AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 11.449, DE 29 DE MARÇO DE 2022 
 
 
Autoriza Furnas Centrais Elétricas S.A. – Furnas, 
Contrato de Concessão n° 062/2001, a implantar 
melhorias em instalações de transmissão sob sua 
responsabilidade e estabelece os valores das 
correspondentes 
parcelas 
da 
Receita 
Anual 
Permitida. 
 
 
Texto Compilado  
 
Texto Original 
 
Voto 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas 
atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no artigo 17 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no artigo 12 
do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto nº 2.655, 
de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no artigo 4º, 
inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº 905, de 8 de 
dezembro de 2020, bem como o que consta dos Processos nº 48500.000702/2018-16, 
48500.000703/2018-61,48500.000705/2018-50, 
48500.000709/2018-38, 
48500.000713/2018-04, 
48500.000714/2018-41, 
48500.000715/2018-95, 
48500.000097/2019-64, 
48500.000098/2019-17, 
48500.000104/2019-28, 
48500.001584/2021-69, 
48500.001585/2021-11, 
48500.001587/2021-01, 
48500.001588/2021-47, 
48500.001589/2021-91, 
48500.001590/2021-16, 
48500.001592/2021-13, 
48500.006251/2021-26, 
48500.006252/2021-71, 
48500.006254/2021-60, 
48500.006255/2021-12, 
48500.006257/2021-01, 
48500.006258/2021-48, 
48500.006259/2021-92, 
48500.006260/2021-17, 
48500.006261/2021-61 e 48500.006262/2021-14, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a Furnas Centrais Elétricas S.A. – Furnas, Contrato de Concessão n° 062/2001, 
a implantar as melhorias em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade 
descritas no Anexo I. 
 
Art. 2º Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e, no 
Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia 
elétrica de que trata o art. 1º. 
 
Art. 3º Em até 10 (dez) dias após a publicação desta Resolução, em relação aos 
empreendimentos I.1 a I.5 e I.8 a I.13 descritos no Anexo I, a Transmissora:

§1° Deverá encaminhar para ANEEL os cronogramas de execução dos empreendimentos, 
conforme modelo do Anexo IV do Submódulo 9.7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET. 
 
§ 2° Poderá solicitar adicional de periculosidade ou a alteração da alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI referentes as melhorias descritas no Anexo I, nos termos da Resolução 
Homologatória n° 2.514, de 19 de fevereiro de 2019. 
 
Art. 4º A antecipação da entrada em Operação Comercial das instalações de transmissão para 
data anterior à Data de Necessidade Sistêmica estabelecida pelo planejamento, conforme consta no 
Anexo I desta resolução, somente poderá ocorrer mediante autorização da ANEEL a ser solicitada pela 
transmissora com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data pretendida para energização do 
empreendimento. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

ANEXO I 
 
I.1 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do 
transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
VITORIA 
I.1.1 Substituir na SE Vitória a fase A do 
autotransformador monofásico - TR4 - 
345/138 kV - 1x75 MVA por outra fase A de 
1x75 MVA. Parcela de RAP referente à troca 
da fase 'A' do banco de autotransformadores 
TR4. Não excluir a receita de O&M antiga até 
a entrada das três fases do equipamento. 
36 
814.758,52 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
814.758,52 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.2 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do 
transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
BRAS. SUL 
I.2.1 Revitalizar na SE Bras. Sul o 
transformador monofásico - TR1 - 345/138 
kV - 3x50 MVA por outro de 3x50 MVA. 
36 
3.793.666,08 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
3.793.666,08 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.3 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do 
transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
              
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
VITORIA  I.1.1 Substituir na SE Vitória a fase A do  36  814.758,52    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  autotransformador monofásico - TR4 -            
  345/138 kV - 1x75 MVA por outra fase A de            
  1x75 MVA. Parcela de RAP referente à troca            
  da fase 'A' do banco de autotransformadores            
  TR4. Não excluir a receita de O&M antiga até            
  a entrada das três fases do equipamento.            
TOTAL    -----  814.758,52    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
              
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
BRAS. SUL  I.2.1 Revitalizar na SE Bras. Sul o  36  3.793.666,08    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  transformador monofásico - TR1 - 345/138            
  kV - 3x50 MVA por outro de 3x50 MVA.            
TOTAL    -----  3.793.666,08    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):  Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP  Decrescente

EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
POCOS 
CALDAS 
I.3.1 Substituir na SE Poços de Caldas o 
transformador monofásico reserva - TRR1 - 
345/138 kV - 1x50 MVA por outro de 1x50 MVA. 
36 
1.238.451,59 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
1.238.451,59 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.4 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição 
da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
POCOS CALDAS 
I.4.1 Substituir na SE Poços de 
Caldas a fase C do transformador 
monofásico - TR1 - 345/138 kV - 
1x50 MVA por outra fase C de 1x50 
MVA. Parcela de RAP referente à 
troca 
da 
fase 
'C' 
do 
transformadores TR1. Não excluir a 
receita de O&M antiga até a 
entrada 
das 
três 
fases 
do 
equipamento. 
36 
1.073.975,40 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
1.073.975,40 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.5 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição 
do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
POCOS CALDAS 
I.5.1 Substituir na SE Poços de 
Caldas 
o 
transformador 
monofásico - TR2 - 345/138 kV - 
3x50 MVA por outro de 3x50 MVA. 
36 
3.715.354,77 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
3.715.354,77 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)  TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
            
    DA RAP    INVESTIMENTO  RAP  
            
    (ANOS)        
POCOS
CALDAS  I.3.1 Substituir na SE Poços de Caldas o  36  1.238.451,59  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  transformador monofásico reserva - TRR1 -          
  345/138 kV - 1x50 MVA por outro de 1x50 MVA.          
            
TOTAL    -----  1.238.451,59  -----  -----  -----
            
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
POCOS CALDAS  I.4.1 Substituir na SE Poços de  36  1.073.975,40    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  Caldas a fase C do transformador            
  monofásico - TR1 - 345/138 kV -            
  1x50 MVA por outra fase C de 1x50            
  MVA. Parcela de RAP referente à            
  troca da fase 'C' do            
  transformadores TR1. Não excluir a            
  receita de O&M antiga até a            
  entrada das três fases do            
  equipamento.            
TOTAL    -----  1.073.975,40    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
POCOS CALDAS  I.5.1 Substituir na SE Poços de  36  3.715.354,77    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  Caldas o transformador            
  monofásico - TR2 - 345/138 kV -            
  3x50 MVA por outro de 3x50 MVA.            
              
TOTAL    -----  3.715.354,77    -----  -----  -----

I.6 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase 
B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.6.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 
B e C do reator monofásico - RIA1 - 
750 kV - 2x110 MVAr por outra fase 
B e C de 2x110 MVAr. Parcela de 
RAP referente à troca da fase B e C 
do reator RIA1. Não excluir a 
receita de O&M antiga até a 
entrada 
das 
três 
fases 
do 
equipamento. 
36 
1.982.678,03 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.982.678,03 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.7 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase 
A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.7.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 
A do reator monofásico - RIA2 - 750 
kV - 1x110 MVAr por outra fase A 
de 1x110 MVAr. Parcela de RAP 
referente à troca da fase 'A' do 
reator RIA2. Não excluir a receita 
de O&M antiga até a entrada das 
três fases do equipamento. 
36 
991.339,01 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
991.339,01 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.8 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição da fase 
A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
IVAIPORA  I.6.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase  36  1.982.678,03    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  B e C do reator monofásico - RIA1 -            
  750 kV - 2x110 MVAr por outra fase            
  B e C de 2x110 MVAr. Parcela de            
  RAP referente à troca da fase B e C            
  do reator RIA1. Não excluir a            
  receita de O&M antiga até a            
  entrada das três fases do            
  equipamento.            
TOTAL    -----  1.982.678,03    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
IVAIPORA  I.7.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase  36  991.339,01    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  A do reator monofásico - RIA2 - 750            
  kV - 1x110 MVAr por outra fase A            
  de 1x110 MVAr. Parcela de RAP            
  referente à troca da fase 'A' do            
  reator RIA2. Não excluir a receita            
  de O&M antiga até a entrada das            
  três fases do equipamento.            
TOTAL    -----  991.339,01    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):  Até 36

