SUL I  0  *
CPFL SUL II  0  *
CPFL TRANSMISSÃO  0  *
CPTE  0  *
CTEEP  0  *
Caldas Novas  0  *
Centroeste  0  *
Coqueiros  0  *
DOM PEDRO II  0  *
DOURADOS  0  0
DUNAS  0  *
EATE  0  *
EBTE  0  *
ECB ME  0  *
ECTE  0  *
EDP  0  0
EDTE  0  24
EKTT 6  0  *
EKTT 7  0  *
ELETRONORTE  0  *
ELTE  0  2316
EMTEP  0  *

AGENTE 
AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO 
MÉDIA DE ATRASO DAS 
OBRAS (DIAS) 
ENCRUZO 
0 
* 
ENEL CIEN 
0 
* 
ENERGISA GOIÁS I 
0 
0 
ENERGISA PARÁ 
0 
0 
ENERGISA PARÁ I 
0 
0 
ENERGISA-AM 
0 
* 
ENERGISA-TO 
0 
* 
ENGIE 
0 
* 
ENTE 
0 
* 
EQTLT01 
0 
0 
EQTLT02 
0 
0 
EQTLT03 
0 
* 
EQTLT04 
0 
* 
EQTLT05 
0 
0 
EQTLT06 
0 
* 
EQTLT07 
0 
0 
EQTLT08 
0 
0 
ERTE 
0 
* 
ESDE 
0 
* 
ESPERANZA 
0 
* 
ESTE 
0 
* 
ETAP 
0 
0 
ETAUSA 
0 
* 
ETB 
0 
0 
ETC 
0 
85 
ETEE 
0 
* 
ETEM 
0 
* 
ETENE 
0 
0 
ETEP 
0 
* 
ETEPA 
0 
* 
ETES 
0 
* 
ETIM 
0 
* 
ETSE 
0 
* 
ETVG 
0 
* 
EVOLTZ IV 
0 
* 
EVOLTZ VIII 
0 
* 
EVRECY 
0 
* 
FOTE 
0 
1268 
FURNAS 
1 
2224
  AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO  MÉDIA DE ATRASO DAS
OBRAS (DIAS)
AGENTE    
    
ENCRUZO  0  *
ENEL CIEN  0  *
ENERGISA GOIÁS I  0  0
ENERGISA PARÁ  0  0
ENERGISA PARÁ I  0  0
ENERGISA-AM  0  *
ENERGISA-TO  0  *
ENGIE  0  *
ENTE  0  *
EQTLT01  0  0
EQTLT02  0  0
EQTLT03  0  *
EQTLT04  0  *
EQTLT05  0  0
EQTLT06  0  *
EQTLT07  0  0
EQTLT08  0  0
ERTE  0  *
ESDE  0  *
ESPERANZA  0  *
ESTE  0  *
ETAP  0  0
ETAUSA  0  *
ETB  0  0
ETC  0  85
ETEE  0  *
ETEM  0  *
ETENE  0  0
ETEP  0  *
ETEPA  0  *
ETES  0  *
ETIM  0  *
ETSE  0  *
ETVG  0  *
EVOLTZ IV  0  *
EVOLTZ VIII  0  *
EVRECY  0  *
FOTE  0  1268
FURNAS  1  2224

AGENTE 
AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO 
MÉDIA DE ATRASO DAS 
OBRAS (DIAS) 
Firminópolis 
0 
0 
FS TRANSMISSORA 
0 
* 
GENEBRA 
0 
822,6666667 
GOIÁS 
0 
* 
GOYAZ 
0 
* 
GSTE 
0 
0 
GUAIRA 
0 
0 
GUANABARA 
0 
* 
IE AGUAPEÍ 
0 
* 
IE AIMORÉS 
0 
* 
IE BIGUAÇU 
0 
* 
IE ITAPURA 
0 
0 
IE ITAQUERÊ 
0 
0 
IE ITAUNAS 
0 
* 
IE MINAS GERAIS 
0 
* 
IE PARAGUAÇU 
0 
* 
IE Pinheiros 
0 
* 
IE Riacho Grande 
0 
* 
IE TIBAGI 
0 
0 
IEGARANHUNS 
1 
* 
IEJAPI 
0 
* 
IEMADEIRA 
0 
* 
IENNE 
0 
* 
IESUL 
0 
* 
INTESA 
0 
* 
ITABAPOANA 
0 
* 
ITAMARACÁ 
0 
* 
ITATIM 
0 
* 
ITE 
0 
* 
IVAÍ 
0 
* 
Iracema 
0 
* 
JALAPÃO 
0 
* 
JANAUBA 
0 
* 
JTE 
0 
* 
KF/JAAC-AM 
0 
* 
KF/JAAC-SC 
0 
* 
KF/JAP BA 
0 
* 
KF/JAP MTPA 
0 
* 
LAGOA DOS PATOS 
0 
*
  AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO  MÉDIA DE ATRASO DAS
OBRAS (DIAS)
AGENTE    
    
Firminópolis  0  0
FS TRANSMISSORA  0  *
GENEBRA  0  822,6666667
GOIÁS  0  *
GOYAZ  0  *
GSTE  0  0
GUAIRA  0  0
GUANABARA  0  *
IE AGUAPEÍ  0  *
IE AIMORÉS  0  *
IE BIGUAÇU  0  *
IE ITAPURA  0  0
IE ITAQUERÊ  0  0
IE ITAUNAS  0  *
IE MINAS GERAIS  0  *
IE PARAGUAÇU  0  *
IE Pinheiros  0  *
IE Riacho Grande  0  *
IE TIBAGI  0  0
IEGARANHUNS  1  *
IEJAPI  0  *
IEMADEIRA  0  *
IENNE  0  *
IESUL  0  *
INTESA  0  *
ITABAPOANA  0  *
ITAMARACÁ  0  *
ITATIM  0  *
ITE  0  *
IVAÍ  0  *
Iracema  0  *
JALAPÃO  0  *
JANAUBA  0  *
JTE  0  *
KF/JAAC-AM  0  *
KF/JAAC-SC  0  *
KF/JAP BA  0  *
KF/JAP MTPA  0  *
LAGOA DOS PATOS  0  *

AGENTE 
AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO 
MÉDIA DE ATRASO DAS 
OBRAS (DIAS) 
LAGOA NOVA 
0 
0 
LAGOS 
0 
* 
LEST 
0 
0 
LINHA VERDE I 
0 
* 
LINHA VERDE II 
0 
* 
LITORAL SUL 
0 
333 
LTC 
0 
* 
LTT 
0 
* 
LTTE 
0 
2560 
LUMITRANS 
0 
* 
LUZIÂNIA-
NIQUELÂNDIA 
0 
* 
Light 
0 
* 
MA I 
0 
* 
MA II 
0 
0 
MANTIQUEIRA 
0 
68,09090909 
MARACANAÚ 
0 
* 
MARANHENSE 
0 
* 
MARIANA 
0 
1129 
MARITUBA 
0 
* 
MATA GRANDE 
0 
* 
MATA VERDE 
0 
* 
MEZ 1 
0 
* 
MEZ 2 
0 
* 
MEZ 5 
0 
* 
MEZ 6 
0 
* 
MEZ 8 
0 
* 
MEZ 9 
0 
* 
MGE 
0 
* 
MIRACEMA 
0 
0 
MONTESCLAROS 
0 
* 
MORRO AGUDO 
0 
* 
Macapá 
0 
* 
Macedo 
1 
426,5 
Manaus TR 
1 
* 
Marumbi 
0 
* 
Narandiba 
0 
* 
NBTE 
0 
* 
NEO BIGUAÇU 
0 
0
  AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO  MÉDIA DE ATRASO DAS
OBRAS (DIAS)
AGENTE    
    
