jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
à M. Romersa ; Le lot AB, dit du Martinet, à M. Ropion ; Le lot 2C, dit de Chântegrue, à M. Truchetet ; Le lot 2D, dit du Col du Crapaud, à M. Turlet ; Le 21 juin 1912 : le 1er lot des bâtiments à M. Cilia ; Le 14 août 1912 : les tabliers métalliques à MM. Kessler, Gaillard et Cie, à Argenteuil ; Le 6 décembre 1912 : le 2e lot des bâtiments à MM. Sabarly père et fils ; Le 13 décembre 1912 : les barrières, portillons et clôtures à la Société des Etablissements Tricotel, à Asnières ; Le 28 janvier 1913 : les garde-corps métalliques pour ouvrages d'art en maçonnerie, à M. Léon Butin, à Lons-le-Saunier. Entreprises Nombre moyen d'ouvriers employés : 1er lot 410 2e lot 189 3e lot 702 Lot du souterrain du Mont d'Or 1.227 Nombre total 2.528 État d'avancement des terrassements et des maçonneries CUBES EXÉCUTÉS PAR LITRE CUBES DÉSIGNATION DES LOTS OBSERVATIONS PRÉVUS Antérieurement Pendant le mois Ensemble EXÉCUTER 7° Terrassements Le degré d'avancement des terrassements est respectivement de : 1er lot 155.000 138.000 7.000 145.000 10.000 93 0/0 2e lot 217.600 168.600 3.300 171.900 45.700 79 0/0 3e lot 519.000 317.000 33.600 350.600 168.400 68 0/0 Lot du souterrain du Mont d'Or. 470.000 323.000 9.000 332.000 138.000 71 0/0 TOTAUX 1.361.600 946.600 52.900 999.500 362.100 73 0/0 2° Maçonneries Le degré d'avancement des maçonneries est respectivement de : 1er lot 13.000 3.500 700 4.200 8.800 32 0/0 2e lot 17.076 5.660 360 6.020 11.056 35 0/0 3e lot 33.000 16.692 160 16.852 16.148 52 0/0 Lot du souterrain du Mont d'Or. 93.000 73.000 6.500 79.500 13.500 85 0/0 TOTAUX 156.076 98.852 7.720 106. 572 49.504 67 0/0 1-4W 1-4W 9 > 3 Etat d'avancement des ouvrages d'art courants NOMBRE D'OUVRAGES DÉSIGNATION DES LOTS OBSERVATIONS En cours Non Projets Terminés d'exécution commencés 1er lot 26 16 4 6 2e lot 27 20 6 1 3e lot 43 19 12 12 Lot du souterrain du Mont-d'Or. 15 10 3 2 TOTAUX 111 65 25 21 S O O O O
lot 519.000 317.000 33.600 350.600 168.400 68 0/0 Lot du souterrain du Mont d'Or. 470.000 323.000 9.000 332.000 138.000 71 0/0 TOTAUX 1.361.600 946.600 52.900 999.500 362.100 73 0/0 2° Maçonneries Le degré d'avancement des maçonneries est respectivement de : 1er lot 13.000 3.500 700 4.200 8.800 32 0/0 2e lot 17.076 5.660 360 6.020 11.056 35 0/0 3e lot 33.000 16.692 160 16.852 16.148 52 0/0 Lot du souterrain du Mont d'Or. 93.000 73.000 6.500 79.500 13.500 85 0/0 TOTAUX 156.076 98.852 7.720 106. 572 49.504 67 0/0 1-4W 1-4W 9 > 3 Etat d'avancement des ouvrages d'art courants NOMBRE D'OUVRAGES DÉSIGNATION DES LOTS OBSERVATIONS En cours Non Projets Terminés d'exécution commencés 1er lot 26 16 4 6 2e lot 27 20 6 1 3e lot 43 19 12 12 Lot du souterrain du Mont-d'Or. 15 10 3 2 TOTAUX 111 65 25 21 S O O O O G z o > o z &lt;o n'¬ ai Etat d'avancement des souterrains DÉSIGNATION DÉBLAIS MAÇONNERIES I i » &lt;o g Isêô « OBSERVATIONS C! *E '"'E rt ~ ^ us ^. fcr 'S -^ DES LOTS DES SOUTERRAINS o o £ OJ2 » o .2 _ &lt;S .2 £ -g « -a u-o S M 2 d a. _________ ________^^^^___^^ _; u _____ ___^ _______________________ mètres mètres mètres mètres mètres mètres mètres 1er lot. Souterrain du Bouquet... 993 993 993 993 630 496 950 Les deux galeries du souterrain sont percées. On a attaqué en cunette les tranchées des deux têtes. Souterrain des Oies 115 115 « 115 115 105 70 On déblaye les tranchées des deux têtes et l'on a terminé la galerie de faîte. Souterrain du Martinet... 237 237 237 237 237 232 227 Les tranchées des deux têtes sont en courant; tous les déblais sont exécutés. 3e lot. Souterrain de Labergement... 524 308 524 214 55 55 62 Les galeries de base et de faîte sont percées dans un terrain marneux. L'environnement, côté Frasne, qui nécessite des boisages très solides. À la tête Vallorbe, au contraire, le rocher marneux est très dur et le percement des