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
CAMPOS 
I.8.1 Substituir na SE Campos a fase 
A e B do reator monofásico - RT5 - 
345 kV - 2x20 MVAr por outra fase 
A e B de 2x20 MVAr. Parcela de RAP 
referente à troca da fase A e B do 
reator RT5. Não excluir a receita de 
O&M antiga até a entrada das três 
fases do equipamento. 
35 
801.800,66 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
801.800,66 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.9 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do 
transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
BRAS. SUL 
I.9.1 Substituir na SE Bras. Sul o 
transformador monofásico - TR6 - 
345/230 kV - 3x75 MVA por outro 
de 3x75 MVA. 
35 
4.668.736,39 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
4.668.736,39 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.10 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição do 
transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA  
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
C. PAULISTA 
I.10.1 Substituir na SE C. Paulista o 
transformador monofásico - TR57 - 
500/138 kV - 3x83,33 MVA por 
outro 
de 
3x83,33 
MVA. 
As 
desativações associadas a esta 
substituição devem atender ao 
disposto no Módulo 9 do PRORET. 
35 
4.983.603,58 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
CAMPOS  I.8.1 Substituir na SE Campos a fase  35  801.800,66    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  A e B do reator monofásico - RT5 -            
  345 kV - 2x20 MVAr por outra fase            
  A e B de 2x20 MVAr. Parcela de RAP            
  referente à troca da fase A e B do            
  reator RT5. Não excluir a receita de            
  O&M antiga até a entrada das três            
  fases do equipamento.            
TOTAL    -----  801.800,66    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
BRAS. SUL  I.9.1 Substituir na SE Bras. Sul o  35  4.668.736,39    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  transformador monofásico - TR6 -            
  345/230 kV - 3x75 MVA por outro            
  de 3x75 MVA.            
TOTAL    -----  4.668.736,39    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
  I.10.1 Substituir na SE C. Paulista o  35  4.983.603,58    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  transformador monofásico - TR57 -            
  500/138 kV - 3x83,33 MVA por            
  outro de 3x83,33 MVA. As            
  desativações associadas a esta            
  substituição devem atender ao            
  disposto no Módulo 9 do PRORET.            
              

Foi considerada receita adicional 
de O&M para o novo equipamento. 
TOTAL 
----- 
4.983.603,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.11 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista susbtituição do 
transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENT
O 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
C. PAULISTA 
I.11.1          Substituir na SE C. 
Paulista 
o 
transformador 
monofásico - TR59 - 500/138 kV - 
3x83,33 MVA por outro de 3x83,33 
MVA. As desativações associadas a 
esta substituição devem atender 
ao disposto no Módulo 9 do 
PRORET. Foi considerada receita 
adicional de O&M para o novo 
equipamento. 
36 
4.983.603,58 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
4.983.603,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.12 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do 
transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
C. PAULISTA 
I.12.1 Substituir na SE C. Paulista o 
transformador monofásico reserva 
- TRR1 - 500/138 kV - 1x83,33 MVA 
por outro de 1x83,33 MVA. As 
desativações associadas a esta 
substituição devem atender ao 
disposto no Módulo 9 do PRORET. 
Foi considerada receita adicional 
de O&M para o novo equipamento. 
36 
1.661.201,19 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
1.661.201,19 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
  Foi considerada receita adicional          
  de O&M para o novo equipamento.          
            
TOTAL    -----  4.983.603,58  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA
RAP  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENT    
    (ANOS)      O    
C. PAULISTA  I.11.1 Substituir na SE C.  36  4.983.603,58    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  Paulista o transformador            
  monofásico - TR59 - 500/138 kV -            
  3x83,33 MVA por outro de 3x83,33            
  MVA. As desativações associadas a            
  esta substituição devem atender            
  ao disposto no Módulo 9 do            
  PRORET. Foi considerada receita            
  adicional de O&M para o novo            
  equipamento.            
TOTAL    -----  4.983.603,58    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
C. PAULISTA  I.12.1 Substituir na SE C. Paulista o  36  1.661.201,19    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  transformador monofásico reserva            
  - TRR1 - 500/138 kV - 1x83,33 MVA            
  por outro de 1x83,33 MVA. As            
  desativações associadas a esta            
  substituição devem atender ao            
  disposto no Módulo 9 do PRORET.            
  Foi considerada receita adicional            
  de O&M para o novo equipamento.            
              
TOTAL    -----  1.661.201,19    -----  -----  -----

I.13 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição do 
transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
CAMPINAS 
I.13.1 Substituir na SE Campinas o 
transformador monofásico - TR51 - 
500/345 kV - 3x186,66 MVA por 
outro de 3x186,66 MVA. As 
desativações associadas a esta 
substituição devem atender ao 
disposto no Módulo 9 do PRORET. 
Foi considerada receita adicional 
de O&M para o novo equipamento. 
36 
7.394.442,93 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
7.394.442,93 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.14 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia - substituição da 
fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
SAMAMBAIA 
I.14.1 Substituir na SE Samambaia a 
fase A e B do autotransformador 
monofásico - TR2 - 500/345 kV - 
2x350 MVA por outra fase A e B de 
2x350 MVA. Parcela de RAP 
referente à troca da fase A e B do 
banco 
de 
autotransformadores 
TR2. Não excluir a receita de O&M 
antiga até a entrada das três fases 
do equipamento. 
35 
3.577.650,28 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
3.577.650,28 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.15 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - substituição do 
transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
CAMPINAS  I.13.1 Substituir na SE Campinas o  36  7.394.442,93    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  transformador monofásico - TR51 -            
  500/345 kV - 3x186,66 MVA por            
  outro de 3x186,66 MVA. As            
  desativações associadas a esta            
  substituição devem atender ao            
  disposto no Módulo 9 do PRORET.            
  Foi considerada receita adicional            
  de O&M para o novo equipamento.            
              
TOTAL    -----  7.394.442,93    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
SAMAMBAIA  I.14.1 Substituir na SE Samambaia a  35  3.577.650,28    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  fase A e B do autotransformador            
  monofásico - TR2 - 500/345 kV -            
  2x350 MVA por outra fase A e B de            
  2x350 MVA. Parcela de RAP            
  referente à troca da fase A e B do            
  banco de autotransformadores            
  TR2. Não excluir a receita de O&M            
  antiga até a entrada das três fases            
  do equipamento.            
TOTAL    -----  3.577.650,28    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021

DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
BARRO ALTO 
I.15.1 Substituir na SE Barro Alto o 
transformador monofásico reserva 
- TRR1 - 230/69 kV - 1x17 MVA por 
outro de 1x17 MVA. 
34 
701.139,00 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
701.139,00 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.16 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C 
do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.16.1 Substituir na SE Itaberá a fase 
C do reator monofásico - RIV2 - 750 
kV - 1x110 MVAr por outra fase C 
de 1x110 MVAr. Parcela de RAP 
referente à troca da fase C do 
reator RIV2. Não excluir a receita 
de O&M antiga até a entrada das 
três fases do equipamento. 
36 
973.365,31 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
973.365,31 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.17 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase 
A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.17.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
a fase A e B do autotransformador 
monofásico - TR5 - 750/345 kV - 
2x500 MVA por outra fase A e B de 
35 
6.098.114,44 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
BARRO ALTO  I.15.1 Substituir na SE Barro Alto o  34  701.139,00    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  transformador monofásico reserva            
  - TRR1 - 230/69 kV - 1x17 MVA por            
  outro de 1x17 MVA.            
TOTAL    -----  701.139,00    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ITABERA  I.16.1 Substituir na SE Itaberá a fase  36  973.365,31    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  C do reator monofásico - RIV2 - 750            
  kV - 1x110 MVAr por outra fase C            
  de 1x110 MVAr. Parcela de RAP            
  referente à troca da fase C do            
  reator RIV2. Não excluir a receita            
  de O&M antiga até a entrada das            
  três fases do equipamento.            
TOTAL    -----  973.365,31    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
  I.17.1 Substituir na SE Tijuco Preto  35  6.098.114,44    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  a fase A e B do autotransformador            
  monofásico - TR5 - 750/345 kV -            
  2x500 MVA por outra fase A e B de            
              

2x500 MVA. Parcela de RAP 
referente à troca da fase A B do 
autotransformadores 
TR5. 
Não 
excluir a receita de O&M antiga até 
a entrada das três fases do 
equipamento. 
TOTAL 
----- 
6.098.114,44 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.18 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da 
fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENT
O 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.18.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
a fase A e B do transformador 
monofásico - TR4 - 750/345 kV - 
2x500 MVA por outra fase A e B de 
2x350 MVA. Parcela de RAP 
referente à troca da fase A e B do 
transformador TR4. Não excluir a 
receita de O&M antiga até a 
entrada 
das 
três 
fases 
do 
equipamento. 
35 
6.306.794,21 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
6.306.794,21 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.19 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do 
transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.19.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
o transformador regulador reserva 
- TREGR1 - 500/69 kV - 1x550 MVA 
por outra fase A de 1x550 MVA. 
35 
2.609.848,77 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
2.609.848,77 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
  2x500 MVA. Parcela de RAP          
  referente à troca da fase A B do          
  autotransformadores TR5. Não          
  excluir a receita de O&M antiga até          
  a entrada das três fases do          
  equipamento.          
TOTAL    -----  6.098.114,44  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA
RAP  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENT    
    (ANOS)      O    
TIJUCO PRETO  I.18.1 Substituir na SE Tijuco Preto  35  6.306.794,21    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  a fase A e B do transformador            
  monofásico - TR4 - 750/345 kV -            
  2x500 MVA por outra fase A e B de            
  2x350 MVA. Parcela de RAP            
  referente à troca da fase A e B do            
  transformador TR4. Não excluir a            
  receita de O&M antiga até a            
  entrada das três fases do            
  equipamento.            
TOTAL    -----  6.306.794,21    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
TIJUCO PRETO  I.19.1 Substituir na SE Tijuco Preto  35  2.609.848,77    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  o transformador regulador reserva            
  - TREGR1 - 500/69 kV - 1x550 MVA            
  por outra fase A de 1x550 MVA.            
TOTAL    -----  2.609.848,77    -----  -----  -----