LAGOA NOVA  0  0
LAGOS  0  *
LEST  0  0
LINHA VERDE I  0  *
LINHA VERDE II  0  *
LITORAL SUL  0  333
LTC  0  *
LTT  0  *
LTTE  0  2560
LUMITRANS  0  *
LUZIÂNIA-  0  *
NIQUELÂNDIA    
Light  0  *
MA I  0  *
MA II  0  0
MANTIQUEIRA  0  68,09090909
MARACANAÚ  0  *
MARANHENSE  0  *
MARIANA  0  1129
MARITUBA  0  *
MATA GRANDE  0  *
MATA VERDE  0  *
MEZ 1  0  *
MEZ 2  0  *
MEZ 5  0  *
MEZ 6  0  *
MEZ 8  0  *
MEZ 9  0  *
MGE  0  *
MIRACEMA  0  0
MONTESCLAROS  0  *
MORRO AGUDO  0  *
Macapá  0  *
Macedo  1  426,5
Manaus TR  1  *
Marumbi  0  *
Narandiba  0  *
NBTE  0  *
NEO BIGUAÇU  0  0

AGENTE 
AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO 
MÉDIA DE ATRASO DAS 
OBRAS (DIAS) 
NETE 
0 
* 
ODOYÁ 
0 
* 
ONTE 
0 
0 
PAMPA 
0 
* 
PANTANAL 
0 
* 
PARANAITA 
0 
0 
PARANAÍBA 
0 
* 
PARINTINS 
0 
* 
PBTE 
0 
0 
PCTE 
0 
* 
PEDRAS 
0 
* 
POTIGUAR 
0 
* 
PPTE 
0 
* 
PRTE 
0 
0 
Paraíso 
0 
* 
RIALMA III 
0 
* 
RIBEIRO GONÇALVES 
0 
* 
RIO CLARO 2 
0 
* 
RIO LARGO 
0 
* 
RIO-MINAS 
0 
* 
RPTE 
0 
* 
Rondon 
1 
* 
SANT'ANA 
0 
* 
SANTA LUCIA 
0 
0 
SANTA LUZIA 
0 
* 
SANTA MARIA 
0 
0 
SÃO FRANCISCO 
0 
* 
SÃO GOTARDO 
0 
* 
SÃO JOÃO 
1 
* 
SÃO PEDRO 
1 
975 
SIMÕES 
0 
* 
SITE 
0 
0 
SLTE 
0 
* 
SMTE 
0 
* 
SOBRAL 
0 
0 
SOLARIS 
0 
* 
SP-MG 
0 
* 
SPTE 
0 
* 
STC 
0 
*
  AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO  MÉDIA DE ATRASO DAS
OBRAS (DIAS)
AGENTE    
    
NETE  0  *
ODOYÁ  0  *
ONTE  0  0
PAMPA  0  *
PANTANAL  0  *
PARANAITA  0  0
PARANAÍBA  0  *
PARINTINS  0  *
PBTE  0  0
PCTE  0  *
PEDRAS  0  *
POTIGUAR  0  *
PPTE  0  *
PRTE  0  0
Paraíso  0  *
RIALMA III  0  *
RIBEIRO GONÇALVES  0  *
RIO CLARO 2  0  *
RIO LARGO  0  *
RIO-MINAS  0  *
RPTE  0  *
Rondon  1  *
SANT'ANA  0  *
SANTA LUCIA  0  0
SANTA LUZIA  0  *
SANTA MARIA  0  0
SÃO FRANCISCO  0  *
SÃO GOTARDO  0  *
SÃO JOÃO  1  *
SÃO PEDRO  1  975
SIMÕES  0  *
SITE  0  0
SLTE  0  *
SMTE  0  *
SOBRAL  0  0
SOLARIS  0  *
SP-MG  0  *
SPTE  0  *
STC  0  *

AGENTE 
AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO 
MÉDIA DE ATRASO DAS 
OBRAS (DIAS) 
STN 
0 
* 
TAESA 
0 
* 
TCA 
0 
* 
TCC 
0 
* 
TER 
0 
* 
TESB 
2 
2720,666667 
TGO 
0 
* 
TME 
0 
* 
TMT 
1 
* 
TP NORTE 
0 
* 
TP SUL 
0 
* 
TPAE 
0 
* 
TPE 
0 
0 
TRANSLESTE 
0 
* 
TRANSNORTE 
0 
3444 
TROPICALIA 
0 
0 
TSBE 
0 
* 
TSE 
0 
* 
TSLE 
0 
* 
TSM 
0 
* 
TSP 
0 
* 
Timóteo-Mesquita 
0 
2891 
Transirapé 
0 
* 
Transudeste 
0 
* 
Uirapuru 
0 
* 
VALE DO ITAJAÍ 
0 
* 
VCTE 
0 
* 
VEREDAS 
0 
0 
VINEYARDS 
0 
0 
VSB 
1 
* 
XRTE 
0 
0 
Xingu 
0 
* 
Z2 
0 
0 
Z3 
0 
* 
  Fonte: Memorando nº 195/2021-SFE/ANEEL, de 27/05/2021 (SIC nº 48534.001904/2021-00).
  AUTOS DE INFRAÇÃO - AIS JULGADOS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU SEM RECURSO  MÉDIA DE ATRASO DAS
OBRAS (DIAS)
AGENTE    
    
STN  0  *
TAESA  0  *
TCA  0  *
TCC  0  *
TER  0  *
TESB  2  2720,666667
TGO  0  *
TME  0  *
TMT  1  *
TP NORTE  0  *
TP SUL  0  *
TPAE  0  *
TPE  0  0
TRANSLESTE  0  *
TRANSNORTE  0  3444
TROPICALIA  0  0
TSBE  0  *
TSE  0  *
TSLE  0  *
TSM  0  *
TSP  0  *
Timóteo-Mesquita  0  2891
Transirapé  0  *
Transudeste  0  *
Uirapuru  0  *
VALE DO ITAJAÍ  0  *
VCTE  0  *
VEREDAS  0  0
VINEYARDS  0  0
VSB  1  *
XRTE  0  0
Xingu  0  *
Z2  0  0
Z3  0  *

ANEXO II - Relação, por Agente de Transmissão, dos Autos de Infração – AI, relativos a obras, objeto de 
Contrato de Concessão, com penalidades irrecorríveis no âmbito administrativo nos últimos 36 (trinta e 
seis) meses: 
AGENTE 
AI 
DATA DO AI 
DESPACHO 
DIRETORIA 
Link 
DATA 
PUBLICAÇÃO 
PROCESSO PUNITIVO 
CHESF 
0022/2017-SFE 
27/04/2017 
923/2019 
dsp 
02/04/2019 
48500.004256/2016-57 
CHESF 
0032/2017-SFE 
23/05/2017 
2590/2018 
dsp 
13/11/2018 
48500.005211/2015-19 
CHESF 
0023/2018-SFE 
03/07/2018 
2413/2018 
dsp 
23/10/2018 
48500.004428/2017-73 
CHESF 
0024/2018-SFE 
04/07/2018 
2349/2018 
dsp 
16/10/2018 
48500.004427/2017-29 
CHESF 
1007/2018-SFE 
27/11/2018 
1638/2019 
dsp 
11/06/2019 
48500.005926/2016-52 
CHESF 
1010/2018-SFE 
05/12/2018 
2050/2019 
dsp 
30/07/2019 
48500.005925/2016-16 
CHESF 
0025/2020-SFE 
26/06/2020 
944/2021 
dsp 
20/04/2021 
48500.003195/2019-53 
FURNAS 
0013/2020-SFE 
25/03/2020 
não houve recurso 
  
