VOTO 
 
PROCESSO: 48500.003698/2017-67. 
INTERESSADO: ATE XXIV Transmissora de Energia S.A. – ATE XXIV. 
RELATOR: Diretor Hélvio Neves Guerra. 
RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e 
Distribuição – SCT. 
ASSUNTO: Conversão do processo de execução direta de garantia em aplicação de penalidade 
de multa em razão do descumprimento de obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão 
nº 020/2014-ANEEL firmado pela ATE XXIV Transmissora de Energia S.A. 
 
I – RELATÓRIO 
1. 
A ATE XXIV Transmissora de Energia S.A. (ATE XXIV) sagrou-se vencedora no Leilão 
de Transmissão nº 001/2014-ANEEL, Lote “6G1”, cuja concessão foi regulada por meio do 
Contrato de Concessão nº 020/2014-ANEEL2. Estas instalações de transmissão deveriam entrar 
em operação comercial no prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de assinatura deste 
contrato3, nos termos de sua Cláusula Segunda. 
2. 
No entanto, em razão de inadimplência contratual, e após a devida instrução do 
processo4, o Contrato de Concessão, assim como os demais contratos do Grupo Abengoa 
(Abengoa Construção do Brasil Ltda)5, foi caducado por meio da Portaria do Ministério de Minas 
 
1 LT 500 kV Parauapebas - Integradora Sossego, CD, 2 x 58 km; LT 500 kV Parauapebas - Integradora Sossego, CD, 2 
x 58 km; SE 500/138 kV Parauapebas - pátio novo de 138 kV, (6+1R) x 50 MVA; e SE 500/230 kV Integradora Sossego 
- pátio novo de 500 kV, (6+1R) x 250 MVA. 
2 Disponível em https://www.aneel.gov.br/contratos-de-transmissao. 
3 O Contrato de Concessão nº 02/2014-ANEEL foi firmado em 25 de fevereiro de 2014. 
4 Maiores detalhes a respeito da instrução, notadamente a respeito da fundamentação e trâmite entre ANEEL e 
MME, podem ser consultados no Processo 48500.001193/2016-87. 
5 Contratos de Concessão nº 01/2013-ANEEL, nº 05/2013-ANEEL, nº 06/2013-ANEEL, nº 09/2013-ANEEL, nº 10/2013-
ANEEL, nº 13/2013- ANEEL, nº 15/2014-ANEEL e nº 20/2014-ANEEL, respectivamente. Contra a aludida Portaria, a

e Energia (MME) nº 373, de 19 de setembro de 2017.  
3. 
A Portaria nº 373, de 2017, em seu parágrafo6 2º do artigo 1º, define que caberá à 
ANEEL adotar as providências decorrentes da declaração de caducidade, inclusive quanto à 
aplicação de outras penalidades previstas na legislação e no contrato de concessão.  
4. 
Como consequência, com fundamento na Nota Técnica n° 523/2017-SCT/ANEEL7, 
e conforme Despacho8 nº 3.476, de 13 de outubro de 2017, a Superintendência de Concessões, 
Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (SCT) decidiu pela 
execução da Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato de Concessão nº 020/2014-ANEEL. 
5. 
O Despacho nº 3.476, de 2017, foi objeto de Recursos Administrativos9 com pedido 
de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo foi negado pelo Despacho10 nº 3.925, de 21 
de novembro de 2017. O mérito foi analisado na Nota Técnica n° 197/2018-SCT/ANEEL11, de 23 
de março de 2018, e culminou no Despacho12 nº 659, de 23 de março de 2018, no qual a SCT 
conhece e nega provimento ao recurso, submetendo-o à deliberação da Diretoria Colegiada. Por 
fim, o Recurso Administrativo teve seu provimento negado, em última instância administrativa, 
nos termos do Despacho13 nº 532, de 26 de fevereiro de 2019. 
6. 
Em 28 de março de 2019, a Procuradoria Federal junto à ANEEL, mediante a Cota 
nº 00400/2019/PFANEEL/PGF/AGU14, informou sobre a emissão de Parecer de Força Executória, 
proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 1007633-98.2019.4.01.3400, impetrado pela 
ATE XXIII Transmissora de Energia S.A. – ATE XXIII, objetivando a suspensão/nulidade do 
 