I.20 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do 
transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.20.1 Substituir na SE Tijuco Preto o 
transformador monofásico reserva - 
TRR1 - 750/500 kV - 1x550 MVA por 
outro de 1x550 MVA. 
35 
4.034.382,63 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
4.034.382,63 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.21 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da 
fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO
TIPO 
DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.21.1 Substituir na SE Tijuco Preto a fase B do 
autotransformador monofásico - TR7 - 750/345 
kV - 1x500 MVA por outra fase B de 1x500 MVA. 
35 
210.051,21 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
210.051,21 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.22 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do 
banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO 
DA 
RAP 
USUÁRIO 
JACAREPAGUA 
I.22.1 Substituir na SE Jacarepaguá o banco de 
capacitores de derivação - BC1B - 138 kV - 100 
MVAr por outro de 100 MVAr. 
21 
403.019,08 
BPR 
RMELP DITLIGHT 
TOTAL 
----- 
403.019,08 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)  TIPO DO  TIPO DA
RAP  USUÁRIO
            
    DA RAP    INVESTIMENTO    
    (ANOS)        
TIJUCO PRETO  I.20.1 Substituir na SE Tijuco Preto o
transformador monofásico reserva -
TRR1 - 750/500 kV - 1x550 MVA por
outro de 1x550 MVA.  35  4.034.382,63  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
            
TOTAL    -----  4.034.382,63  -----  -----  -----
            
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO  USUÁRIO
              
    DA RAP      INVESTIMENTO  DA  
              
    (ANOS)        RAP  
TIJUCO PRETO  I.21.1 Substituir na SE Tijuco Preto a fase B do
autotransformador monofásico - TR7 - 750/345
kV - 1x500 MVA por outra fase B de 1x500 MVA.  35  210.051,21    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
              
TOTAL    -----  210.051,21    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO  USUÁRIO
              
    DA RAP      INVESTIMENTO  DA  
              
    (ANOS)        RAP  
I
JACAREPAGUA  .22.1 Substituir na SE Jacarepaguá o banco de  21  403.019,08    BPR  RMELP  DITLIGHT
  capacitores de derivação - BC1B - 138 kV - 100            
  MVAr por outro de 100 MVAr.            
TOTAL    -----  403.019,08    -----  -----  -----

I.23 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do 
banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
JACAREPAGUA 
I.23.1 Substituir na SE Jacarepaguá 
o 
banco 
de 
capacitores 
de 
derivação - BC1A - 138 kV - 100 
MVAr por outro de 100 MVAr. 
21 
403.019,08 
BPR 
RMELP 
DITLIGHT 
TOTAL 
----- 
403.019,08 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.24 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do 
reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
JACAREPAGUA 
I.24.1 Substituir na SE Jacarepaguá 
o reator trifásico - RT2 - 13.8 kV - 30 
MVAr por outro de 30 MVAr. 
36 
764.810,75 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
764.810,75 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.25 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição da fase 
C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.25.1 Substituir na SE Ivaiporã a 
fase C do reator monofásico - RIA2 
- 750 kV - 1x110 MVAr por outra 
fase C de 1x110 MVAr. Parcela de 
RAP referente à troca da fase C do 
reator RIA2. Não excluir a receita 
36 
1.009.935,29 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
JACAREPAGUA  I.23.1 Substituir na SE Jacarepaguá  21  403.019,08    BPR  RMELP  DITLIGHT
  o banco de capacitores de            
  derivação - BC1A - 138 kV - 100            
  MVAr por outro de 100 MVAr.            
TOTAL    -----  403.019,08    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
JACAREPAGUA  I.24.1 Substituir na SE Jacarepaguá  36  764.810,75    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
  o reator trifásico - RT2 - 13.8 kV - 30            
  MVAr por outro de 30 MVAr.            
TOTAL    -----  764.810,75    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
  I.25.1 Substituir na SE Ivaiporã a  36  1.009.935,29    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  fase C do reator monofásico - RIA2            
  - 750 kV - 1x110 MVAr por outra            
  fase C de 1x110 MVAr. Parcela de            
  RAP referente à troca da fase C do            
  reator RIA2. Não excluir a receita            
              

de O&M antiga até a entrada das 
três fases do equipamento. 
TOTAL 
----- 
1.009.935,29 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.26 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) - 
substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
F.IGUACU 60HZ 
I.26.1 Substituir na SE F. Iguaçu 
(60Hz) 
a 
fase 
B 
do 
reator 
monofásico - RT2 - 750 kV - 1x110 
MVAr por outra fase B de 1x110 
MVAr. Parcela de RAP referente à 
troca da fase B do reator RT2. Não 
excluir a receita de O&M antiga até 
a entrada das três fases do 
equipamento. 
36 
1.009.935,29 
BPR 
RMELP 
DITITAIPU 
TOTAL 
----- 
1.009.935,29 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.27 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da 
fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.27.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
a fase C do reator monofásico - 
RIATP3 - 750 kV - 1x110 MVAr por 
outra fase C de 1x110 MVAr. 
Parcela de RAP referente à troca da 
fase C do reator RIATP3. Não 
excluir a receita de O&M antiga até 
a entrada das três fases do 
equipamento. 
36 
611.829,62 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
611.829,62 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
  de O&M antiga até a entrada das          
  três fases do equipamento.          
TOTAL    -----  1.009.935,29  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
F.IGUACU 60HZ  I.26.1 Substituir na SE F. Iguaçu  36  1.009.935,29    BPR  RMELP  DITITAIPU
  (60Hz) a fase B do reator            
  monofásico - RT2 - 750 kV - 1x110            
  MVAr por outra fase B de 1x110            
  MVAr. Parcela de RAP referente à            
  troca da fase B do reator RT2. Não            
  excluir a receita de O&M antiga até            
  a entrada das três fases do            
  equipamento.            
TOTAL    -----  1.009.935,29    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
TIJUCO PRETO  I.27.1 Substituir na SE Tijuco Preto  36  611.829,62    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  a fase C do reator monofásico -            
  RIATP3 - 750 kV - 1x110 MVAr por            
  outra fase C de 1x110 MVAr.            
  Parcela de RAP referente à troca da            
  fase C do reator RIATP3. Não            
  excluir a receita de O&M antiga até            
  a entrada das três fases do            
  equipamento.            
TOTAL    -----  611.829,62    -----  -----  -----

I.28 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ARARAQUARA 
FURNAS 
I.28.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RTPC - 
500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro 
de 3x24,4667 MVAr. 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.29 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ARARAQUARA 
FURNAS 
I.29.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RMR1 - 
500 kV- 3x24,4667 MVAr por outro 
de 3x24,4667 MVAr. 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.30 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ARARAQUARA 
FURNAS 
I.30.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RMR2 - 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ARARAQUARA
FURNAS  I.28.1 Substituir na SE Araraquara  36  1.961.818,73    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  FUR o reator monofásico - RTPC -            
  500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro            
  de 3x24,4667 MVAr.            
TOTAL    -----  1.961.818,73    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ARARAQUARA
FURNAS  I.29.1 Substituir na SE Araraquara  36  1.961.818,73    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  FUR o reator monofásico - RMR1 -            
  500 kV- 3x24,4667 MVAr por outro            
  de 3x24,4667 MVAr.            
TOTAL    -----  1.961.818,73    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
  I.30.1 Substituir na SE Araraquara  36  1.961.818,73    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  FUR o reator monofásico - RMR2 -            
              

500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro 
de 3x24,4667 MVAr. 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.31 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ARARAQUARA 
FURNAS 
I.31.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RTCA - 
500 kV - 3x24,5 MVAr por outro de 
3x24,5 MVAr. 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.32 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.32.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV1 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C1, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.32.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV1 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C1, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
19.799.394,64 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
  500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro          
  de 3x24,4667 MVAr.          
TOTAL    -----  1.961.818,73  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ARARAQUARA
FURNAS  I.31.1 Substituir na SE Araraquara  36  1.961.818,73    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  FUR o reator monofásico - RTCA -            
  500 kV - 3x24,5 MVAr por outro de            
  3x24,5 MVAr.            
TOTAL    -----  1.961.818,73    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
IVAIPORA  I.32.1 Substituição completa do  20  9.899.697,32    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIAIV1            
  de 1056 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Ivaiporã -            
  Itaberá C1, por outro de            
  características similares.            
  I.32.2 Substituição completa do  20  9.899.697,32    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIAIV1            
  de 1056 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Ivaiporã -            
  Itaberá C1, por outro de            
  características similares.            
TOTAL    -----  19.799.394,64    -----  -----  -----