  
48500.002151/2019-14 
IEGARANHUNS 
0071/2017-SFE 
22/12/2017 
2336/2019 
dsp 
27/08/2019 
48500.005206/2016-97 
Macedo 
0021/2020-SFE 
30/04/2020 
não houve recurso 
  
  
48500.002179/2019-43 
Manaus TR 
0022/2015-SFE 
23/02/2015 
1288/2018 
dsp 
12/06/2018 
48500.000620/2012-86 
Rondon 
1002/2018-SFE 
26/10/2018 
não houve recurso 
  
  
48500.000830/2018-60 
SÃO JOÃO 
0009/2020-SFE 
11/03/2020 
não houve recurso 
  
  
48500.004259/2016-91 
SÃO PEDRO 
0006/2018-SFE 
15/02/2018 
2097/2018 
dsp 
18/09/2018 
48500.002654/2017-10 
TESB 
1011/2018-SFE 
26/12/2018 
1957/2019 
dsp 
16/07/2019 
48500.002357/2018-55 
TESB 
0019/2019-SFE 
15/07/2019 
1221/2020 
dsp 
05/05/2020 
48500.000922/2019-21 
TMT 
0031/2018-SFE 
27/11/2018 
853/2019 
dsp 
26/03/2019 
48500.003796/2017-02 
VSB 
1009/2018-SFE 
30/11/2018 
1956/2019 
dsp 
16/07/2019 
48500.001320/2018-18 
 Fonte: Memorando nº 195/2021-SFE/ANEEL, de 27/05/2021 (SIC nº 48534.001904/2021-00).
  AI  DATA DO AI    DESPACHO
DIRETORIA  Link  DATA
PUBLICAÇÃO  PROCESSO PUNITIVO
AGENTE              
              
CHESF  0022/2017-SFE  27/04/2017  923/2019    dsp  02/04/2019  
CHESF  0032/2017-SFE  23/05/2017  2590/2018    dsp  13/11/2018  
CHESF  0023/2018-SFE  03/07/2018  2413/2018    dsp  23/10/2018  
CHESF  0024/2018-SFE  04/07/2018  2349/2018    dsp  16/10/2018  
CHESF  1007/2018-SFE  27/11/2018  1638/2019    dsp  11/06/2019  
CHESF  1010/2018-SFE  05/12/2018  2050/2019    dsp  30/07/2019  
CHESF  0025/2020-SFE  26/06/2020  944/2021    dsp  20/04/2021  
FURNAS  0013/2020-SFE  25/03/2020  não houve recurso        
IEGARANHUNS  0071/2017-SFE  22/12/2017  2336/2019    dsp  27/08/2019  
Macedo  0021/2020-SFE  30/04/2020  não houve recurso        
Manaus TR  0022/2015-SFE  23/02/2015  1288/2018    dsp  12/06/2018  
Rondon  1002/2018-SFE  26/10/2018  não houve recurso        
SÃO JOÃO  0009/2020-SFE  11/03/2020  não houve recurso        
SÃO PEDRO  0006/2018-SFE  15/02/2018  2097/2018    dsp  18/09/2018  
TESB  1011/2018-SFE  26/12/2018  1957/2019    dsp  16/07/2019  
TESB  0019/2019-SFE  15/07/2019  1221/2020    dsp  05/05/2020  
TMT  0031/2018-SFE  27/11/2018  853/2019    dsp  26/03/2019  
VSB  1009/2018-SFE  30/11/2018  1956/2019    dsp  16/07/2019  

ANEXO III - Relação das obras, objeto de Contratos de Concessão, concluídas após 27/05/2018 ou ainda 
em andamento, mas que já deveriam ter entrado em operação até 27/05/2021, consideradas no cálculo 
do ANEXO I2 
AGENTE 
EMPREENDIMENTO 
ATO DE 
OUTORGA 
CONCLUSÃO 
ATO LEGAL 
CONCLUSÃO 
OU 
PREVISÃO 
SITUAÇÃO 
ATRASO 
ATRASO 
AJUSTADO 
AGUA AZUL 
AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA 
AZUL 440/138 kV 
CC 019/2016 
27/06/2019 
26/01/2019 
Concluído 
0 
0 
ARCOVERDE 
LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 
230 kV Caetés II 
CC 035/2017 
11/08/2021 
17/04/2019 
Concluído 
0 
0 
ARCOVERDE 
LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II 
e SE 230/69 kV Arcoverde II 
CC 035/2017 
11/08/2021 
17/04/2019 
Concluído 
0 
0 
ARCOVERDE 
SE 230/69 kV Garanhuns II 
CC 035/2017 
11/08/2021 
17/04/2019 
Concluído 
0 
0 
ARGO 
Instalações de Transmissão Contrato 
009/2016 nos estados CE, PI e MA. 
CC 009/2016 
27/06/2021 
02/10/2019 
Concluído 
0 
0 
ARGO III 
LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e 
LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4 
CC 049/2017 
11/08/2022 
13/07/2020 
Concluído 
0 
0 
ARGO III 
SE 230 kV Ariquemes - Compensador 
Síncrono - (-90/+150) Mvar. 
CC 049/2017 
11/08/2022 
03/07/2020 
Concluído 
0 
0 
ARGO III 
SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador 
Síncrono - (-90/+150) Mvar. 
CC 049/2017 
11/08/2022 
19/07/2020 
Concluído 
0 
0 
ARGO III 
SE 230/138 kV Jaru 
CC 049/2017 
11/08/2022 
12/03/2021 
Concluído 
0 
0 
ARTEON 
SE 500/138 kV Resende 
CC 029/2017 
11/08/2020 
29/04/2020 
Concluído 
0 
0 
ATIBAIA 
SE 500 kV Fernão Dias - 
Compensador Estático 500 kV 
CC 038/2017 
11/02/2021 
20/12/2019 
Concluído 
0 
0 
BRE 
Subestação 230/69 kV Lagoa do 
Carro 
CC 010/2018 
08/09/2021 
02/10/2020 
Concluído 
0 
0 
CANARANA 
LT 230kV Paranatinga - Canarana,  
Pátio Novo de 230 kV na SE 
Paranatinga e SE 230/138 kV 
Canarana 
CC 016/2016 
27/06/2020 
03/06/2018 
Concluído 
0 
0 
CELG G&T 
LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2 
CC 003/2015 
06/09/2017 
16/06/2018 
Concluído 
283 
283 
CELG G&T 
SE 500 kV Luziânia - Compensador 
Estático 500 kV 
CC 004/2016 
20/02/2019 
24/08/2018 
Concluído 
0 
0 
CGI 
LT 500 kV Campina Grande III - Pau 
Ferro 
CC 041/2017 
11/02/2022 
08/04/2020 
Concluído 
0 
0 
CHESF 
LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e 
SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV 
CC 014/2008 
16/04/2010 
30/05/2019 
Concluído 
3331 
3331 
CHESF 
LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II 
C2 
CC 018/2009 
03/02/2011 
31/03/2019 
Concluído 
2978 
2978 
CHESF 
LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e 
SE 230/69 kV Santa Rita II 
CC 017/2009 
03/06/2011 
30/01/2021 
Concluído 
3529 
3529 
CHESF 
LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 
CC 004/2010 
12/05/2012 
30/09/2021 
Atrasado 
3428 
3428 
CHESF 
LT 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró 
CC 019/2010 
23/05/2012 
03/04/2022 
Atrasado 
3602 
3602 
CHESF 
LT 230 kV Russas II /Banabuiu 
CC 018/2012 
01/02/2014 
15/12/2020 
Concluído 
2509 
2509 
CHESF 
LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA 
DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA 
SENHORA DO SOCORRO 
CC 005/2012 
10/05/2014 
28/02/2021 
Concluído 
2486 
2486 
CHESF 
LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE 
Maceio II 230/69 kV 
CC 005/2012 
10/05/2014 
01/03/2019 
Concluído 
1756 
1756 
CHESF 
SE 230/138 KV POÇÕES II 
CC 005/2012 
10/05/2014 
28/10/2019 
Concluído 
1997 
1997 
COPEL-GT 
LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 
500 KV - Linha de Transmissão 
CC 010/2010 
06/10/2012 
19/07/2018 
Concluído 
2112 
2112 
COPEL-GT 
LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 
500 KV - Subestações 
CC 010/2010 
06/10/2012 
19/07/2018 
Concluído 
2112 
2112 
COPEL-GT 
LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro 
C1 e C2 (Subterrânea), SE 230/138 
kV Curitiba Centro (SF6) 
CC 006/2016 
04/09/2019 
01/09/2019 
Concluído 
0 
0 
COPEL-GT 
SE 230/138 kV Andirá Leste - 2 x 150 
MVA 
CC 006/2016 
04/09/2019 
07/09/2019 
Concluído 
3 
3 
COPEL-GT 
SE 230/138 kV Medianeira (novo 
pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA 
CC 006/2016 
04/09/2019 
14/07/2019 
Concluído 
0 
0 
 
