VOTO 
PROCESSO: 48500.000200/2012-08; 48500.000203/2012-33, 48500.000202/2012-99, 48500.000205/2012-22, 
48500.000204/2012-88 e 48500.000207/2012-11. 
INTERESSADOS: Bioenergy Geradora de Energia S.A  
RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos. 
RESPONSÁVEL: Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG.  
ASSUNTO: Termo de Intimação nº 1.009/2015-SFG, de 9 de novembro de 2015, lavrado pela Superintendência de 
Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG mediante delegação de competência da Diretoria da ANEEL, nos termos 
da Portaria nº 951, de 16 de junho de 2008, em desfavor da empresa Bioenergy Geradora de Energia S.A., com 
proposta de aplicação da pena de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais eólicas 
EOL Ventos do Norte 2, EOL Ventos do Norte 3, EOL Ventos do Norte 4, EOL Ventos do Norte 5, EOL Ventos do 
Norte 6 e EOL Ventos do Norte 7.  
I – RELATÓRIO 
1. 
Em 20 de dezembro de 2011 a empresa Bioenergy Geradora de Energia S.A. foi autorizada a 
estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais 
geradoras eólicas listadas abaixo, a ser implantada no Município de Paulino Neves, Estado do Maranhão, com 
previsão de início de operação comercial até 31 de dezembro de 2015.  
Tabela 1 - Informações gerais sobre os empreendimentos 
Parque eólico 
Ato de outorga 
Potência 
instalada 
EOL Ventos do Norte 2 
Resolução Autorizativa nº 3.275, de 20/12/2011 
28.800 kW 
EOL Ventos do Norte 3 
Resolução Autorizativa nº 3.276, de 20/12/2011 
28.800 kW 
EOL Ventos do Norte 4 
Resolução Autorizativa nº 3.277, de 20/12/2011 
28.800 kW 
EOL Ventos do Norte 5 
Resolução Autorizativa nº 3.278, de 20/12/2011 
28.800 kW 
EOL Ventos do Norte 6 
Resolução Autorizativa nº 3.279, de 20/12/2011 
28.800 kW 
EOL Ventos do Norte 7 
Resolução Autorizativa nº 3.280, de 20/12/2011 
28.800 kW 
2. 
Em 14 de dezembro de 2012 as EOLs Ventos do Norte 2 a 7 sagraram-se vencedoras do 15º Leilão 
de Energia Nova – LEN (A-5), com compromisso de início do suprimento da energia contratada a partir de 1º de janeiro 
de 2017. 
3. 
Por meio das Resoluções Autorizativas nº 4.730, nº 4.729, nº 4.728, nº 4.727, nº 4.726 e nº 4.725, 
todas de 17 de junho de 2014, o cronograma de implantação das EOLs Ventos do Norte 2 a 7 foi alterado, passando
PROCESSO: 48500.000200/2012-08; 48500.000203/2012-33, 48500.000202/2012-99, 48500.000205/2012-22,
48500.000204/2012-88 e 48500.000207/2012-11.
INTERESSADOS: Bioenergy Geradora de Energia S.A
RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos.
RESPONSÁVEL: Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG.
I – RELATÓRIO
1. Em 20 de dezembro de 2011 a empresa Bioenergy Geradora de Energia S.A. foi autorizada a
estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais
geradoras eólicas listadas abaixo, a ser implantada no Município de Paulino Neves, Estado do Maranhão, com
previsão de início de operação comercial até 31 de dezembro de 2015.
Tabela 1 - Informações gerais sobre os empreendimentos    
Parque eólico  Ato de outorga  Potência
instalada
EOL Ventos do Norte 2  Resolução Autorizativa nº 3.275, de 20/12/2011  28.800 kW
EOL Ventos do Norte 3  Resolução Autorizativa nº 3.276, de 20/12/2011  28.800 kW
EOL Ventos do Norte 4  Resolução Autorizativa nº 3.277, de 20/12/2011  28.800 kW
EOL Ventos do Norte 5  Resolução Autorizativa nº 3.278, de 20/12/2011  28.800 kW
EOL Ventos do Norte 6  Resolução Autorizativa nº 3.279, de 20/12/2011  28.800 kW
EOL Ventos do Norte 7  Resolução Autorizativa nº 3.280, de 20/12/2011  28.800 kW
2. Em 14 de dezembro de 2012 as EOLs Ventos do Norte 2 a 7 sagraram-se vencedoras do 15º Leilão
de Energia Nova – LEN (A-5), com compromisso de início do suprimento da energia contratada a partir de 1º de janeiro
de 2017.
3. Por meio das Resoluções Autorizativas nº 4.730, nº 4.729, nº 4.728, nº 4.727, nº 4.726 e nº 4.725,
todas de 17 de junho de 2014, o cronograma de implantação das EOLs Ventos do Norte 2 a 7 foi alterado, passando

