VOTO 
 
 
PROCESSO: 48500.003694/2017-89 
 
INTERESSADO(S): ATE XX Transmissora de Energia S.A. (ATE XX). 
 
RELATOR: Diretor Giácomo Francisco Bassi Almeida. 
 
RESPONSÁVEL(IS): Diretoria (DIR). 
 
ASSUNTO: Pedido de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ATE XX 
Transmissora de Energia S.A. (ATE XX) em face do Despacho nº 1.363/2022, que aplicou a penalidade de 
multa prevista no Edital de Transmissão nº 1/2013-ANEEL, correspondente a 10% do valor do 
investimento previsto no Contrato de Concessão nº 10/2013-ANEEL, e deu outras providências. 
 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
1. 
Tendo se sagrado vencedora do Leilão nº 001/2013-ANEEL1, com interveniência e anuência 
da Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. (ABENGOA), a ATE XX Transmissora de Energia S.A. (ATE XX) 
celebrou2 o Contrato de Concessão nº 010/2013-ANEEL3, cujo objeto era a construção, operação e 
manutenção das instalações que constavam do Lote C do certame4.  
2. 
Nos termos da Portaria MME nº 373, de 19 de setembro de 2017, foi declarada a 
caducidade da concessão que é objeto do Contrato de Concessão nº 010/2013-ANEEL. 
3. 
Por meio de Despacho MME s/ nº, de 26 de outubro de 2017, foi indeferido o recurso 
administrativo interposto pela ATE XX em face da Portaria MME nº 373, de 2017. 
 
1 Realizado em 10 de maio de 2013.  
2 Em 1º de agosto de 2013. 
3 O Contrato de Concessão celebrado estabelece em sua Cláusula Segunda, Subcláusula Primeira, que as instalações de 
transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura. 
4 Composto pelas seguintes obras (Anexo 6C do Edital): LT 500kV Presidente Dutra - Teresina II C3, 210km; SE 500kV Presidente 
Dutra; SE 500kV Teresina II; LT 500kV Teresina II - Sobral III C3; SE 500kV Sobral III; SE 500kV Teresina II.
  Pedido de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ATE XX
Transmissora de Energia S.A. (ATE XX) em face do Despacho nº 1.363/2022, que aplicou a penalidade de  
multa prevista no Edital de Transmissão nº 1/2013-ANEEL, correspondente a 10% do valor do  
investimento previsto no Contrato de Concessão nº 10/2013-ANEEL, e deu outras providências.  

4. 
Diante da inexecução total do Contrato de Concessão nº 010/2013-ANEEL, foi aplicada 
multa editalícia correspondente a 10% do investimento das instalações de transmissão, por intermédio 
do Despacho nº 1.363, de 24 de maio de 20225. 
5. 
Por meio da Carta s/nº, de 8 de junho de 2022, foi interposto pela ATE XX pedido de 
reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face do Despacho nº 1.363, de 2022. 
6. 
Por intermédio do Despacho nº 1.648, de 20 de junho de 2022, foi conhecido e, no mérito, 
negado provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE XX.  
7. 
Na 25ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 20226 o processo foi a mim distribuído. 
8. 
Por meio da Nota Técnica nº 472/2022-SCT-SFE/ANEEL, de 6 de julho de 2022, as 
Superintendências de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição (SCT) e de 
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE) se manifestaram7 quanto à matéria.  
9. 
Por intermédio do Parecer nº 00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 4 de agosto de 2022, a 
Procuradoria Federal junto à ANEEL (PF/ANEEL) teceu8 sua avaliação jurídica. 
10. 
Conforme decisão judicial da 4ª Vara Cível da SJDF, Justiça Federal da 1ª Região, em sede 
de Mandado de Segurança (MS), de nº 1049311-88.2022.4.01.340, foi deferido o pedido formulado pela 
ATE XX em tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao Pedido de Reconsideração formulado 
no bojo destes autos, afastando, momentaneamente, os efeitos do Despacho nº 1.648, de 2022, 
afastando a aplicação do Despacho nº 1.363/2022, até ulterior julgamento do Pedido de Reconsideração 
supra. 
11. 
Por intermédio do Parecer nº 00228/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 19 de agosto de 2022, a 
PF/ANEEL reavaliou seu entendimento quanto à matéria, revisando o entendimento exposto no 
supracitado Parecer nº 00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 4 de agosto de 2022. 
12. 
É o relatório. 
 