2 Os campos marcados com * se referem às informações não preenchidas pelos Agentes no SIGET e, por isso, as datas de referência foram 
o último dia do período de apuração.
AGENTE  EMPREENDIMENTO  ATO DE
OUTORGA  CONCLUSÃO
ATO LEGAL    CONCLUSÃO    SITUAÇÃO  ATRASO  ATRASO
AJUSTADO
          OU        
          PREVISÃO        
AGUA AZUL  AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA
AZUL 440/138 kV  CC 019/2016  27/06/2019  26/01/2019      Concluído  0  0
ARCOVERDE  LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE
230 kV Caetés II  CC 035/2017  11/08/2021  17/04/2019      Concluído  0  0
ARCOVERDE  LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II
e SE 230/69 kV Arcoverde II  CC 035/2017  11/08/2021  17/04/2019      Concluído  0  0
ARCOVERDE  SE 230/69 kV Garanhuns II  CC 035/2017  11/08/2021  17/04/2019      Concluído  0  0
ARGO  Instalações de Transmissão Contrato
009/2016 nos estados CE, PI e MA.  CC 009/2016  27/06/2021  02/10/2019      Concluído  0  0
ARGO III  LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e
LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4  CC 049/2017  11/08/2022  13/07/2020      Concluído  0  0
ARGO III  SE 230 kV Ariquemes - Compensador
Síncrono - (-90/+150) Mvar.  CC 049/2017  11/08/2022  03/07/2020      Concluído  0  0
ARGO III  SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador
Síncrono - (-90/+150) Mvar.  CC 049/2017  11/08/2022  19/07/2020      Concluído  0  0
ARGO III  SE 230/138 kV Jaru  CC 049/2017  11/08/2022  12/03/2021      Concluído  0  0
ARTEON  SE 500/138 kV Resende  CC 029/2017  11/08/2020  29/04/2020      Concluído  0  0
ATIBAIA  SE 500 kV Fernão Dias -
Compensador Estático 500 kV  CC 038/2017  11/02/2021  20/12/2019      Concluído  0  0
BRE  Subestação 230/69 kV Lagoa do
Carro  CC 010/2018  08/09/2021  02/10/2020      Concluído  0  0
CANARANA  LT 230kV Paranatinga - Canarana,
Pátio Novo de 230 kV na SE
Paranatinga e SE 230/138 kV
Canarana  CC 016/2016  27/06/2020  03/06/2018      Concluído  0  0
CELG G&T  LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2  CC 003/2015  06/09/2017  16/06/2018      Concluído  283  283
CELG G&T  SE 500 kV Luziânia - Compensador
Estático 500 kV  CC 004/2016  20/02/2019  24/08/2018      Concluído  0  0
CGI  LT 500 kV Campina Grande III - Pau
Ferro  CC 041/2017  11/02/2022  08/04/2020      Concluído  0  0
CHESF  LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e
SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV  CC 014/2008  16/04/2010  30/05/2019      Concluído  3331  3331
CHESF  LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II
C2  CC 018/2009  03/02/2011  31/03/2019      Concluído  2978  2978
CHESF  LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e
SE 230/69 kV Santa Rita II  CC 017/2009  03/06/2011  30/01/2021      Concluído  3529  3529
CHESF  LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2  CC 004/2010  12/05/2012  30/09/2021      Atrasado  3428  3428
CHESF  LT 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró  CC 019/2010  23/05/2012  03/04/2022      Atrasado  3602  3602
CHESF  LT 230 kV Russas II /Banabuiu  CC 018/2012  01/02/2014  15/12/2020      Concluído  2509  2509
CHESF  LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA
DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA
SENHORA DO SOCORRO  CC 005/2012  10/05/2014  28/02/2021      Concluído  2486  2486
CHESF  LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE
Maceio II 230/69 kV  CC 005/2012  10/05/2014  01/03/2019      Concluído  1756  1756
CHESF  SE 230/138 KV POÇÕES II  CC 005/2012  10/05/2014  28/10/2019      Concluído  1997  1997
COPEL-GT  LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em
500 KV - Linha de Transmissão  CC 010/2010  06/10/2012  19/07/2018      Concluído  2112  2112
COPEL-GT  LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em
500 KV - Subestações  CC 010/2010  06/10/2012  19/07/2018      Concluído  2112  2112
COPEL-GT  LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro
C1 e C2 (Subterrânea), SE 230/138
kV Curitiba Centro (SF6)  CC 006/2016  04/09/2019  01/09/2019      Concluído  0  0
COPEL-GT  SE 230/138 kV Andirá Leste - 2 x 150
MVA  CC 006/2016  04/09/2019  07/09/2019      Concluído  3  3
COPEL-GT  SE 230/138 kV Medianeira (novo
pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA  CC 006/2016  04/09/2019  14/07/2019      Concluído  0  0
ATO DE
OUTORGA
CONCLUSÃO
ATO LEGAL
ATRASO
AJUSTADO

