Alternative Verfahren der Planung und Finanzierung von Hochschulbauten In den letzten Jahren wurden verstärkt von dem herkömmlichen Verfahren im öffentlichen Hochbau abweichende Planungs Vergabe und Finanzierungsverfahren praktiziert die teilweise zu kürzeren Vorbereitungs und Realisierungszeiten geführt haben. Die Beteiligung von Bauträgern und Investoren ermöglichte darüber hinaus Bauvorhaben die sonst unter Umständen nicht oder nur sehr viel später durchgeführt worden wären. Die neuen Modelle des Hochschulbaus sind aber nicht unumstritten. Das Problem der Schattenhaushalte aber auch die Sorge um Standardreduzierungen und möglicherweise mangelnde Planungsqualität werden als Kritikpunkte angeführt. Ziel der von HIS durchgeführten und jetzt vorliegenden Untersuchung war die intensive Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen Randbedingungen und Ergebnissen alternativer Planungs und Finanzierungsverfahren. Die Untersuchung soll dazu beitragen die kontroverse Diskussion zu diesem Thema zu versachlichen. Sie soll gleichzeitig Ländern und Hochschulen die derartige Realisierungsmöglichkeiten erwägen Hilfestellung für die Vorbereitung und Durchführung dementsprechender Bauvorhaben geben. Schwerpunkt der Untersuchung ist die Dokumentation und die Analyse von unkonventionellen Planungsfällen die in Ablauf und Ergebnis detailliert beschrieben werden. Gliederung: O. Zusammenfassung 1. Einleitung 2. Grundlagen und Begriffe 3. Alternativ geplante und finanzierte Hochschulgebäude 4. Alternative Verfahren Merkmale und Bewertung 5. Empfehlungen zu einem verbesserten Verfahren der Planung und Errichtung von Hochschulbauten 6. Dokumentation Situation in den alten Bundesländern (differenziert nach Ländern) Ausgewählte Hochschulgebäude (Fallbeispiele). (PHF übern.)