5 Publicado em 30 de maio de 2022. 
6 Realizada em 27 de junho de 2022. 
7 Conforme solicitado por meio do Memorando nº 159/2022-ASD/ANEEL, de 30 de junho de 2022. 
8 Conforme solicitado por meio do Memorando nº 168/2022-ASD/ANEEL, de 7 de julho de 2022.

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
13. 
Trata-se de Pedido de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela 
ATE XX em face do Despacho nº 1.363, de 2022, que aplicou a penalidade de multa prevista no Edital de 
Transmissão nº 1/2013-ANEEL, correspondente a 10% do valor do investimento previsto no Contrato de 
Concessão nº 10/2013-ANEEL, e deu outras providências. 
Da Admissibilidade  
14. 
O Despacho nº 1.363, de 24 de maio de 2022, foi publicado em 30 de maio de 2022, tendo 
o prazo recursal terminado em 9 de junho de 2022, o qual foi respeitado pela ATE XX. 
15. 
Nesse sentido, o Pedido de Reconsideração é tempestivo e foi interposto por parte 
legítima, devendo ser conhecido, corroborando análise efetuada quando da decisão que amparou o 
Despacho nº 1.648, de 2022, por meio do qual foi negado o Efeito Suspensivo ao Pedido de 
Reconsideração, e que também encontra amparo no Parecer nº 00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU emitido 
pela PF/ANEEL.  
Do Mérito 
16. 
Por intermédio do Despacho nº 1.363, de 2022, a ANEEL decidiu:  
i. 
conhecer o Recurso Administrativo interposto pela ATE XX em face do 
Despacho SCT nº 2.808, de 3 de dezembro de 2018, que determinou a 
execução da garantia de fiel cumprimento do Contrato de Concessão nº 
10/2013, e, no mérito, negar-lhe provimento;  
ii. 
desconstituir o Despacho SCT nº 2.808, de 2018, os Despachos nº 3.167, de 
26 de dezembro de 2018, nº 360, de 6 de fevereiro de 2019, e nº 1.401, de 
21 de maior de 2019;  
iii. 
ratificar todos os atos administrativos de instrução processual que foram 
produzidos no curso dos processos nº 48500.003694/2017-89 e nº 
48500.003744/2017-28;

iv. 
aplicar à ATE XX, a penalidade de multa prevista no Edital do Leilão nº 
001/2013-ANEEL, no valor de R$ 68.986.363,74 (sessenta e oito milhões, 
novecentos e oitenta e seis mil e trezentos e sessenta e três reais e setenta 
e quatro centavos), a preços de março de 2022, correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor do investimento previsto no Contrato de Concessão nº 
010/2013-ANEEL;  
v. 
determinar que seja devolvida a Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato 
de Concessão nº 010/2013-ANEEL, na hipótese de quitação da multa, caso 
não existam eventuais débitos remanescentes; e 
vi. 
no caso de não pagamento da multa, determinar a execução da Garantia de 
Fiel Cumprimento em valor suficiente para sua quitação, respondendo a ATE 
XX pela diferença. 
17. 
No item 42 da supracitada Nota Técnica nº 472/2022-SCT-SFE/ANEEL, de 6 de julho de 
2022, as Superintendências detalham os pedidos e argumentos apresentados pela ATE XX no pedido de 
reconsideração9:  
a) impossibilidade e nulidade da aplicação de multa por inadimplemento contratual, em razão: 
a.i) da violação reiterada aos direitos da ampla defesa e contraditório, especialmente em 
razão da conversão (modificação do objeto) do processo administrativo, de execução direta 
de garantia para processo punitivo, sendo que na ANEEL: 
a.i.i) não foi instaurado processo punitivo específico para apurar eventual aplicação 
da multa; e 
a.i.ii) a Concessionária não foi intimada dos memorandos e notas elaborados pelas 
áreas técnicas. 
a.ii) da impossibilidade de aplicação cumulativa das penalidades de multa e caducidade, 
pois se trata dos mesmos fatos que ensejaram a decretação da caducidade (bis in idem); 
a.iii) da impossibilidade de imposição da multa, por ausência de relação contratual em 
vigor; e  
a.iv) da inexistência de previsão legal, regulatória e contratual para a dosimetria aplicada. 
b) alternativamente, caso a ANEEL entenda pela aplicação de multa, a Concessionária requer, 
sucessivamente, que seja reconhecida a irregularidade da quantificação da multa em 10% do 
valor do Contrato de Concessão para, assim: 
 
