AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.711, DE 22 DE MARÇO DE 2016                 
 
 
Autoriza a Copel Geração e Transmissão S.A., 
Contrato de Concessão nº 060/2001, a implantar 
reforços em instalação de transmissão sob sua 
responsabilidade e estabelece os valores das 
correspondentes parcelas da Receita Anual Permitida. 
 
Texto Original 
 
Voto 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no 
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto 
no artigo 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no 
artigo 12 do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto 
nº 2.655, de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no 
artigo 4º, inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº 
643, de 16 de dezembro de 2014, bem como o que consta dos Processos nº 48500.003887/2015-78, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a Copel Geração e Transmissão S.A., Contrato de Concessão nº 060/2001, a 
implantar os reforços em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade descritos 
no Anexo I. 
 
Art. 2º Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e, 
no Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia 
elétrica de que trata o art. 1º. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
ROMEU DONIZETE RUFINO

(Pág. 2 da Resolução Autorizativa nº 5.711, de 22 de março de 2016) 
 
 
 
ANEXO I 
I.1 
- 
Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2015-077 - SE FIGUEIRA - 
INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 138 kV 
DATA DE REFERÊNCIA: 
01/06/2015 
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO 
COMERCIAL (*): 
Até 24 
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP 
Decrescente 
EDIFICAÇÃO 
 
 
OBRA 
VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 
RAP (R$) TIPO DA 
RAP 
USUÁRIO 
FIGUEIRA 
I.1.1          
Complementação do 
Módulo Geral da SE 
Figueira com um Módulo 
de infraestrutura de 
manobra, 138kV 
31 
 28.494,80 
RBNIA 
REDE 
BÁSICA 
 
I.1.2          
TRANSFERÊNCIA DO 
DISJUNTOR E TP´s DA 
INTERLIGAÇÃO DE 
BARRAMENTO DE 
138KV NA SE FIGUEIRA 
32 
 6.734,59 
RCDMA DITCOPEL-
DIS 
 
I.1.3          
SUBSTITUIÇÃO DO 
DISJUNTOR DA 
INTERLIGAÇÃO DE 
BARRAS DE 138KV, 
CHAVES E CABOS NA 
SE FIGUEIRA 
32 
 62.132,30 RCDMA DITCOPEL-
DIS 
 
I.1.4          INSTALAÇÃO 
DE BANCO DE 
CAPACITORES 15 
MVAr, 138KV, NA SE 
FIGUEIRA 
20 
 265.072,33 RCDMA DITCOPEL-
DIS 
 
I.1.5          CONEXÃO DE 
BANCO DE CAPACITOR 
15 MVAr, 138KV, BPT, 
NA SE FIGUEIRA 
21 
 378.829,36 RCDMA DITCOPEL-
DIS 
TOTAL 
----- 
 741.263,38 
----- 
----- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
DATA DE REFERÊNCIA:      01/06/2015    
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO      Até 24    
COMERCIAL (*):          
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP      Decrescente    
EDIFICAÇÃO  OBRA  VIGÊNCIA  RAP (R$)  TIPO DA  USUÁRIO
    DA RAP    RAP  
    (ANOS)      
          
FIGUEIRA  I.1.1
Complementação do
Módulo Geral da SE
Figueira com um Módulo
de infraestrutura de
manobra, 138kV  31  28.494,80  RBNIA  REDE
BÁSICA
  I.1.2
TRANSFERÊNCIA DO
DISJUNTOR E TP´s DA
INTERLIGAÇÃO DE
BARRAMENTO DE
138KV NA SE FIGUEIRA  32  6.734,59  RCDMA  DITCOPEL-
DIS
  I.1.3
SUBSTITUIÇÃO DO
DISJUNTOR DA
INTERLIGAÇÃO DE
BARRAS DE 138KV,
CHAVES E CABOS NA
SE FIGUEIRA  32  62.132,30  RCDMA  DITCOPEL-
DIS
  I.1.4 INSTALAÇÃO
DE BANCO DE
CAPACITORES 15
MVAr, 138KV, NA SE
FIGUEIRA  20  265.072,33  RCDMA  DITCOPEL-
DIS
  I.1.5 CONEXÃO DE
BANCO DE CAPACITOR
15 MVAr, 138KV, BPT,
NA SE FIGUEIRA  21  378.829,36  RCDMA  DITCOPEL-
DIS
TOTAL    -----  741.263,38  -----  -----

(Pág. 3 da Resolução Autorizativa nº 5.711, de 22 de março de 2016) 
 
 
 
ANEXO II 
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 
II.1  
- 
Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2015-077 - SE 
FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 
138 kV 
MARCOS 
PRAZO (MESES) 
 
INÍCIO (*) DURAÇÃO 
2.0 Assinatura de Contratos 
--- 
--- 
2.1 Estudos, projetos, construção 
0 
7 
5.0 Projeto Executivo 
8 
15 
6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais 
--- 
--- 
6.1 Pedido de Compra  
13 
11 
6.2 Estruturas 
9 
4 
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 
13 
11 
6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 
13 
11 
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 
21 
3 
7.0 Obras Civis 
--- 
--- 
7.1 Canteiro de Obras 
21 
1 
7.2 Fundações 
22 
1 
8.0 Montagem 
--- 
--- 
8.1 Estruturas 
23 
1 
8.3 Equipamentos Principais  
22 
1 
8.4 Demais Equipamentos  
22 
2 
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 
22 
2 
9.0 Comissionamento 
22 
2 
10.0 Desenvolvimento Físico 
--- 
--- 
12.0 Operação Comercial 
24 
--- 
(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U.
MARCOS    PRAZO (MESES)  
    INÍCIO (*)  DURAÇÃO
2.0  Assinatura de Contratos  ---  ---
2.1  Estudos, projetos, construção  0  7
5.0  Projeto Executivo  8  15
6.0  Aquisição de Equipamentos e Materiais  ---  ---
6.1  Pedido de Compra  13  11
6.2  Estruturas  9  4
6.4  Equipamentos Principais (TR e CR)  13  11
6.5  Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR)  13  11
6.6  Painel de Proteção, controle e automação  21  3
7.0  Obras Civis  ---  ---
7.1  Canteiro de Obras  21  1
7.2  Fundações  22  1
8.0  Montagem  ---  ---
8.1  Estruturas  23  1
8.3  Equipamentos Principais  22  1
8.4  Demais Equipamentos  22  2
8.5  Painel de Proteção, controle e automação  22  2
9.0  Comissionamento  22  2
10.0  Desenvolvimento Físico  ---  ---
12.0  Operação Comercial  24  ---