AGENTE 
EMPREENDIMENTO 
ATO DE 
OUTORGA 
CONCLUSÃO 
ATO LEGAL 
CONCLUSÃO 
OU 
PREVISÃO 
SITUAÇÃO 
ATRASO 
ATRASO 
AJUSTADO 
COPEL-GT 
LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau 
C1 
CC 006/2016 
04/03/2021 
01/04/2021 
Concluído 
28 
0 
COPEL-GT 
LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza 
CC 006/2016 
04/04/2021 
04/08/2019 
Concluído 
0 
0 
DOURADOS 
LT 230 kV Campo Grande 2 - 
Imbirussu C2, CS 
CC 025/2017 
11/08/2022 
25/04/2021 
Concluído 
0 
0 
DOURADOS 
LT 230 kV Nova Porto Primavera - 
Ivinhema 2 C2, CS 
CC 025/2017 
11/08/2022 
27/12/2020 
Concluído 
0 
0 
DOURADOS 
LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio 
Brilhante, C2, CS 
CC 025/2017 
11/08/2022 
29/07/2020 
Concluído 
0 
0 
DOURADOS 
LT 230 kV Rio Brilhante - Campo 
Grande 2 C1, CS 
CC 025/2017 
11/08/2022 
06/12/2020 
Concluído 
0 
0 
EDP 
SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - 
(3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - 
São Mateus 2 
CC 021/2017 
09/08/2020 
22/12/2018 
Concluído 
0 
0 
EDTE 
LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 
230kV Poções III-Poções II CD e SE 
500/230 kV Poções III 
CC 015/2016 
27/12/2019 
20/01/2020 
Concluído 
24 
24 
ELTE 
LT 230 kV Henry Borden - Manoel da 
Nóbrega - CD e SE Manoel da 
Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV 
CC 016/2014 
05/09/2017 
08/01/2024 
Atrasado 
2316 
2316 
ELTE 
SE 345/138 kV Domênico Rangoni - 
(6+1R) x 133 MVA 
CC 016/2014 
05/09/2017 
08/01/2024 
Atrasado 
2316 
2316 
ENERGISA GOIÁS 
I 
LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 
e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde 
Norte 
CC 024/2017 
11/08/2021 
14/03/2020 
Concluído 
0 
0 
ENERGISA PARÁ 
LT 230 kV Integradora - Xinguara II 
C2 
CC 030/2018 
21/03/2023 
16/02/2021 
Concluído 
0 
0 
ENERGISA PARÁ I 
LT 230 kV Xinguara II - Santana do 
Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV 
Santana do Araguaia 
CC 043/2017 
11/02/2022 
02/11/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT01 
LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II 
C2 
CC 007/2017 
09/02/2022 
01/05/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT02 
LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, 
SE 500kV Buritirama e secc LT 
Gilbués II - G.do Ouro II 
CC 008/2017 
09/02/2022 
22/01/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT05 
LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2 
CC 013/2017 
09/02/2022 
23/12/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT07 
LT 230kV Marituba - Castanhal C1 
CC 020/2017 
09/02/2022 
29/12/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT07 
LT 500 kV Vila do Conde - Marituba 
C1 e SE 500/230 kV Marituba. 
CC 020/2017 
09/02/2022 
15/12/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT07 
SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e 
Transformação 230/69 kV) 
CC 020/2017 
09/02/2022 
22/09/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT07 
Seccionamentos das LTs 230 kV 
Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE 
Marituba 
CC 020/2017 
09/02/2022 
22/09/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT08 
LT 230 kV Altamira - Transamazônica, 
C2 
CC 048/2017 
21/07/2022 
12/01/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT08 
LT 230 kV Transamazônica - Tapajós 
C1 e SE 230/138 kV Tapajós 
CC 048/2017 
21/07/2022 
15/10/2020 
Concluído 
0 
0 
EQTLT08 
LT 230 kV Xingu - Altamira C1 
CC 048/2017 
21/07/2022 
24/09/2019 
Concluído 
0 
0 
EQTLT08 
SE Rurópolis - Compensador 
Síncrono 
CC 048/2017 
21/07/2022 
03/06/2019 
Concluído 
0 
0 
ETAP 
LT 230kV João Câmara II - João 
Câmara III CD e SE João Câmara III 
(novo setor 230kV) 500/230-13,8kV 
CC 013/2016 
27/12/2019 
06/04/2019 
Concluído 
0 
0 
ETB 
LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II 
C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - 
Gentio do Ouro II C1 
CC 011/2016 
27/06/2020 
16/10/2020 
Concluído 
111 
0 
ETC 
SE Rio Novo do Sul 345/138 kV 
CC 020/2016 
27/06/2019 
20/09/2019 
Concluído 
85 
85 
ETENE 
LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro 
- Penedo C2 
CC 034/2017 
11/08/2021 
08/01/2021 
Concluído 
0 
0 
FOTE 
LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará 
CC 007/2014 
29/07/2016 
07/02/2020 
Concluído 
1288 
1288 
FOTE 
SE 230/138kV Pinhalzinho 
(ampliação) e LT 230kV Foz do 
Chapecó - Pinhalzinho C2 
CC 007/2014 
29/01/2018 
30/06/2021 
Atrasado 
1248 
1248 
FURNAS 
LT 230 kV Mascarenhas - Linhares; SE 
Linhares 230/138 kV - 150 MVA 
CC 006/2010 
12/07/2012 
14/08/2018 
Concluído 
2224 
2224 
FIRMINÓPOLIS 
LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS 
C-1 GO 
CC 008/2016 
07/04/2019 
01/03/2019 
Concluído 
0 
0
AGENTE  EMPREENDIMENTO  ATO DE
OUTORGA  CONCLUSÃO
ATO LEGAL    CONCLUSÃO    SITUAÇÃO  ATRASO  ATRASO
AJUSTADO
          OU        
          PREVISÃO        
COPEL-GT  LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau
C1  CC 006/2016  04/03/2021  01/04/2021      Concluído  28  0
COPEL-GT  LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza  CC 006/2016  04/04/2021  04/08/2019      Concluído  0  0
DOURADOS  LT 230 kV Campo Grande 2 -
Imbirussu C2, CS  CC 025/2017  11/08/2022  25/04/2021      Concluído  0  0
DOURADOS  LT 230 kV Nova Porto Primavera -
Ivinhema 2 C2, CS  CC 025/2017  11/08/2022  27/12/2020      Concluído  0  0
DOURADOS  LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio
Brilhante, C2, CS  CC 025/2017  11/08/2022  29/07/2020      Concluído  0  0
DOURADOS  LT 230 kV Rio Brilhante - Campo
Grande 2 C1, CS  CC 025/2017  11/08/2022  06/12/2020      Concluído  0  0
EDP  SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) -
(3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 -
São Mateus 2  CC 021/2017  09/08/2020  22/12/2018      Concluído  0  0
EDTE  LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT
230kV Poções III-Poções II CD e SE
500/230 kV Poções III  CC 015/2016  27/12/2019  20/01/2020      Concluído  24  24
ELTE  LT 230 kV Henry Borden - Manoel da
Nóbrega - CD e SE Manoel da
Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV  CC 016/2014  05/09/2017  08/01/2024      Atrasado  2316  2316
ELTE  SE 345/138 kV Domênico Rangoni -
(6+1R) x 133 MVA  CC 016/2014  05/09/2017  08/01/2024      Atrasado  2316  2316
ENERGISA GOIÁS
I  LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1
e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde
Norte  CC 024/2017  11/08/2021  14/03/2020      Concluído  0  0
ENERGISA PARÁ  LT 230 kV Integradora - Xinguara II
C2  CC 030/2018  21/03/2023  16/02/2021      Concluído  0  0
ENERGISA PARÁ I  LT 230 kV Xinguara II - Santana do
Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV
Santana do Araguaia  CC 043/2017  11/02/2022  02/11/2020      Concluído  0  0
EQTLT01  LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II
C2  CC 007/2017  09/02/2022  01/05/2020      Concluído  0  0
EQTLT02  LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1,
SE 500kV Buritirama e secc LT
Gilbués II - G.do Ouro II  CC 008/2017  09/02/2022  22/01/2020      Concluído  0  0
EQTLT05  LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2  CC 013/2017  09/02/2022  23/12/2020      Concluído  0  0
EQTLT07  LT 230kV Marituba - Castanhal C1  CC 020/2017  09/02/2022  29/12/2020      Concluído  0  0
EQTLT07  LT 500 kV Vila do Conde - Marituba
C1 e SE 500/230 kV Marituba.  CC 020/2017  09/02/2022  15/12/2020      Concluído  0  0
EQTLT07  SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e
Transformação 230/69 kV)  CC 020/2017  09/02/2022  22/09/2020      Concluído  0  0
EQTLT07  Seccionamentos das LTs 230 kV
Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE
Marituba  CC 020/2017  09/02/2022  22/09/2020      Concluído  0  0
EQTLT08  LT 230 kV Altamira - Transamazônica,
C2  CC 048/2017  21/07/2022  12/01/2020      Concluído  0  0
EQTLT08  LT 230 kV Transamazônica - Tapajós
C1 e SE 230/138 kV Tapajós  CC 048/2017  21/07/2022  15/10/2020      Concluído  0  0
EQTLT08  LT 230 kV Xingu - Altamira C1  CC 048/2017  21/07/2022  24/09/2019      Concluído  0  0
EQTLT08  SE Rurópolis - Compensador
Síncrono  CC 048/2017  21/07/2022  03/06/2019      Concluído  0  0
ETAP  LT 230kV João Câmara II - João
Câmara III CD e SE João Câmara III
(novo setor 230kV) 500/230-13,8kV  CC 013/2016  27/12/2019  06/04/2019      Concluído  0  0
ETB  LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II
C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II -
Gentio do Ouro II C1  CC 011/2016  27/06/2020  16/10/2020      Concluído  111  0
ETC  SE Rio Novo do Sul 345/138 kV  CC 020/2016  27/06/2019  20/09/2019      Concluído  85  85
ETENE  LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro
- Penedo C2  CC 034/2017  11/08/2021  08/01/2021      Concluído  0  0
FOTE  LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará  CC 007/2014  29/07/2016  07/02/2020      Concluído  1288  1288
FOTE  SE 230/138kV Pinhalzinho
(ampliação) e LT 230kV Foz do
Chapecó - Pinhalzinho C2  CC 007/2014  29/01/2018  30/06/2021      Atrasado  1248  1248
FURNAS  LT 230 kV Mascarenhas - Linhares; SE
Linhares 230/138 kV - 150 MVA  CC 006/2010  12/07/2012  14/08/2018      Concluído  2224  2224
FIRMINÓPOLIS  LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS
C-1 GO  CC 008/2016  07/04/2019  01/03/2019      Concluído  0  0
ATO DE
OUTORGA
CONCLUSÃO
ATO LEGAL
ATRASO
AJUSTADO
ENERGISA GOIÁS
I