9 Que faz algumas menções ao citado Parecer do Dr. Márcio Pina.

b.i) determinar a aplicação de multa máxima equivalente a 1% da Receita Anual Permitida 
da ATE XX, conforme a Resolução Normativa nº 846/2019; ou, alternativamente 
b.ii) determinar a aplicação de multa máxima de 2% do faturamento (isto é, da Receita 
Anual Permitida) da Companhia, conforme a Lei nº 9.427/1996 e o Contrato de Concessão 
nº 10/2013-ANEEL; e 
c) caso a ANEEL entenda pela aplicação da dosimetria correspondente a 10% do valor de 
investimento, com o que não se concorda, mas a fim de afastar mais uma ilegalidade 
perpetrada, requer-se alternativamente que a data de início do investimento seja considerada 
a data de assinatura do Contrato de Concessão nº 10/2013, qual seja, 1º de agosto de 2013; e 
d) a Concessionária ressalta que o recurso frente à decisão de execução de garantia (Despacho 
SCT nº 2.808/2018) não chegou a ter o seu mérito analisado pela Diretoria. Somente o efeito 
suspensivo do recurso foi analisado e negado pelo Diretor-Geral, por meio do Despacho nº 
3.167/2018. 
18. 
Quanto ao item “a.i.” (violação reiterada ao devido processo legal e aos direitos da ampla 
defesa e do contraditório), a SCT e a SFE frisam que o respeito ao contraditório e à ampla defesa, ao devido 
processo legal e à legalidade estão sendo garantidos, havendo respaldo jurídico da PF/ANEEL não somente 
no presente caso, mas também em ampla jurisprudência de conversão de execução direta em multa, 
tendo culminado em diversos Despachos da Diretoria (por exemplo, ATE XVI10, Guaianazes11, Paraense12, 
Seridó13, ATE XIX14, ATE XXIII15 e ATE XXIV16).  
19. 
De fato, não é inédito o entendimento da PF/ANEEL – ratificado pela SCT e SFE, bem como 
pela Diretoria da ANEEL – sobre a possibilidade de prosseguimento da conversão da execução direta em 
multa, no âmbito do mesmo processo administrativo e ratificando-se atos administrativos nele existentes. 
O importante é dentro do processo administrativo o agente ter tido oportunidade de se manifestar 
perante o fato gerador. 
20. 
Ou seja, não procede o argumento da ATE XX, pois a responsabilidade da concessionária 
pela inexecução total do Contrato de Concessão já restou comprovada, e a concessionária teve a 
oportunidade de se manifestar, tendo inclusive protocolado diversas Cartas. Dessa forma, o princípio da 
eficiência/economicidade administrativa/processual e da instrumentalidade das formas se impõe por 
 
