AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.834, DE 17 DE MAIO DE 2016                 
 
 
Autoriza a Copel Geração e Transmissão S.A., 
Contrato de Concessão no 060/2001, a implantar 
reforços 
na 
Subestação 
Apucarana, 
sob 
sua 
responsabilidade, e estabelece os valores das 
correspondentes parcelas da Receita Anual Permitida. 
Texto Original  
 
Voto  
 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no 
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto 
no artigo 17 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8o da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 
artigo 12 do Decreto no 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso II, do Decreto 
no 2.655, de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas no 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no 
artigo 4o, inciso IV, Anexo I, do Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa no 
643, de 16 de dezembro de 2014, bem como o que consta dos Processos no 48500.003840/2015-12, resolve: 
 
Art. 1o Autorizar a Copel Geração e Transmissão S.A., Contrato de Concessão no 060/2001, a 
implantar os reforços em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade descritos 
no Anexo I. 
 
Art. 2o Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e, 
no Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia 
elétrica de que trata o art. 1o. 
 
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
ROMEU DONIZETE RUFINO

FL. 2 de 3 
ANEXO I 
I.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2016-021 - SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES 
DE 30 Mvar EM 138 kV 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2015 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 24 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
APUCARANA 
I.1.1          MÓDULO DE INFRA-
ESTRUTURA DE MANOBRA, 138KV, 
BD4, PARA INSTALAÇÃO DE UM 
BANCO DE CAPACITORES DE 30 
Mvar NA SE APUCARANA. 
31 
 28.494,44 
RBNIA 
REDE BÁSICA 
 
I.1.2          INSTALAÇÃO DE UM BANCO 
DE CAPACITORES DERIVAÇÃO DE 
30 
Mvar 
NO 
138KV 
DA 
SE 
APUCARANA. 
20 
 418.161,53 
RCDMA 
DITCOPEL-
DIS 
 
I.1.3          CONEXÃO DE CAPACITOR 
DERIVAÇÃO, 138KV, BD4 
21 
 386.422,22 
RCDMA 
DITCOPEL-
DIS 
 
I.1.4          SUBSTITUIÇÃO DO 
DISJUNTOR NA INTERLIGAÇÃO DE 
BARRAS DE 138KV, BD4, PARA 
INSTALAÇÃO 
DE 
BANCO 
DE 
CAPACITORES NA SE APUCARANA. 
33 
 28.826,34 
RCDMA 
DITCOPEL-
DIS 
TOTAL 
----- 
 861.904,53 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:      01/06/2015    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):      Até 24    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP      Decrescente    
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP    RAP  
    (ANOS)      
          
APUCARANA  I.1.1 MÓDULO DE INFRA-
ESTRUTURA DE MANOBRA, 138KV,
BD4, PARA INSTALAÇÃO DE UM
BANCO DE CAPACITORES DE 30
Mvar NA SE APUCARANA.  31  28.494,44  RBNIA  REDE BÁSICA
  I.1.2 INSTALAÇÃO DE UM BANCO
DE CAPACITORES DERIVAÇÃO DE
30 Mvar NO 138KV DA SE
APUCARANA.  20  418.161,53  RCDMA  DITCOPEL-
DIS
  I.1.3 CONEXÃO DE CAPACITOR
DERIVAÇÃO, 138KV, BD4  21  386.422,22  RCDMA  DITCOPEL-
DIS
  I.1.4 SUBSTITUIÇÃO DO
DISJUNTOR NA INTERLIGAÇÃO DE
BARRAS DE 138KV, BD4, PARA
INSTALAÇÃO DE BANCO DE
CAPACITORES NA SE APUCARANA.  33  28.826,34  RCDMA  DITCOPEL-
DIS
TOTAL    -----  861.904,53  -----  -----

FL. 3 de 3 
ANEXO II 
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 
II.1  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2016-021 - SE APUCARANA - BANCO DE 
CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
0 
7 
5.0 Projeto Executivo 
8 
15 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
8 
12 
6.2 Estruturas 
9 
4 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
8 
10 
6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 
8 
7 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
18 
4 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
21 
1 
7.2 Fundações 
16 
1 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
19 
1 
8.3 Equipamentos Principais  
20 
1 
8.4 Demais Equipamentos  
20 
2 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
19 
3 
9.0 Comissionamento 
23 
1 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
24 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  0  7
5.0  Projeto Executivo  8  15
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  8  12
6.2  Estruturas  9  4
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  8  10
6.5  Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR)  8  7
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  18  4
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  21  1
7.2  Fundações  16  1
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  19  1
8.3  Equipamentos Principais  20  1
8.4  Demais Equipamentos  20  2
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  19  3
9.0  Comissionamento  23  1
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
12.0  Operação Comercial  24  ---