ATE XXII, juntamente com as demais Concessionárias do Grupo Abengoa, interpuseram recursos administrativos, os 
quais foram indeferidos por meio de Despacho do MME, de 26 de outubro de 2017. 
6 § 2º Caberá à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL adotar as providências decorrentes da Declaração de 
Caducidade das Concessões, inclusive quanto à aplicação de outras penalidades previstas na legislação e no 
respectivo Contrato de Concessão. 
7 Documento nº 48500.003698/2017-00. 
8 Disponível em https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20173476ti.pdf.  
9 Documentos nº (48513.037137/2017-00 e 48513.038679/2017-00. 
10 Disponível em https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20173923.pdf. 
11 Documento nº 48526.001545/2018-00. 
12 Disponível em http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2018659ti.pdf. 
13 Disponível https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2019532.pdf. 
14 Documento nº 48516.001081/2019-00.

Despacho nº 532, de 201915. 
7. 
Em 13 de julho de 2021, por meio do Despacho nº 2.133, a Diretoria Colegiada da 
ANEEL decidiu conhecer dos recursos administrativos decorrentes do Despacho nº 3.038, de 
2018, bem como dos novos requerimentos para, no mérito: 
(i) 
suspender, por 3 (três) meses, a tramitação dos processos de execução de garantia 
associados aos Contratos de Concessão do Grupo Abengoa e demais processos 
correlacionados em curso na ANEEL, sendo esse passível de renovação; e 
(ii) 
autorizar que seja criado um Grupo de Trabalho voltado a avaliar a possibilidade de 
acordos administrativos em sede de aplicação de penalidade/execução de garantia por 
inexecução de contrato. 
 
8. 
Em 13 de outubro de 2021, por meio do Despacho n° 3.161, a Diretoria Colegiada 
da ANEEL decidiu prorrogar por três meses a suspensão da tramitação dos processos de execução 
de garantia de fiel cumprimento. 
9. 
Em 25 de fevereiro de 2022, o Diretor Relator se declarou impedido para relatar e 
o processo  foi a mim redistribuído em  10 de janeiro de 2022, na 1ª Sessão de Sorteio Público 
Ordinário. 
10. 
Em 25 de fevereiro de 2022, solicitei16 à SCT e à Superintendência de Fiscalização 
dos Serviços de Eletricidade (SFE) a instrução processual necessária para aplicação da multa por 
inexecução total de contrato, com a devida motivação da dosimetria. 
11. 
Em 7 de março de 2022, por meio do Memorando nº 35/2022-SFE/ANEEL17, a SFE 
apresentou a Nota Técnica nº 10/2022-SFE/ANEEL18, em que recomenda a aplicação de multa 
editalícia em desfavor da ATE XXIV no valor de R$ 54.979.812,47 (cinquenta e quatro milhões, 
 
15 Ainda que isso tenha ocorrido em âmbito do processo da ATE XXIII, o Despacho n° 532, de 2019, decidiu por 
conhecer dos recursos administrativos apresentados pela ATE XVIII Transmissora de Energia S.A, ATE XXIII 
Transmissora de Energia S.A e ATE XXIV Transmissora de Energia S.A em face dos Despachos nº 3.799/2017, 
3.608/2017 e 3.476/2017, para, no mérito, negar-lhes provimento. 
16 Memorando nº 64/2022-ASD/ANEEL (Documento nº 48575.001086/2022-00). 
17 Documento nº  48534.001254/2022-00. 
18 Documento nº 48534.001255/2022-00.

novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e doze reais e quarenta e sete centavos). 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
12. 
Trata-se da conversão do processo de execução direta de garantia em aplicação de 
penalidade de multa em razão da inexecução total do contrato, conforme previsão contida no 
Edital do Leilão nº 001/2014-ANEEL e no Contrato de Concessão nº 020/2014-ANEEL. 
13. 
De acordo com o que exponho a seguir, encaminho o presente voto no sentido de 
desconstituir as decisões relacionadas à execução direta da garantia e aplicar a penalidade de 
multa editalícia pela inexecução total do contrato. A análise que motiva esse encaminhamento 
foi dividida em dois itens: (i) da desconstituição dos atos relativos à execução direta da garantia; 
e (ii) da aplicação da penalidade de multa. 
II.1 – Da desconstituição dos atos relativos à execução direta da garantia 
14. 
A Portaria nº 373, de 2017, em seus parágrafos19 1º e 2º do artigo 1º, define que 
compete à ANEEL adotar as providências decorrentes da declaração de caducidade, inclusive 
quanto à aplicação de outras penalidades previstas na legislação e no contrato de concessão. 
Nesse sentido, a SCT decidiu, por meio do Despacho nº 3.038, de 2018, pela execução direta da 
Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato de Concessão nº 020/2014-ANEEL, respeitado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 
15. 
O objetivo da Garantia de Fiel Cumprimento é assegurar que as obrigações 
firmadas sejam cumpridas, minimizando os riscos assumidos pela Administração ao conceder a 
terceiros a prestação dos serviços de energia elétrica. Por outro lado, a inadimplência 
relativamente ao pagamento de multas aplicadas pela ANEEL pode ser superada também pela 
 