I.33 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.33.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV2 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C2, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.33.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV2 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C2, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
19.799.394,64 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.34 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.34.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV3 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C3, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.34.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV3 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C3, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
19.799.394,64 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)  TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP    INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
IVAIPORA  I.33.1 Substituição completa do  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIAIV2          
  de 1056 Mvar, localizado na saída          
  de linha da LT 765kV Ivaiporã -          
  Itaberá C2, por outro de          
  características similares.          
  I.33.2 Substituição completa do  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIAIV2          
  de 1056 Mvar, localizado na saída          
  de linha da LT 765kV Ivaiporã -          
  Itaberá C2, por outro de          
  características similares.          
TOTAL    -----  19.799.394,64  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA
DA RAP
(ANOS)  RAP (R$)  TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
            
IVAIPORA  I.34.1 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV3
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  I.34.2 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV3
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  19.799.394,64  -----  -----  -----

I.35 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.35.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP1 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C1, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.35.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP1 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C1, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
20.694.310,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.36 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.36.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP2 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C2, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.36.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP2 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C2, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
20.694.310,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ITABERA  I.35.1 Substituição completa do  20  10.347.155,29    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIATP1            
  de 1242 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Itaberá -            
  Tijuco Preto C1, por outro de            
  características similares.            
  I.35.2 Substituição completa do  20  10.347.155,29    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIATP1            
  de 1242 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Itaberá -            
  Tijuco Preto C1, por outro de            
  características similares.            
TOTAL    -----  20.694.310,58    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ITABERA  I.36.1 Substituição completa do  20  10.347.155,29    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIATP2            
  de 1242 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Itaberá -            
  Tijuco Preto C2, por outro de            
  características similares.            
  I.36.2 Substituição completa do  20  10.347.155,29    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIATP2            
  de 1242 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Itaberá -            
  Tijuco Preto C2, por outro de            
  características similares.            
TOTAL    -----  20.694.310,58    -----  -----  -----

I.37 -  Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.37.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP3 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C3, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.37.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP3 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C3, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
20.694.310,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.38 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição das fases A e 
B do banco de reatores RT1 765kV. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.38.1 Substituição das fases A e B 
do banco de reatores RT1. 
36 
1.915.909,23 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.915.909,23 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ITABERA  I.37.1 Substituição completa do  20  10.347.155,29    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIATP3            
  de 1242 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Itaberá -            
  Tijuco Preto C3, por outro de            
  características similares.            
  I.37.2 Substituição completa do  20  10.347.155,29    ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  banco de capacitores série BSIATP3            
  de 1242 Mvar, localizado na saída            
  de linha da LT 765kV Itaberá -            
  Tijuco Preto C3, por outro de            
  características similares.            
TOTAL    -----  20.694.310,58    -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021      
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente      
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DO  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP      INVESTIMENTO  RAP  
              
    (ANOS)          
ITABERA  I.38.1 Substituição das fases A e B  36  1.915.909,23    BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  do banco de reatores RT1.            
TOTAL    -----  1.915.909,23    -----  -----  -----

ANEXO II 
 
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 
 
II.1 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição 
da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.2  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - 
revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.3  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - 
substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.4  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - 
substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    
    INÍCIO (*)
10.0  Desenvolvimento Físico  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---
12.0  Operação Comercial  36

II.5  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - 
substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.6  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição 
da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
9 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
10 
7 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
10 
5 
4.4 Licença de Instalação LI 
15 
13 
5.0 Projeto Executivo 
18 
19 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
17 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
19 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
19 
14 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
28 
1 
7.2 Fundações 
29 
8 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
30 
7 
8.3 Equipamentos Principais  
30 
7 
9.0 Comissionamento 
31 
5 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  9
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  10  7
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  10  5
4.4  Licença de Instalação LI  15  13
5.0  Projeto Executivo  18  19
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  17  2
6.3  Cabos e Condutores  19  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  19  14
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  28  1
7.2  Fundações  29  8
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  30  7
8.3  Equipamentos Principais  30  7
9.0  Comissionamento  31  5
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---

II.7  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição 
da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
9 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
10 
7 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
10 
5 
4.4 Licença de Instalação LI 
15 
13 
5.0 Projeto Executivo 
18 
19 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
17 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
19 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
19 
14 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
28 
1 
7.2 Fundações 
29 
8 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
30 
7 
8.3 Equipamentos Principais  
30 
7 
9.0 Comissionamento 
31 
5 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.8  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição 
da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  9
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  10  7
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  10  5
4.4  Licença de Instalação LI  15  13
5.0  Projeto Executivo  18  19
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  17  2
6.3  Cabos e Condutores  19  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  19  14
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  28  1
7.2  Fundações  29  8
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  30  7
8.3  Equipamentos Principais  30  7
9.0  Comissionamento  31  5
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---

II.9  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição 
do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.10  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição 
do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA  
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.11  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista - 
susbtituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.12  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - 
substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---

II.13  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - 
substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.14  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia - 
substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.15  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - 
substituição do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.16  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição 
da fase C do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---

II.17  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da 
fase A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.18  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da 
fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.19  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do 
transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.20  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do 
transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.21  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da 
fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---

II.22  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua - 
substituição do banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.23  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua - 
substituição do banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.24  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua - 
substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.25  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição 
da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.26  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) 
- substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---

II.27  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto - 
substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.28  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27 
8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---

II.29  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27 
8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.30  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13

5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27 
8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.31  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27

8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.32  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---

II.33  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.34  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6

4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.35  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1

6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.36  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2

7.2 Fundações 
27 
21 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.37  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21
7.2  Fundações  27  21
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21

9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.38  - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição das 
fases A e B do banco de reatores RT1 765kV. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---

ANEXO I 
 
I.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A 
do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
VITORIA 
I.1.1 Substituir na SE Vitória a fase 
A 
do 
autotransformador 
monofásico - TR4 - 345/138 kV - 
1x75 MVA por outra fase A de 1x75 
MVA. Parcela de RAP referente à 
troca da fase 'A' do banco de 
autotransformadores TR4. Não 
excluir a receita de O&M antiga até 
a entrada das três fases do 
equipamento. 
36 
826.470,19 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
826.470,19 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.2 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do 
transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
BRAS. SUL 
I.2.1 Revitalizar na SE Bras. Sul o 
transformador monofásico - TR1 - 
345/138 kV - 3x50 MVA por outro 
de 3x50 MVA. 
36 
3.859.481,72 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
3.859.481,72 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.3 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do 
transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
VITORIA  I.1.1 Substituir na SE Vitória a fase
A do autotransformador
monofásico - TR4 - 345/138 kV -
1x75 MVA por outra fase A de 1x75
MVA. Parcela de RAP referente à
troca da fase 'A' do banco de
autotransformadores TR4. Não
excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do
equipamento.  36  826.470,19  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  826.470,19  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
BRAS. SUL  I.2.1 Revitalizar na SE Bras. Sul o
transformador monofásico - TR1 -
345/138 kV - 3x50 MVA por outro
de 3x50 MVA.  36  3.859.481,72  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  3.859.481,72  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):  Até 36

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
POCOS CALDAS 
I.3.1 Substituir na SE Poços de 
Caldas 
o 
transformador 
monofásico reserva - TRR1 - 
345/138 kV - 1x50 MVA por outro 
de 1x50 MVA. 
36 
1.259.937,26 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
1.259.937,26 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.4 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do 
transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
POCOS CALDAS 
I.4.1 Substituir na SE Poços de 
Caldas a fase C do transformador 
monofásico - TR1 - 345/138 kV - 
1x50 MVA por outra fase C de 1x50 
MVA. Parcela de RAP referente à 
troca da fase 'C' do transformador 
TR1. Não excluir a receita de O&M 
antiga até a entrada das três fases 
do equipamento. 
36 
1.092.607,61 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
1.092.607,61 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.5 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição 
do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
POCOS CALDAS 
I.5.1 Substituir na SE Poços de 
Caldas 
o 
transformador 
monofásico - TR2 - 345/138 kV - 
3x50 MVA por outro de 3x50 MVA. 
36 
3.779.811,79 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
3.779.811,79 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
POCOS CALDAS  I.3.1 Substituir na SE Poços de
Caldas o transformador
monofásico reserva - TRR1 -
345/138 kV - 1x50 MVA por outro
de 1x50 MVA.  36  1.259.937,26  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  1.259.937,26  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
POCOS CALDAS  I.4.1 Substituir na SE Poços de
Caldas a fase C do transformador
monofásico - TR1 - 345/138 kV -
1x50 MVA por outra fase C de 1x50
MVA. Parcela de RAP referente à
troca da fase 'C' do transformador
TR1. Não excluir a receita de O&M
antiga até a entrada das três fases
do equipamento.  36  1.092.607,61  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  1.092.607,61  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
POCOS CALDAS  I.5.1 Substituir na SE Poços de
Caldas o transformador
monofásico - TR2 - 345/138 kV -
3x50 MVA por outro de 3x50 MVA.  36  3.779.811,79  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  3.779.811,79  -----  -----  -----