-g « -a u-o S M 2 d a. _________ ________^^^^___^^ _; u _____ ___^ _______________________ mètres mètres mètres mètres mètres mètres mètres 1er lot. Souterrain du Bouquet... 993 993 993 993 630 496 950 Les deux galeries du souterrain sont percées. On a attaqué en cunette les tranchées des deux têtes. Souterrain des Oies 115 115 « 115 115 105 70 On déblaye les tranchées des deux têtes et l'on a terminé la galerie de faîte. Souterrain du Martinet... 237 237 237 237 237 232 227 Les tranchées des deux têtes sont en courant; tous les déblais sont exécutés. 3e lot. Souterrain de Labergement... 524 308 524 214 55 55 62 Les galeries de base et de faîte sont percées dans un terrain marneux. L'environnement, côté Frasne, qui nécessite des boisages très solides. À la tête Vallorbe, au contraire, le rocher marneux est très dur et le percement des galeries s'effectue sans aucun boisage. Les maçonneries sont terminées dans la partie où le terrain était en mouvement. La voûte de la tête côté Frasne est terminée. Lot du souterrain Souterrain du Mont-d'Or... 6.099 Pour mémoire En ce qui concerne cet ouvrage très important, voir les détails du § "Etat d'avancement des grands ouvrages". 214 3e PARTIE Observations. — Les souterrains du Bouquet, des Oies et du Martinet sont percés dans un rocher calcaire compact de bonne nature. Au souterrain de Labergement, la galerie (côté France) est percée dans un rocher calcaire avec failles de marne à la base de la galerie de faîte. Ce terrain marneux, de mauvaise qualité, nécessite un double boisage pour l'exécution de la voûte. Etat d'avancement des grands ouvrages 1er lot. — Longueur : 5.990 m. Pont voûté de 10 mètres d'ouverture sur le Drugeon. — Cet ouvrage est terminé. 2e lot. — Longueur : 5.050 m. Pont métallique biais de 10 mètres d'ouverture sur le Drugeon. — Le battage des planches métalliques pour la culée Frasne est terminé, ainsi que le batardeau pour la culée Vallorbe. Les fouilles sont en cours d'exécution. 3e lot. — Longueur : 5.095 m. Pont métallique avec passage inférieur
d'avancement des grands ouvrages". 214 3e PARTIE Observations. — Les souterrains du Bouquet, des Oies et du Martinet sont percés dans un rocher calcaire compact de bonne nature. Au souterrain de Labergement, la galerie (côté France) est percée dans un rocher calcaire avec failles de marne à la base de la galerie de faîte. Ce terrain marneux, de mauvaise qualité, nécessite un double boisage pour l'exécution de la voûte. Etat d'avancement des grands ouvrages 1er lot. — Longueur : 5.990 m. Pont voûté de 10 mètres d'ouverture sur le Drugeon. — Cet ouvrage est terminé. 2e lot. — Longueur : 5.050 m. Pont métallique biais de 10 mètres d'ouverture sur le Drugeon. — Le battage des planches métalliques pour la culée Frasne est terminé, ainsi que le batardeau pour la culée Vallorbe. Les fouilles sont en cours d'exécution. 