AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 2.455, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 
 
 
Voto 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das suas 
atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e considerando o que consta do 
Processo nº 48500.000893/2021-11, decide: (i) conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte,  em face do Despacho ANEEL nº 1.225, de 2021, 
para no mérito, dar provimento, registrando que foram transferidos da SE Vila do Conde para a SE Laranjal 
do Jari dois transformadores de 33 MVA, cada; e (ii) alterar o cronograma definido no Despacho acima, 
com as seguintes etapas. 
 
Etapa 
Descrição 
Data de 
Término 
1 
Recebimento de dois transformadores novos da ABB, de 150MVA, na SE Macapá 
28/8/2021 
2 
Montagem e energização do novo transformador (TR1) de 150 MVA na SE Macapá 
30/10/2021 
3 
Retirada do transformador de 100 MVA da SE Macapá e transporte para a SE Laranjal do Jari 
30/10/2021 
4 
Montagem e energização do novo transformador (TR2), de 150 MVA,  da SE Macapá 
15/11/2021 
5 
Retirada do TR1 100 MVA da SE Macapá e Transporte para a SE Boa Vista 
30/11/2021 
6 
Manutenção preventiva do transformador TR3 da SE Macapá, de 150 MVA 
20/12/2021 
7 
Montagem e energização do transformador TR4 – 150MVA – na SE Macapá 
30/12/2021 
8 
Retirada do transformador TR4 – 100 MVA – da SE Macapá e transporte para a SE Laranjal do Jari 
30/12/2021 
9 
Montagem e energização do transformador TR1 – 100MVA – na SE Laranjal do Jari 
30/1/2022 
10 
Retirada do TR1 de 33 MVA da SE Laranjal do Jari  e transporte até SE Vila do Conde 
30/1/2022 
11 
Montagem e Energização do TR2 100 MVA na SE Laranjal 
28/2/2022 
12 
Retirada do TR2 de 33 MVA da SE Laranjal e transporte até a SE Vila do Conde 
28/2/2022 
 
 
 
 
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 20.08.2021, seção 1, p. 76, v. 159, n. 158.
Etapa  Descrição    Data de  
      Término  
1  Recebimento de dois transformadores novos da ABB, de 150MVA, na SE Macapá  28/8/2021    
2  Montagem e energização do novo transformador (TR1) de 150 MVA na SE Macapá  30/10/2021    
3  Retirada do transformador de 100 MVA da SE Macapá e transporte para a SE Laranjal do Jari  30/10/2021    
4  Montagem e energização do novo transformador (TR2), de 150 MVA, da SE Macapá  15/11/2021    
5  Retirada do TR1 100 MVA da SE Macapá e Transporte para a SE Boa Vista  30/11/2021    
6  Manutenção preventiva do transformador TR3 da SE Macapá, de 150 MVA  20/12/2021    
7  Montagem e energização do transformador TR4 – 150MVA – na SE Macapá  30/12/2021    
8  Retirada do transformador TR4 – 100 MVA – da SE Macapá e transporte para a SE Laranjal do Jari  30/12/2021    
9  Montagem e energização do transformador TR1 – 100MVA – na SE Laranjal do Jari  30/1/2022    
10  Retirada do TR1 de 33 MVA da SE Laranjal do Jari e transporte até SE Vila do Conde  30/1/2022    
11  Montagem e Energização do TR2 100 MVA na SE Laranjal  28/2/2022    
12  Retirada do TR2 de 33 MVA da SE Laranjal e transporte até a SE Vila do Conde  28/2/2022