I.6 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B 
e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.6.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 
B e C do reator monofásico - RIA1 - 
750 kV - 2x110 MVAr por outra fase 
B e C de 2x110 MVAr. Parcela de 
RAP referente à troca da fase B e C 
do reator RIA1. Não excluir a 
receita de O&M antiga até a 
entrada 
das 
três 
fases 
do 
equipamento. 
36 
1.982.678,03 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.982.678,03 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.7 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A 
do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.7.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 
A do reator monofásico - RIA2 - 750 
kV - 1x110 MVAr por outra fase A 
de 1x110 MVAr. Parcela de RAP 
referente à troca da fase 'A' do 
reator RIA2. Não excluir a receita 
de O&M antiga até a entrada das 
três fases do equipamento. 
36 
991.339,01 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
991.339,01 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.8 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator 
monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
IVAIPORA  I.6.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase
B e C do reator monofásico - RIA1 -
750 kV - 2x110 MVAr por outra fase
B e C de 2x110 MVAr. Parcela de
RAP referente à troca da fase B e C
do reator RIA1. Não excluir a
receita de O&M antiga até a
entrada das três fases do
equipamento.  36  1.982.678,03  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  1.982.678,03  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
IVAIPORA  I.7.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase
A do reator monofásico - RIA2 - 750
kV - 1x110 MVAr por outra fase A
de 1x110 MVAr. Parcela de RAP
referente à troca da fase 'A' do
reator RIA2. Não excluir a receita
de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.  36  991.339,01  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  991.339,01  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):  Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP  Decrescente

EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
CAMPOS 
I.8.1 Substituir na SE Campos a fase 
A e B do reator monofásico - RT5 - 
345 kV - 2x20 MVAr por outra fase 
A e B de 2x20 MVAr. Parcela de RAP 
referente à troca da fase A e B do 
reator RT5. Não excluir a receita de 
O&M antiga até a entrada das três 
fases do equipamento. 
35 
833.712,30 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
833.712,30 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.9 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do 
transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
BRAS. SUL 
I.9.1 Substituir na SE Bras. Sul o 
transformador monofásico - TR6 - 
345/230 kV - 3x75 MVA por outro 
de 3x75 MVA. 
35 
4.735.591,00 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
4.735.591,00 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.10 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador 
monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA  
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
C. PAULISTA 
I.10.1 Substituir na SE C. Paulista o 
transformador monofásico - TR57 - 
500/138 kV - 3x83,33 MVA por 
outro 
de 
3x83,33 
MVA. 
As 
desativações associadas a esta 
substituição devem atender ao 
disposto no Módulo 9 do PRORET. 
Foi considerada receita adicional 
35 
5.048.489,35 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
CAMPOS  I.8.1 Substituir na SE Campos a fase
A e B do reator monofásico - RT5 -
345 kV - 2x20 MVAr por outra fase
A e B de 2x20 MVAr. Parcela de RAP
referente à troca da fase A e B do
reator RT5. Não excluir a receita de
O&M antiga até a entrada das três
fases do equipamento.  35  833.712,30  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  833.712,30  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
BRAS. SUL  I.9.1 Substituir na SE Bras. Sul o
transformador monofásico - TR6 -
345/230 kV - 3x75 MVA por outro
de 3x75 MVA.  35  4.735.591,00  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  4.735.591,00  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
  OBRA  VIGÊNCIA      TIPO DA
RAP  
        TIPO DO    
EDIFICAÇÃO    DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO    
    (ANOS)        
            
  I.10.1 Substituir na SE C. Paulista o
transformador monofásico - TR57 -
500/138 kV - 3x83,33 MVA por
outro de 3x83,33 MVA. As
desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional  35  5.048.489,35  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA

de 
O&M 
para 
o 
novo 
equipamento. 
TOTAL 
----- 
5.048.489,35 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.11 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do 
transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
C. PAULISTA 
I.11.1 Substituir na SE C. Paulista o 
transformador monofásico - TR59 - 
500/138 kV - 3x83,33 MVA por 
outro 
de 
3x83,33 
MVA. 
As 
desativações associadas a esta 
substituição devem atender ao 
disposto no Módulo 9 do PRORET. 
Foi considerada receita adicional 
de 
O&M 
para 
o 
novo 
equipamento. 
36 
5.048.489,35 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
5.048.489,35 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.12 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do 
transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
C. PAULISTA 
I.12.1 Substituir na SE C. Paulista o 
transformador monofásico reserva 
- TRR1 - 500/138 kV - 1x83,33 MVA 
por outro de 1x83,33 MVA. As 
desativações associadas a esta 
substituição devem atender ao 
disposto no Módulo 9 do PRORET. 
Foi considerada receita adicional 
de 
O&M 
para 
o 
novo 
equipamento. 
36 
1.682.829,78 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
1.682.829,78 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
  de O&M para o novo
equipamento.          
TOTAL    -----  5.048.489,35  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
C. PAULISTA  I.11.1 Substituir na SE C. Paulista o
transformador monofásico - TR59 -
500/138 kV - 3x83,33 MVA por
outro de 3x83,33 MVA. As
desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional
de O&M para o novo
equipamento.  36  5.048.489,35  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  5.048.489,35  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
C. PAULISTA  I.12.1 Substituir na SE C. Paulista o
transformador monofásico reserva
- TRR1 - 500/138 kV - 1x83,33 MVA
por outro de 1x83,33 MVA. As
desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional
de O&M para o novo
equipamento.  36  1.682.829,78  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  1.682.829,78  -----  -----  -----

I.13 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição do 
transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
CAMPINAS 
I.13.1 Substituir na SE Campinas o 
transformador monofásico - TR51 - 
500/345 kV - 3x186,66 MVA por 
outro de 3x186,66 MVA. As 
desativações associadas a esta 
substituição devem atender ao 
disposto no Módulo 9 do PRORET. 
Foi considerada receita adicional 
de O&M para o novo equipamento. 
36 
7.459.328,71 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
7.459.328,71 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.14 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia - substituição da fase 
A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
SAMAMBAIA 
I.14.1 Substituir na SE Samambaia a 
fase A e B do autotransformador 
monofásico - TR2 - 500/345 kV - 
2x350 MVA por outra fase A e B de 
2x350 MVA. Parcela de RAP 
referente à troca das fases A e B do 
banco de autotransformadores 
TR2. Não excluir a receita de O&M 
antiga até a entrada das três fases 
do equipamento. 
35 
3.577.650,28 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
3.577.650,28 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.15 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - substituição do transformador 
reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
CAMPINAS  I.13.1 Substituir na SE Campinas o
transformador monofásico - TR51 -
500/345 kV - 3x186,66 MVA por
outro de 3x186,66 MVA. As
desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional
de O&M para o novo equipamento.  36  7.459.328,71  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  7.459.328,71  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
SAMAMBAIA  I.14.1 Substituir na SE Samambaia a
fase A e B do autotransformador
monofásico - TR2 - 500/345 kV -
2x350 MVA por outra fase A e B de
2x350 MVA. Parcela de RAP
referente à troca das fases A e B do
banco de autotransformadores
TR2. Não excluir a receita de O&M
antiga até a entrada das três fases
do equipamento.  35  3.577.650,28  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  3.577.650,28  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  Imediata

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
BARRO ALTO 
I.15.1 Substituir na SE Barro Alto o 
transformador monofásico reserva 
- TRR1 - 230/69 kV - 1x17 MVA por 
outro de 1x17 MVA. 
34 
701.139,00 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
701.139,00 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.16 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C 
do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.16.1 Substituir na SE Itaberá a 
fase C do reator monofásico - RIV2 
- 750 kV - 1x110 MVAr por outra 
fase C de 1x110 MVAr. Parcela de 
RAP referente à troca da fase C do 
reator RIV2. Não excluir a receita 
de O&M antiga até a entrada das 
três fases do equipamento. 
36 
973.365,31 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
973.365,31 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.16 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase A 
do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA DA 
RAP (ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DA 
RAP 
TIPO DE 
INVEST. 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.14.1 Substituir na SE Itaberá a fase A do 
reator monofásico - RIV2 - 750 kV - 1x110 
MVAr por outra fase A de 1x110 MVAr. 
Parcela de RAP referente à troca da fase A 
do reator RIV2. Não excluir a receita de 
36 
973.365,31 
RMELP 
BPR 
REDE 
BÁSICA
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
BARRO ALTO  I.15.1 Substituir na SE Barro Alto o
transformador monofásico reserva
- TRR1 - 230/69 kV - 1x17 MVA por
outro de 1x17 MVA.  34  701.139,00  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  701.139,00  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ITABERA  I.16.1 Substituir na SE Itaberá a  36  973.365,31  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  fase C do reator monofásico - RIV2          
  - 750 kV - 1x110 MVAr por outra          
  fase C de 1x110 MVAr. Parcela de          
  RAP referente à troca da fase C do          
  reator RIV2. Não excluir a receita          
  de O&M antiga até a entrada das          
  três fases do equipamento.          
TOTAL    -----  973.365,31  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:      01/06/2021      
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):      Até 1      
DATA DE NECESSIDADE:      Imediata      
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP      Decrescente      
EDIFICAÇÃO    VIGÊNCIA DA    TIPO DA  TIPO DE
INVEST.  
  OBRA    RAP (R$)      USUÁRIO
    RAP (ANOS)    RAP    
            
  I.14.1 Substituir na SE Itaberá a fase A do
reator monofásico - RIV2 - 750 kV - 1x110
MVAr por outra fase A de 1x110 MVAr.
Parcela de RAP referente à troca da fase A
do reator RIV2. Não excluir a receita de  36  973.365,31  RMELP  BPR  REDE
BÁSICA

O&M antiga até a entrada das três fases do 
equipamento. 
TOTAL 
----- 
973.365,31 
----- 
 
----- 
(*) A partir da data de publicação da Resolução Autorizativa n° 11.449, de 2022, no D.O.U. 
 