3e lot. — Longueur : 5.095 m. Pont métallique avec passage inférieur métallique sur la dérivation du Doubs. — Non commencé. Dérivation du Doubs et remblai des marais Sainte-Marie. — Sur 227.000 mètres cubes de déblais, 105.000 mètres cubes sont exécutés, dont 6.600 mètres cubes pendant le mois. Une troisième pelle à vapeur a été installée. L'entreprise a continué l'apport des déblais rocheux pour établir le remblai dans le marais de Sainte-Marie. La décharge se fait depuis deux mois sur la rive droite du Doubs, où l'enfoncement a pris brusquement une accélération rapide. Bien qu'on verse chaque jour environ 400 wagons de matériaux de 2 mètres cubes chacun en cet endroit, on a de la peine à maintenir les voies de service à un niveau stationnaire. Il paraît y avoir une cassure dans le remblai et la tourbe est soulevée suivant une couche verticale. L'enfoncement atteint à présent 20 mètres au-dessous du terrain naturel. Le pont provisoire à la traversée du Doubs s'enfonce et se déforme constamment et, pour pouvoir maintenir la circulation des trains dessus, quatre charpentiers sont occupés continuellement à le réparer et à le consolider. Pont voûté biais à deux arches de 20 mètres d'ouverture sur le Doubs. — Les maçonneries des culées et de la pile sont arasées
rocheux pour établir le remblai dans le marais de Sainte-Marie. La décharge se fait depuis deux mois sur la rive droite du Doubs, où l'enfoncement a pris brusquement une accélération rapide. Bien qu'on verse chaque jour environ 400 wagons de matériaux de 2 mètres cubes chacun en cet endroit, on a de la peine à maintenir les voies de service à un niveau stationnaire. Il paraît y avoir une cassure dans le remblai et la tourbe est soulevée suivant une couche verticale. L'enfoncement atteint à présent 20 mètres au-dessous du terrain naturel. Le pont provisoire à la traversée du Doubs s'enfonce et se déforme constamment et, pour pouvoir maintenir la circulation des trains dessus, quatre charpentiers sont occupés continuellement à le réparer et à le consolider. Pont voûté biais à deux arches de 20 mètres d'ouverture sur le Doubs. — Les maçonneries des culées et de la pile sont arasées au niveau des naissances. On a terminé la pose des cintres et exécuté les maçonneries de la voûte de la travée de droite. On a décintré la palanque de droite et posé les cintres sous les voûtes de la palanque de gauche. Lot du souterrain du Mont-d'Or. — Longueur : 8.175 m. 18, dont 6.099 mètres pour le souterrain proprement dit et 2.076 m. 18 aux abords. Nombre d'ouvriers Attaque (côté France) : Souterrain : déblais 239 — maçonneries 42 Terrassements 12 Ouvrages d'art 4 Ateliers, approvisionnements, installations. 97 394 394 Attaque (côté Suisse) : Souterrain : déblais 459 — maçonneries 191 Terrassements 27 Ouvrages d'art » Ateliers, approvisionnements, installations. 156 833 833 Total général . . . . 1.227 Marche des travaux (côté France) Installations. — Pas de modification. Travaux à l'extérieur. — Pont métallique de 10 mètres d'ouverture, sur le Doubs. Pont-rails. — Culée Frasne. — On a exécuté les consoles en béton armé. Les maçonneries sont terminées dans les chapes. Pont-rails. — Culée Vallorbe. — La fouille est descendue à 7 m. 50 de profondeur. Les boisages de la fouille ont été continués pendant le mois et sont à peu près terminés. On va attaquer les fouilles
