Bauablaufplanung und Logistik im Baubetrieb Grundlagen für Bauablaufplanung und Logistik Kennzahlen für Baubetrieb und Logistik Richtwerte für Bauablaufplanung und Logistik Bauablaufplanung im Baubetrieb — Grobplanung für „Bauwerk Rohbau“ Bauablaufplanung im Baubetrieb — Feinplanung für Stahlbetonarbeiten Logistik im Baubetrieb — Grobplanung für Bauwerk Rohbau Logistik im Baubetrieb — Feinplanung für die Stahlbetonarbeiten Wahrscheinlichkeitsüberlegungen — Berechnung der Dauer Regelkreis für die Planung und Steuerung des Bauablaufs. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Abwicklung von Bauvorhaben ist die effektive Planung des Bauablaufs und der Logistik. Wie dies zu erreichen ist beschreibt das Buch anhand von Ablaufschemata und Interaktionsdiagrammen. Auf diese Weise werden systematisches Vorgehen in der Bearbeitung sowie die übersichtliche Darstellung wesentlicher baubetrieblicher Zusammenhänge gefördert. Die Diagramme eignen sich auch besonders für Untersuchungen zur Sensitivität und Plausibilität. Des Weiteren zeigen die Interaktionsdiagramme baupraktische Anwendungsfälle für die Grob und Feinplanung des Bauablaufs und der Logistik. Bandbreiten zu Aufwandswerten Mengen Anzahl an Arbeitskräften und Geräten können mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung systematisch berücksichtigt werden.