19 § 1º A aplicação da penalidade de que trata o caput não exime as Concessionárias de outras penalidades previstas 
na legislação e no respectivo Contrato de Concessão. 
§ 2º Caberá à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL adotar as providências decorrentes da Declaração de 
Caducidade das Concessões, inclusive quanto à aplicação de outras penalidades previstas na legislação e no 
respectivo Contrato de Concessão.

execução das garantias aportadas, conforme estabelece o Edital do Leilão nº 001/2014-ANEEL.  
Confirma-se a legalidade desse encaminhamento adotado pela ANEEL diversos processos já 
julgados pela Diretoria Colegiada20,21￼ do próprio Grupo Abengoa, um deles inclusive já 
transitado em julgado no Poder Judiciário22￼. 
16. 
Em pareceres23 emitidos sobre o tema, a Procuradoria Federal esclarece que “por 
não ser uma penalidade, mas forma de satisfação de sanção, a garantia de fiel cumprimento 
serve também para ressarcir a inadimplência do agente no tocante às multas aplicadas pela 
ANEEL”. Desse modo, o seguro garantia abrange o pagamento de multas e indenizações 
resultantes do inadimplemento das obrigações assumidas. 
17. 
Na mesma linha, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), na Circular24 nº 
477, de 30 de setembro de 2013, define25 que o seguro garantia também se presta à cobertura 
dos valores devidos pelo segurado, inclusive das multas e indenizações decorrentes do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador. 
18. 
A aplicação de multa por inexecução total ou parcial do objeto da outorga encontra 
 
20 Vide Processos nos 48500.002024/2017-45 e 48500.001174/2016‐51 (Guaianazes); 48500.001418/2017-86 e 
48500.005624/2016‐84 (Paraense) e 48500.002025/2017-90 e 48500.005194/2015-10 (Seridó). 
21 Vide Ofício nº 00708/2020/PFANEEL/PGF/AGU, de 8 de maio de 2020 (Documento nº 48516.001159/2020-00) e 
Nota nº 00050/2020/PFANEEL/PGF/AGU, de 3 de setembro de 2020 (Documento nº 48516.002218/2020-00). 
22 Processo nº 48500.002939/2016‐70 (48500.003692/2017-90). 
23 No Parecer nº 353/2019-PFANEEL/PGF/AGU e na Nota nº 00050/2020/PFANEEL/PGF/AGU. 
24 Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-477-de-30-de-setembro-de-2013-31065813. 
25 Art. 4º Define-se Seguro Garantia: Segurado - Setor Público o seguro que objetiva garantir o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado em razão de participação em licitação, em contrato principal 
pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões ou permissões no âmbito dos Poderes da 
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou ainda as obrigações assumidas em função de:  
(...) 
Parágrafo único. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas 
e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação 
específica, para cada caso.

amparo no artigo 38 da Lei26 nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no artigo27 87 da Lei28 nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como nas disposições editalícias e contratuais. 
19. 
Por essa razão, entendo ser cabível no presente caso a aplicação da penalidade 
editalícia, a partir da conversão deste processo de execução direta de garantia na aplicação da 
multa por inexecução total do objeto contratado. Para tanto, será necessário desconstituir atos 
decisórios que trataram da execução direta da Garantia de Fiel Cumprimento. Com a 
desconstituição desses atos, procedimentos administrativos subsequentes também perdem sua 
validade, tais como os ofícios emitidos pela Superintendência de Administração e Finanças (SAF) 
notificando a tomadora e a seguradora para recolhimento dos valores da garantia. 
20. 
Nesse sentido, a aplicação da multa vai ao encontro do próprio comando judicial, 
pois o prejuízo a ser coberto pela apólice será o eventual não pagamento da sanção pecuniária. 
Relembro que a própria Procuradoria, por meio da Nota n° 00024/2021/PFANEEL/PGF/AGU29, de 
22 de março de 2021, já esclareceu sobre: a) a possibilidade de ser aplicada multa após a 
caducidade do contrato de concessão; b) a possibilidade de cumulação da caducidade e da multa; 
e c) a desnecessidade de processo específico para instruir a aplicação da multa. 
21. 
Dito isso, passo à análise da aplicação da penalidade de multa. 
II.2 – Da aplicação da penalidade de multa 
22. 
A aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666, de 1993, e nos editais de 
 