o marco para início da operação comercial de todas as unidades geradoras a 31 de dezembro de 20161, mantendo-
se como detentora das outorgas a Bioenergy Geradora de Energia S.A2. 
4. 
Por meio do Ofício nº 170/2015-SFG/ANEEL, de 16 de março de 2015, a Superintendência de 
Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG convocou a Bioenergy para reunião para esclarecer as diversas 
obrigações da empresa na implantação dos empreendimentos outorgados.  
5. 
Em função do insucesso da reunião, motivado pela não disponibilização pelo agente das informações 
solicitadas, foi disponibilizado prazo adicional para a prestação de tais informações, as quais, depois de nova 
postergação, foram mais uma vez sonegadas pelo agente que, por meio da Correspondência BIO/JUR – 06/15 – 
3786, de 10 de junho de 2015, limitou-se  a informar ter protocolado a Correspondência BIO/JUR – 05/15 – 3746, de 
13 de maio de 2015, dirigido à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado – SRM, com cópia 
a esta SFG, onde foi solicitado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro dos Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente de Contratação Regulado – ACR das Centrais Eólicas Ventos do Norte 1 a 
7 ou, subsidiariamente, a rescisão amigável dos Contratos, sem aplicação de qualquer penalidade à Bioenergy e com 
a liberação das respectivas apólices de garantia de fiel cumprimento.  
6. 
Na 11ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 5 de abril de 2016, esta Diretoria Colegiada avaliou 
o Processo 48500.008981/2015-18, também de minha relatoria, que tratou do pleito acima.  
7. 
Em 9 de novembro de 2015, a SFG emitiu o Termo de Intimação nº TI 1.009/2015-SFG, concedendo 
prazo legal para manifestação do agente.  
8. 
Em 7 de dezembro de 2015, por meio da correspondência s/n3  Bioenergy Geradora de Energia S.A. 
apresentou sua manifestação ao TI. 
9. 
Em 21 de dezembro de 2015 o processo foi a mim distribuído.  
10. 
É o relatório. 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
1 Os cronogramas detalhados ficaram estabelecidos conforme Nota 1 apresentada acima. 
2 O cronograma detalhado ficou assim estabelecido: 
a) Início da montagem do canteiro de obras: até 21 de abril de 2016;  
b) Início das obras civis das estruturas: até 6 de maio de 2016;  
c) Início da concretagem das bases das unidades geradoras: até 6 de maio de 2016;  
d) Início da montagem das torres das unidades geradoras: até 6 de maio de 2016;  
e) Início das obras da subestação: até 1º de julho de 2016;  
f) Início da operação em teste da UG 1 a UG 9: até 1º de dezembro de 2016;  
g) Início da operação em teste da UG 10 a UG 18: até 16 de dezembro de 2016;  
h) Início da operação comercial da UG 1 a UG 9: até 16 de dezembro de 2016; e  
i) Início da operação comercial da UG 10 a UG 18: até 31 de dezembro de 2016.  
 
