jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
la rivière du Viaur 25,000 » Total 130,264 » La passerelle construite sur le Viaur à las Plancques étant en mauvais état, il faudrait une somme de 200 fr. pour la réparer. N° 96, de Gaulène à Cadix Longueur 27,580 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 627 fr., se sont élevées à 1,987 95 Dépenses, nature et argent, k 1,865 27 A reporter sur l'exercice 1888 122 68 La chaussée est bonne et roulante. Les travaux qui restent à effectuer consistent : SERVICE VICINAL 457 N° 97, de Lacabarède à Dourgne Longueur 43,747 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 8,305 fr. et une subvention de l'État de 2,025 fr., se sont élevées à 20,307 53 Dépenses, nature et argent, k 12,807 06 A reporter sur l'exercice 1888 7,440 47 La chaussée est en bon état sur les parties terminées. Les travaux en cours d'exécution sont les suivants : Verdale et Massaguel. — Ouverture et élargissement, projet montant à 3,774 fr. 05 c, rabais déduit, adjugé le 28 août 1880 au sieur Gineste. Travaux exécutés 337 30 Somme payée 303 57 Reste dû pour dixième de garantie... 33 73 Escoussens. — Ouverture et élargissement, projet montant à 9,089 fr. 34 c, rabais déduit, adjugé le 11 octobre 1880 au sieur Alquier. Travaux exécutés 2,030 04 Somme payée 1,853 22 Reste dû pour dixième de garantie... 182 82 Les terrains n'étant pas libres, les travaux sont arrêtés. Lalmont-Hilaride. — Ouverture et élargissement, projet montant à 10,385 fr. 05 c, rabais déduit, adjugé le 10 novembre 1882 au sieur Nègre. TROISIÈME PARTIE Travaux exécutés 4.223 57 Somme payée 3.801 22 Reste dû pour dixième de garantie... 422 35 Labastide-Rouairoux. — Ouverture et élargissement, projet montant à 43,000 fr. 19 c, rabais déduit, adjugé le 2 mai 1883 au sieur Alquier. Travaux exécutés 43,900 19 Somme payée 40,267 93 Reste dû 3,632 26 Les rechargements urgents sont les suivants : Labastide-Rouairoux. — Entre la
sieur Gineste. Travaux exécutés 337 30 Somme payée 303 57 Reste dû pour dixième de garantie... 33 73 Escoussens. — Ouverture et élargissement, projet montant à 9,089 fr. 34 c, rabais déduit, adjugé le 11 octobre 1880 au sieur Alquier. Travaux exécutés 2,030 04 Somme payée 1,853 22 Reste dû pour dixième de garantie... 182 82 Les terrains n'étant pas libres, les travaux sont arrêtés. Lalmont-Hilaride. — Ouverture et élargissement, projet montant à 10,385 fr. 05 c, rabais déduit, adjugé le 10 novembre 1882 au sieur Nègre. TROISIÈME PARTIE Travaux exécutés 4.223 57 Somme payée 3.801 22 Reste dû pour dixième de garantie... 422 35 Labastide-Rouairoux. — Ouverture et élargissement, projet montant à 43,000 fr. 19 c, rabais déduit, adjugé le 2 mai 1883 au sieur Alquier. Travaux exécutés 43,900 19 Somme payée 40,267 93 Reste dû 3,632 26 Les rechargements urgents sont les suivants : Labastide-Rouairoux. — Entre la limite du département de l’Hérault et le cinquième hectomètre, et du pont de Robert à Labastide, sur une longueur totale de 700 mètres 884 » Les travaux restant à exécuter pour terminer cette ligne peuvent être évalués, sur le territoire de chaque commune, ainsi qu’il suit : Labastide-Rouairoux. — Amélioration dans la traverse de Labastide 2,700 » Rouairoux. — Construction de la partie comprise sur le territoire de cette commune ; longueur : 4,550 mètres 33,461 » Saint-Amans-Valtoret. — Construction d'une lacune de 2,780 mètres 14,030 » Mazamet. — Elargissement de la traverse du hameau de Montfort ; acquisition de maisons et travaux 2,000 » Elargissement dans la traverse de Bousquet; acquisition de maisons et travaux... 2,000 » A reporter 54,772 » Élargissement dans la traverse de Négrin; acquisition de maisons et travaux 1,500 » Pavage à remanier dans la traverse de la ville de Mazamet sur 200 mètres de longueur. 1,500 » Aigne fonde. — Elargissement dans la traverse du hameau de Calmon : acquisition d'immeubles et travaux 3,000 » Elargissement dans la traverse des Signals; achat d'une maison et travaux.... 1,200 » Elargissement dans la traverse du village l’Aignefonde ; acquisition de maisons et travaux 4,000 » Reconstruction