26 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm. 
27 Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções:  
(...)  
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  
(...)  
§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 
28 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm. 
29 Documento nº 48516.000730/2021-00.

transmissão constitui competência originária da Diretoria Colegiada, delegada30 ao titular da SFE, 
nos termos da Portaria31 nº 4.477, de 21 de fevereiro de 2017. 
23. 
No caso em tela, a aplicação da penalidade de multa depende da desconstituição 
de decisões sobre a execução direta da Garantia de Fiel Cumprimento, o que não compete às 
áreas técnicas. Assim, à semelhança do que ocorreu em outros processos32, a Assessoria do então 
Diretor Relator solicitou33 a instrução técnica necessária à aplicação da multa, com a devida 
motivação da dosimetria. 
24. 
Em resposta, a SFE apresentou sua análise com base nos documentos constantes 
do processo, referentes à execução do seguro-garantia, segundo procedimento defendido pela 
Procuradoria Federal e adotado em processos semelhantes. 
25. 
Como consta de diversos pareceres sobre a matéria34, a Procuradoria Federal 
defende a “possibilidade de aproveitamento dos atos realizados no processo administrativo da 
execução do seguro-garantia, sendo desnecessária realizar nova intimação das empresas quando 
já se manifestaram sobre a inexecução contratual”. Desse modo, a definição da pena prescinde 
de nova manifestação da ATE XXIV, tendo em vista a completude da instrução processual que 
culminou na execução direta da garantia. 
26. 
Destaca-se que, no curso do processo, a ATE XXIV apresentou sua defesa em 
diversas35 oportunidades; sendo observado o princípio da ampla defesa e do contraditório. 
Contudo, restou caracterizada a inexecução total do Contrato de Concessão nº 020/2014-ANEEL, 
 
30 Art. 1° Delegar ao titular da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade as seguintes 
competências:  
(...)  
VI – Aplicar as penalidades de advertência e multa pela inexecução total ou parcial de contratos de concessão de 
transmissão previstas na Lei nº 8.666, de 1993; e  
VII – Aplicar as penalidades de advertência e multa previstas nos Editais de Leilões de Transmissão. 
31 Disponível em https://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt20174477.pdf. 
32 Por exemplo, nos processos nº 48500.002939/2016-70 e 48500.003692/2017-90, da ATE XVI. 
33 Memorando nº 80/2021–ASD/ANEEL, de 16/4/2021 (Documento nº 48575.001615/2021-00). 
34 Cita-se, por exemplo, os Pareceres 319/2019/ PFANEEL/PGF/AGU, 353/2019/ PFANEEL/PGF/AGU e 402/2020/ 
PFANEEL/PGF/AGU. 
35 Documentos nos 48513.028398/2017- 00, 48513.037137/2017-00 e 48513.037137/2017-00.

confirmada no Parecer nº 00280/2018/PFANEEL/PGF/AGU36, de 7 de julho de 2018.  
27. 
Ademais, vale esclarecer que a aplicação da penalidade editalícias/contratual, ora 
em análise, consiste em nova decisão administrativa e, portanto, sujeita à interposição de pedido 
de reconsideração a ser endereçado à Diretoria Colegiada, nos termos da Norma de Organização 
ANEEL 001. 
28. 
No que se refere à motivação da dosimetria, a aplicação da penalidade de multa 
decorre do descumprimento de condição estabelecida no Edital e no Contrato de Concessão e 
tem previsão no item 13 do Edital do Leilão nº 001/2014-ANEEL37: 
13 PENALIDADES 
13.1 Sem prejuízo da execução das Garantias, o descumprimento de qualquer condição 
estabelecida neste Edital ou no CONTRATO DE CONCESSÃO, possibilitará à ANEEL, nos 
termos dos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, garantido o contraditório e a ampla 
defesa, aplicar às PROPONENTES, ADJUDICATÁRIAS e CONTRATADAS, as seguintes 
penalidades: 
I. Advertência; 
II. Multa; 
III. Suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas 
pela ANEEL por até 2 (dois) anos; e 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a ANEEL. 
13.2 Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia aportada, além da perda 
desta, responderá o responsável pela sua diferença. 
13.3 As penalidades previstas neste Edital ensejam responsabilidade solidária das 
empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito. 
(...) 
 
