Inbetriebnahme von Logistikzentren : Praxiserprobte Methoden Hilfsmittel und Checklisten Die zehn häufigsten Fehler im Logistikprojekt Anforderungen an Auftraggeber und Auftragnehmer Abnahmen und Testphasen Konzeptentwicklung Vorbereitung und Durchführung der Funktions und Leistungstests Inbetriebnahme Messung der Verfügbarkeit. Dieses Buch zeigt die wesentlichen Aspekte für den erfolgreichen Start eines Logistikzentrums sowie für komplexe förder und softwaretechnische Erweiterungen bestehender Anlagen. Der Aufbau orientiert sich an den wichtigsten Phasen in einem Logistikprojekt und ermöglicht jederzeit einen direkten Einstieg in die Themen der jeweiligen Projektphase. Damit lassen sich in den kritischen Phasen des Projektes bestimmte Bereiche noch einmal hinsichtlich des angestrebten Ziels kontrollieren und prüfen. Checklisten unterstützen das Formulieren geeigneter Qualitätskriterien. Der Inhalt Die zehn häufigsten Fehler im Logistikprojekt Anforderungen an Auftraggeber und Auftragnehmer Abnahmen und Testphasen Konzeptentwicklung Vorbereitung und Durchführung der Funktions und Leistungstests Inbetriebnahme Messung der Verfügbarkeit Der Autor Carsten Schuchmann ist Berater für Lagerprozesse und Software. Zuvor war er im Projektmanagement von Logistikzentren verantwortlich für die Gestaltung von effizienten Lagerprozessen und die Umsetzung in Lagersoftware. .