AGENTE 
EMPREENDIMENTO 
ATO DE 
OUTORGA 
CONCLUSÃO 
ATO LEGAL 
CONCLUSÃO 
OU 
PREVISÃO 
SITUAÇÃO 
ATRASO 
ATRASO 
AJUSTADO 
GENEBRA 
CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA 
CE1 SP 
CC 001/2014 
14/11/2017 
30/04/2019 
Concluído 
532 
532 
GENEBRA 
CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP 
CC 001/2014 
14/11/2017 
28/02/2020 
Concluído 
836 
836 
GENEBRA 
LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA 
C-1 SP 
CC 001/2014 
14/11/2017 
23/03/2020 
Concluído 
860 
860 
GENEBRA 
LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 
SP/PR 
CC 001/2014 
14/11/2017 
08/03/2020 
Concluído 
845 
845 
GENEBRA 
SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 
MVA, LT 500kV Araraquara 2 - 
Fernão Dias C1 SP 
CC 001/2014 
14/11/2017 
19/11/2020 
Concluído 
1101 
1101 
GENEBRA 
SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 
MVA (2° e 3° banco de 
autotransformadores) 
CC 001/2014 
14/05/2018 
14/06/2020 
Concluído 
762 
762 
GSTE 
LT 500kV João Câmara III - Açu III C2 
e LT 500kV Açu III - Milagres II C2 
CC 011/2017 
09/02/2022 
12/04/2020 
Concluído 
0 
0 
GUAIRA 
LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2, 
CS 
CC 023/2017 
11/08/2021 
01/02/2021 
Concluído 
0 
0 
IE ITAPURA 
SE 440 kV Bauru - Compensador 
Estático 
CC 042/2017 
11/02/2021 
07/08/2019 
Concluído 
0 
0 
IE ITAQUERÊ 
SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x 
Compensadores Síncronos 500 kV (-
180/+300) Mvar 
CC 027/2017 
11/08/2021 
14/09/2020 
Concluído 
0 
0 
IE TIBAGI 
LT 230kV Nova Porto Primavera - 
Rosana C1/C2 
CC 026/2017 
11/08/2021 
21/12/2020 
Concluído 
0 
0 
LAGOA NOVA 
LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais 
Novos II, CD e SE 230/69 kV Currais 
Novos II 
CC 030/2017 
11/08/2021 
13/03/2019 
Concluído 
0 
0 
LEST 
LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz 
Gonzaga C2 
CC 033/2017 
11/02/2022 
23/02/2020 
Concluído 
0 
0 
LEST 
LT 500 kV Xingó - Jardim C2 
CC 033/2017 
11/02/2022 
23/12/2020 
Concluído 
0 
0 
LITORAL SUL 
LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - 
Forquilhinha e SE Torres 2 
CC 018/2016 
27/06/2020 
30/01/2022 
Atrasado 
582 
462 
LITORAL SUL 
SE Tubarão Sul 230/138 kV 
CC 018/2016 
27/06/2020 
17/05/2021 
Atrasado 
324 
204 
LTTE 
LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE 
Nova Iguaçu 500/345/138 kV 
CC 020/2011 
09/02/2014 
12/02/2021 
Concluído 
2560 
2560 
MA II 
LT 230KV Chapadinha II - Miranda II 
C1 
CC 032/2017 
11/08/2021 
02/08/2020 
Concluído 
0 
0 
MA II 
LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha 
II C1 
CC 032/2017 
11/08/2021 
04/01/2020 
Concluído 
0 
0 
MA II 
SE 230/69kV Chapadinha II 
CC 032/2017 
11/08/2021 
18/01/2020 
Concluído 
0 
0 
MANTIQUEIRA 
LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2 
CC 005/2016 
04/03/2021 
05/06/2020 
Concluído 
0 
0 
MANTIQUEIRA 
LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 
345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 
CC 005/2016 
04/03/2021 
15/04/2022 
Atrasado 
407 
287 
MANTIQUEIRA 
SE Braúnas 230/138 kV 
CC 005/2016 
04/03/2021 
28/06/2021 
Atrasado 
116 
0 
MANTIQUEIRA 
SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco 
de Transformação  500/230 kV 
CC 005/2016 
04/03/2021 
06/08/2021 
Atrasado 
155 
35 
MANTIQUEIRA 
SE Itabira 5 500/230 kV  
LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 
CC 005/2016 
04/03/2021 
06/08/2021 
Atrasado 
155 
35 
MANTIQUEIRA 
SE Janaúba 3 230/138 kV 
LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 
CC 005/2016 
04/03/2021 
12/01/2021 
Concluído 
0 
0 
MANTIQUEIRA 
SE João Monlevade 4 230/69 kV 
CC 005/2016 
04/03/2021 
21/06/2021 
Atrasado 
109 
0 
MANTIQUEIRA 
SE Presidente Juscelino - Instalação 
do 2º banco de Reatores de Barra 
500 kV - 150 Mvar 
CC 005/2016 
04/03/2021 
03/07/2021 
Atrasado 
121 
1 
MANTIQUEIRA 
SE Presidente Juscelino 500/345 kV; 
SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 
345 e 500 kV. 
CC 005/2016 
04/03/2021 
09/02/2022 
Atrasado 
342 
222 
MANTIQUEIRA 
SE Timóteo 2 230/138 kV 
CC 005/2016 
04/03/2021 
18/12/2021 
Atrasado 
289 
169 
MANTIQUEIRA 
SE Varginha 4 345/138 kV 
CC 005/2016 
04/03/2021 
20/06/2021 
Atrasado 
108 
0 
MARIANA 
LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 
C1 
CC 011/2014 
02/05/2017 
04/06/2020 
Concluído 
1129 
1129 
MIRACEMA 
LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 
230kV Lajeado-Palmas CD, SE 
Lajeado e SE 230/138kV Palmas 
CC 017/2016 
27/12/2019 
29/11/2019 
Concluído 
0 
0 
MACEDO 
LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3 
CC 005/2015 
27/03/2018 
17/04/2020 
Concluído 
752 
752
AGENTE  EMPREENDIMENTO  ATO DE
OUTORGA  CONCLUSÃO
ATO LEGAL    CONCLUSÃO    SITUAÇÃO  ATRASO  ATRASO