8.175 m. 18, dont 6.099 mètres pour le souterrain proprement dit et 2.076 m. 18 aux abords. Nombre d'ouvriers Attaque (côté France) : Souterrain : déblais 239 — maçonneries 42 Terrassements 12 Ouvrages d'art 4 Ateliers, approvisionnements, installations. 97 394 394 Attaque (côté Suisse) : Souterrain : déblais 459 — maçonneries 191 Terrassements 27 Ouvrages d'art » Ateliers, approvisionnements, installations. 156 833 833 Total général . . . . 1.227 Marche des travaux (côté France) Installations. — Pas de modification. Travaux à l'extérieur. — Pont métallique de 10 mètres d'ouverture, sur le Doubs. Pont-rails. — Culée Frasne. — On a exécuté les consoles en béton armé. Les maçonneries sont terminées dans les chapes. Pont-rails. — Culée Vallorbe. — La fouille est descendue à 7 m. 50 de profondeur. Les boisages de la fouille ont été continués pendant le mois et sont à peu près terminés. On va attaquer les fouilles des puits en contre-bas des naissances des ogives. Pont-route. — Culée Frasne. — Les consoles en béton armé sont exécutées. Les maçonneries sont terminées, sauf les chapes. Pont-route. — Culée Vallorbe. — Les maçonneries sont arasées au niveau supérieur des sommiers. On n'a pas travaillé au pont-route pendant le mois. Travaux à l'intérieur. — Etat d'avancement Déblais : Galerie de faîte . . 1.006 ml. Galerie de base » Petit étranglement et abatements 920 ml. Grand étranglement et abatements » Maçonneries : Piédroits » Voûte 846 ml. Aqueduc central . . » Nature des terrains traversés De 832 ml. à 893 ml. : calcaire blanc, tendre, farineux, avec quelques rognons de rocher dur. Depuis 893 mètres : rocher calcaire gris clair délicat et fissuré avec de nombreux lits d'argile. L'avancement a été suspendu à partir du 26 décembre 1912. Hydrologie. — Depuis 893 mètres, écoulements généraux en calotte sous forme de pluie abondante. Le débit total est de 33 litres à la seconde et n'a pas augmenté le mois dernier. VOIES DE COMMUNICATION Inondation du souterrain du Mont-d'Or par la venue d'eau du 23 décembre 1912 État d'avancement des travaux, le 23 décembre 1912, à 6 heures. — Le 23
Travaux à l'intérieur. — Etat d'avancement Déblais : Galerie de faîte . . 1.006 ml. Galerie de base » Petit étranglement et abatements 920 ml. Grand étranglement et abatements » Maçonneries : Piédroits » Voûte 846 ml. Aqueduc central . . » Nature des terrains traversés De 832 ml. à 893 ml. : calcaire blanc, tendre, farineux, avec quelques rognons de rocher dur. Depuis 893 mètres : rocher calcaire gris clair délicat et fissuré avec de nombreux lits d'argile. L'avancement a été suspendu à partir du 26 décembre 1912. Hydrologie. — Depuis 893 mètres, écoulements généraux en calotte sous forme de pluie abondante. Le débit total est de 33 litres à la seconde et n'a pas augmenté le mois dernier. VOIES DE COMMUNICATION Inondation du souterrain du Mont-d'Or par la venue d'eau du 23 décembre 1912 État d'avancement des travaux, le 23 décembre 1912, à 6 heures. — Le 23 décembre 1912, à 6 heures, la longueur de l'attaque, côté Suisse, était de .... 4.366 mètres. Celle de l'attaque France ........ 999 mètres Ensemble 5.365 mètres. La longueur totale du souterrain étant de 6.100 mètres, il restait à percer 735 mètres. Les deux attaques se devaient rejoindre vers le 15 mars 1913. Le débit des suintements et sources, avant l'accident, était à l'attaque (côté Suisse) de 12 à 15 litres par seconde. Terrains traversés. — A. Attaque côté Suisse. — L'attaque Vallorbe a traversé à l'origine, de 0 à 650 mètres, une roche calcaire sèche, puis, de 650 mètres à 1.450 mètres, de la marne bleue imperméable qui, au contact de l'eau, foisonne, se délite et se réduit en bouillie; il a fallu un gros revêtement de 0 m. 80 d'épaisseur et un radier épais sur cette partie. Le peu d'eau rencontrée était chargée de gypse et attaquait les mortiers ordinaires; on a dû employer un ciment spécial. De 1.450 mètres à 2.175 mètres, on a rencontré une bosse de calcaire en plaquette. De 2.175 mètres à 4.200 mètres, on a traversé de nouveau la marne bleue imperméable. On est resté ainsi dans la marne sur 2.800 mètres (les géologues
