AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.930, DE 05 DE JULHO DE 2016 
 
 
Autoriza a COPEL-GT – Copel Geração e 
Transmissão S.A., Contrato de Concessão nº 
060/2001, a implantar reforços em instalação de 
transmissão sob sua responsabilidade e estabelece os 
valores das correspondentes parcelas da Receita 
Anual Permitida. 
 
Texto Original 
 
Voto 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no 
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto 
no artigo 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no 
artigo 12 do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto 
nº 2.655, de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no 
artigo 4º, inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº 
643, de 16 de dezembro de 2014, bem como o que consta do Processo nº 48500.003265/2015-40, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a COPEL-GT – Copel Geração e Transmissão S.A., Contrato de Concessão 
nº 060/2001, a implantar os reforços em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua 
responsabilidade descritos no Anexo I. 
 
Art. 2º Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e, 
no Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia 
elétrica de que trata o art. 1º. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
ROMEU DONIZETE RUFINO

ANEXO I 
I.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2016-039 - SE Bateias - Banco de Reatores de Barras 
Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2015 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): 
Até 26 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) 
TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
BATEIAS 
I.1.1          Instalação, na SE BATEIAS, 
de um Banco de Reatores de Barra 
Monofásicos RT2 500 kV - 3x66,6 
Mvar. 
36 
 2.172.884,48 
RBNIA 
REDE BÁSICA 
 
I.1.2          Instalação, na SE BATEIAS, 
de um Reator de Barra Monofásico 
Reserva RT2R 500 kV - 66,66 Mvar. 
36 
 724.294,83 
RBNIA 
REDE BÁSICA 
 
I.1.3          Instalação, na SE BATEIAS, 
de um módulo de conexão com 
disjuntor, em 500 kV, para o reator de 
barra RTB 500 kV 3x66,6Mvar 
BATEIAS RT2 PR. 
28 
 1.065.873,53 
RBNIA 
REDE BÁSICA 
 
I.1.4          Adequações para operação 
com arranjo em barra dupla, em sua 
plena funcionalidade 
16 
 155.237,90 
RBNIA 
REDE BÁSICA 
 
I.1.5          Instalação de proteção de 
barra adaptativa conjugada com a 
proteção de falha de disjuntor  
22 
 195.815,25 
RBNIA 
REDE BÁSICA 
TOTAL 
----- 
 4.314.105,99 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:      01/06/2015    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*):      Até 26    
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP          
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP    RAP  
    (ANOS)      
          
BATEIAS  I.1.1 Instalação, na SE BATEIAS,
de um Banco de Reatores de Barra
Monofásicos RT2 500 kV - 3x66,6
Mvar.  36  2.172.884,48  RBNIA  REDE BÁSICA
  I.1.2 Instalação, na SE BATEIAS,
de um Reator de Barra Monofásico
Reserva RT2R 500 kV - 66,66 Mvar.  36  724.294,83  RBNIA  REDE BÁSICA
  I.1.3 Instalação, na SE BATEIAS,
de um módulo de conexão com
disjuntor, em 500 kV, para o reator de
barra RTB 500 kV 3x66,6Mvar
BATEIAS RT2 PR.  28  1.065.873,53  RBNIA  REDE BÁSICA
  I.1.4 Adequações para operação
com arranjo em barra dupla, em sua
plena funcionalidade  16  155.237,90  RBNIA  REDE BÁSICA
  I.1.5 Instalação de proteção de
barra adaptativa conjugada com a
proteção de falha de disjuntor  22  195.815,25  RBNIA  REDE BÁSICA
TOTAL    -----  4.314.105,99  -----  -----

ANEXO II 
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 
II.1  
- 
Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2016-039 - SE Bateias - Banco de Reatores de 
Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) 
DURAÇÃO 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
0 
6 
5.0 Projeto Executivo 
7 
6 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
11 
10 
6.2 Estruturas 
8 
3 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
11 
9 
6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 
11 
6 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
18 
3 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
18 
1 
7.2 Fundações 
19 
1 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
22 
1 
8.3 Equipamentos Principais  
23 
1 
8.4 Demais Equipamentos  
23 
2 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
22 
3 
9.0 Comissionamento 
24 
1 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
26 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  0  6
5.0  Projeto Executivo  7  6
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  11  10
6.2  Estruturas  8  3
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  11  9
6.5  Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR)  11  6
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  18  3
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  18  1
7.2  Fundações  19  1
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  22  1
8.3  Equipamentos Principais  23  1
8.4  Demais Equipamentos  23  2
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  22  3
9.0  Comissionamento  24  1
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
12.0  Operação Comercial  26  ---