AJUSTADO
          OU        
          PREVISÃO        
GENEBRA  CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA
CE1 SP  CC 001/2014  14/11/2017  30/04/2019      Concluído  532  532
GENEBRA  CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP  CC 001/2014  14/11/2017  28/02/2020      Concluído  836  836
GENEBRA  LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA
C-1 SP  CC 001/2014  14/11/2017  23/03/2020      Concluído  860  860
GENEBRA  LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1
SP/PR  CC 001/2014  14/11/2017  08/03/2020      Concluído  845  845
GENEBRA  SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200
MVA, LT 500kV Araraquara 2 -
Fernão Dias C1 SP  CC 001/2014  14/11/2017  19/11/2020      Concluído  1101  1101
GENEBRA  SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400
MVA (2° e 3° banco de
autotransformadores)  CC 001/2014  14/05/2018  14/06/2020      Concluído  762  762
GSTE  LT 500kV João Câmara III - Açu III C2
e LT 500kV Açu III - Milagres II C2  CC 011/2017  09/02/2022  12/04/2020      Concluído  0  0
GUAIRA  LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2,
CS  CC 023/2017  11/08/2021  01/02/2021      Concluído  0  0
IE ITAPURA  SE 440 kV Bauru - Compensador
Estático  CC 042/2017  11/02/2021  07/08/2019      Concluído  0  0
IE ITAQUERÊ  SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x
Compensadores Síncronos 500 kV (-
180/+300) Mvar  CC 027/2017  11/08/2021  14/09/2020      Concluído  0  0
IE TIBAGI  LT 230kV Nova Porto Primavera -
Rosana C1/C2  CC 026/2017  11/08/2021  21/12/2020      Concluído  0  0
LAGOA NOVA  LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais
Novos II, CD e SE 230/69 kV Currais
Novos II  CC 030/2017  11/08/2021  13/03/2019      Concluído  0  0
LEST  LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz
Gonzaga C2  CC 033/2017  11/02/2022  23/02/2020      Concluído  0  0
LEST  LT 500 kV Xingó - Jardim C2  CC 033/2017  11/02/2022  23/12/2020      Concluído  0  0
LITORAL SUL  LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 -
Forquilhinha e SE Torres 2  CC 018/2016  27/06/2020  30/01/2022      Atrasado  582  462
LITORAL SUL  SE Tubarão Sul 230/138 kV  CC 018/2016  27/06/2020  17/05/2021      Atrasado  324  204
LTTE  LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE
Nova Iguaçu 500/345/138 kV  CC 020/2011  09/02/2014  12/02/2021      Concluído  2560  2560
MA II  LT 230KV Chapadinha II - Miranda II
C1  CC 032/2017  11/08/2021  02/08/2020      Concluído  0  0
MA II  LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha
II C1  CC 032/2017  11/08/2021  04/01/2020      Concluído  0  0
MA II  SE 230/69kV Chapadinha II  CC 032/2017  11/08/2021  18/01/2020      Concluído  0  0
MANTIQUEIRA  LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2  CC 005/2016  04/03/2021  05/06/2020      Concluído  0  0
MANTIQUEIRA  LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT
345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2  CC 005/2016  04/03/2021  15/04/2022      Atrasado  407  287
MANTIQUEIRA  SE Braúnas 230/138 kV  CC 005/2016  04/03/2021  28/06/2021      Atrasado  116  0
MANTIQUEIRA  SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco
de Transformação 500/230 kV  CC 005/2016  04/03/2021  06/08/2021      Atrasado  155  35
MANTIQUEIRA  SE Itabira 5 500/230 kV
LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5  CC 005/2016  04/03/2021  06/08/2021      Atrasado  155  35
MANTIQUEIRA  SE Janaúba 3 230/138 kV
LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1  CC 005/2016  04/03/2021  12/01/2021      Concluído  0  0
MANTIQUEIRA  SE João Monlevade 4 230/69 kV  CC 005/2016  04/03/2021  21/06/2021      Atrasado  109  0
MANTIQUEIRA  SE Presidente Juscelino - Instalação
do 2º banco de Reatores de Barra
500 kV - 150 Mvar  CC 005/2016  04/03/2021  03/07/2021      Atrasado  121  1
MANTIQUEIRA  SE Presidente Juscelino 500/345 kV;
SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs
345 e 500 kV.  CC 005/2016  04/03/2021  09/02/2022      Atrasado  342  222
MANTIQUEIRA  SE Timóteo 2 230/138 kV  CC 005/2016  04/03/2021  18/12/2021      Atrasado  289  169
MANTIQUEIRA  SE Varginha 4 345/138 kV  CC 005/2016  04/03/2021  20/06/2021      Atrasado  108  0
MARIANA  LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2
C1  CC 011/2014  02/05/2017  04/06/2020      Concluído  1129  1129
MIRACEMA  LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT
230kV Lajeado-Palmas CD, SE
Lajeado e SE 230/138kV Palmas  CC 017/2016  27/12/2019  29/11/2019      Concluído  0  0
MACEDO  LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3  CC 005/2015  27/03/2018  17/04/2020      Concluído  752  752
ATO DE
OUTORGA
CONCLUSÃO
ATO LEGAL
ATRASO
AJUSTADO