10  Despacho nº 2.549, de 1º de setembro de 2020 (Processos nº 48500.002939/2016-70 e 48500.003692/2017-90). 
11 Despacho nº 2.544, de 1º de setembro de 2020 (Processos nº 48500.002024/2017-45 e 48500.001174/2016‐51). 
12 Despacho nº 2.577, de 8 de setembro de 2020 (Processos 48500.001418/2017-86 e 48500.005624/2016‐84). 
13 Despacho nº 1.441/2021 (Processos n° 48500.002025/2017-90 e 48500.005194/2015-10). 
14 Despacho nº 998/2022 (Processos n° 48500.003693/2017-34 e 48500.003742/2017-39). 
15 Despacho nº 997/2022 (Processo n° 48500.003697/2017-12). 
16 Despacho nº 996/2022 (Processo n° 48500.003698/2017-67).

meio do aproveitamento da instrução e das intimações anteriores.  
21. 
Além disso, vale lembrar que o assunto tem sido amplamente debatido de modo criterioso 
e os argumentos da concessionária têm sido considerados e combatidos na instrução processual. A 
própria análise do Pedido de Reconsideração em face do Despacho nº 1.363, de 2022, é mais uma prova 
objetiva de que o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal estão sendo respeitados. 
22. 
A PF/ANEEL também entende que foi respeitado o devido processo, a ampla defesa e o 
contraditório. Conforme consta do Parecer nº 00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 4 de agosto de 2022, 
a PF/ANEEL resume seu entendimento desse aspecto da questão em discussão, ao deixar consignado que 
“a instrução integrada das consequências da inadimplência contratual garante a ampla defesa e o 
contraditório, [que] não existe obrigação legal nem necessidade de processo administrativo específico 
para a instrução da multa; sendo que, no caso concreto, a ATE XX teve mais de uma dezena de 
oportunidades para discutir a inadimplência contratual e suas sabidas consequências, estando 
demonstrado o respeito à ampla defesa e contraditório.”  
23.22. 
Este entendimento encontra guarida em jurisprudência do STJ citada pela PF/ANEEL.  
24.23. 
A respeito dos itens “a.ii” (impossibilidade de aplicação cumulativa da caducidade e da 
penalidade de multa contratual) e “a.iii” (impossibilidade de imposição da multa, por ausência de relação 
contratual em vigor), a SCT e a SFE reiteram o entendimento de que é possível a cumulação de aplicação 
de penalidade de multa e de declaração de caducidade da concessão. A PF/ANEEL menciona que: 
“ Art. 38. §§4º e 5º, da Lei 8.987/1995: 
(...) 
§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada 
no decurso do processo. 
§ 5o A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e do 
contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. 
(...) 
 
25.24. 
Em relação à inexecução total do contrato, caso da ATE XX, o art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, estabelece o seguinte para aplicação de sanções: 
“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior.” (g.n) 
 
26.25. 
Portanto, aplicação de multa é uma possibilidade da administração, mesmo que o contrato 
tenha sido caducado. 
27.26. 
De fato, a demonstração de inexecução contratual gera por si só a aplicação da multa, por 
ser uma consequência que a rescisão unilateral ocasiona, restando consignada a prova ao fato inicial, e 
sendo, portanto, natural a aplicação da multa por inexecução total após extinção contratual (declaração 
de caducidade), sendo uma responsabilidade do administrado assumida com o Contrato de Concessão 
para que a concessionária não se quede impune após a sua caducidade.  
28.27. 
Por hipótese, caso não houvesse a possibilidade de aplicação de multa após a caducidade, 
haveria um desestímulo para as concessionárias cumprirem fielmente os contratos uma vez que a pena 
máxima seria a perda da concessão e do seu objeto, algo que provavelmente já não lhes interessa 
implementar, operar e manter ou para o qual não possuem os meios necessários à sua implantação, 
ressalvados eventuais excludentes de responsabilidade, que não é o caso em exame.  
29.28. 
Dessa forma, não faz sentido que as empresas fiquem desobrigadas (ou impedidas) de 
serem multadas após a declaração de caducidade, para evitar um estímulo à inadimplência e 
descumprimento contratual por parte das concessionárias em detrimento do interesse público. 
30.29. 
A PF/ANEEL também enfrenta no Parecer nº 00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU outro 
aspecto, relativo à ausência de relação contratual após a declaração de caducidade da concessão, que, 
nesse quesito não sofreu alteração de entendimento. 
31.30. 
Aduz a Procuradoria: “Do mesmo modo, não merece guarida a tese de impossibilidade de 
imposição da multa, por ausência de relação contratual em vigor. O fim do vínculo contratual não exonera 
o administrado das responsabilidades que assumiu com o contrato de concessão. Para a aplicação da 
multa, importa apenas a demonstração da inexecução contratual (incontroversa no caso concreto) e a