mars 1913. Le débit des suintements et sources, avant l'accident, était à l'attaque (côté Suisse) de 12 à 15 litres par seconde. Terrains traversés. — A. Attaque côté Suisse. — L'attaque Vallorbe a traversé à l'origine, de 0 à 650 mètres, une roche calcaire sèche, puis, de 650 mètres à 1.450 mètres, de la marne bleue imperméable qui, au contact de l'eau, foisonne, se délite et se réduit en bouillie; il a fallu un gros revêtement de 0 m. 80 d'épaisseur et un radier épais sur cette partie. Le peu d'eau rencontrée était chargée de gypse et attaquait les mortiers ordinaires; on a dû employer un ciment spécial. De 1.450 mètres à 2.175 mètres, on a rencontré une bosse de calcaire en plaquette. De 2.175 mètres à 4.200 mètres, on a traversé de nouveau la marne bleue imperméable. On est resté ainsi dans la marne sur 2.800 mètres (les géologues avaient prévu 450 mètres). À partir de 4.200 mètres, on est entré dans un calcaire fissuré, les eaux qui le traversent sont arrêtées du côté de la Suisse par l'épaisse couche de 2.800 mètres de marne bleue imperméable, indiquée ci-dessus. B. Attaque côté France. — Cette attaque est en contrepente; on en remonte l'eau à l'extérieur par des pompes. On a traversé des couches brouillées : calcaire fissuré, fontis remplis par des éboulements et le terrain Purbeckien, barrage de calcaire argileux le long duquel on annonçait des sources abondantes. Inondation du 23 décembre à l'attaque côté Suisse. — Vers le 18 décembre, la galerie d'avancement Vallorbe avait quitté la marne bleue pour pénétrer dans un calcaire fissuré. À 150 mètres à peu près de l'entrée dans le calcaire, elle avait traversé une petite faille de 0 m. 50 à 0 m. 60 de largeur, remplie d'argile jaune. Le 23 décembre, vers 7 heures, ce tampon d'argile, qui fermait la faille, a brusquement cédé, et une cascade a jailli dans la galerie, à 93 mètres en arrière du front d'avancement, à 4.273 mètres de la tête Suisse, à 1.827 mètres de la tête France. Les ouvriers, à peu près tous Italiens
on en remonte l'eau à l'extérieur par des pompes. On a traversé des couches brouillées : calcaire fissuré, fontis remplis par des éboulements et le terrain Purbeckien, barrage de calcaire argileux le long duquel on annonçait des sources abondantes. Inondation du 23 décembre à l'attaque côté Suisse. — Vers le 18 décembre, la galerie d'avancement Vallorbe avait quitté la marne bleue pour pénétrer dans un calcaire fissuré. À 150 mètres à peu près de l'entrée dans le calcaire, elle avait traversé une petite faille de 0 m. 50 à 0 m. 60 de largeur, remplie d'argile jaune. Le 23 décembre, vers 7 heures, ce tampon d'argile, qui fermait la faille, a brusquement cédé, et une cascade a jailli dans la galerie, à 93 mètres en arrière du front d'avancement, à 4.273 mètres de la tête Suisse, à 1.827 mètres de la tête France. Les ouvriers, à peu près tous Italiens (dont quelquesuns venaient du Loetschberg et n'avaient pas perdu le souvenir de la catastrophe de juillet 1908), ont pris peur, ont fait partir un train de terrassements