dans la traverse de Labastide 2,700 » Rouairoux. — Construction de la partie comprise sur le territoire de cette commune ; longueur : 4,550 mètres 33,461 » Saint-Amans-Valtoret. — Construction d'une lacune de 2,780 mètres 14,030 » Mazamet. — Elargissement de la traverse du hameau de Montfort ; acquisition de maisons et travaux 2,000 » Elargissement dans la traverse de Bousquet; acquisition de maisons et travaux... 2,000 » A reporter 54,772 » Élargissement dans la traverse de Négrin; acquisition de maisons et travaux 1,500 » Pavage à remanier dans la traverse de la ville de Mazamet sur 200 mètres de longueur. 1,500 » Aigne fonde. — Elargissement dans la traverse du hameau de Calmon : acquisition d'immeubles et travaux 3,000 » Elargissement dans la traverse des Signals; achat d'une maison et travaux.... 1,200 » Elargissement dans la traverse du village l’Aignefonde ; acquisition de maisons et travaux 4,000 » Reconstruction d'un mur à la Segnarié... 350 » Escousse. — Construction de la lacune linage sur une longueur de 130 mètres ; partie nécessitera l'édification de deux écluses et la démolition de trois maisons 12,430 » Construction de la lacune dite du Breil ; longueur : 719 mètres 10,000 » Coumlgue. — Construction d'un mur de 3 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur 1,730 » Construction de la lacune dite du village, une longueur de 206 mètres 2,010 » Burgne. Construction de la partie Prise entre les propriétés Carayol et abève longueur : 120 mètres 1,170 » Total 94,268 » TROISIÈME PARTIE N° 98, de Labruguière au Banquet Longueur 21,086 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 0,391 fr. et une subvention de l’État de 1,875 fr., se sont élevées à 11,280 72 Les dépenses, nature et argent, à 10,082 65 A reporter sur l'exercice 1888 1,108 07 La chaussée de cette ligne est bonne et roulante. Un projet d'ouverture, au territoire de Pont-de-Larn, montant à 16,309 fr. 32 c, rabais déduit, a été adjugé, le 5 septembre 1885, au sieur Alquier. Travaux exécutés au
— Construction d'un mur de 3 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur 1,730 » Construction de la lacune dite du village, une longueur de 206 mètres 2,010 » Burgne. Construction de la partie Prise entre les propriétés Carayol et abève longueur : 120 mètres 1,170 » Total 94,268 » TROISIÈME PARTIE N° 98, de Labruguière au Banquet Longueur 21,086 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 0,391 fr. et une subvention de l’État de 1,875 fr., se sont élevées à 11,280 72 Les dépenses, nature et argent, à 10,082 65 A reporter sur l'exercice 1888 1,108 07 La chaussée de cette ligne est bonne et roulante. Un projet d'ouverture, au territoire de Pont-de-Larn, montant à 16,309 fr. 32 c, rabais déduit, a été adjugé, le 5 septembre 1885, au sieur Alquier. Travaux exécutés au 31 décembre 1887.. 15,928 79Somme 79Somme 3,411 81 Reste dû 10,512 18 Un projet d'ouverture, au territoire de la même commune, montant à 12,790 fr. 00 c, rabais déduit, a été adjugé, le 9 juin 1880, au sieur Alquier. Travaux exécutés Somme payée Reste dû 0,158 Les améliorations à faire consistent : Augmontel. — Elargissement dans la traverse du hameau des Barreaux, sur une longueur de 50 mètres SERVICE VICINAL 461 acquisition de maisons et travaux. 