garantia da ampla defesa e do contraditório (redundantemente assegurada no caso concreto).” 
32.31. 
A PF/ANEEL também traz à luz o entendimento de que “a declaração de caducidade da 
concessão pelo Poder Concedente não exime o antigo concessionário de arcar com eventuais prejuízos e 
danos causados pela sua inadimplência, razão pela qual permanece o poder-dever da Administração 
Pública de executar a garantia de fiel cumprimento mesmo após a rompimento do vínculo contratual.” 
33.32. 
Segue a PF/ANEEL: “Caducidade e multa são perfeitamente compatíveis e cumulativas. É 
natural que uma infração do contrato de concessão provoque a extinção do contrato de concessão 
(caducidade) e, ao mesmo tempo, a aplicação de multa contra a antiga concessionária. Da mesma forma 
como, na Lei 8.666/1993, a extinção do contrato por infração (rescisão unilateral) se dá “sem prejuízo das 
sanções previstas” (art. 80, caput).” 
34.33. 
Quanto aos itens “a.iv” (inexistência de previsão legal, regulatória e contratual para a 
dosimetria aplicada) e “b” (aplicação da multa nos termos da Resolução Normativa nº 846, de 2019, 
limitada a 1% da Receita Anual Permitida (RAP) ou ainda, limitada a 2% do faturamento da 
concessionária), esclareço os seguintes pontos, conforme instrução da SCT e SFE: 
“84. Conforme descrito acima, considerando que o valor da garantia de execução do contrato a ser 
exigida pela Administração Pública possui um percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato e respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limita-se a aplicação 
da multa contratual/editalícia ao percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor do 
investimento, considerando que a finalidade da multa é inibir a prática de atos contrários aos 
interesses da Administração, que impliquem em descumprimento contratual/editalício. 
[...] 
85. Vale observar que esse percentual máximo de aplicação de multa (10%) respeita jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União - TCU e do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
[...] 
89. Além disso, mesmo que a Cláusula Nona do Contrato de Concessão nº 010/2013-ANEEL enquadre 
a apuração de inadimplência ao valor da garantia, entende-se que, diante da gravidade da situação 
(inexecução total que culminou na declaração de caducidade), o Edital e as argumentações relativas 
ao percentual de 10% do investimento prevalecem, permitindo assim a aplicação de penalidade 
acima do valor da apólice.” 
 
35.34. 
Também cabe ressaltar que, conforme disposto no art. 87, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
a penalidade de multa pode ser superior ao valor da garantia de fiel cumprimento, respondendo a ATE XX 
pela diferença não coberta pela seguradora: 
“Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
(...)

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
(...) 
§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente.” 
 
