Rechte aus gestörtem Bauablauf nach Ansprüchen : Entscheidungshilfen für Auftraggeber Auftragnehmer und Projektsteuerer Praxisnah und umfassend werden die aus einem Bauvertrag nach VOB B resultierenden Rechte und einschlägigen Regelungen in Bezug auf die Thematik „Gestörter Bauablauf“ dargestellt. Dabei werden auch die Nebenregelungen aus dem BGB berücksichtigt. Besonders anschaulich werden die Inhalte durch Ablaufdiagramme und zahlreiche Grafiken vermittelt. Ein verlässliches Einstiegswerk für den Baujuristen und ein ideales Nachschlagewerk für den Baupraktiker. Der Inhalt Einführung Vertragliche Bauzeit Ansprüche des Auftragnehmers aus Behinderungen und Unterbrechung (§ 6 VOB B) Ansprüche des Auftragnehmers aus Änderungen des Auftraggebers zur Bauzeit Bauablauf Baubetrieblicher Nachweis der Ansprüche auf Bauzeitverlängerung und Mehrkosten Ansprüche des Auftragnehmers bei Kündigung des Vertrages Ansprüche des Auftraggebers bei Bauablaufstörungen Ansprüche des Auftraggebers auf Vertragsstrafe (§ 11 VOB B) Anhang: Regelungen des BGB VOB B Die Zielgruppe – Bauunternehmer – Architekten Ingenieure und Projektsteuerer – Vertreter von privaten und öffentlichen Bauherren – Sachverständige – Juristen Die Autoren Professor Christian Zanner Fachanwalt für Bau und Architektenrecht Berlin Honorarprofessor an der Technischen Universität Berlin für Vergabe und Bauvertragsrecht nach VOB Dipl. Ing. Birthe Saalbach Senior Consultant bei der KVL Sachverständige GmbH. Dr. Ing. Markus G. Viering Geschäftsführer der KVL Bauconsult GmbH öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger Dozent an der irebs und TU Berlin. Einleitung Vertragliche Bauzeit Gutachten Bauablauf baubetrieblich Ansprüche des Auftragnehmers Ansprüche des Auftraggebers Streitigkeiten.