3 48513.032632/2015-00

11. 
Trata o presente voto da Manifestação apresentada pela Bioenergy Geradora de Energia S.A em face 
do Termo de Intimação nº 1.009/2015-SFG, motivado por descumprimento sistemático do cronograma de implantação 
das Centrais Geradoras Eólicas Ventos do Norte 2 a 7.  
12. 
A instrução deste processo está intimamente relacionada com a decisão anterior deste Colegiado4, 
no qual foi avaliada solicitação de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro dos Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente de Contratação Regulado – ACR das Centrais Eólicas Ventos do Norte 1 a 
7 ou, subsidiariamente, a rescisão amigável dos Contratos, sem aplicação de qualquer penalidade à Bioenergy e com 
a liberação das respectivas apólices de garantia de fiel cumprimento. Assim decidiu esta Diretoria: 
“...conhecer do Requerimento Administrativo interposto pela Bioenergy Geradora de Energia 
S.A., com vistas à majoração do preço da tarifa de Contratos de Comercialização de Energia 
no Ambiente Regulado – CCEARs do 15º Leilão de Energia Nova, referente às Centrais 
Geradoras Eólicas  - EOLs Ventos do Norte 1, Ventos do Norte 2, Ventos do Norte 3, Ventos 
do Norte 4, Ventos do Norte 5, Ventos do Norte 6 e Ventos do Norte 7 e, alternativamente, à 
rescisão amigável dos CCEARs para, no mérito negar-lhe provimento; (ii) determinar que a 
SCG promova a execução, de imediato, da Garantia de Fiel Cumprimento, conforme 
estabelece o item 13.8 do Edital do Leilão A-5 de 2012; (iii) determinar que a SCG promova a 
abertura de processo com os objetivos de (iii.1) aplicar a penalidade de multa de 10% do 
investimento declarado à EPE, devido ao descumprimento das condições da outorga, 
descontado o valor executado da Garantia de Fiel Cumprimento de que trata o item ii acima; e 
(iii.2) suspender por dois anos o direito da Bioenergy Geradora de Energia S.A, seus 
controladores e suas subsidiárias integrais ou controladas de contratar ou participar de 
licitações promovidas pela ANEEL 
13. 
Observo que os empreendimentos da Bionergy não descumpriram, até o presente momento, os 
cronogramas de implantação estabelecidos na autorização. Entretanto, a SFG demostrou cabalmente, na exposição 
de 
motivos 
que 
fundamentou 
a 
lavratura 
do  
TI 1.009-2015-SFG, a inviabilidade da implantação do projeto, diante de tantas indefinições e inércia do agente.  
14. 
Em sua manifestação ao TI, a Bioenergy limita-se a reforçar e confirmar os argumentos apresentados 
nos autos do Processo 48500.008981/2015-18, já exaustivamente enfrentados e rechaçados por mim e confirmados 
por Esta Diretoria, para requer a suspensão do Termo de Intimação n° 1.009/2015-SFG e a consequente não 
instauração de processo administrativo punitivo com a aplicação da penalidade de revogação das autorizações para 
implantar e operar as Centrais Eólicas Ventos do Norte 2 a 7, até final julgamento do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro desses empreendidos.  
15. 
O não provimento do pleito somado aos fundamentos trazidos pela SFG na exposição de motivos do 
citado TI, permitem a conclusão inequívoca pela revogação da autorização para implantar e operar as Centrais Eólicas 
Ventos do Norte 2 a 7.  
III – DIREITO 
16. 
A presente análise foi realizada com observância da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; da lei 
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; do Decreto nº 2.355, de 6 de outubro de 1997; da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
4 48500.008981/2015-18

de 1999; da Resolução  Normativa ANEEL 63, de 12 de maio de 2004; da Resolução Normativa ANEEL nº 389, de 15 
de dezembro de 2009.  
IV – DISPOSITIVO 
17. 
Diante do exposto e do que consta nos Processos nº 48500.000200/2012-08; 48500.000203/2012-
33, 48500.000202/2012-99, 48500.000205/2012-22, 48500.000204/2012-88 e 48500.000207/2012-11, voto por 
conhecer da Manifestação apresentada pela Bioenergy Geradora de Energia S.A em face do o Termo de Intimação 
nº 1.009/2015 - SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação das Resoluções Autorizativas nº 3.275, 
3.276, 3.277, 3.278. 3.279 e 3.280, todas de 20/12/2011, que outorgaram à empresa. a exploração das Centrais 
Geradoras Eólicas Ventos do Norte 2 a 7, respectivamente,  todas localizadas no Município de Paulino Neves, Estado 
do Maranhão, para no mérito negar-lhe provimento, no sentido de aplicar a penalidade revogação das citadas 
Resoluções Autorizativas.  
  
Brasília, 12 de abril de 2016. 
 
 
REIVE BARROS DOS SANTOS 
Diretor