1,000 » Élargissement dans la traverse du hameau de Payrii ; acquisition de maisons et travaux 7,000» Les travaux restant à faire sur la ligne principale et l'embranchement peuvent être évalués approximativement ainsi qu’il suit : Ligne principale Aigues-Fondateuses. — Complément des travaux qui restent à faire entre la route départementale numéro 13 et le pont de Caucalières; longueur : 250 mètres 750 » Caucalières. — Achèvement de la partie comprise entre Caucalières et la limite d’Augmontel; longueur : 795 mètres 5,904 » Saint-Amans-Valtoret. — Construction des parties qui restent à exécuter entre le réservoir des fontaines de Mazamet et la partie adjugée au sieur Alquier; longueur : 3,685 mètres 22,890 » Embranchement Pont-de-Larn — Construction de la lacune entre la Môle et la
consistent : Augmontel. — Elargissement dans la traverse du hameau des Barreaux, sur une longueur de 50 mètres SERVICE VICINAL 461 acquisition de maisons et travaux. 1,000 » Élargissement dans la traverse du hameau de Payrii ; acquisition de maisons et travaux 7,000» Les travaux restant à faire sur la ligne principale et l'embranchement peuvent être évalués approximativement ainsi qu’il suit : Ligne principale Aigues-Fondateuses. — Complément des travaux qui restent à faire entre la route départementale numéro 13 et le pont de Caucalières; longueur : 250 mètres 750 » Caucalières. — Achèvement de la partie comprise entre Caucalières et la limite d’Augmontel; longueur : 795 mètres 5,904 » Saint-Amans-Valtoret. — Construction des parties qui restent à exécuter entre le réservoir des fontaines de Mazamet et la partie adjugée au sieur Alquier; longueur : 3,685 mètres 22,890 » Embranchement Pont-de-Larn — Construction de la lacune entre la Môle et la limite de Boissezon ; longueur : 1,551 mètres 19,022 » Boissezon. — Construction entre la limite de Pont-de-Larn et le chemin d’intérêt communal numéro 32 ; longueur : 400 mètres.... 3,720 » Instruction de deux ponts 27,947 » Total 88,233 » 10—T 462 TROISIÈME PARTIE N° 99, d’Escoussens à Castres Longueur 12,724 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 2,963 fr., se sont élevées au chiffre de 5,478 89 Les dépenses, nature et argent, à 4,149 39 A reporter sur l'exercice 1888 1,320 » Chaussée en très bon état. Pour terminer complètement cette ligne, il ne reste plus qu'à élargir la voie dans la traverse de Labruguière ; la dépense peut être évaluée à 0,000 fr. N° 100, d’Augmontel à Lacrouzette Longueur 24,100 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 3,790 fr. et une subvention de l’État de 900 fr., se sont élevées à 6,705 03 Les dépenses, nature et argent, à 4,721 01 A reporter sur l'exercice 1888 2,074 01 La chaussée de cette ligne est en bon état. SERVICE VICINAL
Longueur 12,724 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 2,963 fr., se sont élevées au chiffre de 5,478 89 Les dépenses, nature et argent, à 4,149 39 A reporter sur l'exercice 1888 1,320 » Chaussée en très bon état. Pour terminer complètement cette ligne, il ne reste plus qu'à élargir la voie dans la traverse de Labruguière ; la dépense peut être évaluée à 0,000 fr. N° 100, d’Augmontel à Lacrouzette Longueur 24,100 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 3,790 fr. et une subvention de l’État de 900 fr., se sont élevées à 6,705 03 Les dépenses, nature et argent, à 4,721 01 A reporter sur l'exercice 1888 2,074 01 La chaussée de cette ligne est en bon état. SERVICE VICINAL 463 Boissezon. — Un projet d’ouverture entre l’intérêt communal numéro 101 et la Sagne de Gazais, montant à 7,960 fr. 32 c, rabais déduit, a été adjugé, le 9 juin 1886, au sieur Estève. Travaux exécutés 1,148 40 Somme payée 1,033 50 Reste dû 114 84 Un projet d’ouverture entre le Pélencas et le pont du Crat, montant à 12,915 fr. 34 c, rabais déduit, a été adjugé à la même date au sieur Siguier. Travaux exécutés au 31 décembre 1887.. 