36.35. 
Por intermédio do referido Parecer nº 00228/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 19 de agosto de 
2022, a PF/ANEEL reavaliou seu entendimento quanto à matéria, revisando o entendimento exposto no 
Parecer nº 00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 4 de agosto de 2022, apenas no ponto que considera 
legítima a aplicação da penalidade no valor máximo de 10% (dez por cento) do investimento, para que 
seja estabelecido o limite de 5% (cinco por cento), que é o valor total da garantia de fiel cumprimento 
aportada pela empresa. 
37.36. 
Fazendo um cotejo entre o Edital do leilão vencido pela ATE XX e os dispositivos da Lei nº 
8.666, de 1993, a PF/ANEEL entendeu que “não há juízo de certeza sobre se o valor máximo da penalidade 
pecuniária pode atingir o patamar de 10% (dez por cento)”.  
38.37. 
A PF/ANEEL entende que, uma vez que no Edital foi fixada uma garantia de fiel 
cumprimento equivalente a 5% do investimento, estabelecendo que tal garantia pode ser utilizada para 
cobrir penalidades impostas pela inobservância total ou parcial das obrigações assumidas pela 
concessionária, tais como o pagamento da multa editalícia, não seria possível, por esta interpretação, 
aplicar multa superior a este patamar.  
39.38. 
Ocorre que, como bem lembra a própria PF/ANEEL, a própria Lei nº 8.666, de 1993, prevê 
que a multa pode ser superior ao valor da garantia de fiel cumprimento, conforme previsto no seu art. 
87, § 1º, já ressaltado:  
“§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.” 
40.39. 
De outra parte, a Lei nº 8.666, de 1993, também prevê que “o atraso injustificado na 
execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato”. 
41.40. 
Assim, por ausência de previsão expressa do valor da multa, quer no Edital quer no

Contrato de Concessão, a ANEEL estaria impedida de aplicar a multa superior ao valor da garantia de fiel 
cumprimento, que equivale a 5% do investimento. Ora, essa tese não pode prosperar haja vista que este 
percentual, de 5% do investimento, equivalente à garantia de fiel cumprimento, também não está 
expressamente previsto no Edital nem no Contrato de Concessão como limite máximo da multa editalícia. 
Aplicada esta lógica, a ANEEL estaria impedida de aplicar qualquer multa editalícia, haja vista a ausência 
do valor da penalidade pecuniária no Edital. 
42.41. 
Ou seja, como a própria PF/ANEEL reconhece, trata-se de mera “expectativa de direito” de 
que a concessionária veria aplicada uma multa que seria no máximo equivalente à garantia de fiel 
cumprimento aportada, que, apesar de eventualmente ser legítima, não pode prosperar, uma vez que 
estamos tratando de direito líquido e certo e não de atender a eventuais expectativas de direito. 
43.42. 
Não obstante, para efeito de clareza, os Editais mais recentes contêm previsão expressa do 
percentual da multa a ser aplicada, bem como de sua dosimetria. Portanto, trazer maior clareza aos Editais 
que passam por constante processo de aprimoramento não implica dizer que a lógica racional de penalizar 
a concessionária, que descumpriu o Contrato de Concessão por sua inexecução total, não possa ser 
penalizada com a devida justeza e com base na jurisprudência da Agência, até por uma questão de 
isonomia.  
44.43. 
Destaco, em especial, a Tabela a seguir que tem sido aplicada pela ANEEL nos atuais editais: 
 
