Baukalkulation und Projektcontrolling : unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB Teil A: Angebots und Vertragskalkulation Grundlagen Angebotskalkulation beim Einheitspreisvertrag die Vertragskalkulation die Leistungs und Ergebnisermittlung auf der Grundlage der Vertragskalkulation Teil B: Projektcontrolling Grundlagen und Zielsetzung des Projektcontrolling Arbeitskalkulation als Voraussetzung des Projektcontrolling die Leistungs und Ergebnisermittlung mit Leistungsdefinition II auf der Grundlage der Arbeitskalkulation Durchführung des Projektcontrolling am Beispiel Parkhaus Teil C: Organisatorische Einbindung der Baukalkulation und des Projektcontrolling Organisatorische Einbindung der Baukalkulation Organisatorische Einbindung des operativen Controlling. Die sorgfältige Baukalkulation und ein fundiertes Projektcontrolling sind die Grundvoraussetzungen für den langfristig wirtschaftlichen Erfolg für die Unternehmen der Bauwirtschaft. In bewährter Weise wird der Zusammenhang zwischen den Grundlagen der Baukalkulation und den rechtlichen Rahmenbedingungen vermittelt und mithilfe eines durchgängigen Beispiels der direkte Bezug zur Praxis hergestellt. Die Vorteile und Einflussmöglichkeiten des Projektcontrollings auf die Steuerung der Baustelle werden anhand der technischen und kaufmännischen Einflussparameter verdeutlicht. Die 13. Auflage berücksichtigt die aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie die VOB 2012. Der Inhalt – Teil A: Angebots und Vertragskalkulation Grundlagen Angebotskalkulation beim Einheitspreisvertrag Vertragskalkulation Leistungs und Ergebniskalkulation auf der Grundlage der Vertragskalkulation – Teil B: Projektcontrolling Grundlagen und Zielsetzung des Projektcontrolling Arbeitskalkulation als Voraussetzung des Projektcontrolling Leistungs und Ergebnisermittlung mit Leistungsdefinition II auf der Grundlage der Arbeitskalkulation Durchführung des Projektcontrolling gezeigt am Beispiel Parkhaus – Teil C: Organisatorische Einbindung der Baukalkulation und des Projektcontrolling Organisatorische Einbindung der Baukalkulation Organisatorische Einbindung des operativen Controllings Die Zielgruppen Kalkulatoren Bauunternehmer Bauämter Bauingenieure Studierende des Bauingenieur und Wirtschaftswesens Die Autoren Dr. Ing. Oliver Hölkermann ist geschäftsführender Gesellschafter einer deutschen Bau Gesellschaft und war mehrere Jahre für die Bauleitung und Technische Koordination von Großprojekten bei einem deutschen Baukonzern zuständig. Ulf Rüdiger Klaus ist als Rechtsanwalt in München tätig. Er ist Mitautor des vom Institut der Bauwirtschaft in Düsseldorf durchgeführten Fernkurses „Bauvertragsrecht für Ingenieure und Kaufleute“ und übt eine umfangreiche Seminartätigkeit auf dem Gebiet des privaten Baurechts aus. Prof. Dr. Egon Leimböck lehrte am Lehrstuhl Bauwirtschaft an der Universität Dortmund und war maßgeblich an der Entwicklung der KLR Bau beteiligt.