7,972 44 ; Somme payée 1,600 » Reste dû 6,372 44 372 44 Les travaux restant à faire sur la ligne principale et l'embranchement peuvent être évalués approximativement sur le territoire de chaque commune ainsi qu'il suit : Ligne principale Boissezon. — Construction de la partie comprise entre la Sagne de Gazais et la Sigarié. Longueur : 1,040 mètres 9.500 » Buits. — Construction de la lacune comprise entre la Sigarié et la route départementale numéro 2; longueur : 1,130 mètres 5.600 » Embranchement Boissezon. — Construction de la partie comprise entre Boissezon et la limite de A reporter 15.100 464 TROISIÈME PARTIE Report 15.100 » Cambounés; longueur : 5,250 mètres 46.000 » Cambounés. — Achèvement de la partie
le Pélencas et le pont du Crat, montant à 12,915 fr. 34 c, rabais déduit, a été adjugé à la même date au sieur Siguier. Travaux exécutés au 31 décembre 1887.. 7,972 44 ; Somme payée 1,600 » Reste dû 6,372 44 372 44 Les travaux restant à faire sur la ligne principale et l'embranchement peuvent être évalués approximativement sur le territoire de chaque commune ainsi qu'il suit : Ligne principale Boissezon. — Construction de la partie comprise entre la Sagne de Gazais et la Sigarié. Longueur : 1,040 mètres 9.500 » Buits. — Construction de la lacune comprise entre la Sigarié et la route départementale numéro 2; longueur : 1,130 mètres 5.600 » Embranchement Boissezon. — Construction de la partie comprise entre Boissezon et la limite de A reporter 15.100 464 TROISIÈME PARTIE Report 15.100 » Cambounés; longueur : 5,250 mètres 46.000 » Cambounés. — Achèvement de la partie comprise entre la limite de Boissezon et le chemin d'intérêt communal numéro 32; longueur : 1,700 mètres 10.350 » Total 71.450 » N° 101, de Saint-Germier à Cambounés Longueur 49.464 m. Classé par arrêté préfectoral du 1er avril 1855 et délibération du Conseil général du 20 août 1880. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 2,317 fr. et une subvention de l'État de 250 fr., se sont élevées à 10.828 47 Les dépenses, nature et argent, à 10.021 36 A reporter sur l'exercice 1888 807 H Chaussée assez bonne et généralement bien entretenue. Un projet d'ouverture au territoire de Cambounés, montant à 13,143 fr. 74 c, rabais déduit, a été adjugé, le 21 août 1885, au sieur Siguier. Travaux exécutés. 3.083 34 Somme payée 3.000 » Reste dû 83 34 Il est urgent de recharger la chaussée entre le jardin Olombel et le pont de Lauzerié, sur une longueur de 300 mètres dans la commune de Castres. Cette réparation contera SERVICE VICINAL 465 Les travaux à exécuter sur la ligne principale et sur les embranchements peuvent être évalués ainsi qu'il suit: Ligne principale Boissezon. — Construction de la lacune comprise entre l'embranchement sur Lacrouzette et
annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 2,317 fr. et une subvention de l'État de 250 fr., se sont élevées à 10.828 47 Les dépenses, nature et argent, à 10.021 36 A reporter sur l'exercice 1888 807 H Chaussée assez bonne et généralement bien entretenue. Un projet d'ouverture au territoire de Cambounés, montant à 13,143 fr. 74 c, rabais déduit, a été adjugé, le 21 août 1885, au sieur Siguier. Travaux exécutés. 