AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.225, DE 4 DE MAIO DE 2021 
 
 
Voto 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das suas 
atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que consta do Processo nº 
48500.000893/2021-11, decide estabelecer o cronograma a ser cumprido pela Linhas de Macapá 
Transmissora de Energia S.A. – LMTE, visando o restabelecimento do montante total de transformação 
das subestações Macapá e Laranjal do Jari, conforme estabelecido no Contrato de Concessão nº 
009/2008, com as seguintes etapas. 
 
Etapa 
Descrição 
Data de término 
1 
Entrega pela ABB dos 2 (dois) Transformadores 
na SE Macapá 
28/08/2021 
2 
Conclusão 
pela 
ABB 
da 
montagem 
e 
comissionamento 
dos 
2 
(dois) 
Transformadores na SE Macapá 
21/10/2021 
3 
Previsão de entrada em operação do novo 
TR02 de 150 MVA, aquisitado junto à ABB, na 
SE Macapá 
30/11/2021 
4 
Previsão de entrada em operação do novo 
TR01 de 150 MVA, aquisitado junto à ABB, na 
SE Macapá 
30/12/2021 
5 
Instalação do TR02 de 150 MVA reparado na 
WEG na SE Macapá 
30/12/2021 
6 
Instalação do TR02 de 100 MVA na SE Laranjal, 
retornando da SE Macapá 
30/12/2021 
7 
Retorno do TR 100 MVA para a SE Boa Vista, 
previsto no Contrato, retornando da SE 
Macapá 
30/01/2022 
8 
Retorno de 100 MVA para a SE Vila do Conde 
30/01/2022 
 
 
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 10.05.2021, seção 1, p. 73, v. 159, n. 86. 
 
(Alterado o Cronograma pelo DSP ANEEL 2.455, de 17.08.2021)
  Etapa      Descrição      Data de término  
1      Entrega pela ABB dos 2 (dois) Transformadores
na SE Macapá      28/08/2021    
2      Conclusão pela ABB da montagem e
comissionamento dos 2 (dois)
Transformadores na SE Macapá      21/10/2021    
3      Previsão de entrada em operação do novo
TR02 de 150 MVA, aquisitado junto à ABB, na
SE Macapá      30/11/2021    
4      Previsão de entrada em operação do novo
TR01 de 150 MVA, aquisitado junto à ABB, na
SE Macapá      30/12/2021    
5      Instalação do TR02 de 150 MVA reparado na
WEG na SE Macapá      30/12/2021    
6      Instalação do TR02 de 100 MVA na SE Laranjal,
retornando da SE Macapá      30/12/2021    
7      Retorno do TR 100 MVA para a SE Boa Vista,
previsto no Contrato, retornando da SE
Macapá      30/01/2022    
8      Retorno de 100 MVA para a SE Vila do Conde      30/01/2022