29. 
Conforme entendimento consolidado na Agência e exemplificado no Parecer nº 
00088/2019/PFANEEL/PGF/AGU38, de 20 de fevereiro de 2019, o valor máximo da multa 
contratual ou editalícia por descumprimento de prazo para entrada em operação de 
empreendimentos de transmissão licitados é 10% do investimento previsto, o que inclui a 
inexecução total. Esse percentual resulta do limite legal estabelecido para o valor da garantia de 
 
36 Documento nº 48516.001897/2018-00. 
37 Disponível em https://www.aneel.gov.br/transmissao4. 
38 Documento nº 48516.000624/2019‐00.

execução do contrato, nos termos do parágrafo39 3º do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993. 
30. 
Dessa forma, uma vez caracterizada a inexecução total do Contrato de Concessão 
nº 020/2014-ANEEL, a penalidade a ser aplicada em desfavor da concessionária é de 10% do 
investimento informado no Anexo IV do Contrato de Concessão nº 020/2014-ANEEL40.  
31. 
Como consta da análise apresentada pela SFE, a valor total do investimento 
previsto no contrato de concessão, atualizado a valores de março de 2021 pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA)41 é de R$ 549.798.124,69 (quinhentos e quarenta e nove milhões, 
setecentos e noventa e oito mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos). Logo, 
a multa editalícia a ser aplicada deve ser de 10% desse valor, ou seja, R$ 54.979.812,47 
(cinquenta e quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e doze reais e quarenta 
e sete centavos).  
III – DIREITO 
32. 
Esta análise tem como fundamento legal as Leis nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 9.074, de 7 de julho de 1995, 8.666, de 21 de junho de 1993; 
o Regimento Interno da ANEEL anexo à Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de 1997, 
atualizado pela Resolução Normativa nº 645/2014; a Norma de Organização 001 da ANEEL, 
aprovada pela Resolução Normativa nº 273, de 10 de julho de 2007; a Portaria nº 3.926, de 29 
de março de 2016; o Edital de Transmissão nº 007/2013 e o Contrato de Concessão nº 002/2014. 
 
39 Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 
(...) 
§ 2º A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu 
valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. 
§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de 
garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato. 
40 Disponível em https://www.aneel.gov.br/contratos-de-transmissao. 
41 Foi utilizado o índice IPCA para atualização do investimento tendo em vista que este indicador está previsto na 
Terceira Subcláusula da Cláusula Sexta do Contrato de Concessão nº 002/2014-ANEEL (alterada pelo 1º Termo 
Aditivo, de 03 de novembro de 2015).

IV – DISPOSITIVO 
33. 
Diante do exposto e do que consta do Processo nº 48500.003698/2017-67, voto 
por: 
(i) DESCONSTITUIR os Despachos nº 3.476, de 13 de outubro de 2017; nº 3.925, 
de 21 de novembro de 2017; nº 659, de 23 de março de 2018; e nº 532, de 26 
de fevereiro de 2019; 
(ii) RATIFICAR todos os atos administrativos instrutórios que foram produzidos 
no curso processual; 
(iii) APLICAR a penalidade de multa prevista no Edital do Leilão nº 001/2014-
ANEEL, no valor de R$ 54.979.812,47 (cinquenta e quatro milhões, 
novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e doze reais e quarenta e sete 
centavos), a preços de janeiro de 2022, correspondente a 10% do valor do 
investimento previsto no Contrato de Concessão nº 020/2014-ANEEL; 
(iv) na hipótese de pagamento da multa, caso não existam eventuais débitos 
remanescentes, DETERMINAR que seja devolvida a Garantia de Fiel 
Cumprimento; e 
(v) no caso de não pagamento da multa, DETERMINAR a execução da Garantia 
de Fiel Cumprimento em valor suficiente para sua quitação, respondendo a 
ATE XXIV pela diferença. 
Brasília, 12 de abril de 2022. 
 
 
 
(Assinado digitalmente) 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Diretora