45.44. 
Efetivamente, por razões que remontam à prática do setor quando da aprovação do Edital

em tela, a garantia de fiel cumprimento aportada equivale a 5% do valor do investimento, em linha com 
o disposto no art. 56, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
46.45. 
Não obstante, o valor que a ANEEL arbitrou para o aporte de garantia de fiel cumprimento 
neste Edital não configura o teto da multa a ser aplicada. Basta lembrar que a mesma Lei prevê que a 
multa pode ser superior ao valor da garantia de fiel cumprimento, cabendo a diferença de eventuais 
valores não cobertos pela garantia ao concessionário. Ou seja, a seguradora não assume valores 
inadimplidos superiores à garantia da qual é fiadora, como não poderia deixar de ser, por construção do 
negócio de seguros.  
47.46. 
Nesse sentido, meu entendimento, diante do que consta do processo e com base no Edital 
à luz da Lei nº 8.666, de 1993, é de que não prospera a revisão do entendimento expresso no Parecer nº 
00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU, 
de 
4 
de 
agosto 
de 
2022, 
por 
meio 
do 
Parecer 
nº 
00228/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 19 de agosto de 2022. 
48.47. 
De fato, há previsão legal, regulatória e contratual para a dosimetria aplicada, prevista no 
item 13.1, inciso II, do Edital do Leilão n° 001/2013-ANEEL e outros, bem como no art. 56 da Lei n° 8.666, 
de 1993, considerando que o presente cálculo não é feito com base na Lei 9.427/96 e na Resolução 
Normativa n° 846/2019, e sim na Lei n° 8.666, de 1993 (multa editalícia/contratual). 
49.48. 
A PF/ANEEL também deixa nítido no Parecer nº 00212/2022/PFANEEL/PGF/AGU que: 
“a penalidade aplicada à recorrente é a denominada multa editalícia ou contratual, 
que não se confunde com a multa administrativa, a qual possui previsão legal no 
artigo 3º, X, da Lei nº 9.427, de 1996, e é disciplinada na REN 846/2019.  
A multa administrativa está relacionada com a má prestação do serviço outorgado, 
ao passo que a multa editalícia está atrelada ao inadimplemento do objeto principal 
de um procedimento licitatório. A multa administrativa, portanto, deve ser aplicada 
quando o contrato já estiver em andamento, isto é, quando o empreendimento já 
estiver em fase de exploração e o seu parâmetro de aplicação será justamente o 
disposto no art. 3º, inciso X, da Lei nº 9.427/96 e, também, na REN nº 846/2019, que 
substituiu a REN nº63/2004. A multa administrativa de que trata a REN nº 846/2019 
se aplica após o início da operação comercial do empreendimento, a partir de

quando o agente passa a receber receita pelo serviço prestado.  
Por outro lado, a multa editalícia ou contratual encontra respaldo legal nos arts. 86 
e 87 da Lei nº 8.666/93. Esta é a multa que poderá ser aplicada pela ANEEL na fase 
de obras, ou seja, quando o empreendimento ainda não estiver em operação 
comercial.” 
50.49. 
Quanto ao item “c” (marco temporal utilizado para tomar o investimento como base para 
aplicação da multa editalícia prevista no Despacho nº 1.363, de 2022), a SCT e a SFE entendem que o mais 
adequado é continuar considerando a data de apresentação dos orçamentos (junho de 2013) como a 
referência para atualização da multa aplicada, pois a estimativa de valores por parte da Concessionária 
foi feita naquele mês de 2013, e para manter a coerência, é esta a referência a ser adotada, sob risco de 
beneficiar indevidamente tal empresa. 
51.50. 
A respeito do item “d” (ausência da decisão de mérito quanto ao recurso interposto em 
face da decisão de execução de garantia, por meio do Despacho SCT nº 2.808/2018), a SCT e a SFE 
esclarecem que o Recurso Administrativo interposto pela ATE XX em face do Despacho SCT nº 2.808, de 
2018, teve o mérito analisado e julgado pela Diretoria da ANEEL, conforme consta do Despacho nº 1.363, 
de 2022. 
52.51. 
Com base nestes argumentos enfrentados de forma extensiva e detalhada, a SCT e a SFE 
concluíram que a ATE XX não apresentou argumentos nem fatos novos relevantes o suficiente para 
implicar em alteração da decisão da Diretoria Colegiada da ANEEL, recomendando o indeferimento do 
Pedido de Reconsideração interposto pela ATE XX em face do Despacho nº 1.363, de 2022. 
53.52. 
Com relação à decisão obtida pela ATE XX no âmbito do MS, em tutela de urgência, até a 
decisão do Pedido de Reconsideração em tela, conforme já deixei consignado, reitero que a PF/ANEEL 
aduz que:  
“a instrução integrada das consequências da inadimplência contratual garante a ampla 
defesa e o contraditório, não existe obrigação legal nem necessidade de processo 
administrativo específico para a instrução da multa; sendo que, no caso concreto, a ATE XX 
teve mais de uma dezena de oportunidades para discutir a inadimplência contratual e suas 
sabidas consequências, estando demonstrado o respeito à ampla defesa e contraditório.”