(Redação dada pela REA ANEEL 15.140, de 12.03.2024) 
 
I.17 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase 
A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.17.1 Substituir na SE Tijuco Preto a 
fase A e B do autotransformador 
monofásico - TR5 - 750/345 kV - 
2x500 MVA por outra fase A e B de 
2x500 MVA. Parcela de RAP referente 
à 
troca 
da 
fase 
A 
B 
do 
autotransformador TR5. Não excluir a 
receita de O&M antiga até a entrada 
das três fases do equipamento. 
35 
6.098.114,44 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
6.098.114,44 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.18 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase 
A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.18.1 Substituir na SE Tijuco Preto a 
fase A e B do transformador 
monofásico - TR4 - 750/345 kV - 
2x500 MVA por outra fase A e B de 
2x350 MVA. Parcela de RAP referente 
à 
troca 
da 
fase 
A 
e 
B 
do 
transformador TR4. Não excluir a 
receita de O&M antiga até a entrada 
das três fases do equipamento. 
35 
6.707.352,72 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
6.707.352,72 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
  O&M antiga até a entrada das três fases do
equipamento.          
TOTAL    -----  973.365,31  -----    -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
TIJUCO PRETO  I.17.1 Substituir na SE Tijuco Preto a
fase A e B do autotransformador
monofásico - TR5 - 750/345 kV -
2x500 MVA por outra fase A e B de
2x500 MVA. Parcela de RAP referente
à troca da fase A B do
autotransformador TR5. Não excluir a
receita de O&M antiga até a entrada
das três fases do equipamento.  35  6.098.114,44  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  6.098.114,44  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
TIJUCO PRETO  I.18.1 Substituir na SE Tijuco Preto a
fase A e B do transformador
monofásico - TR4 - 750/345 kV -
2x500 MVA por outra fase A e B de
2x350 MVA. Parcela de RAP referente
à troca da fase A e B do
transformador TR4. Não excluir a
receita de O&M antiga até a entrada
das três fases do equipamento.  35  6.707.352,72  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  6.707.352,72  -----  -----  -----

I.19 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do 
transformador regulador TREGR1, 500/69 kV, 1x550 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.19.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
o transformador regulador reserva 
- TREGR1 - 500/69 kV - 1x550 MVA 
por outra fase A de 1x550 MVA. 
35 
2.609.848,77 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
2.609.848,77 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.20 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do 
transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.20.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
o 
transformador 
monofásico 
reserva - TRR1 - 750/500 kV - 1x550 
MVA por outro de 1x550 MVA. 
35 
4.034.382,63 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
4.034.382,63 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.21 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase 
B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.21.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
a fase B do autotransformador 
monofásico - TR7 - 750/345 kV - 
35 
2.108.025,14 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
TIJUCO PRETO  I.19.1 Substituir na SE Tijuco Preto
o transformador regulador reserva
- TREGR1 - 500/69 kV - 1x550 MVA
por outra fase A de 1x550 MVA.  35  2.609.848,77  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  2.609.848,77  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
TIJUCO PRETO  I.20.1 Substituir na SE Tijuco Preto
o transformador monofásico
reserva - TRR1 - 750/500 kV - 1x550
MVA por outro de 1x550 MVA.  35  4.034.382,63  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  4.034.382,63  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
  I.21.1 Substituir na SE Tijuco Preto
a fase B do autotransformador
monofásico - TR7 - 750/345 kV -  35  2.108.025,14  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA

1x500 MVA por outra fase B de 
1x500 MVA. 
TOTAL 
----- 
2.108.025,14 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.22 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do 
banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
JACAREPAGUA 
I.22.1 Substituir na SE Jacarepaguá 
o 
banco 
de 
capacitores 
de 
derivação - BC1B - 138 kV - 100 
MVAr por outro de 100 MVAr. 
21 
403.019,08 
BPR 
RMELP 
DITLIGHT 
TOTAL 
----- 
403.019,08 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.23 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do 
banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
JACAREPAGUA 
I.23.1 Substituir na SE Jacarepaguá 
o 
banco 
de 
capacitores 
de 
derivação - BC1A - 138 kV - 100 
MVAr por outro de 100 MVAr. 
21 
403.019,08 
BPR 
RMELP 
DITLIGHT 
TOTAL 
----- 
403.019,08 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.24 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua - 
substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente
  1x500 MVA por outra fase B de
1x500 MVA.          
TOTAL    -----  2.108.025,14  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
JACAREPAGUA  I.22.1 Substituir na SE Jacarepaguá
o banco de capacitores de
derivação - BC1B - 138 kV - 100
MVAr por outro de 100 MVAr.  21  403.019,08  BPR  RMELP  DITLIGHT
TOTAL    -----  403.019,08  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
JACAREPAGUA  I.23.1 Substituir na SE Jacarepaguá
o banco de capacitores de
derivação - BC1A - 138 kV - 100
MVAr por outro de 100 MVAr.  21  403.019,08  BPR  RMELP  DITLIGHT
TOTAL    -----  403.019,08  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):  Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP  Decrescente

EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
JACAREPAGUA 
I.24.1 Substituir na SE Jacarepaguá 
o reator trifásico - RT2 - 13.8 kV - 
30 MVAr por outro de 30 MVAr. 
36 
764.810,75 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA DE 
FRONTEIRA 
TOTAL 
----- 
764.810,75 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.25 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição da fase C 
do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.25.1 Substituir na SE Ivaiporã a 
fase C do reator monofásico - RIA2 
- 750 kV - 1x110 MVAr por outra 
fase C de 1x110 MVAr. Parcela de 
RAP referente à troca da fase C do 
reator RIA2. Não excluir a receita 
de O&M antiga até a entrada das 
três fases do equipamento. 
36 
1.009.935,29 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.009.935,29 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.26 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) - 
substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
F.IGUACU 60HZ 
I.26.1 Substituir na SE F. Iguaçu 
(60Hz) a fase B do reator monofásico 
- RT2 - 750 kV - 1x110 MVAr por outra 
fase B de 1x110 MVAr. Parcela de RAP 
referente à troca da fase B do reator 
RT2. Não excluir a receita de O&M 
antiga até a entrada das três fases do 
equipamento. 
36 
1.009.935,29 
BPR 
RMELP 
DITITAIPU 
TOTAL 
----- 
1.009.935,29 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
    VIGÊNCIA  RAP (R$)    TIPO DA
RAP  
        TIPO DO    
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP        USUÁRIO
        INVESTIMENTO    
    (ANOS)        
            
JACAREPAGUA  I.24.1 Substituir na SE Jacarepaguá
o reator trifásico - RT2 - 13.8 kV -
30 MVAr por outro de 30 MVAr.  36  764.810,75  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA DE
FRONTEIRA
TOTAL    -----  764.810,75  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
IVAIPORA  I.25.1 Substituir na SE Ivaiporã a
fase C do reator monofásico - RIA2
- 750 kV - 1x110 MVAr por outra
fase C de 1x110 MVAr. Parcela de
RAP referente à troca da fase C do
reator RIA2. Não excluir a receita
de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.  36  1.009.935,29  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  1.009.935,29  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
F.IGUACU 60HZ  I.26.1 Substituir na SE F. Iguaçu
(60Hz) a fase B do reator monofásico
- RT2 - 750 kV - 1x110 MVAr por outra
fase B de 1x110 MVAr. Parcela de RAP
referente à troca da fase B do reator
RT2. Não excluir a receita de O&M
antiga até a entrada das três fases do
equipamento.  36  1.009.935,29  BPR  RMELP  DITITAIPU
TOTAL    -----  1.009.935,29  -----  -----  -----