AGENTE 
EMPREENDIMENTO 
ATO DE 
OUTORGA 
CONCLUSÃO 
ATO LEGAL 
CONCLUSÃO 
OU 
PREVISÃO 
SITUAÇÃO 
ATRASO 
ATRASO 
AJUSTADO 
MACEDO 
SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II 
e linhas para escoamento de energia 
eólica. 
CC 005/2015 
27/03/2018 
06/07/2018 
Concluído 
101 
101 
NEO BIGUAÇU 
SE 525 kV Biguaçu - Compensador 
Estático 525 kV (-100/+300) Mvar 
CC 040/2017 
11/02/2021 
18/07/2020 
Concluído 
0 
0 
ONTE 
SE 230/138 kV Onça Puma 
CC 021/2016 
05/10/2019 
25/06/2018 
Concluído 
0 
0 
PARANAITA 
PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 
kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 
kV 
CC 022/2016 
27/06/2019 
27/06/2019 
Concluído 
0 
0 
PBTE 
LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga 
II C1 e C2 (subterrânea) 
CC 012/2016 
27/06/2020 
12/04/2020 
Concluído 
0 
0 
PRTE 
LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - 
Paranatinga - Ribeirãozinho C3 
CC 010/2016 
27/06/2021 
13/01/2019 
Concluído 
0 
0 
SANTA LUCIA 
LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 
CC 007/2016 
04/09/2019 
30/04/2019 
Concluído 
0 
0 
SANTA MARIA 
LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo 
Ângelo 2, C1 CS 158km 
CC 003/2016 
20/11/2018 
03/10/2018 
Concluído 
0 
0 
SITE 
Escoamento do Potencial Eólico do 
Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará 
CC 002/2018 
08/03/2023 
23/07/2020 
Concluído 
0 
0 
SITE 
Escoamento do Potencial Eólico do 
Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará 
CC 002/2018 
08/03/2023 
17/03/2021 
Concluído 
0 
0 
SITE 
Escoamento do Potencial Eólico do 
Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará 
CC 002/2018 
08/03/2023 
21/03/2021 
Concluído 
0 
0 
SOBRAL 
SE Sobral III CE 
CC 044/2017 
11/02/2021 
22/01/2020 
Concluído 
0 
0 
SÃO PEDRO 
Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs 
entre SE Rio Grande II e SEs Barreiras 
I e II 
CC 015/2013 
09/10/2016 
11/06/2019 
Concluído 
975 
975 
TESB 
LT 230 kV Campo Bom - Taquara 
CC 001/2011 
27/07/2013 
31/07/2021 
Atrasado 
2926 
2926 
TESB 
LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova 
Santa Rita 
CC 001/2011 
27/07/2013 
29/05/2021 
Atrasado 
2863 
2863 
TESB 
LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto 
Alegre 8 
CC 001/2011 
27/07/2013 
10/12/2021 
Atrasado 
3058 
3058 
TESB 
SE 230/69 kV Candelária 2 
CC 001/2011 
27/07/2013 
08/03/2020 
Concluído 
2416 
2416 
TESB 
SE 230/69 kV Jardim Botânico 
compacta (ex-Porto Alegre 12) 
CC 001/2011 
27/07/2013 
17/03/2019 
Concluído 
2059 
2059 
TESB 
SE 230/69kV Restinga, LT 230kV 
Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV 
Restinga-Viamão3 
CC 001/2011 
27/07/2013 
15/10/2021 
Atrasado 
3002 
3002 
TPE 
LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-
G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 
2, SE 500/230kV G.Valadares 6 
CC 002/2017 
09/02/2022 
19/03/2021 
Concluído 
0 
0 
TRANSNORTE 
LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - 
Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista 
CC 003/2012 
25/01/2015 
30/06/2024 
Atrasado 
3444 
3444 
TROPICALIA 
LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1 
CC 001/2017 
09/02/2022 
28/01/2021 
Concluído 
0 
0 
TIMÓTEO-
MESQUITA 
LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 
230 kV Timóteo 2 
CC 002/2012 
18/11/2013 
18/10/2021 
Atrasado 
2891 
2891 
VEREDAS 
LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 
C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 
e SE 500 kV Arinos 2 
CC 017/2017 
09/02/2021 
03/03/2021 
Concluído 
22 
0 
VINEYARDS 
LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 
230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE 
Lajeado 3 230/69 kV 
CC 031/2017 
11/08/2022 
12/01/2020 
Concluído 
0 
0 
XRTE 
LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO 
PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS 
CA/CC 800 KV 
CC 007/2015 
02/12/2019 
14/10/2019 
Concluído 
0 
0 
Z2 
SE Boa Esperança II 
CC 045/2017 
11/08/2021 
08/05/2020 
Concluído 
0 
0 
Z2 
SE Teresina II 
CC 045/2017 
11/08/2021 
05/05/2020 
Concluído 
0 
0 
Fonte: Memorando nº 195/2021-SFE/ANEEL, de 27/05/2021 (SIC nº 48534.001904/2021-00).
AGENTE      EMPREENDIMENTO  ATO DE
OUTORGA  CONCLUSÃO
ATO LEGAL    CONCLUSÃO    SITUAÇÃO  ATRASO  ATRASO
AJUSTADO
              OU        
              PREVISÃO        
MACEDO      SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II
e linhas para escoamento de energia
eólica.  CC 005/2015  27/03/2018  06/07/2018      Concluído  101  101
NEO BIGUAÇU      SE 525 kV Biguaçu - Compensador
Estático 525 kV (-100/+300) Mvar  CC 040/2017  11/02/2021  18/07/2020      Concluído  0  0
ONTE      SE 230/138 kV Onça Puma  CC 021/2016  05/10/2019  25/06/2018      Concluído  0  0
PARANAITA      PARANAITA - SETOR NOVO 500/138
kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500
kV  CC 022/2016  27/06/2019  27/06/2019      Concluído  0  0
PBTE      LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga
II C1 e C2 (subterrânea)  CC 012/2016  27/06/2020  12/04/2020      Concluído  0  0
PRTE      LT 500 kV Paranaíta - Cláudia -
Paranatinga - Ribeirãozinho C3  CC 010/2016  27/06/2021  13/01/2019      Concluído  0  0
SANTA LUCIA      LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2  CC 007/2016  04/09/2019  30/04/2019      Concluído  0  0
SANTA MARIA      LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo
Ângelo 2, C1 CS 158km  CC 003/2016  20/11/2018  03/10/2018      Concluído  0  0
SITE      Escoamento do Potencial Eólico do
Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará  CC 002/2018  08/03/2023  23/07/2020      Concluído  0  0
SITE      Escoamento do Potencial Eólico do
Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará  CC 002/2018  08/03/2023  17/03/2021      Concluído  0  0
SITE      Escoamento do Potencial Eólico do
Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará  CC 002/2018  08/03/2023  21/03/2021      Concluído  0  0
SOBRAL      SE Sobral III CE  CC 044/2017  11/02/2021  22/01/2020      Concluído  0  0
SÃO PEDRO      Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs
entre SE Rio Grande II e SEs Barreiras
I e II  CC 015/2013  09/10/2016  11/06/2019      Concluído  975  975
TESB      LT 230 kV Campo Bom - Taquara  CC 001/2011  27/07/2013  31/07/2021      Atrasado  2926  2926
TESB      LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova
Santa Rita  CC 001/2011  27/07/2013  29/05/2021      Atrasado  2863  2863
TESB      LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto
Alegre 8  CC 001/2011  27/07/2013  10/12/2021      Atrasado  3058  3058
TESB      SE 230/69 kV Candelária 2  CC 001/2011  27/07/2013  08/03/2020      Concluído  2416  2416
TESB      SE 230/69 kV Jardim Botânico
compacta (ex-Porto Alegre 12)  CC 001/2011  27/07/2013  17/03/2019      Concluído  2059  2059
TESB      SE 230/69kV Restinga, LT 230kV
Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV
Restinga-Viamão3  CC 001/2011  27/07/2013  15/10/2021      Atrasado  3002  3002
TPE      LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-
G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso
2, SE 500/230kV G.Valadares 6  CC 002/2017  09/02/2022  19/03/2021      Concluído  0  0
TRANSNORTE      LT 500 kV Eng Lechuga - Equador -
Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista  CC 003/2012  25/01/2015  30/06/2024      Atrasado  3444  3444
TROPICALIA      LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1  CC 001/2017  09/02/2022  28/01/2021      Concluído  0  0
  TIMÓTEO-    LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE
230 kV Timóteo 2  CC 002/2012  18/11/2013  18/10/2021      Atrasado  2891  2891
  MESQUITA                    
VEREDAS      LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2
C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1
e SE 500 kV Arinos 2  CC 017/2017  09/02/2021  03/03/2021      Concluído  22  0
VINEYARDS      LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT
230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE
Lajeado 3 230/69 kV  CC 031/2017  11/08/2022  12/01/2020      Concluído  0  0
XRTE      LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO
PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS
CA/CC 800 KV  CC 007/2015  02/12/2019  14/10/2019      Concluído  0  0
Z2      SE Boa Esperança II  CC 045/2017  11/08/2021  08/05/2020      Concluído  0  0
Z2      SE Teresina II  CC 045/2017  11/08/2021  05/05/2020      Concluído  0  0
ATO DE
OUTORGA
CONCLUSÃO
ATO LEGAL
ATRASO
AJUSTADO