54.53. 
Nesse sentido, não havendo impedimento para a deliberação do Pedido de Reconsideração 
interposto em face do Despacho nº 1.363, de 2022, cabe à Diretoria aplicar a multa que é de sua 
competência, depois de examinados e enfrentados todos os argumentos e pedidos subsidiários da ATE 
XX, bem como afastada, com a devida vênia, a mudança de entendimento expressa pela PF/ANEEL. 
 
Conclusões 
55.54. 
Diante do exposto, considero improcedentes os argumentos da ATE XX a respeito de (i) 
impossibilidade e nulidade da aplicação de multa por inadimplemento contratual, em razão: 
a.i) da violação reiterada aos direitos da ampla defesa e contraditório; 
a.ii) da impossibilidade de aplicação cumulativa das penalidades de multa e caducidade, 
pois se trata dos mesmos fatos que ensejaram a decretação da caducidade (bis in idem); 
a.iii) da impossibilidade de imposição da multa, por ausência de relação contratual em 
vigor; e  
a.iv) da inexistência de previsão legal, regulatória e contratual para a dosimetria aplicada. 
 
56.55. 
Diante da caducidade do Contrato de Concessão por sua inexecução total e na ausência de 
ativos que pudessem ser revertidos em prol da concessão, de acordo com a jurisprudência da ANEEL, cabe 
a aplicação da penalidade editalícia, devendo ser aplicada à dosimetria a maior gravidade possível, o que 
encontra amparo no Edital, no Contrato de Concessão e na Lei nº 8.666, de 1993. 
57.56. 
A própria Lei nº 8.666, de 1993, estabelece que a garantia de fiel cumprimento poderá ser 
no máximo 10% do investimento. Com relação à multa, não há valor fixado, podendo ser inferior, igual ou 
superior ao valor da garantia, sendo que, caso a multa seja maior que a garantia aportada o agente deve 
arcar com a diferença. 
58.57. 
Importa ressaltar que essa penalidade não tem o objetivo de compensar os usuários da 
Rede Básica dos prejuízos causados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) pela inexecução total do 
contrato, mas, essencialmente, de sinalizar corretamente para os agentes participantes dos leilões de 
transmissão a necessidade de cumprir os compromissos pactuados. 
59.58. 
Além disso, não prosperam os pedidos subsidiários de aplicação de multa administrativa

nos termos da Resolução Normativa nº 846, de 2019, nem de limitação da multa a 2% do faturamento da 
concessionária e tampouco a alteração da referência (competência) utilizada para atualização do valor do 
investimento. 
60.59. 
Nesse sentido, meu voto é por conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela ATE 
XX em face do Despacho nº 1.363, de 2022, para, no mérito, negar-lhe provimento. 
 
III – DIREITO  
 
61.60. 
Sustentam a presente fundamentação os seguintes dispositivos legais e normativos:  
i. 
Leis nº 9.784, de1999; nº 8.666, de 1993; nº 8.987, de 1995; 
ii. 
Edital de Leilão nº 001/2013; e 
iii. 
Contrato de Concessão nº 010/2013-ANEEL. 
 
IV – DISPOSITIVO 
 
62.61. 
Diante do exposto e considerando o que consta do Processo nº 48500.003694/2017-89, 
voto por conhecer, e, no mérito, negar provimento ao Pedido de Reconsideração, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto pela ATE XX Transmissora de Energia S.A. (ATE XX) em face do Despacho nº 1.363, 
de 24 de maio de 2022, que aplicou a penalidade de multa prevista no Edital de Transmissão nº 1/2013-
ANEEL, correspondente a 10% do valor do investimento previsto no Contrato de Concessão nº 10/2013-
ANEEL, e deu outras providências, mantendo o valor da multa aplicada de R$ 68.986.363,74 (sessenta e 
oito milhões, novecentos e oitenta e seis mil e trezentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), 
a preços de março de 2022. 
 
Brasília, 6 de setembro de 2022. 
 
(Assinado digitalmente) 
GIÁCOMO FRANCISCO BASSI ALMEIDA  
Diretor Substituto