I.27 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da 
fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
Imediata 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 1 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
TIJUCO PRETO 
I.27.1 Substituir na SE Tijuco Preto 
a fase C do reator monofásico - 
RIATP3 - 750 kV - 1x110 MVAr por 
outra fase C de 1x110 MVAr. 
Parcela de RAP referente à troca da 
fase C do reator RIATP3. Não 
excluir a receita de O&M antiga até 
a entrada das três fases do 
equipamento. 
36 
611.829,62 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
611.829,62 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.28 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ARARAQUARA 
FURNAS 
I.28.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RTPC - 
500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro 
de 3x24,4667 MVAr. 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.29 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        Imediata    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 1    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
TIJUCO PRETO  I.27.1 Substituir na SE Tijuco Preto
a fase C do reator monofásico -
RIATP3 - 750 kV - 1x110 MVAr por
outra fase C de 1x110 MVAr.
Parcela de RAP referente à troca da
fase C do reator RIATP3. Não
excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do
equipamento.  36  611.829,62  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  611.829,62  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ARARAQUARA
FURNAS  I.28.1 Substituir na SE Araraquara
FUR o reator monofásico - RTPC -
500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.  36  1.961.818,73  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  1.961.818,73  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            

ARARAQUARA 
FURNAS 
I.29.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RMR1 - 
500 kV- 3x24,4667 MVAr por outro 
de 3x24,4667 MVAr. 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.30 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ARARAQUARA 
FURNAS 
I.30.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RMR2 - 
500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro 
de 3x24,4667 MVAr. 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.31 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição 
do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2025 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 60 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ARARAQUARA 
FURNAS 
I.31.1 Substituir na SE Araraquara 
FUR o reator monofásico - RTCA - 
500 kV - 3x24,5 MVAr por outro de 
3x24,5 MVAr. 
36 
1.961.818,73 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.961.818,73 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.32 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente
  I.29.1 Substituir na SE Araraquara
FUR o reator monofásico - RMR1 -
500 kV- 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.  36  1.961.818,73  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  1.961.818,73  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ARARAQUARA
FURNAS  I.30.1 Substituir na SE Araraquara
FUR o reator monofásico - RMR2 -
500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.  36  1.961.818,73  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  1.961.818,73  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2025    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 60    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ARARAQUARA
FURNAS  I.31.1 Substituir na SE Araraquara
FUR o reator monofásico - RTCA -
500 kV - 3x24,5 MVAr por outro de
3x24,5 MVAr.  36  1.961.818,73  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  1.961.818,73  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):  Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP  Decrescente

EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.32.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV1 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C1, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.32.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV1 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C1, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
19.799.394,64 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.33 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.33.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV2 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C2, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.33.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV2 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C2, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
19.799.394,64 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.34 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
IVAIPORA  I.32.1 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV1
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C1, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  I.32.2 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV1
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C1, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  19.799.394,64  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
IVAIPORA  I.33.1 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV2
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C2, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  I.33.2 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV2
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C2, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  19.799.394,64  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:  01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE:  31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):  Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP  Decrescente

EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
IVAIPORA 
I.34.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV3 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C3, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.34.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIAIV3 
de 1056 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Ivaiporã - 
Itaberá 
C3, 
por 
outro 
de 
características similares. 
20 
9.899.697,32 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
19.799.394,64 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.35 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.35.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP1 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C1, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.35.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP1 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C1, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
20.694.310,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
IVAIPORA  I.34.1 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV3
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  I.34.2 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIAIV3
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.  20  9.899.697,32  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  19.799.394,64  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ITABERA  I.35.1 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIATP1
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C1, por outro de
características similares.  20  10.347.155,29  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  I.35.2 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIATP1
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C1, por outro de
características similares.  20  10.347.155,29  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  20.694.310,58  -----  -----  -----

I.36 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.36.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP2 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C2, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.36.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP2 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C2, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
20.694.310,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
I.37 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 48 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.37.1 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP3 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C3, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
 
I.37.2 Substituição completa do 
banco de capacitores série BSIATP3 
de 1242 Mvar, localizado na saída 
de linha da LT 765kV Itaberá - 
Tijuco Preto C3, por outro de 
características similares. 
20 
10.347.155,29 
ORÇAMENTO 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
20.694.310,58 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ITABERA  I.36.1 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIATP2
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C2, por outro de
características similares.  20  10.347.155,29  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  I.36.2 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIATP2
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C2, por outro de
características similares.  20  10.347.155,29  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  20.694.310,58  -----  -----  -----
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 48    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ITABERA  I.37.1 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIATP3
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C3, por outro de
características similares.  20  10.347.155,29  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
  I.37.2 Substituição completa do
banco de capacitores série BSIATP3
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C3, por outro de
características similares.  20  10.347.155,29  ORÇAMENTO  RMELP  REDE
BÁSICA
TOTAL    -----  20.694.310,58  -----  -----  -----

I.38 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição da fase A e reparo da fase 
B do banco de reatores RT1 765kV. 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2021 
DATA DE NECESSIDADE: 
31/12/2023 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 36 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DO 
INVESTIMENTO 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
ITABERA 
I.38.1 Substituição da fase A e 
reparo da fase B do banco de 
reatores RT1. 
 
Substituição da fase A e da fase B 
do banco de reatores RT1. 
(Redação 
dada 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 1.413, de 12.05.2025) 
36 
1.915.909,23 
BPR 
RMELP 
REDE 
BÁSICA 
TOTAL 
----- 
1.915.909,23 
----- 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
(Redação dada pela REA ANEEL 13.115, de 22.11.2022)
DATA DE REFERÊNCIA:        01/06/2021    
DATA DE NECESSIDADE:        31/12/2023    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):        Até 36    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP        Decrescente    
    VIGÊNCIA        
        TIPO DO  TIPO DA  
EDIFICAÇÃO  OBRA  DA RAP  RAP (R$)      USUÁRIO
        INVESTIMENTO  RAP  
    (ANOS)        
            
ITABERA  I.38.1 Substituição da fase A e  36  1.915.909,23  BPR  RMELP  REDE
BÁSICA
  reparo da fase B do banco de          
  reatores RT1.
Substituição da fase A e da fase B
do banco de reatores RT1.
(Redação dada pelo DSP
SCE/ANEEL 1.413, de 12.05.2025)          
TOTAL    -----  1.915.909,23  -----  -----  -----

ANEXO II 
 
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 
 
II.1 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da 
fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
8 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
9 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
8 
3 
4.4 Licença de Instalação LI 
10 
7 
4.6 Licença de Operação LO 
11 
24 
5.0 Projeto Executivo 
22 
12 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
20 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
22 
2 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
22 
11 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
33 
3 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
3 
8.3 Equipamentos Principais  
34 
2 
9.0 Comissionamento 
35 
1 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.2 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização 
do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
8 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  8
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  9  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  8  3
4.4  Licença de Instalação LI  10  7
4.6  Licença de Operação LO  11  24
5.0  Projeto Executivo  22  12
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  20  2
6.3  Cabos e Condutores  22  2
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  22  11
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  33  3
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  3
8.3  Equipamentos Principais  34  2
9.0  Comissionamento  35  1
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  8
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---

2.1 Estudos, projetos, construção 
9 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
8 
3 
4.4 Licença de Instalação LI 
10 
7 
4.6 Licença de Operação LO 
11 
24 
5.0 Projeto Executivo 
22 
12 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
20 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
22 
2 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
22 
11 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
33 
3 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
3 
8.3 Equipamentos Principais  
34 
2 
9.0 Comissionamento 
35 
1 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.3 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - 
substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
8 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
8 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
8 
5 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
10 
5.0 Projeto Executivo 
14 
18 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
17 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
18 
4 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
16 
15 
7.0 Obras Civis 
--- 
---
2.1  Estudos, projetos, construção  9  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  8  3
4.4  Licença de Instalação LI  10  7
4.6  Licença de Operação LO  11  24
5.0  Projeto Executivo  22  12
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  20  2
6.3  Cabos e Condutores  22  2
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  22  11
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  33  3
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  3
8.3  Equipamentos Principais  34  2
9.0  Comissionamento  35  1
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  8
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  8  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  8  5
4.4  Licença de Instalação LI  13  10
5.0  Projeto Executivo  14  18
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  17  2
6.3  Cabos e Condutores  18  4
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  16  15
7.0  Obras Civis  ---  ---

7.1 Canteiro de Obras 
23 
1 
7.2 Fundações 
23 
10 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
23 
13 
8.3 Equipamentos Principais  
23 
13 
9.0 Comissionamento 
29 
7 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.4 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - 
substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
8 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
8 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
8 
5 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
10 
5.0 Projeto Executivo 
14 
18 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
17 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
18 
4 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
16 
15 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
23 
1 
7.2 Fundações 
23 
10 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
23 
13 
8.3 Equipamentos Principais  
23 
13 
9.0 Comissionamento 
29 
7 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
7.1  Canteiro de Obras  23  1
7.2  Fundações  23  10
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  23  13
8.3  Equipamentos Principais  23  13
9.0  Comissionamento  29  7
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  8
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  8  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  8  5
4.4  Licença de Instalação LI  13  10
5.0  Projeto Executivo  14  18
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  17  2
6.3  Cabos e Condutores  18  4
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  16  15
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  23  1
7.2  Fundações  23  10
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  23  13
8.3  Equipamentos Principais  23  13
9.0  Comissionamento  29  7
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---