qui a rencontré un train montant, les deux locomotives se sont heurtées, et trois ou quatre wagons ont été démolis. Très heureusement, il n'y a eu aucun accident de personnes. Le 25 décembre, le débit avait assez diminué pour être tout entier concentré dans l'aqueduc. Mais, les 25 et 26 décembre, il y eut une pluie torrentielle par vent du sud; la pluie et la fonte des neiges ont amené dans le souterrain une véritable crue et le débit a atteint, les 28 et 29, 4.500 et 5.000 litres à la seconde. L'eau coulait sur toute la largeur du souterrain; à la sortie, elle a emporté 17.000 mètres cubes de remblai, les voies, un bâtiment pour bains, coupé deux chemins qui suivent au bas la rive gauche de l'Orbe. Le débit a ensuite très sensiblement diminué. Prévisions faites par les géologues avant l'attaque du souterrain sur les quantités d'eau à rencontrer. — Avant les travaux, trois consultations de géologues ont été faites. L'un évaluait le débit à écouler à 486 litres seconde, le
n'y a eu aucun accident de personnes. Le 25 décembre, le débit avait assez diminué pour être tout entier concentré dans l'aqueduc. Mais, les 25 et 26 décembre, il y eut une pluie torrentielle par vent du sud; la pluie et la fonte des neiges ont amené dans le souterrain une véritable crue et le débit a atteint, les 28 et 29, 4.500 et 5.000 litres à la seconde. L'eau coulait sur toute la largeur du souterrain; à la sortie, elle a emporté 17.000 mètres cubes de remblai, les voies, un bâtiment pour bains, coupé deux chemins qui suivent au bas la rive gauche de l'Orbe. Le débit a ensuite très sensiblement diminué. Prévisions faites par les géologues avant l'attaque du souterrain sur les quantités d'eau à rencontrer. — Avant les travaux, trois consultations de géologues ont été faites. L'un évaluait le débit à écouler à 486 litres seconde, le deuxième à 500 ou 600 litres, enfin le troisième à 969 litres. Les dimensions données à l'aqueduc central sont de 0,60 x 0,60 et, avec la pente de 0,013 par mètre, il peut débiter 1.000 litres et aurait suffi si les prévisions des géologues n'avaient été notablement dépassées. L'accident a été d'autant plus grave que la venue d'eau maximum coïncidait avec une forte crue de tous les cours d'eau de la région. Barrage dans la galerie d'avancement. — Il était fort important : 1° De reprendre au plus tôt les travaux pour ne pas laisser se disperser des ouvriers qu'il eût été ensuite fort difficile de rassembler; 2° De fermer au plus tôt la source pour éviter que des bouchons d'argile, fermant aujourd'hui des conduits, ne soient emportés et la circulation souterraine des eaux modifiée. Voici les mesures prises : On a fermé, en aval de la source, la galerie d'avancement. Pour cela on a posé sur le sol deux tuyaux qui devaient tous deux être munis d'une vanne (en fait, un seul a une vanne); puis on a exécuté un barrage de maçonnerie en forme de coin, de 7 mètres d'épaisseur; l'eau continuait à passer par les tuyaux. Le