3.083 34 Somme payée 3.000 » Reste dû 83 34 Il est urgent de recharger la chaussée entre le jardin Olombel et le pont de Lauzerié, sur une longueur de 300 mètres dans la commune de Castres. Cette réparation contera SERVICE VICINAL 465 Les travaux à exécuter sur la ligne principale et sur les embranchements peuvent être évalués ainsi qu'il suit: Ligne principale Boissezon. — Construction de la lacune comprise entre l'embranchement sur Lacrouzette et la limite de Cambounés, sur une longueur de 225 mètres 3.215 » Cambounés. — Construction de la partie comprise entre la limite de Boissezon et celle du Bez; longueur : 2,530 mètres 26.000 » Le Bez. — Construction de la partie comprise entre la limite de Cambounés et le chemin de grande communication n° 11; longueur : 1,870 mètres 18.000 » Embranchement sur Burlats Boissezon. — Construction de la partie comprise entre la ligne principale, au col de Malacam, et le col du Banquet; longueur : 1,250 mètres 11.800 » Burlats. — Construction de la lacune entre le col du Banquet et la route départementale numéro 25, à Burlats; longueur : 5,500 mètres 35.000 » Embranchement sur Cambounés Cambounés. — Un projet d'ouverture, au territoire des communes de Cambounés et A reporter 94.015 » 468 TROISIÈME PARTIE Report 94.015 » du Rialet, montant à 4,226 fr. 41 c, a été adjugé au sieur Estève, le 11 juin 1887. Travaux exécutés au 31 décembre 1887 3.028 34 Somme payée 3.000 » Reste dû 28 34 Construction de la partie comprise entre la Sabatarière et Fombelle; longueur : 3,254 mètres 38.800 » Achèvement de la partie comprise entre Fombelle et le Causse;
de grande communication n° 11; longueur : 1,870 mètres 18.000 » Embranchement sur Burlats Boissezon. — Construction de la partie comprise entre la ligne principale, au col de Malacam, et le col du Banquet; longueur : 1,250 mètres 11.800 » Burlats. — Construction de la lacune entre le col du Banquet et la route départementale numéro 25, à Burlats; longueur : 5,500 mètres 35.000 » Embranchement sur Cambounés Cambounés. — Un projet d'ouverture, au territoire des communes de Cambounés et A reporter 94.015 » 468 TROISIÈME PARTIE Report 94.015 » du Rialet, montant à 4,226 fr. 41 c, a été adjugé au sieur Estève, le 11 juin 1887. Travaux exécutés au 31 décembre 1887 3.028 34 Somme payée 3.000 » Reste dû 28 34 Construction de la partie comprise entre la Sabatarière et Fombelle; longueur : 3,254 mètres 38.800 » Achèvement de la partie comprise entre Fombelle et le Causse; longueur : 3,650 mètres 2.540 » Prolongement de Cambounés au Rialet; longueur : 5,600 mètres 42.058 » Construction entre les parcelles 480, section A et la Sabatarière, sur une longueur de 760 mètres 11.600 » Total 189.013 » N° 102, de Roquecourbe à Saint-Pierre Longueur : 21.180 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 1,577 fr., se sont élevées à 4.782 82 Les dépenses, nature et argent, à 3.784 17 A reporter sur l'exercice 1888 2.698 65 Chaussée assez bonne. Les travaux à exécuter pour terminer complètement cette ligne peuvent être évalués ainsi qu'il suit: Montredon. — Rechargement sur une longueur de 5,200 mètres 0.100 » Construction de la lacune comprise entre Bouyrol et la route départementale n° 15; longueur : 5,325 mètres 0.695 » Construction et achèvement de la partie comprise entre la Métairie-Neuve et Salès; longueur : 705 mètres 2.000 » Roquecourbe. — Élargissement entre Roquecourbe et Lavaillière; longueur : 600 mètres 3.600 » Total 72.095 » N° 103, de Montredon à Teillet Longueur 5.140 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention
arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 1,577 fr., se sont élevées à 4.782 82 Les dépenses, nature et argent, à 3.784 17 A reporter sur l'exercice 1888 2.698 65 Chaussée assez bonne. Les travaux à exécuter pour terminer complètement cette ligne peuvent être évalués ainsi qu'il suit: Montredon. — Rechargement sur une longueur de 5,200 mètres 0.100 » Construction de la lacune comprise entre Bouyrol et la route départementale n° 15; longueur : 5,325 mètres 0.695 » Construction et achèvement de la partie comprise entre la Métairie-Neuve et Salès; longueur : 705 mètres 2.000 » Roquecourbe. — Élargissement entre Roquecourbe et Lavaillière; longueur : 600 mètres 3.600 » Total 72.095 » N° 103, de Montredon à Teillet Longueur 5.140 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 785 fr. et une subvention de l'État de 150 fr., se sont élevées à 2.240 45 Dépenses, nature et argent, à 1.821 02 A reporter sur l'exercice 1888 419 43 Chaussée bonne et roulante. Un projet d'ouverture et d'élargissement, au territoire de Montredon, montant à 21,114 fr. 40 c, rabais déduit, a été adjugé, le 28 août 1880, au sieur Vidal. Travaux exécutés au 31 décembre 1887.. 21.114 40 Somme payée 20.342 76 Reste dû 771 64 Ligne terminée. N° 104, de Montredon à Vabre Longueur 8.350 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 150 fr., se sont élevées à 4.782 82 Dépenses, nature et argent, à 2.084 17 A reporter sur l'exercice 1888 2.698 65 La chaussée est bonne et bien entretenue; elle nécessitera vers la Sabatarière, dans la commune de Montredon, un rechargement sur 300 mètres de longueur. La dépense est évaluée à 360 fr. Un projet d'ouverture, au territoire de Vabre, montant à 8,223 fr. 53 c, rabais déduit, a été adjugé le 3 mai 1888, aux sieurs Andrieu et Gros. Travaux exécutés le 31 décembre 1887... 9.107 34 Somme payée
c, rabais déduit, a été adjugé, le 28 août 1880, au sieur Vidal. Travaux exécutés au 31 décembre 1887.. 21.114 40 Somme payée 20.342 76 Reste dû 771 64 Ligne terminée. N° 104, de Montredon à Vabre Longueur 8.350 m. Classé par arrêté préfectoral du 12 avril 1855. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention départementale de 150 fr., se sont élevées à 4.782 82 Dépenses, nature et argent, à 2.084 17 A reporter sur l'exercice 1888 2.698 65 La chaussée est bonne et bien entretenue; elle nécessitera vers la Sabatarière, dans la commune de Montredon, un rechargement sur 300 mètres de longueur. La dépense est évaluée à 360 fr. Un projet d'ouverture, au territoire de Vabre, montant à 8,223 fr. 53 c, rabais déduit, a été adjugé le 3 mai 1888, aux sieurs Andrieu et Gros. Travaux exécutés le 31 décembre 1887... 9.107 34 Somme payée 9.100 34 Reste dû 7.057 36 La dépense approximative pour terminer la ligne peut être évaluée ainsi qu'il suit sur le territoire de chaque commune: Montredon. — Construction et achèvement de la ligne SERVICE VICINAL 469 sur Montredon, longueur : 2,675 mètres 11.990 » Yare. Construction de la partie comprise entre le ravin du Four et le chemin d'intérêt communal n° 14, longueur 2,510 m.. 38,667 » Total 50,057 » N° 105, de Lafontasse à Montfranc Longueur 58,513 m. Classé par arrêtés préfectoraux des 12 avril 1855 et 6 décembre 1864. Les ressources annuelles, nature et argent, y compris une subvention du département de 7,756 fr. et une subvention de l’État de 725 fr., se sont élevées à la somme de 18,186 41 Dépenses, nature et argent, 15,663 54 A reporter sur l'exercice 1888 2,522 87 La chaussée de cette ligne est bonne et roulante. Les travaux en cours d'exécution sont les suivants : Ouverture et élargissement, au territoire de Ferrières, Travaux exécutés 18,991 42 Somme payée 15,966 71 Reste dû... 3,024 71 Ouverture et élargissement, au territoire de Castelnau-de-Brassac, projet montant à 32,797 fr. 62 c, rabais déduit, adjugé le 23 juin 1883 au sieur Caminade. 470 TROISIÈME PARTIE