II.5 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - 
substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
8 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
8 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
8 
5 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
10 
5.0 Projeto Executivo 
14 
18 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
17 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
18 
4 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
16 
15 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
23 
1 
7.2 Fundações 
23 
10 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
23 
13 
8.3 Equipamentos Principais  
23 
13 
9.0 Comissionamento 
29 
7 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.6 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição 
da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
9 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
10 
7 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  8
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  8  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  8  5
4.4  Licença de Instalação LI  13  10
5.0  Projeto Executivo  14  18
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  17  2
6.3  Cabos e Condutores  18  4
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  16  15
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  23  1
7.2  Fundações  23  10
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  23  13
8.3  Equipamentos Principais  23  13
9.0  Comissionamento  29  7
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  9
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  10  7
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---

4.2 EIA/RIMA ou RAS 
10 
5 
4.4 Licença de Instalação LI 
15 
13 
5.0 Projeto Executivo 
18 
19 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
17 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
19 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
19 
14 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
28 
1 
7.2 Fundações 
29 
8 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
30 
7 
8.3 Equipamentos Principais  
30 
7 
9.0 Comissionamento 
31 
5 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.7 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição 
da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
9 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
10 
7 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
10 
5 
4.4 Licença de Instalação LI 
15 
13 
5.0 Projeto Executivo 
18 
19 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
17 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
19 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
19 
14 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
28 
1 
7.2 Fundações 
29 
8
4.2  EIA/RIMA ou RAS  10  5
4.4  Licença de Instalação LI  15  13
5.0  Projeto Executivo  18  19
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  17  2
6.3  Cabos e Condutores  19  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  19  14
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  28  1
7.2  Fundações  29  8
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  30  7
8.3  Equipamentos Principais  30  7
9.0  Comissionamento  31  5
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  9
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  10  7
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  10  5
4.4  Licença de Instalação LI  15  13
5.0  Projeto Executivo  18  19
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  17  2
6.3  Cabos e Condutores  19  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  19  14
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  28  1
7.2  Fundações  29  8

8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
30 
7 
8.3 Equipamentos Principais  
30 
7 
9.0 Comissionamento 
31 
5 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.8 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição 
da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
8 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
9 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
8 
3 
4.4 Licença de Instalação LI 
10 
7 
4.6 Licença de Operação LO 
11 
24 
5.0 Projeto Executivo 
22 
12 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
20 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
22 
2 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
22 
11 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
33 
3 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
3 
8.3 Equipamentos Principais  
34 
2 
9.0 Comissionamento 
35 
1 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  30  7
8.3  Equipamentos Principais  30  7
9.0  Comissionamento  31  5
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  8
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  9  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  8  3
4.4  Licença de Instalação LI  10  7
4.6  Licença de Operação LO  11  24
5.0  Projeto Executivo  22  12
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  20  2
6.3  Cabos e Condutores  22  2
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  22  11
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  33  3
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  3
8.3  Equipamentos Principais  34  2
9.0  Comissionamento  35  1
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---

II.9 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição 
do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
23 
37 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
23 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
26 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
23 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
36 
1 
7.2  Fundações 
37 
12 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
48 
8 
8.3 Equipamentos Principais  
48 
12 
9.0 Comissionamento 
49 
11 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.10 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição 
do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA  
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  23  37
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  23  2
6.3  Cabos e Condutores  26  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  23  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  36  1
7.2  Fundações  37  12
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  48  8
8.3  Equipamentos Principais  48  12
9.0  Comissionamento  49  11
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13

5.0 Projeto Executivo 
23 
37 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
23 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
26 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
23 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
36 
1 
7.2  Fundações 
37 
12 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
48 
8 
8.3 Equipamentos Principais  
48 
12 
9.0 Comissionamento 
49 
11 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.11 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição 
do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
23 
37 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
23 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
26 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
23 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
36 
1 
7.2  Fundações 
37 
12 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
48 
8
5.0  Projeto Executivo  23  37
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  23  2
6.3  Cabos e Condutores  26  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  23  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  36  1
7.2  Fundações  37  12
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  48  8
8.3  Equipamentos Principais  48  12
9.0  Comissionamento  49  11
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  23  37
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  23  2
6.3  Cabos e Condutores  26  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  23  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  36  1
7.2  Fundações  37  12
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  48  8

8.3 Equipamentos Principais  
48 
12 
9.0 Comissionamento 
49 
11 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.12 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição 
do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
23 
37 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
23 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
26 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
23 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
36 
1 
7.2  Fundações 
37 
12 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
48 
8 
8.3 Equipamentos Principais  
48 
12 
9.0 Comissionamento 
49 
11 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.13 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição 
do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO
8.3  Equipamentos Principais  48  12
9.0  Comissionamento  49  11
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  23  37
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  23  2
6.3  Cabos e Condutores  26  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  23  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  36  1
7.2  Fundações  37  12
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  48  8
8.3  Equipamentos Principais  48  12
9.0  Comissionamento  49  11
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS  PRAZO (MESES)  
  INÍCIO (*)  DURAÇÃO

1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
12 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
23 
37 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
23 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
26 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
23 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
36 
1 
7.2  Fundações 
37 
12 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
48 
8 
8.3 Equipamentos Principais  
48 
12 
9.0 Comissionamento 
49 
11 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.14 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia - 
substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.15 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - substituição 
do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
---
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  12
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  23  37
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  23  2
6.3  Cabos e Condutores  26  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  23  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  36  1
7.2  Fundações  37  12
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  48  8
8.3  Equipamentos Principais  48  12
9.0  Comissionamento  49  11
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---

12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.16 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C do 
reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.16 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição 
da fase A do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 
Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 
Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 
Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da data de publicação da Resolução Autorizativa n° 11.449, de 2022, no D.O.U. 
 
(Redação dada pela REA ANEEL 15.140, de 12.03.2024) 
 
II.17 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - 
substituição da fase A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.18 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - 
substituição da fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---

II.19 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - 
substituição do transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.20 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - 
substituição do transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.21 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - 
substituição da fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.22 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua - 
substituição do banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.23 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua - 
substituição do banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---

II.24 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua - 
substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.25 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição 
da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.26 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) - 
substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.27 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto - 
substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
1 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.28 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  1  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---

2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27 
8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.29 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---

7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27 
8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.30 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27 
8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---

II.31 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - 
Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
10 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
11 
8 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
11 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
17 
13 
5.0 Projeto Executivo 
19 
42 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
22 
2 
6.3 Cabos e Condutores 
24 
5 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
21 
20 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
30 
1 
7.2 Fundações 
31 
25 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.2 Cabos e Condutores 
33 
27 
8.3 Equipamentos Principais  
33 
27 
9.0 Comissionamento 
38 
23 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
60 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.32 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  10
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  11  8
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  11  6
4.4  Licença de Instalação LI  17  13
5.0  Projeto Executivo  19  42
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  22  2
6.3  Cabos e Condutores  24  5
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  21  20
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  30  1
7.2  Fundações  31  25
8.0  Montagem  ---  ---
8.2  Cabos e Condutores  33  27
8.3  Equipamentos Principais  33  27
9.0  Comissionamento  38  23
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  60  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.33 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28

7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.34 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da 
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21

8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.35 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---

II.36 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
21 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
II.37 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da 
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
1.0 Projeto Básico 
1 
6 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  21
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
1.0  Projeto Básico  1  6
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---

2.1 Estudos, projetos, construção 
7 
6 
4.0 Licenciamento Ambiental 
--- 
--- 
4.2 EIA/RIMA ou RAS 
7 
6 
4.4 Licença de Instalação LI 
13 
12 
5.0 Projeto Executivo 
13 
35 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
1 
6.2 Estruturas 
13 
27 
6.3 Cabos e Condutores 
13 
27 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
28 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
13 
28 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
25 
2 
7.2 Fundações 
27 
13 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
27 
21 
8.2 Cabos e Condutores 
27 
21 
8.3 Equipamentos Principais  
27 
21 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
27 
21 
9.0 Comissionamento 
33 
15 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
48 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
 
II.38 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição das 
fases A e B do banco de reatores RT1 765kV. 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
11.0 Desenvolvimento Geral 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
36 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 
 
(Redação dada pela REA ANEEL 13.115, de 22.11.2022)
2.1  Estudos, projetos, construção  7  6
4.0  Licenciamento Ambiental  ---  ---
4.2  EIA/RIMA ou RAS  7  6
4.4  Licença de Instalação LI  13  12
5.0  Projeto Executivo  13  35
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  1
6.2  Estruturas  13  27
6.3  Cabos e Condutores  13  27
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  28
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  13  28
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  25  2
7.2  Fundações  27  13
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  27  21
8.2  Cabos e Condutores  27  21
8.3  Equipamentos Principais  27  21
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  27  21
9.0  Comissionamento  33  15
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  48  ---
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
11.0  Desenvolvimento Geral  ---  ---
12.0  Operação Comercial  36  ---