été d'autant plus grave que la venue d'eau maximum coïncidait avec une forte crue de tous les cours d'eau de la région. Barrage dans la galerie d'avancement. — Il était fort important : 1° De reprendre au plus tôt les travaux pour ne pas laisser se disperser des ouvriers qu'il eût été ensuite fort difficile de rassembler; 2° De fermer au plus tôt la source pour éviter que des bouchons d'argile, fermant aujourd'hui des conduits, ne soient emportés et la circulation souterraine des eaux modifiée. Voici les mesures prises : On a fermé, en aval de la source, la galerie d'avancement. Pour cela on a posé sur le sol deux tuyaux qui devaient tous deux être munis d'une vanne (en fait, un seul a une vanne); puis on a exécuté un barrage de maçonnerie en forme de coin, de 7 mètres d'épaisseur; l'eau continuait à passer par les tuyaux. Le barrage achevé, on a fermé les tuyaux. On a été alors provisoirement complètement à l'abri de l'eau; elle ne coulait plus sur la marne qu'elle ramollissait (elle y a fait tomber des étais et causé des éboulements). On a pu reprendre le travail entre le point 3 k. 1 (les travaux sont complètement achevés jusque-là) et le point 4 k. Ce qu'a indiqué le manomètre. — Quand on a fermé le barrage, le débit, depuis quelques jours, demeurait fixé à 350 litres par seconde, soit 1.260 mètres cubes à l'heure. Il est permis de supposer qu'il s'est maintenu à ce chiffre pendant l'expérience. Le manomètre du barrage a donné par heure la montée h (en mètres) du niveau de l'eau ; la surface de ce niveau est le quotient, par 7i, de 1.260 mètres cubes. Du canal, on ne connaît que son point de départ, qui est la source du souterrain, ses points d'émergence à 5 km. de là et quelque 84 mètres au-dessus, qui sont les sources du Bief Rouge, sa surface horizontale à chaque hauteur, mais non sa forme, qui peut être fort sinueuse. Sur les 30 ou 40 premiers mètres d'élévation, le canal n'augmente pas beaucoup ;
travaux sont complètement achevés jusque-là) et le point 4 k. Ce qu'a indiqué le manomètre. — Quand on a fermé le barrage, le débit, depuis quelques jours, demeurait fixé à 350 litres par seconde, soit 1.260 mètres cubes à l'heure. Il est permis de supposer qu'il s'est maintenu à ce chiffre pendant l'expérience. Le manomètre du barrage a donné par heure la montée h (en mètres) du niveau de l'eau ; la surface de ce niveau est le quotient, par 7i, de 1.260 mètres cubes. Du canal, on ne connaît que son point de départ, qui est la source du souterrain, ses points d'émergence à 5 km. de là et quelque 84 mètres au-dessus, qui sont les sources du Bief Rouge, sa surface horizontale à chaque hauteur, mais non sa forme, qui peut être fort sinueuse. Sur les 30 ou 40 premiers mètres d'élévation, le canal n'augmente pas beaucoup ; ce doit être une "lésine" comme on en a rencontré au souterrain de la Savine, et, tout près, sur la même ligne de Frasne à Vallorbe, au souterrain du Martinet. Mais, quand on approche de l'émergence des sources, la surface augmente démesurément. Aux abords du barrage, la roche est imperméable, et la source paraît pouvoir être étouffée sans mettre la montagne en pression. Le barrage est dans la galerie d'avancement, à 100 mètres de la séparation de la marne bleue et du calcaire. Immédiatement derrière le barrage, il n'y a aucun suintement. Ceci établit ce fait, extrêmement intéressant, que le rocher est imperméable. De plus, on verra plus loin qu'il a été rendu aux sources du Bief Rouge le débit mesuré dans la galerie ; il ne s'en est donc pas perdu en route et les parois des canaux sont donc imperméables. Le rocher n'est pas traversé par quantité de fissures capillaires, comme on pouvait le craindre, mais seulement par des canaux, par des tuyaux à parois imperméables. Si, en creusant un souterrain dans le sol de Paris, on coupait inopinément une des grosses conduites de la ville, on aurait un accident comme celui du 23 décembre. Ainsi donc, le